| # Затраты на субподряд прогноз (tpppc2176s000) Используйте этот сеанс чтобы управления прогнозированием затрат для комбинации: проект и дата регистрации для различных кодов субподрядов. Данные значения используются для расчета прогнозируемых сумм затрат в контрольных запросах и сеансах отчетов. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Проект Код проекта. Описание Описание или наименование кода. Статус Статус проекта. Дата регистр. Дата ввода для отклонения прогноза по затратам. Элемент Код элемента. Связанные темы элемент Описание Описание или наименование кода. Статус Статус авторизации работ элемента. Работа Код работы. Связанные темы работа Описание Описание или наименование кода. Статус Статус авторизации работ работы. Субподряд. Код субподряда. Описание Описание или наименование кода. Компонент затрат Код компонента затрат. Описание Описание или наименование кода. Прогнозир.кол-во Количество объекта затрат. Прогнозир.кол-во Единица затрат. Себестоимость Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN: Национальная валюта, используемая внутри компании, например, для расчёта затрат, для записи бюджетов и для регистрации налоговых сумм Валюта операции, используемая в операциях с контрагентами, таких как заказы и счета-фактуры Себестоимость Себестоимость единицы. Курс валюты/Коэф.курса Получаемая или выплачиваемая сумма, определяемая в соответствии со стандартной шкалой, например, валютный курс операции. Курс валюты/Коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Оценочные доп.затраты Введенная здесь сумма представляет собой оценочные дополнительные затраты сверх уже проведенной оценки бюджета. Оценка для завершения Значение Оценочные для завершения представляет собой предполагаемые дополнительные затраты, нужные для завершения работы или проекта. Оценка по завершению Значение Оценочные при завершении используется для того, чтобы определить, какие затраты имеются на окончание проекта. Бюджет Итоговая сумма бюджета. Освоенный объем Бюджетные затраты согласно проценту выполнения в конце текущего периода. В большинстве случаев LN рассчитывает значение выполнено как: выполнено = бюджетная сумма * процент выполнения Ход выполнения Процент хода выполнения. Фактический Фактическая затраченная сумма. Отклонение Результат проекта. Расх.прогноза Прогнозируемый результат проекта. Себестоимость по умолч. Данная функция используется для считывания принятой по умолчанию себестоимость субподряда в выведенную на экран запись. Печать прогноза затрат по объектам затрат Запускает сеанс Печать прогноза затрат по объектам затрат (tpppc2416m000) для вывода на печать прогноза для окончательного результата. |