| # Показ финансового анализа (tppss0701m000) Используйте этот сеанс чтобы создания диаграммы движения затрат и доходов во время выполнения проекта. С помощью анализа затрат и доходов за конкретный период, можно выполнить планирование требующихся или оставшихся сумм в будущем. Выберите соответствующие флаги, чтобы воспроизвести (отобразить) соответствующие опции. Примечание Можно использовать только бюджетные затраты бюджета работ. Если вы сбросите флаг Бюджет.затраты, то вы не можете распределить бюджетные затраты по работе. Диаграмма показывает строку затрат и строку доходов. Обе строки состоят частично из фактических сумм, а частично из запланированных сумм. До ссылочной даты показаны фактические затраты и доходы. После ссылочной даты показаны запланированные затраты и доходы, включая прогноз. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Бюджет.затраты Если этот флаг установлен, показываются бюджетные затраты бюджета работы. Включая прогноз Если этот флаг установлен, прогнозы включаются в бюджетные затраты. Фактические затраты Если этот флаг установлен, отображены фактические затраты. Матер.затраты Если этот флаг установлен, отображены материальные затраты. Матер.затраты Если этот флаг установлен, отображены материальные затраты. Трудозатраты Если этот флаг установлен, отображены трудозатраты. Трудозатраты Если этот флаг установлен, суммарные бюджетные затраты распределяются по всей длительности работы. Если этот флаг сброшен, суммарные бюджетные затраты распределяются на дату начала работы. Затраты на оборудование Если этот флаг установлен, отображены затраты на оборудование. Затраты на оборудование Если этот флаг установлен, отображены затраты на оборудование. Затраты на субподряд Если этот флаг установлен, отображены затраты на субподряд. Затраты на субподряд Если этот флаг установлен, отображены затраты на субподряд. Прочие затраты Если этот флаг установлен, отображены прочие затраты. Прочие затраты Если этот флаг установлен, отображены прочие затраты. Начисления Если этот флаг установлен, отображается стоимость начислений. Начисления Если этот флаг установлен, отображается стоимость начислений. Запланир.доходы Если этот флаг установлен, отображены запланированные доходы. Примечание Запланированные доходы получаются из авансов и частичных платежей. Суммы авансов отображаются на дату начала работы. Включая прогноз Если этот флаг установлен, прогнозы включаются в запланированные доходы. Факт.доходы Если этот флаг установлен, отображены фактические доходы. Примечание Фактические доходы регистрируются, когда данные проекта переданы в сеансе Передача операций в фактурирование (tppin4200m000). Проект Поля С и По задают диапазон: проектов. Проект Поля С и По задают диапазон: проектов. Версия анализа затрат Версия анализа затрат бюджета работ, из которого вы хотите собирать затраты. Ед.времени для показа Выберите единицу времени, которую вы хотите показать в диаграмме. Примечание Значение единицы времени в Webtop ограничена Днем из-за проблем построения диаграммах в Webtop. Однако пользователь может ввести даты От и До, которые могут быть недельными, месячными или дневными. LN отображает дату в соответствии с датами, определенными в полях От и До, и проверяет дату, определенную в поле Ссылочная дата. Ссылочная дата Ссылочная дата должна находиться между запланированными датами начала и окончания проекта. Если для запущенной работы дается прогноз и фактические затраты, можно привести следующий пример: График отображает линию, выросшую до 274, значение которой рассчитано следующим образом: На ссылочную дату свободный бюджет составляет всего 30, что вычислено как 125, деленное на число дней, в течение которых выполняется работа, результат умножается на число дней со ссылочной даты до окончания работы, т.е.: (125/91)*22. Прогноз составляет 144, что получено делением 150 на число дней действия прогноза работы и умножением результата на число оставшихся дней с момента ссылочной даты: (150/23)*22. Фактические затраты разрешены 2010/12/08. Формула: фактические затраты + прогноз + бюджет = 100 + 144 + 30 = 274 Примечание Если прогноз приходится на более раннюю дату, чем дата начала работы, прогноз начинает отсчитываться с даты начала работы. Если используются условия платежа, смещение влияет на выпуск бюджета. |