| # Использование прогноза затрат LN использует один из следующих методов для прогнозирования затрат по проекту. Метод определяется в списке Главный метод прогноза в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0500m000): Оценка по завершении (EAC): Ожидаемые общие затраты по окончанию проекта. Оценка для завершения (ETC): Ожидаемые затраты на остаток работ. Оценочные дополнительные затраты (ОДЗ): Общие ожидаемые затраты на все оставшиеся работы, еще не попавшие в бюджет. Выбор, сделанный в поле Главный метод прогноза приводит к различному отображению прогноза в сеансах: Контрольные запросы (tpppc4850m000). Измерение исполнения (tpppc5840m000). Измерение показателей с помощью EVM (tppss0702m000). Показ финансового анализа (tppss0701m000). Генерация финансовых промежуточных результатов (tpppc2260m000). Если главный метод прогноза - Оценка по завершении (EAC): Оценочные дополнительные затраты (EEC) не показаны при вводе Оценки по завершении (EAC). Отклонение по завершению (VAC) в сеансе Контрольные запросы (tpppc4850m000), сеансе Измерение исполнения (tpppc5840m000), и Измерение показателей с помощью EVM (tppss0702m000), является: Бюджет по завершении (BAC) - Оценка по завершении (EAC). Прогнозируемые затраты в сеансе Контрольные запросы (tpppc4850m000) показывают введенную сумму прогноза и прогнозируемое количество. Оценка по завершении (EAC) в сеансе Измерение исполнения (tpppc5840m000) и в сеансе Измерение показателей с помощью EVM (tppss0702m000) показывает введенную сумму прогноза. Сумму введенного прогноза можно просмотреть как запланированные затраты в сеансе Показ финансового анализа (tppss0701m000). Введенная Оценка по завершении (EAC) служит для расчета значения Оценки для завершения (ATC). Применяются следующие расчеты: Оценка для завершения (ETC) = Оценка по завершении (EAC) - Фактическое значение. В сеансе tpppc2260m000 учитывается сумма прогноза. Введенная Оценка по завершении (EAC) используется в расчете Оценки для завершения (ETC). Применяются следующие расчеты: Оценка для завершения (ETC) = Оценка по завершении (EAC) - Фактическое значение. Если Главный метод прогноза - Оценка для завершения (ETC): Оценочные дополнительные затраты (EEC) не показаны при вводе Оценки для завершения (ETC). Отклонение по завершению (VAC) в сеансе Контрольные запросы (tpppc4850m000), сеансе Измерение исполнения (tpppc5840m000), и Измерение показателей с помощью EVM (tppss0702m000), является: Бюджет по завершению (BAC) - Оценка для завершения (ETC) - Фактические затраты. Прогнозируемые затраты в сеансе Контрольные запросы (tpppc4850m000) показывают введенную сумму прогноза и прогнозируемое количество. Оценка по завершении (EAC) в сеансе Измерение исполнения (tpppc5840m000) и в сеансе Измерение показателей с помощью EVM (tppss0702m000) расчитана исходя из введенной суммы прогноза. Для расчета используется следующая формула: Оценка по завершении (EAC) = Фактическое значение + Оценка для завершения (ETC). В сеансе Показ финансового анализа (tppss0701m000), введенная прогнозная сумма Оценки для завершения (ETC) может быть отображена как запланированные затраты. В сеансе Генерация финансовых промежуточных результатов (tpppc2260m000), прогнозная сумма Оценки для завершения (ETC) может быть учтена в расчетах. Если Главный метод прогноза - Оценочные дополнительные затраты (EEC): При вводе прогноза, значения для прочих методов прогноза не вычисляются, и вместо них показываются нули. Отклонение по завершению (VAC) в сеансе Контрольные запросы (tpppc4850m000), Измерение исполнения (tpppc5840m000), и Измерение показателей с помощью EVM (tppss0702m000)- это Отклонение по затратам (CV) - Оценочные дополнительные затраты (EEC). Где Отклонение по затратам (CV) вычислено как Выполнено (BCWP) - Факт. Прогнозируемые затраты в сеансе Контрольные запросы (tpppc4850m000) показывают введенную сумму прогноза и прогнозируемое количество. Оценка по завершении (EAC) в сеансе Измерение исполнения (tpppc5840m000) и в сеансе Измерение показателей с помощью EVM (tppss0702m000) не может быть расчитана и ее значение установлено равным нулю. В сеансе Показ финансового анализа (tppss0701m000) введенную сумму прогноза Оценочных дополнительных затрат (EEC) можно отобразить как запланированные дополнительные затраты сверх бюджета. В сеансе Генерация финансовых промежуточных результатов (tpppc2260m000), прогнозная сумма Оценки для завершения (ETC) может быть учтена в расчетах. |