| # Базис (tppss0120s000) Используйте этот сеанс чтобы обрабатывать базис (при планировании) для проекта. Базис сохраняет даты начала и окончания каждой работы данной структуры работ. Эти даты начала и окончания могут быть либо вручную введены в этом сеансе, либо созданы из конкретного графика во внешнем планировщике. Связанные темы Использование базисов в Проект Проект Код, однозначно идентифицирующий проект. Описание Описание или наименование кода. Статус Способ охарактеризовать проект. LN различает эти статусы: Свободный Определение проекта было зарегистрировано, но проект еще не исполнялся. Возможно внесение изменений. Активный Во время исполнения проекта вы можете разрешать, покупать и регистрировать операции с затратами. Завершен Проект завершен, но еще не закрыт финансово. Все еще можно регистрировать операции с затратами. Нельзя представлять фактические заказы на закупку по проекту. Закрыт Проект финансово закрыт, определение проекта больше нельзя изменить. Архивир. Проект сохранен в Архивной компании. Архивная компания проекта может использоваться в качестве репозитория для прошлых (исторических) данных проекта. Базис Базис можно представить как мгновенное состояние на указанную дату и время начальных и конечных дат плановых работ по данному активному плану. Детали Описание Описание или наименование кода. Статус базиса Статус текущего базиса. Примечание Данные базиса не могут быть обновлены после того, как статус базиса станет Утверждено. Дата утверждения Дата и время утверждения базиса. Получено из базиса Базис, из которого получен текущий базис. Дата создания Дата и время создания базиса. Дата последнего обновления Дата и время последнего обновления базиса. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Связанные темы Используя тексты |