| # Промежуточные СРП и доходы по проекту (tipcs3190m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотр и настроить промежуточные затраты Проекта на Проданные Товары и Доходы для PCS проект. С помощью промежуточных СРП и доходов можно исследовать результаты PCS проекта перед отгрузкой любого конечного изделия. Данные, которые можно просмотреть в этом сеансе, являются результатом сеанса Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000). Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000). В этом сеансе нельзя определить данные самостоятельно, но можно откорректировать значения в следующих полях: ОбщиеОценочные Затраты Общие ОценочныеДоходы Итоговые оценочные часы Подтвержд. промежут. СРП Подтвержден. Промежут. Доход Подтвержденный POC Итоговые оценочные затратыИтоговые оценочные доходы Итоговые оценочные часы Подтвержденная промежуточная СРП Подтвержденный промежуточный доход Подтвержденный Обзорный сеанс может перечислить несколько промежуточных СРП и доходов для конкретного проекта. Если дважды щелкнуть по промежуточным СРП и доходу, все детали можно просмотреть. Связанные темы Обзор признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Процедура признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. На заказ Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Тип калькул. Если вы выполняете признание дохода, когда статусом PCS проекта является Активный или Завершенный, типом расчета признания дохода всегда является Промежуточный. Активный или Завершенный вид расчета выручки признание всегда Промежуточный. Если закрыть шт проекта с использованием сессии Закрытие проекта (tipcs2250m000) статус последнего признания выручки автоматически изменяется от Промежуточный до Окончательный. В дополнение POC в поле Подтвержденный автоматически устанавливается на 100%. Сумма промежуточная СРП и сумма промежуточного дохода пересчитываются из-за обратной операции, которая генерируется для сальдирования счета. Допустимые значения Тип калькул. Дата генерирования Дата и время, на которые произведен расчет промежуточной СРП и дохода. Валюта Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN: Национальная валюта, используемая внутри компании, например, для расчёта затрат, для записи бюджетов и для регистрации налоговых сумм Валюта операции, используемая в операциях с контрагентами, таких как заказы и счета-фактуры Валюта идентична валюте для расчета PCS проекта, который можно просмотреть в сеансе Себестоимость по проекту (tipcs3560m000). Себестоимость по проекту (tipcs3560m000) Дата окончания Дата, до которой фактические затраты учитываются для признания доходов. Дата определена в детальной сессии Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000) вычисляется признание дохода. Ожидаемые потери Если этот флаг установлен, если выбран этот флаг, итоговые ожидаемые затраты превышают итоговый ожидаемый доход. Ожидаемые потери Ожидаемые потери ожидаемые потери (выбран флаг Ожидаемые потери) влияют на расчет промежуточной СРП. В соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учёта (GAAP), потери должны признаваться, как только о них поступает уведомление. Следовательно, расчет промежуточной СРП в случае ожидаемых потерь отличается от расчета промежуточной СРП в случае прибыли. Пример Итоговые оценочные затраты = 1980 Итоговый оценочный доход = 1500 Процент завершения (POC) = 10% Если флаг Ожидаемые потери выбран, он влияет на расчет количества в поле Промежуточный следующим образом: Итоговый оценочный результат завершение 1500 - 1980 = -480. Полученный доход составляет 10% от 1500 = 150. Промежуточный доход в этом случае также равен 150. Промежуточная СРП равна 150 - (- 480) = 630. В этом случае пробыль ( Ожидаемые потери флаг не выбран), промежуточная СРП рассчитывается, как описано в поле Промежуточная COGS. Промежуточный поле. Примечание Для расчета промежуточного дохода не важно, что имеет место - прибыль или потери. Причина изменения Можно напечатать дополнительную информацию, чтобы указать причину, по которой было выполнено признание дохода, или причину, по которой был вручную изменен расчет для признания дохода. Например, Общие ОценочныеДоходы можно указать, что была увеличена сумма в поле Итоговый ожидаемый доход, потому что был получен дополнительный