| # Связанные данные метода освоенного объема (tpptc5511m000) Используйте этот сеанс чтобы отобразить методы освоенного объема для тех работ, которые использованы в поэтапном бюджете для текущей версии. Можно поддерживать методы освоенного объема с помощью следующих сеансов: Данные, относящиеся к проценту начала/окончания ОО (tpptc5112s000) Данные, относящиеся к максимальному проценту ОО (tpptc5113s000) Данные, относящиеся к этапам ОО (tpptc5111s000) Примечание Поскольку в работе находится структура, полученная из версий, данные, принадлежащие версии, могут поступать из более старшей (самой последней) версии. Связанные темы Использование данных метода освоенного объема Использование метода освоенного объема Генерация планового объема Статус проекта Статус проекта. Текущая версия Текущая версия бюджета. Это версия, для которой поддерживаются бюджетные суммы работ. Чтобы изменить текущую версию, используйте команду Изменить текущую версию соответствующий Дополнения. Статус версии Статус версии. Работа Работа, для которой отображаются данные. Версия Версия, в которой хранится запись с данными, относящимися к методу освоенного объема. Эта запись также действует для текущей версии. Если поле Версия для отображаемой работы не содержит никакого значения, работа не имеет данных, относящихся к методу освоенного объема. Метод освоенного объема Концепция освоенного объема для работы. Используется как концевая вершина Метод освоенного объема обеспечивает расчет для краевых узлов самого нижнего уровня, другими словами, только суммы в узлах структуры используются для ОО. |