| # Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) Используйте этот сеанс чтобы работы с параметрами, в том числе установками контрольных периодов и незавершенного производства, которые в основном применяются в модуле Ход выполнения проекта. Эти параметры необходимо задать до того, как регистрировать затраты и доходы где-либо еще в модуле Ход выполнения проекта. Связанные темы Использование Хода выполнения и мониторинга Расчет промежуточного результата Регистрация прогноза затрат Дата введения Дата введения. Описание Дата и время начала вступления параметров в действие. Параметры действуют до даты начала действия следующего по времени набора параметров. Общий Затраты и обязательства Тип жесткого обязательства Исп.обязательства как базу для прогноза Этот флаг и значение поля Тип жесткого обязательства определяют, будут ли обязательства включены в затраты в процессе построения прогноза затрат. Жесткие обязательства определяются поступлениями по закупкам и мягкими обязательствами по заказам на закупку. Жесткие обязательства можно рассматривать как фактические затраты, поскольку только счета-фактуры могут быть получены и обработаны. Если этот флаг установлен, значение параметров:
Тип жесткого обязательства | Жесткое обязательство включено | Мягкое обязательство включено
--- | --- | ---
Затраты | Да | Да
Обязательства | Да | Да
Если этот флаг сброшен, значение параметров:
Тип жесткого обязательства | Жесткое обязательство включено | Мягкое обязательство включено
--- | --- | ---
Затраты | Да | Нет
Обязательства | Нет | Нет
Главный метод прогноза Определяет, где можно ввести прогноз вручную. Пример По бюджету предусмотрено 100 евро, фактические затраты в настоящий момент - 60 евро, окончательный бюджет оценивается в 110 евро. EEC: Конечный Бюджет - Бюджет = 110 - 100 = 10 EAC: окончательный оценочный бюджет ETC: Конечный Бюджет - Фактические затраты = 110 - 60 = 50 Связанные темы Главный метод прогноза Компонент затрат для фактурирования по методу «Затраты плюс» из Дохода Если этот флаг установлен, компонент затрат, связанный с кодом дохода, применяется для операций с доходами. Это позволяет определять схему интеграции для компонентов затрат, основанных на доходе. Примечание Если этот флаг сброшен, компонент затрат проекта применяется в качестве компонента затрат для операций с доходами. Код компонента затрат фактического дохода игнорируется. Описание Описание или наименование кода. Ход выполнения Разрешен процент выполнения > 100% Если этот флаг установлен, можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Другими словами, в данной ситуации фактическое количество может превышать бюджетное количество. Если этот флаг сброшен, фактическое количество не может превышать количество по бюджету, максимальный ход выполнения остается равным 100%. Ход выполнения трудозатрат в час Если этот флаг установлен, ход выполнения базируется на бюджетном количестве часов. В противном случае, ход выполнения базируется на бюджетном количестве единиц. Конверт.в единицу кода контроля Если этот флаг установлен, количества объектов затрат конвертируются в единицу соответствующего кода контроля, когда вы регистрируете ход выполнения и выполняете мониторинг проектов. Дополнительная инф-ция Доп.информация по налогам Данные, которые используются в дополнение к данным импорта/экспорта и которые можно связать с типами заказов. Примечание Эти данные требуют некоторые страны - члены Евросоюза. Набор доп.информации Данные, которые используются в дополнение к данным импорта/экспорта и которые можно связать с типами заказов. Примечание Эти данные требуют некоторые страны - члены Евросоюза. Интеграция с выездным обслуживанием Работник по умо. Код работника по умолчанию, по которому агрегируются затраты в пакете Проект при использовании схемы компонента затрат и пока код работника не доступен в транзакции-источнике. Например, затраты на использование машино-часов связаны с типом затрат трудозатраты. Производится проверка наличия трудозатрат для кода работника в транзакции-источнике. Если код работника отсутствует цеховой операции, будет использован код работника по умолчанию. Код работы по ум. Код объекта затрат по умолчанию, на котором накапливаются затраты в Проект, если заказ на обслуживание связывается с проектом вручную. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Период контроля Таблица периодов затрат для периода контроля затрат Код периода по умолчанию, который должен использоваться для периодов контроля затрат. Выберите период, для которого не выбран флаг Допуст.промежутки между годами, так как пакет Проект не работает с данной опцией. Фактический период контроля затрат состоит из значения кода периода, принятого по умолчанию, и значений из поля Период контроля фактич.