заказ на продажу, но этот заказ еще не встроен в программное обеспечение ERP. LN Оценочных часов Оценочные часы для PCS проекта. Изначально, это поле равно 0 (нулю), поскольку оценочные часы не рассчитываются системой ERP. LN. Если вы запустите сессию Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000) запущен в первый раз для получения промежуточной СРП и промежуточных доходов, следует самостоятельно напечатать число оценочных часов в поле Итоговые оценочные часы. После этого, это число часов воспроизводится в поле Оценочные часы. Итоговые оценочные часы Итоговое число оценочных часов для PCS проекта. Это количество не рассчитывается LN, но необходимо впечатать указанное число, когда впервые определяется промежуточный доход и COGS путем выполнения сеанса Рассчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000). Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000) Фактические часы Число часов, которые фактически затрачены на PCS проект. Потраченными часами являются, например, человеко-часы и машино-часы, зарегистрированные по производственным заказам, связанным с PCS проектом. Оценка Оценочные затраты для проекта, которые включают в себя следующие элементы: Оценочные затраты по изделию (затраты по проектным компонентам), основанные на СИ, маршруте и т.д. Если флаг Оценка работы данный флаг выбирается в следующих случаях: Работы (tipcs4101m000), оценочные затраты для работ проекта. Оценочные начисления на проект. Если проектом является главный проект, оценочные затраты подпроектов. Затраты для заказов, связанных с проектом, таких как заказы на продажу и заказы на обслуживание, не включаются в оценочные затраты. Если флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Детали проекта (tipcs2130m000) выбраны затраты указаны по элементам затрат, которые могут быть просмотрены в сессии Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). Отклонения Различия между Оценка и ОбщиеОценочные Затраты. Поле Оценка рассчитано LN. Однако, поле ОбщиеОценочные Затраты может быть изменено пользователем, например, когда вы ожидаете большие или меньшие затраты, чем ERP LN рассчитывает в поле Оценочные затраты. LN Estimated Costs Изменение поля ОбщиеОценочные Затраты результаты в изменения поля Отклонения. Если Оценка и ОбщиеОценочные Затраты равны, тогда Отклонения равно 0. Если флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Детали проекта (tipcs2130m000) выбраны затраты указаны по элементам затрат, которые могут быть просмотрены в сессии Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). ОбщиеОценочные Затраты Итоговые оценочные затраты для PCS проекта. Значение по умолчанию этого поля равно числу в поле Оценочный доход, которое рассчитывается системой ERP. Estimated Costs LN Однако, вы можете изменить ОбщиеОценочные Затраты, например, когда вы ожидаете затраты, отличающиеся от затрат, уже записанных в ERP LN. LN Различия между ОбщиеОценочные Затраты и Оценка выражены в поле Отклонения. Примечание Это поле нельзя изменить. Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Детали проекта (tipcs2130m000) выбраны. В этом случае, затраты проводятся по компоненту. Щелкните по инструментальной панели, чтобы запустить сеанс Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000) В этом сеансе, можно поддерживать затраты по компоненту затрат. Фактические затраты Затраты на производство, учет часов, продажи, закупку, обслуживание, финансы, складирование и саму PCS, которые фактически записываются в PCS проекте. Можно определить фактические затраты на нескольких уровнях: На уровне проекта: Общие затраты, Общие затраты через Финансы (Например, Счета-фактуры), Начисления. На уровне заказного изделия: Затраты на закупку, начисления на запасы, производственные затраты. На уровне стандартного изделия: Стандартные изделия, связанные с заказами на продажу и заказами на обслуживание для проекта. На уровне изделий, связанных с проектом: Затраты на изделия, связанные с проектом. Это отдельная категория затрат (главным образом, результаты), которые должны быть отражены в PCS НЗП как затраты на уровне проекта. Если флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Детали проекта (tipcs2130m000) выбраны затраты указаны по элементам затрат, которые могут быть просмотрены в