| # Передача оценки в бюджет (tpest2200m000) Используйте этот сеанс чтобы запуска бюджета из строки оценки. Строки оценки, которые уже были переданы, могут быть переданы повторно. Следует убедиться, что строки бюджета удалены, потому что вновь переданные строки оценки не переписывают строки бюджета. Не все типы структуры версии оценки могут быть переданы в бюджет. Если тип Снизу-вверх является типом оценки структурного элемента, и у него один из следующих типов работ: элемент РСР или плановый пакет, структурный элемент не может быть запущен в бюджет. Для типа оценки Сверху-вниз применяется то же правило в случае, если структура работ используется в качестве первичной структуры. Установки по умолчанию На вкладке Установки по умолчанию необходимо ввести значения для полей по умолчанию. Эти значения используются, если LN не может найти значения в версии оценки при попытке запустить проект оценки. Примечание Если в версии оценки используются косвенные затраты/начисления, то при запуске этой оценки необходимо либо обнулить сумму начислений в строках бюджета, либо изменить строки оценки с косвенными затратами на прямые затраты. В противном случае, эти начисления будут рассчитаны и добавлены к косвенным затратам по фактическому проекту, что приведет к искаженному формированию бюджета. Наилучший результат получается, если при внесении начислений в бюджет использовать прочие затраты. В группе полей Копир.как разные строки включите флаги для балансирования итогового значения оценки и бюджета. Связанные темы Передача оценки в бюджет Копир.оценку Источник Проект Код проекта. Проект Статус проекта. При передаче оценки в бюджет проекта этот проект должен иметь статус Свободный или Активный. Версия Код версии оценки. Статус Статус версии оценки может быть Свободный или Конечный, если вы запускаете оценку. Если статус версии оценки Свободный, то в эту версию можно добавлять структуры, изменять сумму версии и так далее. Например, можно заменить первичную структуру на одну из дополнительно добавленных структур. Если версия оценки имеет статус Конечный, эта версия оценки является замороженной. Статус можно только изменить обратно на Свободный и/или изменить структуру сортировки. Опции запуска Бюджет сверху-вниз Если этот флаг установлен, нисходящий бюджет запущен. Бюджет элементов Если этот флаг установлен, бюджет элементов запущен. Бюджет работ Если этот флаг установлен, бюджет работ запущен. Перезапуск строк оценки Если этот флаг установлен, можно перезапустить строки оценки. Примечание В бюджете необходимо удалить ранее скопированные строки оценки. Раскрыть базисную работу в бюджет Если этот флаг установлен, LN проверяет базисную работу и создает строки бюджета на основе ресурсов, связанных с базисной работой и схемой соответствия, определенной для ресурсов и объектов затрат проекта. Если этот флаг сброшен, LN связывает базисную работу с работой проекта. Чтобы связать несколько базисных работ с работой проекта, LN создает дополнительные работы, которые связаны с каждой базисной работой. Копир.как разные строки Сумма начислений Если этот флаг установлен, суммы начислений оценки добавляются в строку бюджета с типом затрат Прочие затраты. Сумма начислений Суммы начислений оценки добавляются в строку бюджета с типом затрат Прочие затраты. Сумма расширения Если этот флаг установлен, суммы резерва для данной оценки, которые добавляются в строки бюджета с типом затрат Прочие затраты. Сумма расширения Суммы резерва для данной оценки, которые добавляются в строки бюджета с типом затрат Прочие затраты. Сумма непредвид. Если этот флаг установлен, сумма непредвиденных расходов, которая добавляется в проект в качестве строки бюджета с типом затрат Прочие затраты. Сумма непредвид. Сумма непредвиденных расходов добавляется в проект в качестве строки бюджета с типом затрат Прочие затраты. Цель Версия бюджета Версия бюджета «сверху-вниз». План Код плана. Этот план может отличаться от плана указанной версии оценки. Однако этот план должен быть основным планом проекта. Дополнение Код дополнительного соглашения. Строки оценки этих дополнений передаются как строки бюджета. Примечание Дополнения можно связать, только если присутствует связанная структура с типом Дополнение в сеансе Версия оценки (tpest1100m000). Опции отчета Информ.сообщения Если этот флаг установлен, распечатывается отчет об обработке, в котором содержится информация и сообщения об ошибках, полученные во время передачи. Всю информацию и сообщения об ошибках можно просмотреть в сеансе Протокол сообщений (tpest0505m000). Ошибки Если этот флаг установлен, распечатывается отчет об обработке, в котором содержится информация и сообщения об ошибках, полученные во время передачи. Всю информацию и сообщения об ошибках можно просмотреть в сеансе Протокол сообщений (tpest0505m000). Установки по умолчанию Данные Бюджета Элемент Элемент, связанный с проектом. Работа Работа, связанная с проектом. Компонент затрат Тип затрат Тип затрат по умолчанию, который используется для строк оценки, в которых не указан тип затрат. Статус бюджета Статус строк бюджет, создаваемых при передаче оценки в бюджет. Объект затрат Материал Если используется тип затрат Материалы, и в строке оценки не указан объект затрат, строки бюджета будут созданы для указанного здесь объекта затрат. Трудозатраты Если используется тип затрат Трудозатраты, и в строке оценки не указан объект затрат, строки бюджета будут созданы для указанного здесь объекта затрат. Оборудование Если используется тип затрат Оборудование, и в строке оценки не указан объект затрат, строки бюджета будут созданы для указанного здесь объекта затрат. Субподряд Если используется тип затрат Субподряд, и в строке оценки не указан объект затрат, строки бюджета будут созданы для указанного здесь объекта затрат. Прочие затраты Если используется тип затрат Прочие затраты, и в строке оценки не указан объект затрат, строки бюджета будут созданы для указанного здесь объекта затрат. Ед. Код единицы. Примечание Единицы устанавливаются в соответствии с единицами, указанными в строках оценки. Если указанная единица отличается от единиц для стандартного объекта затрат, то на основе значения, введенного пользователем в сеансе передачи, создается новый объект затрат. Ед-ца времени Код Время единицы времени. Примечание Единицы устанавливаются в соответствии с единицами, указанными в строках оценки. Если указанная единица отличается от единиц для стандартного объекта затрат, то на основе значения, введенного пользователем в сеансе передачи, создается новый объект затрат. Генер.