| # Разбивки затрат в Планирование предприятия и Производство В Производство затраты проекта поглощаются счетом проекта. С помощью разбивки затрат можно моделировать целевые счета проекта для определенных изделий и операций. Вы можете определить разбивки затрат на самом низком уровне, например, коде изделия или операции маршрута, или на общем уровне, например, группе изделий, узле, типе операции или рабочем центре. Вы можете указать разбивки затрат для производственных ресурсов и материалов в сеансе Разбивки затрат (tppdm3600m000). Когда создается производственный заказ, Планирование предприятия ищет разбивки затрат, которые могут применены к новому производственному заказу. Разбивки затрат в спецификации изделия Разбивки затрат переопределяют распределение проектной разметки фактических заказов на поставку и перемещают соответствующие затраты на другие уровни РСР того же проекта. Разбивки затрат используются для назначения и отслеживания затрат в Проект. В многоуровневой спецификации изделия разбивки затрат могут быть добавлены на разных уровнях. Эти разбивки затрат обозначаются кодами нижнего уровня проектной разметки для компонентов, которые отличаются от проектной разметки их родительского изделия. Затраты перемещаются из основной проектной разметки в разметки, которые собирают определенные типы затрат, такие, как труд, материалы, субподряд или машинозатраты. В спецификации изделия вы можете применить разбивки затрат к маршрутам, операциям, рабочим центрам или типам затрат. Одновременно к СИ может быть применено несколько разбивок затрат. Разбивки затрат для неразмеченных изделий Если флаг Разбивки затрат установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000), перед применением разбивки затрат к изделиям, с изделиями должно быть связано распределение проектной разметки. Можно применить разбивку затрат к неразмеченным изделиям. Если изделие не размечено, флаг Наследовать разметку проекта в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000) определяет, как распределение разметки проекта связано с этими изделиями. Если этот флаг установлен, изделие рассматриваться как размеченное и будет иметь генерируемое распределение разметки. Если этот флаг сброшен, и никакой разбивки затрат не найдено для неразмеченного изделие в процессе создания, например, оценочных материалов, проектные разметки заголовка заказа копируются в распределение проектной разметки неразмеченного изделия.
Данная таблица показывает действия, после которых имеет место поиск разбивки затрат или копируется проектная разметка заголовка заказа:
Статус SFC | Тип затрат | Действие
--- | --- | ---
Запланированный | Операции | Добавление новой операции или копирование существующей.
Изменение рабочего центра на операции (не субподрядного) в случае простоя механизма или нехватки ресурса.
Изменение рабочего центра типа Субподряд в случае простоя механизма или нехватки ресурса.
Изменение рабочего центра с типа Субподряд на Принадлежащий компании.
Материал | Добавление материала.
Изменение материала с одного изделия на другое.
Разрешенный | Операции | Добавление операции или копирование существующей.
Изменение рабочего центра с типа Субподряд на Принадлежащий компании.
Изменение рабочего центра с типа Субподряд на Принадлежащий компании.
Материал | Добавление материала.
Изменение материала.
Примечание Если операция со статусом Запланирована удаляется, все проектные разметки убираются. Связанные темы Разбивка затрат Разрывы затрат разметки по проекту в Ремонте в мастерской Иерархия разбивки затрат в Обслуживании и ремонте и путь поиска |