| # Использование внешних планировщиков Проект использует внешние пакеты планирования, например, Microsoft Project для определения информации графиков структуры работ. Этой информацией можно воспользоваться для бюджета работ и фазированного (поэтапного) бюджета. Основная функция внешнего пакета планирования (ESP) - это определение информации планирования и для рабочих пакетов, и для строк бюджета. Для этого ESP должно иметь общую информацию с модулем Планирование потребностей. Чтобы воспользоваться ESP для определения информации графиков для структуры работ, выполните следующие шаги: Создайте структуру работ. Распределите бюджет. Работайте в ESP. Назначьте ресурсы в ESP. Просмотрите бюджеты работ. Создание структуры работ: Воспользуйтесь модулем Планирование потребностей для создания иерархической структуры работ. «Строительными блоками» для этой структуры являются работы, заданные как элементы WBS (распределенной структуры работ) (высший уровень иерархии). Под этим уровнем в структуре расположены следующие уровни: контрольные счета плановый пакет рабочий пакет Если выбран флаг Тип работы в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000), можно использовать различные типы работ. Если этот флаг не выбран, то тип работы - Рабочий пакет. Распределение бюджета: Модуль Планирование содержит ряд сеансов, позволяющих распределять бюджет по работам, определенным в структуре работ. Смотри: Создание кода анализа поэтапного бюджета. Работа в ESP: Теперь можно импортировать структуру работ, данные сотрудников, профессиональные группы, календарь, объекты затрат, существующие строки бюджета и этапы в ESP. Заметьте, что импорт инициируется из ESP и не требует вмешательства со стороны системы LN. Даты начала/окончания предварительно загружаются во внешний пакет планирования при передаче структуры. Предварительная загрузка дат графика из системы LN выполняется при первом соединении. Если дат нет, длительность извлекается из информации о работах. Внутри ESP каждая работа пакета Проект преобразуется в кодовый файл. Этот файл используется для создания работ в ESP. И назначения ресурсов, и даты графика вспомогательных работ (под-работ) сворачиваются в работы, и эту информацию о датах можно использовать в пакете Проект. Назначение ресурсов в ESP: Внутри ESP теперь можно построить график для каждой работы и назначить ресурсы работам. Назначение ресурсов работам предполагает установление связей со стандартным объектом затрат или с объектом затрат проекта, заданным в модуле Определение проекта. Просмотр бюджета работ: На этой стадии структура работ содержит бюджетную информацию и информацию о графиках. Теперь возможна передача обратно в пакет Проект. LN преобразует назначения ресурсов из ESP в строки бюджета в Проект, а ресурсы распределяются по объектом затрат пакета Проект, работникам и профессиональным группам. Связанные темы Использование планирования и графиков потребностей |