| # Прогнозирование затрат на оборудование (tpppc2556m000) Используйте этот сеанс чтобы управления прогнозом затрат для комбинации: проект и дата регистрации для различных кодов оборудования. Данные значения используются для расчета прогнозируемых сумм затрат в контрольных запросах и сеансах отчетов. Примечание Если данный сеанс был запущен посредством перехода, можно только найти и выбрать запись. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Проект Код проекта. Описание Описание или наименование кода. Статус Статус проекта. Дата регистр. Дата ввода для отклонения прогноза по затратам. Оборудование Код оборудования. Связанные темы оборудование Описание Описание или наименование кода. Элемент Код элемента. Связанные темы элемент Описание Описание или наименование кода. Статус Статус авторизации работ элемента. Работа Код работы. Связанные темы работа Описание Описание или наименование кода. Статус Статус авторизации работ работы. Валюта Валюта операции Оценочные доп.затраты Указанная здесь сумма представляет собой оценочные дополнительные затраты сверх уже проведенной оценки бюджета. Оценка для завершения Ожидаемые дополнительные затраты, необходимые для завершения работы или проекта. Оценка по завершению Значение оценочных затрат при завершении используется для определения затрат при окончании проекта. Печать прогноза затрат по объектам затрат Запускает сеанс Печать прогноза затрат по объектам затрат (tpppc2416m000) для вывода на печать прогноза для окончательного результата. |