| # Расчет себестоимости по проекту Можно выполнить: A. Моделирование расчета себестоимости. B. Расчет оценочной себестоимости. C. Расчет фактической себестоимости. A. A. Моделирование расчета себестоимости. Можно выполнить моделирование расчета себестоимости для всех Типы проекта. При моделировании LN рассчитывает и обновляет себестоимости заказных изделий в модуле Расчет себестоимости. В модуле Управление проектом при этом не происходит переоценки запаса и цены проекта, цена заказного изделия не обновляется. Примечание LN рассчитывает себестоимость заказных изделий при помощи кода расчета себестоимости для проекта. Этот код хранится в сеансе Проекты (tipcs2101m000). B. Расчет оценочной себестоимости При расчете оценки себестоимости выполняются следующие шаги: Шаг 1. LN рассчитывает себестоимость всех заказных изделий. Себестоимости обновляются в модуле Расчет себестоимости. Примечание LN рассчитывает себестоимость заказных изделий при помощи кода расчета себестоимости для проекта. Этот код хранится в сеансе Проекты (tipcs2101m000). Шаг 2. LN переоценивает запас для всех складов при помощи метода Оценки запасов FTP. Примечание У проектов, которые являются бюджетами, не бывает запаса. Шаг 3. LN обновляет себестоимости всех заказных изделий в модуле Управление проектом. Примечание Для бюджетов, LN использует данные в сеансе Изделие - Детали себестоимости (ticpr2505m000). Для других типов проектов, LN использует данные, которые хранятся в сеансе Изделие - Детали стандартной себестоимости (ticpr3505m000). Шаг 4. LN оценивает проектные затраты. Предполагаемые проектные затраты состоят из: Затрат изделия для всех деталей проекта в сеансе Проектные компоненты (tipcs2111m000). Для стандартных компонентов проекта LN использует себестоимость, действительную на дату из поля Себестоимость заморожена на дату в сеансе Проектные компоненты (tipcs2111m000). Стандартные компоненты распределяются по трем агрегированным компонентам затрат проекта. Для заказных компонентов оценка затрат изделия выполняется, как описано выше. Эти хранятся в детальном компоненте затрат в сеансе Себестоимость по заказному изделию (tipcs3550m000). Примечание Главным проектам не могут быть назначены изделия. Затраты работ. Затраты работ появляются при выполнении работ, указанных в сеансе Работы (tipcs4101m000). Код нормы затрат на операцию, связанный с заданием или рабочим центром работы (в зависимости от значения параметра Тип норм затрат на опер. в сеансе Параметры Расчета себестоимости (ticpr0100m000)), используется для определения затрат на работу. LN не учитывает затраты по работам, если: Не выбран флаг Разработка допускается в сеансе Проекты (tipcs2101m000). Не выбран флаг Оценка работы в сеансе Работы (tipcs4101m000). Оценка надбавок по проекту. Если для подпроекта не определены предполагаемые надбавки, LN будет использовать надбавки главного проекта. Если для некоторого проекта не удается найти предполагаемые надбавки, LN определяет общие предполагаемые надбавки для проектов. LN не учитывает проектные надбавки, если не выбран флаг Разработка допускается в сеансе Проекты (tipcs2101m000). Затраты всех подпроектов добавляются к затратам главного проекта. Шаг 5. LN хранит оценочные затраты проекта в сеансе Себестоимость по проекту (tipcs3560m000). Для главного проекта, подпроектов и отдельных проектов в качестве бюджетированных затрат берутся оценочные затраты связанного бюджета (являющегося источником проекта). Для бюджета бюджетированные затраты всегда пусты. Заполняются только оценочные затраты. Шаг 6. LN обновляет последнюю дату расчета для проектов типа Бюджет. C. Расчет фактической себестоимости. Примечание LN не рассчитывает себестоимость для бюджетов. При расчете себестоимости выполняются следующие шаги: Шаг 1. LN рассчитывает фактическую себестоимость заказных изделий. Фактическая себестоимость заказного изделия определяется на основе финансовых операций из сеанса PCS финансовые операции по источнику операций и финансовой операции (tipcs3500m000). Все фактические затраты для изделия отбираются и делятся на общее количество для этого изделия. Обновляется фактическая себестоимость изделия по компонентам затрат в сеансе Себестоимость по заказному изделию (tipcs3550m000). Общая фактическая себестоимость изделия обновляется в сеансе Изделия - Данные по затратам (ticpr0107m000). Примечание: Этот шаг не выполняется для главных проектов. Шаг 2. LN определяет связанные с проектом фактические затраты. LN определяет финансовые операции для текущего проекта из сеанса PCS финансовые операции по источнику операций и финансовой операции (tipcs3500m000). Фактические затраты по изделию и общие затраты составляют основные фактические затраты проекта. Шаг 3. LN добавляет фактические надбавки по проекту к общим проектным затратам. Если для подпроекта нет фактических затрат, LN будет использовать заданные для главного проекта надбавки. Если для определенного проекта не удается найти фактические надбавки по проекту, LN определяет общие фактические надбавки для проектов. LN не учитывает проектные надбавки, если не выбран флаг Разработка допускается в сеансе Проекты (tipcs2101m000). Шаг 4. LN определяет разницы на компонент затрат. Если LN зарегистрировала в предыдущей калькуляции надбавки, разница на компонент затрат определяется следующим образом: Новые