| # Использование контрольного бюджета Контрольный бюджет - это производный бюджет, основанный на бюджете проекта и начислениях. Создавайте этот бюджет с помощью сеанса Генерация контрольных данных (tpptc1230m000). Контрольный бюджет можно использовать как замороженный бюджет для следующих операций: Генерировать плановые заказы в модуле PSS. Записывать прогресс (ход выполнения) в модуле PPC. Записывать фактические затраты в модуле PPC. Генерировать счета-фактуры для заказчиков в модуле PIN. Тип сгенерированного контрольного бюджета изначально определяется с помощью поля Контрол-ся в сеансе Проекты (tppdm6100m000). Если основной бюджет проекта основан на элементах, то контрольный бюджет может быть бюджетом элементов или бюджетом работ. Если основной бюджет проекта основан на работах, то контрольный бюджет должен быть бюджетом работ. Бюджет элементов: Если бюджет проекта основан на элементах, то сгенерированный контрольный бюджет включает только те элементы, для которых выбран флаг Контроль затрат в сеансе Элемент (tpptc1100s000) session. Если этот флаг сброшен,, то строки бюджета элементов агрегируются на следующем элементе более высокого уровня, для которого данный флаг выбран. Если бюджет проекта основан на элементах с типом управления на основе бюджета работ, то контрольный бюджет является комбинацией двух бюджетов: главный контрольный бюджет элементов и контрольный бюджет работ. Если вы выполняете сеанс Генерация контрольных данных (tpptc1230m000), создаются два бюджета, и бюджет элементов копируется в бюджет работ. В этом бюджете работ можно менять только данные графика. (Также можно скопировать бюджет элементов в связанные работы в сеансе Копирование бюджета элементов в бюджет работ (tpptc1240m000)). Строки бюджета, связанные с элементами, для которых флаг Контроль затрат не выбран, укрупняются до следующего более высокого уровня элемента, для которого флаг Контроль затрат выбран. Дублированные строки бюджета сжимаются по элементу/компоненту затрат и дополнительному соглашению в контрольном бюджете. Любые начисления расчитываются, и рассчитанные суммы хранятся в контрольном бюджете. Бюджет работ: Если бюджет проекта основывается на работах, то сгенерированный контрольный бюджет включает все работы, а именно: Часть активного плана. И имеет включенный флаг Контроль затрат в сеансе Работы (tppss2100m000). Строки бюджета, связанные с работами, для которых флаг Контроль затрат не выбран, агрегируются на следующем более высоком уровне работы, для которой флаг Контроль затрат выбран. Дублированные строки бюджета сжимаются по элементу/компоненту затрат и дополнительному соглашению в контрольном бюджете. Любые начисления расчитываются, и рассчитанные суммы хранятся в контрольном бюджете. Связанные темы Использование элементов Использование бюджетов в проекте |