| # Использование сообщений о перепланировании Сообщения перепланирования появляются при изменении планирования или дат поставки и предоставляют информацию, должны ли заказы быть отменаны или перепланированы. Ускорение графика Поставка по заказу должна быть выполнена раньше из-за расхождения между датой поставки по заказу и требуемой датой поставки. Причина расхождения может быть следующей: Дата начала элемента (или, при отсутствии элементов, проекта) была смещена вперед. Дата начала строки бюджета работы была смещена вперед (вручную или в результате изменений во внешнем пакете планирования). Дата поставки заказа намеренно отсрочена. Замедление графика Поставка по заказу может задержаться из-за расхождения между датой поставки по заказу и требуемой датой поставки. Причина расхождения может быть следующей: Дата начала элемента (или, при отсутствии элементов, проекта) отложена. Дата начала строки бюджета работы отложена (вручную или в результате изменений внешнего пакета планирования). Дата поставки заказа намеренно сдвинута вперед. Отмена Заказ должен быть отменен, поскольку заказанное количество превышает доступное количество. Причина расхождения может быть следующей: Сокращения в бюджете работ или элементов Отмена строки бюджета Избыточный заказ Примечание Сообщения о перепланировании создаются (заново) когда вы запускаете сеанс Создание запланированных PRP-заказов (tppss6200m000). Связанные темы Использование запланированных складских PRP-заказов Создание запланированных PRP-заказов |