| # Использование структуры работ Структура работ - это иерархическая структура, используемая для разбиения проекта на отдельные, распределенные по времени, работы. Структура работ задается при помощи ссылок на верхнюю (следующую по уровню) работу в структуре. Иерархическая структура работ состоит из всех работ, находящихся под работой самого верхнего уровня. Верхняя работа структуры задается в сеансе Проекты (tppdm6100m000). Чтобы изменить верхнюю работу используйте меню соответствующий в сеансе Просмотр работ (tppss2500m100). Используйте сеанс Работы (tppss2100m000) чтобы создавать и обрабатывать работы. Можно детализировать иерархию работ, задав родительскую работу для каждой из работ. В иерархии работ можно задать отдельные работы, такие как: элемент РСР Контрольные счета Рабочие пакеты Плановые пакеты Используйте сеанс Этапы (tppss2101m000) чтобы создавать и обрабатывать этапы. Этапы связаны с работами, и, если работа использует метод освоенного объема Этап, этапы позволяют делить бюджет на временные интервалы при помощи версий. При помощи этапов также обеспечиваются ответы системы, связанные с выполнением заказных изделий в проектах PCS в пакете Производство. Кроме того, этапы могут инициировать запросы на авансовый платеж и частичные платежи для фактурирования. Используйте сеанс Базис работ (tppss2120m000) чтобы создавать и обрабатывать базис (мгновенный снимок состояния) для работ, подробнее смотри Использование базисов в Проект. Примечание Элемент распределенной структуры работ- это часть структуры разбиения работы, которая может располагаться наверху структуры работ. В Распределенной структуре работ задаются границы проекта. На нижних уровнях структуры работ можно использовать контрольные счета, плановые пакеты и/или рабочие пакеты для задания фактической работы, что необходимо для установления этих границ проекта. Связанные темы Использование распределенных сумм |