| # Контроль по проекту (tpppc4510m000) Используйте этот сеанс чтобы слежения за выполняемыми проектами. Контроль фактических затрат агрегируется на уровне проекта. Данный сеанс является одним из ряда сеансов, доступных в модуле Ход выполнения проекта для отслеживания проектов. Каждый из данных сеансов обеспечивает различный уровень детализации. Примечание Для выбора одновременно нескольких записей, нажмите и удерживайте клавишу CTRL. Связанные темы Использование контрольных запросов и отчетов Использование мониторинга Регистрация прогноза затрат Как LN рассчитываетс выполненное Использование валюты учета в пакете Проект Проект Код проекта. Валюта Валюта по умолчанию в обзорном сеансе является валютой проекта. Как в зависимой, так и в независимой системе валют можно изменить эту валюту на другие валюты с помощью опции Смена валюты <CTRL-R>. Используется нижеприведенная последовательность: Валюта проекта Местная валюта Валюта отчетности 1 Валюту отчетности 2. Примечание Только последние три валюты являются валютами учета. Итого по бюджету Сумма по бюджету, которая отображается в контрольных данных. Фактический Фактический бюджет. Освоенный объем Отображает затраты/количества, которые в настоящий момент уже получены (освоенный объем). Выполненное рассчитывается по формуле: фактический процент выполнения умножается на бюджет. Примечание Об исключениях, не укладывающихся в данный расчёт смотрите: Как LN рассчитываетс выполненное Отклонение Результирующая сумма. Доходы Доходы, проведенные в ретроспективу для всех периодов, по текущий период. НЗП Сумма незавершенного производства (НЗП). Индикатор итог.затрат осн.проекта Указывает итоги проекта. Любой из следующих: Итог основ.проекта Итог проекта Фактический Фактические затраты (т.е., без обязательств), проведенные в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Отклонение Результирующая сумма. НЗП Сумма незавершенного производства (НЗП). Вкл.обязат.фактические Сумма, затраченная в данном периоде, включая обязательства.
    всего потрачено = фактические затраты (в этом периоде) + обязательства (в этом периоде)
Вкл.обязат.осв.объема Затраты, которые можно понести в текущем периоде. Вкл.обязат.Расхождение Результат рассчитывается по формуле:
    результат = выполнено (в этом периоде) - фактические затраты (в этом периоде) - обязательства (в этом периоде)
Искл.обязат.факт Фактические затраты (то есть, без учета обязательств), проведенные в ретроспективу для текущего периода. Искл.обязат.Расхождение Результат рассчитывается по формуле:
    результат = выполнено (в этом периоде) - фактические затраты (в этом периоде)
Доходы Доходы, проведенные в ретроспективу для всех периодов, по текущий период. Фактический Результирующая сумма за исключением обязательств. Отклонение Дополнительные затраты для окончания проекта, которые ожидаются на окончание текущего периода. Затраты прогноза Дополнительные затраты для окончания проекта, которые ожидаются на окончание текущего периода. Отклон.по завершению Ожидаемые дополнительные затраты ко времени завершения проекта. ПрогнозДор.доходы Дополнительные доходы, которые являются прогнозом к окончанию проекта, и ожидаемые на конец текущего периода. |