| # Детали проекта (tipcs2130m000) Используйте этот сеанс чтобы перечисления общих деталей проекта. В сеансе деталей можно поддерживать детали проекта. Эти данные связаны с хозяйственными действиями и финансовыми последствиями заказного требования. Примечание Если сеанс Детали проекта (tipcs2130m000) запущен из другого сеанса, можно только найти и выбрать запись. Связанные темы Типы проекта Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. На заказ Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Связанные темы Типы проекта Статус проекта Статус, присвоенный проекту. Этот статус, воспроизводимый в большей части сеансов, является индикатором выполнения проекта. В зависимости от статуса проекта некоторые сеансы нельзя выполнить или еще нельзя выполнить. СтадияПроекта Текущая стадия выполнения проекта. Стадии вводятся в сеансе Стадии проекта (tipcs2110m000). Бюджет Проект типа Бюджет, из которого создается фактический проект. Стадия Завершения Процент работы, завершенный по PCS проекту Процент, который печатается в этом поле, воспроизводится в поле POC (ручной) сеанса Промежуточные СРП и доходы по проекту (tipcs3190m000). Этот процент может использоваться в расчетах признания доходов для определения промежуточной Стоимости реализации продукции (СРП) и промежуточных доходов для PCS проекта. Связанные темы Обзор признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Процедура признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Инвестиционный проект Внутренние проекты используются для инкассирования расходов, таких как расходы, связанные с гарантиями, разработкой продукта и инвестициями. Эти проекты не должны включаться в Незавершенное производство (НЗП), но должны проводиться по отдельным счетам главной книги в балансовой ведомости или Отчете о прибылях и убытках Если этот флаг установлен,, проект является внутренним проектом. В результате: Не создается никаких заказов на продажу. Не создается финансовых записей для комбинации PCS и Оценочной СРП или комбинации PCS и Фактической Затраты Проекта на Проданные Товары Если этот флаг сброшен, проект является внешним проектом. В результате: Может быть создан заказ на продажу. Могут быть выполнены финансовые проводки для комбинации PCS и Оценочной СРП (с помощью сеанса Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000)). Примечание Это поле нельзя изменить, если одна или несколько финансовых операций уже обрабатываются. Кроме того, нельзя связать внутренний проект со строкой заказа на продажу в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Связанные темы Финансовая интеграция - обзор Доход ожидается Этот флаг используется, чтобы определить, ожидается или не ожидается оборот для проекта. В результате определяется, как и когда регистрируется себестоимость продаж. Если этот флаг установлен,, себестоимость продаж регистрируется на основе фактического оборота. Если оборот является фактическим, себестоимость продаж будет правильно зарегистрирована при следующей калькуляции цены для проекта. Если этот флаг сброшен,, себестоимость продаж регистрируется на основе частей проекта. Если существуют заказы на продажу для проекта, для которого имело место фактурирование, или заказы на продажу отсутствуют, при следующей калькуляции цены для проекта себестоимость продажи будет зарегистрирована для всех частей проекта. Нетто-изменения факт.затрат Если этот флаг установлен,, финансовые операции были записаны для этого проекта после того, как последний раз были рассчитаны фактические себестоимости в сеансе Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). При выполнении калькуляции фактической себестоимости по нетто-изменениям, LN пропускает проекты, для которых этот флаг сброшен, так как у них фактическая себестоимость не изменилась с момента последнего расчета При выполнении расчета фактической себестоимости в сеансе Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000), LN сбрасывает этот флаг. Если для проекта записывается финансовая операция, LN устанавливает этот флаг для этого проекта. Для выполнения калькуляции фактической себестоимости по нетто-изменениям нужно в сеансе Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000) установить флаг Только нетто-изменения. Метод Расчет Процента Завершения С помощью признания доходов можно рассчитать промежуточную Стоимость реализованной продукции (СРП) и промежуточный доход для PCS проекта Промежуточная стоимость реализации продукции (COGS) и промежуточный доход основаны на проценте работы, выполненной по PCS проекту. В этом поле необходимо определить, как рассчитывается Процент Завершения (POC) для PCS проекта. Допустимые значения Метод процента завершения Связанные темы Обзор признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Процедура признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат С помощью признания доходов можно рассчитать промежуточную Стоимость реализованной продукции (СРП) и промежуточный доход для PCS проекта Если этот флаг установлен,, промежуточная СРП задается по детальным компонентам затрат. Просматривать и поддерживать детальную промежуточную СРП можно в сеансе Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). Если этот флаг сброшен,, промежуточная СРП не задается детальными компонентами затрат. Вместо этого, промежуточное СРП проводится по компоненту затрат, заданному в поле Общий Компонент Затрат для Промежуточных Проводок. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Промежуточные результаты по компонентам затрат. Связанные темы Обзор признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Процедура признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Общий Компонент Затрат для Промежуточных Проводок Компонент затрат, по которому проводится промежуточная стоимость реализованной продукции (СРП). Компонент затрат можно ввести, только если не выбран флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат. Связанные темы Обзор признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Процедура признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Реализованная продук. и доходы Фин.