| # Использование бюджета «снизу-вверх» Проект в целом разделяется на отдельные элементы или работы, и на каждый элемент или работу выделяется отдельный бюджет на основе отдельных, подробных потребностей. Индивидуальные результаты суммируются, чтобы получить итоги по проекту. Бюджет по методу «снизу-вверх» создает бюджет для каждого элемента или работы в распределенной структуре работ, и суммирует эти бюджеты, чтобы обеспечить единый бюджет затрат по проекту. Суммы по бюджету вводятся для каждой работы или элемента и объединяются на верхнем или более высоком уровне узла структуры работ или элементов. Эта верхняя сумма представляет собой агрегированную сумму бюджета. Чтобы обработать начисления сверх бюджета, введите начисления для каждого объекта затрат на уровне проекта. Примечание Бюджет закупок можно связать с бюджетом «снизу-вверх». Если статус бюджета Конечный, то можно внести корректировки для его обновлений. Корректировка в LN есть изменение замороженного бюджета «снизу-вверх». Модификации будут только увеличивать или уменьшать бюджет, несмотря на то, что для дополнительных соглашений контракт также меняется. Для более детальной информации обратитесь к Использование дополнительных соглашений. Анализ бюджетных затрат представляет собой анализ бюджета «низу-вверх» Для одного и того же бюджета можно запустить несколько процедур анализа затрат. Каждый анализ бюджета хранится с кодом проекта и кодом анализа бюджетных затрат, чтобы иметь возможность сравнить бюджеты. Анализ является мгновенным снимком некоторого временного момента, в котором учитываются все начисления и в котором вычисляются периодичности для бюджета элемента. Связанные темы Использование бюджета закупок Использование структуры элементов Использование структуры работ Использование поэтапного бюджета Использование нисходящего бюджета |