| # Ход выполнения по дополнению/материалам (tpppc1180s000) Используйте этот сеанс чтобы управления ходом выполнения для комбинации: дополнение и объект затрат Материал. Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код, который идентифицирует проект. Проект Статус проекта. Дата Дата. Дополнение Код дополнительного соглашения. Дополнение Статус дополнительного соглашения. Дополнение Статус дополнительного соглашения. Изделие Если поле Ход выполн. по материалам в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Объект затрат, можно выбрать бюджетный объект затрат. Если для данного поля установлено значение Код контроля, можно выбрать код контроля объекта затрат по бюджету. Ход выполн. по материалам Уровень, на котором можно записывать ход выполнения для данного типа затрат. Кол-во по бюджету Количество объекта затрат «изделие» по бюджету. Отчетно-завершено Данное поле указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если ход его выполнения не равен 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Как только работа выполнена, выберите данное поле и введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элемент (tpptc1100s000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000)- Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если в поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Да. Значение в вышеуказанном поле не действует, если выбран флаг Отчетно-завершено. Всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Пример В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако было дополнительно депонировано еще 20 кубометров. В данном случае вводится 120%. Ход выполнения [Кол-во] Значение хода выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженное как количество единиц (количество завершенных единиц) или количество времени. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если в поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Да. Значение в вышеуказанном поле не применимо, если выбран флаг Отчетно-завершено. В этом случае всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше, чем количество, предусмотренное по бюджету. Например, если в модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли, но депонировано дополнительно еще 20 кубических метров, следует ввести 120%. Если количественное значение хода выполнения изменяется, LN будет рассчитывать процент хода выполнения. Запас проекта Количество изделий, все еще имеющееся в наличии в качестве запаса для проекта. Ввести запас можно только в том случае, если: Флаг Отчетно-завершено не выбран. Поле Ход выполн. по материалам в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Объект затрат . Результат рассчитывается в модуле Ход выполнения проекта, как показано на следующем примере. Пример Бюджетные: 95,000 единиц на 0.95 = 90,250 Фактические продажи: 100 000 at 1 = 100 000 Процент выполнения равен 25%, в то время как наличный запас для проекта все еще составляет 76,000 единиц. Допускается по бюджету: Ход выполнения: 25% * 90,250 = 22,562.50 Наличный запас: 76,000 * 0.95 = 72,200.00 Итого: 94 762,50 Общее количество проданного до указанной даты: 100,000.00 Результат до указанной даты: -5 237,50 Запас проекта Код единицы. |