| # Использование дополнительных соглашений Дополнительное соглашение состоит главным образом из соглашений фактурирования. Связь с бюджетом задается в исходном бюджете и/или в строках деталей корректировок бюджета. Для управления дополнительным соглашениям используется четыре значения статуса: Свободный Используйте дополнения для бюджетирования, но не для регистрации фактических затрат. Фактический Можно провести фактические расходы по дополнительному соглашению, но нельзя отфактурировать дополнительное соглашение. Конечный Не разрешается изменять данные. Фактурирование разрешено Можно проводить затраты по дополнительному соглашению, и можно фактурировать дополнительное соглашение. Дополнительные соглашения фактурируются в соответствии с фиксированной ценой, бюджетной суммой контракта или суммами счетов из фактических операций. Если нужно контролировать заказы по отдельности, можно задать даты начала и окончания для дополнительного соглашения. Ход выполнения по дополнительному соглашению регистрируется по дополнительному соглашению или по дополнительному соглашению с кодом контроля. Проекты могут контролироваться по определенным дополнительным соглашениям или по контрольному бюджету. Можно воспользоваться связанными с дополнительными соглашениями сеансами для ввода, просмотра и печати изменений проекта, затрагивающих фактурирование заказчиков. Существует четыре типа дополнительных соглашений: урегулирование отклонений предварительная сумма количества к урегулированию изменение границ Существуют следующие типы урегулирования отклонений: Урегулирование отклонений индексации Можно задать процент от цены контракта в соответствии с индексом цены. Сумма, включаемая в счет, базируется на фактурированных частичных платежах или ходе выполнения. Урегулирования отклонений цен Можно задать изделия в бюджете, содержащие определенный материал (например, медь), при учете возможных отклонений цены этого материала. Индексы цены ведутся на уровне материала и данных. Фактурирование основано на ходе выполнения, зарегистрированном в Ходе выполнения проекта. Генерируются счета-фактуры, связанные с отклонениями цены. Эти счета-фактуры обрабатываются модулем Фактурирование, на основе метода фактурирования, определенном в модуле Определение проекта. Записи бюджета, содержащие определенные материалы, могут быть урегулированы при учете возможных отклонений цен для этих материалов. Индексы цен ведутся по материалам и датам. Выставление счетов базируется на ходе выполнения. Примечание Вы не можете определить дополнительные соглашения типа Урегулирование отклонений для проектов Затраты плюс и проектов с методом фактурирования, равным Тариф. Сеансы Дополнительных соглашений Ведение дополнительных соглашений для выбранного проекта осуществляется в сеансе Дополнение (tpptc0110s000). Прочие сеансы, связанные с дополнительными соглашениями: Доп.соглашения проекта (tpptc0510m000) Используйте этот сеанс чтобы перечислить дополнительные соглашения для выбранного проекта. Печать доп.соглашений (tpptc0410m000) Используйте этот сеанс чтобы печатать дополнительные соглашения для выбранного проекта. Печать таблиц заданий (tpptc0415m000) Используйте этот сеанс чтобы генерировать наряды на работы для записи деталей выполненных работ по дополнительному соглашению. Связанные темы Использование бюджетов в проекте |