сессии Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). POC (по затратам) Процент Завершения (POC) отражает процент работы по PCS проекту, который завершен. POC (по затратам) POC (Затраты) основан на затратах для проекта. POC рассчитывается путем деления фактических затрат, которые были произведены по проекту до конкретной даты, на оценочные итоговые затраты при завершении. Например, итоговые оценочные затраты проекта составляют $1980,-. Фактические затраты до момент, когда вы хотите признать доход, составляют $200,-. Процент завершения равен 200/1980 = 10,1%. Настройка для Метод Расчет Процента Завершения из сессии Детали проекта (tipcs2130m000) Детали Сеанс determines whether LN использует POC (по затратам), POC (по часам) или сессия POC (ручной) щелкните по этой опции, чтобы рассчитать промежуточную СРП и доход. Примечание LN всегда вычисляет POC (по затратам), даже если POC (по затратам) не использует расчет суммы комм.предложения Промежуточная СРП и Доход. Всегда можно отменить POC, напечатав процент в поле POC подтвержден. Подтвержденный. POC (по часам) Процент Завершения (POC) отражает процент работы по PCS проекту, который завершен. Задание POC (по часам) POC (Часы) основан на часах, потраченных на проект. POC рассчитывается путем деления фактического числа часов, потраченных на проект до конкретной даты, на оценочное итоговое число часов при завершении. Например, итоговые оценочные затраты проекта составляют $500,-. Фактические затраты до момент, когда вы хотите признать доход, составляют $100,-. Процент завершения равен 100/500 = 20%. Настройка для Метод Расчет Процента Завершения из сессии Детали проекта (tipcs2130m000) Детали Сеанс determines whether LN использует POC (по затратам), POC (по часам) или сессия POC (ручной) щелкните по этой опции, чтобы рассчитать промежуточную СРП и доход. Примечание LN всегда вычисляет POC (по часам), даже если POC (по часам) не использует расчет суммы комм.предложения Промежуточная СРП и Доход. Всегда можно отменить POC, напечатав процент в поле POC подтвержден. Подтвержденный. POC (ручной) Процент Завершения (POC) отражает процент работы по PCS проекту, который завершен. Задание POC (ручной) POC (Ручной) определяется пользователем, который выполняет оценку работы, завершаемой по проекту. Необходимо ввести оценки в поле Стадия Завершения из сессии Детали проекта (tipcs2130m000) для конкретного проекта. Настройка для Метод Расчет Процента Завершения из сессии Детали проекта (tipcs2130m000) Детали Сеанс determines whether LN использует POC (по затратам), POC (по часам) или сессия POC (ручной) щелкните по этой опции, чтобы рассчитать промежуточную СРП и доход. Всегда можно отменить POC, напечатав процент в поле POC подтвержден. Подтвержденный. Подтвержденный Процент Завершения (POC) отражает процент работы по PCS проекту, который завершен. Можно напечатать процент в этом поле, чтобы отменить POC, используемый ERP для расчета промежуточной COGS и дохода. LN Настройка для Метод Расчет Процента Завершения из сессии Детали проекта (tipcs2130m000) Детали Сеанс determines whether LN использует POC (по затратам), POC (по часам) или сессия POC (ручной) щелкните по этой опции, чтобы рассчитать промежуточную СРП и доход. Оценка Оцениваемые ожидаемые доходы (включая доходы, которые уже реализованы) для всех заказов на продажу, заказов на обслуживание и складских заказов, связанных с проектом. Отклонения Различия между Оценка рассчитано LN и Общие ОценочныеДоходы. Однако, вы можете изменить Общие ОценочныеДоходы можно изменить сумму в поле Итоговый оценочный доход, например, потому, что вы ожидаете заказ на продажу, но заказ еще не зарегистрирован в ERP. LN. Изменение поля Общие ОценочныеДоходы результаты в изменения поля Отклонения. Если флаг Оценка и Общие ОценочныеДоходы равны, тогда Отклонения равно 0. Общие ОценочныеДоходы Итоговый оценочный доход для PCS проекта. Значение по умолчанию этого поля равно числу в поле Оценочный доход, которое рассчитывается системой ERP. Оценка рассчитано LN. Однако, вы можете изменить Общие ОценочныеДоходы можно изменить сумму в поле Итоговый оценочный доход, например, потому, что вы ожидаете заказ на продажу, но заказ еще не зарегистрирован в ERP. LN. Различия между Общие ОценочныеДоходы и Оценка выражены в поле