| # Ход выполнения по работе/прочим затратам (tpppc1544m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра хода выполнения для комбинации: объекта затрат Работы и объекта затрат Прочие затраты. Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код проекта. Проект Статус проекта. Дата Дата, на которую будет формироваться прогноз. Уровень регистр.ХВ Данное поле определяет, как записывается ход выполнения для типа затрат прочие затраты при мониторинге проекта. Работа Код работы. Прочие затраты Код прочих затрат. Отчетно-завершено Данное поле указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если ход его выполнения не равен 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Как только работа выполнена, выберите данное поле и введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элемент (tpptc1100s000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000)- Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) выбрано. Значение в вышеуказанном поле не действует, если не выбран флаг Отчетно-завершено. Всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Пример В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако было дополнительно депонировано еще 20 кубометров. В данном случае вводится 120%. |