компании от PCS проекта Если этот флаг установлен,, то все относящиеся к PCS СРП и доходы проводятся в финансовую компанию отдела расчетов PCS-проекта. Если этот флаг сброшен,, то все относящиеся к PCS СРП и доходы проводятся в финансовые компании подразделения обслуживания, отдела продаж и/или склада. Это поле задается по умолчанию из соответствующего поля в сеансе Параметры PCS (tipcs0100m000). Примечание Если этот флаг установлен, Если этот флаг был установлен, а вы его сняли, то вы уже на сможете его снова установить. Причина в том, что перед повторной установкой этого флага вы могли провести относящиеся к PCS СРП и доходы в финансовые компании, отличающиеся от финансовой компании PCS-проекта, что не допускается в случае установки данного флага. Связанные темы Проводки СРП и дохода для PCS проектов в многозвенной среде Распред. СРП основывается на Если флаг Реализованная продук. и доходы Фин.компании от PCS проекта не установлен, общая СРП распределяется по нескольким подразделениям, а не только на отдел расчетов PCS-проекта. Вы можете использовать это поле для указания того, хотите ли вы вводить распределение СРП вручную в сеансе Распределение СРП проекта (tipcs3110m000), или LN рассчитает распределение СРП на основе дохода по заказу на продажу, заказу на обслуживание и/или складского заказа. Это поле задается по умолчанию из соответствующего поля в сеансе Параметры PCS (tipcs0100m000). Допустимые значения Распределение СРП на основе Связанные темы Проводки СРП и дохода для PCS проектов в многозвенной среде Перемещение между PCS проектами в качестве отношения продажи Если этот флаг установлен,, то в результате передачи изделий из одного PCS-проекта (исходный проект) в другой PCS-проект (целевой проект) в исходном проекте появляется доход. Если этот флаг сброшен,, то в результате передачи изделий из одного PCS-проекта (исходный проект) в другой PCS-проект (целевой проект) в исходном проекте появляется запись отрицательных материальных затрат. Эту отрицательную запись можно рассматривать как корректировку фактических затрат исходного проекта. Проводка Операций проекта текущей датой Дата, введенная в соответствующее поле в сеансе Параметры PCS (tipcs0100m000), копируется сюда всякий раз когда создается PCS проект. Если Если этот флаг установлен,, текущая дата используется, когда выполняется регистрация затрат. Если этот флаг сброшен, дата должна быть введена в поле Дата Пров. Затр./Обратн. Продаж.. Дата Пров. Затр./Обратн. Продаж. Дата, на которую себестоимость и оборот продаж должны вводиться при закрытии проекта. Значение этого поля может быть переписано во время выполнения сеанса Закрытие проекта (tipcs2250m000). Фактуриров.Сумма Итоговая фактурированная сумма для рассматриваемого проекта. Если проект является основным, фактурированные суммы для подпроектов автоматически агрегируются в основной проект с помощью сеанса Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). Фактурированная сумма обновляется во время калькуляции затрат по проекту в сеансе Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000) и в сеансе Закрытие проекта (tipcs2250m000). Сумма выводится из всех заказов на продажу, заказов на обслуживание и складских заказов на стороне поставки проекта, для которого через модуль Фактурирование были напечатаны счета-фактуры. Если Метод расчет процента завершения - Ни один, означающий, что признание дохода не используется, то фактурируемый процент вычисляется на основе этой суммы и общей ожидаемой суммы дохода. Затем этот процент используется в качестве основания для проводки стоимости реализованной продукции по незакрытым проектам. Регистрация промежуточной СРП основывается на проценте промежуточной СРП в сеансе Промежуточные СРП и доходы по проекту (tipcs3190m000). Фактурированная сумма Валюта, в которой выражается фактурируемая сумма. Метод планиров. Метод планирования указывает на то, какая дата в сетевом планировании для проекта должна рассматриваться в качестве жесткой - дата начала или дата завершения. Примечание Метод планирования можно выбирать только в случае основного или единичного проекта. Подпроект автоматически наследует данные планирования основного проекта. ДатаНачала Желаемая или запланированная дата начала проекта. Эта дата используется или рассчитывается посредством сетевого планирования. Примечание Дату начала можно заполнить, только если: Проект является основным или одиночным. Выбран метод планирования вперед. Связанные темы Сетевое планирование Дата Завершения Желаемая или запланированная дата завершения проекта. Дату поставки можно ввести, только если: Проект является основным или одиночным. Выбран метод планирования назад. Дата обновления Дата расчета и обновления себестоимости и учетной цены для PCS проекта с использованием сеанса Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). Необходимо иметь в виду, что дата обновления может отличаться от даты вступления в силу данных по себестоимости. Вы должны определить дату действует с в сеансе Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). Фактическая дата закрытия Дата, на которую был закрыт проект. Окончательно закрыт Если этот флаг установлен, все финансовые операции для проекта удаляются сеансом Удаление финансовых операций по проекту (tipcs3200m000). Больше невозможно перезапустить статус проекта. Прибл.оценоч.мощн. [Ч] Требования по общей оценочной мощности для проекта. С помощью сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000) это значение автоматически рассчитывается исходя из требований по оценочной стоимости по действию. Для основных проектов требования по оценочной стоимости подпроектов автоматически агрегируются в основной проект. Агрег.оценоч.мощн. [Ч] Требования по общей агрегированной мощности для проекта. С помощью сеанса Агрегирование оценочной мощности в проект (tipcs4201m000) это значение автоматически рассчитывается, исходя из структуры проекта и рабочей сборки на заказное изготавливаемое изделие. Для основных проектов, требования по агрегированной мощности для подпроектов автоматически агрегируются в основной проект с помощью сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Затрач.часы [Ч] Общее число часов, затраченных на учтенные работы для проекта Это значение автоматически обновляется сеансом Обработка часов и затрат (bptmm1203m000). Для основных проектов, часы также агрегируются для подпроектов основного проекта в сеансе Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Факт.человеко-часы Фактические человеко-часы заносятся и обрабатываются в подсистеме Персонал. Факт.Маш.-часы Фактические машино-часы заносятся и обрабатываются в подсистеме Персонал. Статус проекта Запускает сеанс Статус проекта (tipcs2102m000). |