затрат. Этот период контроля фактических затрат применяется в качестве периода контроля затрат по умолчанию для обработки операций. Это поле должно быть заполнено до запуска проекта и не должно изменяться во время выполнения проектов. Если изменяется Таблица периодов, то будет потеряна вся информация о затратах и доходе, которая имеет отношение к определенному периоду старой Таблицы периодов. Период контроля фактич.затрат Год для периода контроля фактических затрат. Данный период необходимо задать в сеансе Периоды (tcccp0170m000). Это значение показано в качестве значения по умолчанию в распечатанных отчетах по контролю затрат и в сеансе Построение контроля фактических затрат (tpppc4803m000). Период контроля фактич.затрат Год для периода контроля фактических затрат. Данный период необходимо задать в сеансе Периоды (tcccp0170m000). Это значение показано в качестве значения по умолчанию в распечатанных отчетах по контролю затрат и в сеансе Построение контроля фактических затрат (tpppc4803m000). Дата начала/Дата окончания Даты начала и окончания периода учета времени. Эти даты определяются из поля Период фактического учета часов. / Даты начала и окончания периода контроля затрат. Эти даты определяются из поля Период фактического учета часов. Код таблицы периодов для периодов учета часов Код периода по умолчанию, который должен использоваться для периода учета времени. Фактический период контроля затрат состоит из значения кода периода, принятого по умолчанию, и значений из поля Период фактического учета часов. Данное значение кода периода по умолчанию используется в качестве периода учета времени по умолчанию для обработки затрат. Это поле должно быть заполнено до запуска проекта и не должно изменяться во время выполнения проектов. Если изменяется Таблица периодов, будет потеряна вся информация о затратах и доходе, которая имеет отношение к определенному периоду старой Таблицы периодов. Период фактического учета часов Номер года, который вместе с номером периода, определяет период фактического учета времени. Год и период показан в качестве значения по умолчанию в распечатанных отчетах об учете времени. Период учета времени применяется, если часы по большей части введены в период, отличный от текущего периода. Период фактического учета часов Номер года, который вместе с номером периода, определяет период фактического учета времени. Год и период показан в качестве значения по умолчанию в распечатанных отчетах об учете времени. Код таблицы периодов для налогового периода Таблица кода периодов, которая должна использоваться для финансового периода. Незавершенное производство Пок.форм.незав.произв. Сумма контракта в НЗП Указывает, каким образом, если вообще, сумма по контракту используется в качестве коэффициента в расчете незавершенного производства. Затраты НЗП Указывает, каким образом, если вообще, затраты используются в качестве коэффициента в расчете незавершенного производства. Запас проекта в затратах Если этот флаг установлен, ретроспектива проводок типа Жесткое обязательство (Склад) включаются в обязательства в Контроль затрат. Обязательства в НЗП Если этот флаг установлен, обязательства будут рассчитываться как часть незавершенного производства. Затраты начисл.суммы прод.в НЗП Если этот флаг установлен, сумма затрат, которая является частью НЗП, будет увеличиваться на процент начислений, как это определено для проекта в поле Начисление на сумму продаж НЗП сеанса Проекты (tppdm6100m000). Эти начисления применяются к затратам и, если это требуется, к обязательствам. Если этот флаг сброшен, начисления не рассматриваются. Включая НЗП PCS Указывает, каким образом, если вообще, затраты незавершенного производства PCS-проекта включены на уровне Проект и типа затрат Материал. Допустимые значения Не включать В мягкое обязательство В жесткое обязательство Доходы в НЗП Указывает, каким образом, если вообще, доходы используются в качестве коэффициента при расчете незавершенного производства. Промежуточный результат в НЗП Данное поле указывает, является ли промежуточный результат коэффициентом при вычислении незавершенного производства. Доп.запись НЗП в Финансах Если этот флаг установлен, счет-фактура проводится на промежуточный счет в пакете Финансы, вместо того, чтобы провести ее непосредственно на счет незавершенного производства. После обработки операции в пакете Финансы на одном из счетов, заданных в пакете Проект, создается запись и на счет незавершенного производства относятся соответствующие суммы. Включая анонсиров.сумму Если этот флаг установлен, анонсированные платежи и анонсированные поступления включены в итоговую сумму оплачено/получено. Печать параметров Запускается сеанс Печать параметров (tppdm0400m000). |