| # Взаимосвязи работ (tppss2510m000) Используйте этот сеанс чтобы определять и орабатывать взаимосвязи работ. Работы должны быть упорядочены таким образом, чтобы точно обеспечивать реальные графики. Взаимосвязь работы указывает, что некоторая работа (наследник) не может начаться или завершиться пока другая работа (предшественник) не начнется или не завершится. Предшествующая или последующая работа также может быть этапом. Невозможно связать дважды одну и ту же работу-предшественник к той же работе-наследнику, а так же невозможно связывать одинаковую работу-предшественник с работой-наследником. Нельзя создавать, редактировать или удалять взаимосвязь для проектов в статусе Завершен/ Закрыт/ Архивир.. Проект Код, который идентифицирует проект. Описание Описание или наименование кода. Статус Статус проекта. План Код, который идентифицирует план. Описание Описание или наименование кода. Первый свободный номер Первый свободный номер для использования в сериях взаимосвязей работ. При определении новой серии необходимо указать начальный номер серии. LN увеличивает номер каждый раз при использовании номера. Предшеств.работа Работа, которая инициирует взаимосвязь. Описание Описание или наименование кода. Предшест.тип затрат Выберите тип затрат, относящийся к работе, с бюджетом которой работаете. Номер предшест.строки бюджета Строка бюджета, сгенерированная для выбранного типа затрат. Последующ.работа Работа, связанная с предшествующей работой. В зависимости от значения поля Тип взаимосвязи работа не может начаться или закончиться до тех пор, пока работа предшественник не начнется или не закончится. Послед.тип затрат Выберите тип затрат, относящийся к работе, с бюджетом которой работаете. Послед.номер строки бюджета Строка бюджета, сгенерированная для выбранного типа затрат. Тип взаимосвязи Выберите тип взаимосвязи, чтобы определить зависимости между предшествующей и последующей работами. Возможны следующие значения: Оконч.-Начало Начало последующей задачи зависит от завершения задачи-предшественника. Оконч.-Оконч. Завершение последующей задачи зависит от завершения задачи-предшественника. Начало-Начало Старт последующей задачи зависит от начала задачи-предшественника. Начало-Оконч. Завершение последующей задачи зависит от начала задачи-предшественника. Цикл/опозд. Время опережения - это перекрытие между работами, между которыми есть зависимость. Время опережения вводится как отрицательное значение. Пример, если работа может начаться, когда предшествующая работа выполнена на половину, можно указать зависимость Оконч.-Начало с временем опережения 50% для задания приемника. Время задержки - это задержка между работами, между которыми есть зависимость. Время задержки вводится как положительное значение. Пример, если необходима двухдневная задержка между окончанием одной работы и началом другой, можно создать зависимость Оконч.-Начало и указать время задержки - 2 дня. Цикл/опозд. Единица времени. Принятые взаимосвязи Флаг выбирается автоматически, при создании взаимосвязей в MS Project. Печать взаимосвязей работ Печатаются взаимосвязи работ и связанные данные. |