Отклонения. ПолученныйДоход LN вычисляет ПолученныйДоход (по * (умножение) the Оценка ИТОГО: Доход завершение (the Значение в поле Общие ОценочныеДоходы) Процент завершения (POC). Ряд POC показывается в этом сеансе: POC (по часам), POC (по затратам), и POC (ручной). POC метод использовано для определения ПолученныйДоход значение для Метод Расчет Процента Завершения из сессии Детали проекта (tipcs2130m000) детали сеанс. В конце, ведущим является процент, напечатанный в поле Подтвержден. Подтвержденный Фактические доходы Доход, уже проведенный для PCS проекта модулем Фактурирование продаж в Централизованном фактурировании на дату признания промежуточного дохода. Фактурирование Фактурирование Фактический доход может происходить из: Продажи Сервис Складировании. Применимы только перемещения, пересекающие границы проекта. Проведенный промежуточный доход Промежуточный доход, который уже проведен в Главной книге во время предыдущего признания промежуточного дохода. Главная книга Промежуточный Промежуточный доход, который проводится или будет проведен в в модуле Главная книга в Финансах. Главная книга Финансы Промежуточный доход рассчитывается по запуску сессии Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000). Расчет производится следующим образом: При необходимости, пользователь может переопределить рассчитанную сумму, напечатав сумму в поле Подтвержденная промежуточная СРП. Подтвержден. Промежут. Доход Промежуточный доход должно быть подтвержденный по клику (de-) Подтверждение в этой сессии, или по запуску сессии Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000) пока флаг Подтвержд. промежуточных СРП и доходов выбран. Если кликните Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту, Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000) сессия запускается, и вы можете подтверждать промежуточный доход в модуле Главная книга в Финансы. Подтвержден. Промежут. Доход Промежуточный доход, который проводится или будет проведен в в модуле Главная книга в Финансах. Главная книга Финансы Значение по умолчанию этого поля равно числу в поле Оценочный доход, которое рассчитывается системой ERP. Промежуточный доход значение по умолчанию этого поля равно значению поля Промежуточный доход, но можно откорректировать промежуточный доход в этом поле перед тем, как подтвердить его. Фактическая СРП Задание затраты Проекта на Проданные Товары стоимость реализованной продукции (СРП), которая уже была изготовлена для проекта на дату и время признания промежуточного дохода. Фактическая СРП может проистекать из: Продажи Сервис Складирование Если флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Детали проекта (tipcs2130m000) выбраны затраты указаны по элементам затрат, которые могут быть просмотрены в сессии Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). ПолученнаяСРП LN вычисляет ПолученнаяСРП (по * (умножение) Оценка ИТОГО: Доход завершение ( Значение в поле ОбщиеОценочные Затраты) Процент завершения (POC). Ряд POC показывается в этом сеансе: POC (по часам), POC (по затратам), и POC (ручной). POC метод использовано для определения ПолученнаяСРП значение для Метод Расчет Процента Завершения из сессии Детали проекта (tipcs2130m000) детали сеанс. В конце, ведущим является процент, напечатанный в поле Подтвержден. Подтвержденный это ведущее. Если флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Параметры PCS (tipcs0100m000) выбраны затраты указаны по элементам затрат, которые могут быть просмотрены в сессии Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). Проведенная промежуточная СРП Промежуточная COGS, которая уже проведена в Главной книге во время предыдущего признания промежуточного дохода. Главная книга Промежуточный Промежуточная СРП, которая проводится или будет проведена в модуле Главная книга в Финансах. Главная книга Финансы Промежуточный доход рассчитывается по запуску сессии Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000). Расчет производится следующим образом: При необходимости, пользователь может переопределить рассчитанную сумму, напечатав сумму в поле Подтвержденная промежуточная СРП. Подтвержд. промежут. СРП Примечание В этом случае пробыль ( Ожидаемые потери примечание В случае убытка (выбран флаг ожидаемый убыток), промежуточная СРП рассчитывается