объектов затрат Объект затрат не опред. Материал Если этот флаг установлен, и в строке оценки не указан код объекта затрат, то создается используемый по умолчанию код, или для создания объекта затрат для проекта используется объект затрат, определенный в качестве используемого по умолчанию. Трудозатраты Если этот флаг установлен, и в строке оценки не указан код объекта затрат, то создается используемый по умолчанию код, или для создания объекта затрат для проекта используется объект затрат, определенный в качестве используемого по умолчанию. Оборудование Если этот флаг установлен, и в строке оценки не указан код объекта затрат, то создается используемый по умолчанию код, или для создания объекта затрат для проекта используется объект затрат, определенный в качестве используемого по умолчанию. Субподряд Если этот флаг установлен, и в строке оценки не указан код объекта затрат, то создается используемый по умолчанию код, или для создания объекта затрат для проекта используется объект затрат, определенный в качестве используемого по умолчанию. Прочие затраты Если этот флаг установлен, и в строке оценки не указан код объекта затрат, то создается используемый по умолчанию код, или для создания объекта затрат для проекта используется объект затрат, определенный в качестве используемого по умолчанию. Объект затрат типа "Код контроля" Материал Если этот флаг установлен, используются соответствующие значения, введенные в группе полей Группы номеров и серии в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000) В результате, если со строкой оценки связан код контроля, то новый код объекта затрат создается путем добавления порядкового номера к данному коду контроля. Длина этого порядкового номера зависит от максимального значения длины и от длины кода объекта затрат, которая определяется в словаре данных. Трудозатраты Если этот флаг установлен, используются соответствующие значения, введенные в группе полей Группы номеров и серии в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000) В результате, если со строкой оценки связан код контроля, то новый код объекта затрат создается путем добавления порядкового номера к данному коду контроля. Длина этого порядкового номера зависит от максимального значения длины и от длины кода объекта затрат, которая определяется в словаре данных. Примечание LN всегда назначает следующий свободный порядковый номер коду контроля. Оборудование Если этот флаг установлен, используются соответствующие значения, введенные в группе полей Группы номеров и серии в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000) В результате, если со строкой оценки связан код контроля, то новый код объекта затрат создается путем добавления порядкового номера к данному коду контроля. Длина этого порядкового номера зависит от максимального значения длины и от длины кода объекта затрат, которая определяется в словаре данных. Например, код контроля 20 появляется два раза, и длина порядкового номера равна двум цифрам. Будут созданы коды 2001 и 2002. Максимальное число позиций кода оборудования - 10. Оригинальный код, введенный в сеансе Строки оценки (tpest2100m000) должен содержать меньше, чем 10 позиций, таким образом, чтобы мог быть назначен порядковый номер. Субподряд Если этот флаг установлен, используются соответствующие значения, введенные в группе полей Группы номеров и серии в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000) В результате, если со строкой оценки связан код контроля, то новый код объекта затрат создается путем добавления порядкового номера к данному коду контроля. Длина этого порядкового номера зависит от максимального значения длины и от длины кода объекта затрат, которая определяется в словаре данных. Прочие затраты Если этот флаг установлен, используются соответствующие значения, введенные в группе полей Группы номеров и серии в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000) В результате, если со строкой оценки связан код контроля, то новый код объекта затрат создается путем добавления порядкового номера к данному коду контроля. Длина этого порядкового номера зависит от максимального значения длины и от длины кода объекта затрат, которая определяется в словаре данных. Коэффициенты перевода Коэффициенты перевода Коэффициент перевода для изделия. Допустимые значения Да: LN копирует коэффициенты перевода в целевое изделие и сразу же утверждает их. Нет: LN копирует коэффициенты перевода в целевое изделие. Однако, нужно использовать сеанс Коэффициенты перевода (tcibd0103m000), чтобы утвердить коэффициенты перевода вручную. Не используется: LN копирует коэффициенты перевода в целевое изделие. Утвержденные коэффициенты перевода остаются утвержденными, а неутвержденные коэффициенты перевода остаются неутвержденными. Запуск Эта команда позволяет перенести оценку в бюджет. Журнал сообщений. Запускает сеанс Протокол сообщений (tpest0505m000), в котором можно просмотреть сообщения, созданные во время проверки целостности оценки «сверху-вниз» или в процессе передачи оценки в бюджет. |