| # Ход выполнения по элементу/оборудованию (tpppc1124s000) Используйте этот сеанс чтобы управления ходом выполнения для комбинации: элемент и объект затрат Оборудование. Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код проекта. Проект Текущий статус проекта. Дата Дата ввода процента выполнения для данного конкретного проекта и его элемента или работы. Элемент Код элемента. Оборудование Код оборудования. Если поле Ход выполнения по оборудованию в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Объект затрат, можно выбрать бюджетный объект затрат. Если для данного поля установлено значение Код контроля, можно выбрать код контроля объекта затрат по бюджету. Связанные темы оборудование Ход выполнения по оборудованию Данное поле указывает, записывается ли ход выполнения для типа затрат Оборудование при мониторинге проекта по объекту затрат или по коду контроля. Кол-во по бюджету Количество оборудования по бюджету. Ед. Финансово-независимая часть вашей организации, которая состоит из таких экономических единиц как подразделения, рабочие центры, склады и проекты. Все экономические единицы предприятия должны принадлежать одной и той же логистической компании, но логистическая компания может содержать несколько единиц предприятия. Единица предприятия связана с одной финансовой компанией. Когда вы выполняете логистические операции между единицами предприятия, они вносятся в финансовые компании, с которыми связана каждая единица предприятия. Можно задать связи между единицами предприятия и, таким образом, передачу товаров, которая может иметь место между единицами предприятия. Для использования счетов-фактур и ценообразования при взаимодействии единиц предприятия вы должны связать единицы предприятия с внутренними контрагентами. Вы можете использовать единицы предприятия для выполнения различных финансовых расчётов по отдельным частям вашего бизнеса. Например, вы можете определять единицы предприятия для отдельных частей своей организации, которые относятся к одной логистической компании, но расположены в разных странах. Расчёт каждой единицы предприятия выполняется в национальной валюте каждой страны и в финансовой компании, связанной с единицей предприятия. Отчетно-завершено Данное поле указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если процент его выполнения не составляет 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Как только работа выполнена, выберите данное поле и введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элемент (tpptc1100s000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000)- Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если в поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Да. Значение в вышеуказанном поле не действует, если не выбран флаг Отчетно-завершено. Всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Пример В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако было дополнительно депонировано еще 20 кубометров. В данном случае вводится 120%. Ход выполнения [Кол-во] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в количестве единиц или в количестве времени. |