фактические начисления - старые (= уже разнесенные) фактические начисления. Финансовая операция выполняется для разницы между источником операции PCS и начислениями финансовой операции. Шаг 5. LN обновляет фактические затраты проекта в сеансе Себестоимость по проекту (tipcs3560m000). Шаг 6. LN определяет фактурированный процент. Чтобы определить затраты для проданных товаров, LN рассчитывает фактурированный процент. Чтобы рассчитать фактурированный процент, нужно выбрать флаг Доход ожидается в сеансе Детали проекта (tipcs2130m000). Если флаг Доход ожидается не выбран, выполняется следующее: Если для текущего проекта не существует складских заказов или заказов на продажу, фактурированный процент равен 100. Если существуют заказы на продажу или складские заказы, и сумма по счетам-фактурам больше нуля, фактурированный процент равен 100. Если существуют заказы на продажу или складские заказы, а сумма по счетам-фактурам нулевая, LN проверяет наличие поставок. Если поставки имеются, процент равен 100. Если поставок нет, процент равен нулю. Примечание: Если флаг Доход ожидается не выбран, фактурированный процент или 100, или ноль. Шаг 7. LN обновляет количество в накладной в сеансе Детали проекта (tipcs2130m000). Шаг 8. LN рассчитывает и разносит затраты для проданных товаров по проектам, для которых не выбран флаг Инвестиционный проект в сеансе Детали проекта (tipcs2130m000). LN рассчитывает затраты для проданных товаров следующим образом: Если проект должен быть закрыт, себестоимость реализованной продукции равна проектным затратам. Если проект не должен быть закрыт, себестоимость реализованной продукции равна проектным затратам, умноженным на фактурированный процент. Проектные себестоимости реализованной продукции могут быть на основе Фактические затраты или Оценочные затраты в зависимости от значения в поле Провести Затраты Проекта на Проданные Товары в сеансе Параметры PCS (tipcs0100m000). LN выполняет две проверки: Если значение в поле Провести Затраты Проекта на Проданные Товары- Оценочные затраты, LN учитывает параметр Оценочная стоим. продан. товаров ограничена НЗП. Если флаг Оценочная стоим. продан. товаров ограничена НЗП выбран, затраты для проданных товаров не могут превышать фактические проектные затраты. Себестоимость реализованной продукции ограничена фактическими проектными затратами. Если в поле Провести Затраты Проекта на Проданные Товары указано Фактические затраты, себестоимость реализованной продукции равна фактическим проектным затратам, при условии, что выполняется следующее соотношение:
    Фактурированный процент * оценочные проектные затраты > фактические проектные затраты
Если cебестоимости реализованной продукции расчетные, LN хранит их. Если затраты уже были зарегистрированы после предыдущих расчетов, LN зафиксирует только разницу. Шаг 9. LN рассчитывает общий результат, если проект закрыт. LN рассчитывает общий результат для закрытого проекта в сеансе Закрытие проекта (tipcs2250m000). Если в поле Провести Затраты Проекта на Проданные Товары- Фактические затраты, LN не может рассчитать результат на уровне проекта. Тогда LN отменит уже разнесенные результаты при помощи разноски тех же значений с противоположным знаком. Старые результаты будут сохранены только при изменении параметра Провести Затраты Проекта на Проданные Товары в период между двумя расчетами себестоимости - предыдущим и текущим. Предположим что параметр Провести Затраты Проекта на Проданные Товары читается как Оценочные затраты. Результат проекта вычисляется следующим образом: Результат = затраты для проданных товаров - фактические проектные затраты - уже разнесенный результат. Примечание Фактические проектные затраты исключаются из затрат изделия по проекту. Результат на уровне изделия здесь не регистрируется. Эти результаты разносятся при закрытии производственных заказов. Результат разносится с источником операции PCS и финансовой операцией Общий результат. Стандартные-на-заказ изделия Если стандартное изделие с политикой заказа стандартное-на-заказ (СнЗ) связано с проектом, программа расчета себестоимости анализирует общий стандарт структуры заказа. Этот общий стандарт анализируется так же, как структура заказного изделия. Эта структура проекта затем автоматически разделяется до стандартного Анонимный уровня изделия. Это означает, что стандартные изделия, сделанные на заказ, не должны включаться в структуру продукции для выполнения правильного расчета материальных затрат и операционных затрат. В результате любые преимущества пакетного производства, касающиеся установки затрат, не имеют значения при оценочных расчетах для проекта. Это верно только для случая, если то же самое стандартное изделие несколько раз связано со структурой проекта. Стандартные фиктивные изделия Комментарий по поводу стандартных изделий, сделанных на заказ, годится и для стандартных фиктивных изделий, связанных с проектом. Стандартная структура фиктивного изделия автоматически анализируется программой расчета себестоимости. В ходе этого процесса материальные и операционные затраты включаются в расчет себестоимости проекта для фиктивного изделия. Комментарии, относящиеся к пакетному производству и понижению затрат на наладку, не годятся для фиктивных изделий. Связанные темы Расчет себестоимости/учетной цены для стандартных/заказных/СнЗ изделий |