| # Ход выполнения по элементу/материалам (tpppc1120s000) Используйте этот сеанс чтобы обрабатывать ход выполнения для комбинации: элемент и объект материальных затрат. Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код проекта. Проект Текущий статус проекта. Дата Дата ввода процента выполнения для данного конкретного проекта и его элемента или работы. Элемент Код элемента. Элемент Статус элемента. Изделие Если в поле Ход выполн. по материалам в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Объект затрат, можно выбрать бюджетный объект затрат. Если для данного поля установлено значение Код контроля, можно выбрать код контроля объекта затрат по бюджету. Ход выполн. по материалам Данное поле определяет способ, при помощи которого можно записать процент выполнения для данного типа затрат. Кол-во по бюджету Количество изделий по бюджету. Отчетно-завершено Данное поле указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если процент его выполнения не составляет 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Когда работа выполнена, введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элемент (tpptc1100s000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000) имеет значение Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или код контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Если в поле Регистр.хода выполнения в сеансе Проекты (tppdm6100m000) имеет значение Да, то можно обрабатывать это поле для выбранного объекта затрат или проекта. Если флаг Отчетно-завершено выбран, значение в вышеуказанном поле не оказывает влияния. Всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Пример В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако было дополнительно депонировано еще 20 кубометров. В данном случае вводится 120%. Ход выполнения [Кол-во] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в количестве единиц или в количестве времени. Запас проекта Количество изделий, которые все еще присутствуют в качестве запаса для проекта. Ввести запас можно только в том случае, если: Флаг Отчетно-завершено не выбран. Поле Ход выполн. по материалам в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено равным Объект затрат. Результат рассчитан в модуле Ход выполнения проекта, как показано в следующем примере. Пример
     Бюджетные : 95,000 единиц на 0.95 = 90,250 Фактические продажи: 100,000 на 1 = 100,000 ход выполнения равен 25%, тогда как наличный запас для проекта все еще равняется 76,000 единиц. Допускается по бюджету: Ход выполнения 25% x 90,250 = 22,562.50 Наличный запас = 76,000 x 0.95 = 72,200.00 Итого = 94,762.50 Итого: количество, проданное на указанную дату: 100,000.00 Результат до указанной даты: -5 237,50
Запас проекта Код единицы. |