| # Возможные значения Метод планирования может относиться либо к проектам, либо к производственным заказам. Вперед для производственного заказа: планирование производственного заказа базируется на фиксированной дате начала. Дата поставки вычисляется по времени выполнения заказа. Вперед для проекта: сетевое планирование для проекта выполняется на базе фиксированной даты начала. Когда вы запускаете это планирование в сеансе Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000), LN определяет дату поставки для проекта с помощью метода планирования Вперед. Назад для производственного заказа, планирование производственного заказа базируется на фиксированной дате поставки. Дата начала вычисляется по времени выполнения заказа. Назад для проекта: сетевое планирование для проекта выполняется на базе фиксированной даты поставки. Когда вы запускаете это планирование в сеансе Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000), LN определяет дату начала для проекта с помощью метода планирования Назад. |