| # Ход выполнения по работе/материалам (tpppc1140s000) Используйте этот сеанс чтобы управления ходом выполнения для комбинации: объект затрат по работам и объект затрат по материалам. Примечание Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) сброшен, поле Кол-во по бюджету отображает допустимое количество для ввода хода выполнения за минусом запасов проекта. Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код, который идентифицирует проект. Описание Описание или наименование кода. Статус Текущий статус проекта. Дата Дата ввода процента выполнения для данного конкретного проекта и его элемента или работы. Работа Код, который идентифицирует работу. Описание Описание или наименование кода. Статус Статус авторизации работ работы. Изделие Код изделия. Описание Описание или наименование кода. Ход выполн. по материалам Данное поле указывает уровень, на котором записывается ход выполнения для типа затрат Материал при мониторинге проекта по объекту затрат или по коду контроля. Это поле отображения информации (показа). Кол-во по бюджету Количество изделий по бюджету. Единица Единица, заданная для строки бюджета по типу затрат. Отчетно-завершено Указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если ход его выполнения не равен 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Как только работа выполнена, выберите данное поле и введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элемент (tpptc1100s000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000)- Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или код контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Ход выполнения [Кол-во] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в количестве единиц или в количестве времени. Единица Единица, заданная для строки бюджета по типу затрат. Запас проекта Количество изделий, которые все еще присутствуют в качестве запаса для проекта. Ввести запас можно только в том случае, если: Флаг Отчетно-завершено не выбран. Поле Ход выполн. по материалам в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Объект затрат. Результат рассчитывается в модуле Ход выполнения проекта, как показано на следующем примере. Пример Бюджетные: 95,000 единиц на 0.95 = 90,250 Фактическое Продажи: 100,000 на 1 = 100,000 Допускается по бюджету: Ход выполнения: 25% * 90,250 = 22,562.50 Наличный запас: 76,000 * 0.95 = 72,200.00 Итого: 94 762,50 Процент выполнения равен 25%, в то время как наличный запас для проекта все еще составляет 76,000 единиц. Общее количество проданного до указанной даты: 100,000.00 Результат до указанной даты: -5 237,50 Печать хода выполнения по работе/объекту затрат Запускает сеанс Печать хода выполнения по работе/объекту затрат (tpppc1422m000), который распечатывает подробности хода выполнения работ для проекта. Печать формы хода выполнения работы Запускает сеанс Печать формы хода выполнения работы (tpppc1460m000), который используется для печати формы, демонстрирующей данные хода выполнения для работ. Печать формы хода выполнения по работе/объекту затрат Запускает сеанс Печать формы хода выполнения по работе/объекту затрат (tpppc1423m000), при помощи которого печатаются данные хода выполнения для комбинации: работа и объект затрат. Печать формы хода выполнения по работе Запускает сеанс Печать формы хода выполнения по работе (tpppc1429m000), который используется для печати формы, демонстрирующей детальные данные ретроспективы хода выполнения работ. |