| # Выбор данных для панели планирования (tipcs4175m000) Используйте этот сеанс чтобы запуска графической панели планирования, чтобы работать с сетевым планированием по проекту в интерфейсе пользователя WebTop. Примечание Графическую панель планирования можно увидеть только в Web UI, но не в Worktop. Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. На заказ Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Номер работника Лицо, участвующее в выполнении проекта Статус Является показателем хода выполнения проекта. ДатаНачала Дата начала проекта. Дата завершения День завершения проекта. Работа Работа проекта в сетевом планировании для проекта. Ключ поиска Альтернативная форма описания, используемая для удобства поиска. Обычно это аббревиатура, акроним или мнемоническая альтернатива полного описания. Менеджер работ Работник, ответственный за планирование и выполнение работ по проекту. Ранняя дата начала Самая ранняя дата, на которую может начаться работа, с учетом предыдущих и следующих работ и календаря компании. Даты начала работ Позволяет определить, как должны отображаться работы: начиная с самой ранней даты начала или с самой поздней даты начала. Показать также завершен.работы Если этот флаг установлен,, воспроизводятся все работы (включая завершенные работы). Если этот флаг сброшен, показываются только не завершенные работы. Панель планирования Открывает панель планирования. |