| # Метод процента завершения Ни один Признание доходов по PCS-проекту не используется. Если вы выберете Ни один, то финансовые операции PCS / СРП для незакрытых PCS-проектов создаются в процессе калькуляции проекта с использованием сеанса Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). Финансовые операции PCS / СРП основываются на признанном доходе, сравниваемым с ожидаемым доходом по заказам на продажу, заказам на обслуживание и складским передачам. Примечание Если вы хотите поддерживать ситуацию, когда признание доходов для PCS-проектов не внедрено, как это было в предыдущих релизах LN, то вы должны выбрать Ни один. Затраты к дате Фактически понесенные затраты до определенной даты, разделенные на общие оценочные затраты при завершении. Например, итоговые оценочные затраты проекта составляют $1980,-. Фактические затраты до момент, когда вы хотите признать доход, составляют $200,-. Процент завершения равен 200/1980 = 10,1%. Прогресс часов Фактически затраченные часы до определенной даты, разделенные на общие оценочные затраты при завершении. Например, итоговые оценочные затраты проекта составляют $500,-. Фактические затраты до момент, когда вы хотите признать доход, составляют $100,-. Процент завершения равен 100/500 = 20%. Введенный вручную Величина процента выражает оценку завершенности работ. Например, вы оцениваете работу по проекту как выполненную на 25% на данный момент. |