| # Измерение исполнения РСО/типа затрат (tpppc5561m000) Данный сеанс используется для просмотра данных измерения исполнения для проекта на уровне РСО/типа затрат. Примечание Если данный сеанс был запущен посредством перехода, можно только найти и выбрать запись. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Проект Код проекта. Код генерирования Коды генерирования хранят информацию о формировании данных измерения исполнения. Элемент РСО Элемент распределённой структуры организации (РСО), к которому относятся данные. Валюта Отображаемая валюта является одной из валют учета. В измерении исполнения массив валют имеет четыре ступени. Если используется независимая система валют, можно производить обращение между четырьмя валютами. При использовании зависимой системы валют можно производить обращение между валютой проекта и валютами учета. Связанные темы Валютные системы Валюта Валюта. Связанные темы Валютные системы Тип затрат Способ классификации объектов затрат и кодов контроля в зависимости от природы затрат, которые они представляют. LN Проект различает такие типы затрат: Материалы Трудозатраты Оборудование Субподряд Прочие затраты Накладные Период контроля затрат Год, в котором операция должна быть проведена в ретроспективу проекта для управления затратами. Значением по умолчанию для данного поля является год даты ввода периода контроля затрат. Если флаг Период контр.затрат=Финанс.период выбран в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000), то значением, принятым по умолчанию для данного поля, является текущий финансовый год. Период контроля затрат Период затрат. Плановое значение Объем работы по графику за период. Освоенный объем Объем выполненной работы за период. Фактические затраты Объем фактической работы за период. Отклонение от графика Разница между значением по бюджету и освоенным значением. Откл.затрат Разница между освоенным значением и фактическими затратами. Отклонение затрат рассчитывается по формуле: Выполнено - Фактически Фактические затраты Объем фактической работы за период. Откл.затрат Разница между освоенным значением и фактическими затратами. Отклонение затрат рассчитывается по формуле: Выполнено - Фактически Плановое значение Объем работы по графику за период. Освоенный объем Объем выполненной работы за период. Фактические затраты Объем фактической работы за период. Отклонение от графика Разница между значением по бюджету и освоенным значением. Откл.затрат Разница между освоенным значением и фактическими затратами. Отклонение затрат рассчитывается по формуле: Выполнено - Фактически Фактические затраты Объем фактической работы за период. Откл.затрат Разница между освоенным значением и фактическими затратами. Отклонение затрат рассчитывается по формуле: Выполнено - Фактически ОПЗ Сумма оценки при завершении. |