по-другому. Для большей инфорамции ссылаются на Ожидаемые потери. Промежуточный доход должно быть подтвержденный по клику (de-) Подтверждение в этой сессии, или по запуску сессии Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000) пока флаг Подтвержд. промежуточных СРП и доходов выбран. Если кликните Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту, Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000) сессия запускается, и вы можете подтверждать промежуточный доход в модуле Главная книга в Финансы. Если флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Детали проекта (tipcs2130m000) выбраны затраты указаны по элементам затрат, которые могут быть просмотрены в сессии Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). Подтвержд. промежут. СРП Промежуточная СРП, которая проводится или будет проведена в модуле Главная книга в Финансах. Главная книга в Финансы. Значение по умолчанию этого поля равно числу в поле Оценочный доход, которое рассчитывается системой ERP. Промежуточный значение по умолчанию этого поля равно значению поля Промежуточный доход, но можно откорректировать промежуточный доход в этом поле перед тем, как подтвердить его. Если флаг Проводка промежут.СРП и доходов по компонентам затрат в сессии Детали проекта (tipcs2130m000) выбраны затраты указаны по элементам затрат, которые могут быть просмотрены в сессии Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). Итоговый оценочный результат Задание Общие ОценочныеДоходы мин Всего по оценке. Полученный результат Задание ПолученныйДоход мин ПолученнаяСРП. Факт.результат Задание Фактические доходы мин Фактическая СРП. Проведенный промежуточный результат Задание Проведенный промежуточный доход мин Проведенная промежуточная СРП. Промежут. Результат Задание Промежуточный мин Промежуточный. Подтвержденный Промежуточный результат Подтвержден. Промежут. Доход мин Подтвержд. промежут. СРП. Подтвержденный Если этот флаг установлен, дата, когда подтверждаются промежуточная СРП и доход. Можно подтвердить промежуточную СРП и доход двумя способами: Кликните (de-) Подтверждение в детальной сессии Промежуточные СРП и доходы по проекту (tipcs3190m000). Запустить сессию Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000) пока флаг Подтвержд. промежуточных СРП и доходов выбран. Вы можете отменить подтверждение через клик (de-) Подтверждение в детальной сессии Промежуточные СРП и доходы по проекту (tipcs3190m000). Дата подтверждения Дата, когда подтверждаются промежуточная СРП и доход. Подтвержденный Пользов. Пользователь, подтверждающий промежуточную СРП и доход. Проведенный Если этот флаг установлен, Промежуточная СРП и Доход проведенный в Главная книга в Финансы. Вы также можете нажать Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту запускает сессию Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000). Если вы выбираете: Проводка промежуточных СРП и доходов если вы выбираете флаг Проводка промежуточных СРП и доходов при запущенном сеансе, проводится промежуточная СРП и доход. Дата проводки Дата которая промежуточная СРП и Доход проведенный в Главная книга в модуле Финансы. Проведенный Пользов. Пользователь, который проводит промежуточную СРП и доход. Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту Запускает сессию Расчет промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3290m000). (de-) Подтверждение Щелкните по этой опции, чтобы подтвердить промежуточную СРП и доходы. Если промежуточная СРП и доход уже подтверждены, можно щелкнуть по этой опции для отмены их подтверждения. Примечание Перед подтверждения, вы можете POC в поле Подтвержденный, и/или СП или Доход в представленном Промежуточный СП поле и Промежуточный поле доход. По Подтверждение промежуточных COGS и доходов, Вы можете также запустить сессию Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000) пока флаг Подтвержд. промежуточных СРП и доходов выбран. Компоненты затрат Запускает сессию Стоимость реализованной продукции по компонентам затрат (tipcs3191m000). Печать затрат и доходов по проекту Запускает сессию Печать затрат и доходов по проекту (tipcs3490m000). Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту Запускает сессию Подтверждение и проводка промежуточных СРП и доходов по проекту (tipcs3291m000). |