| # Работы измерения исполнения (tpppc5540m000) Используйте этот сеанс чтобы вывода на экран данных измерения исполнения. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Как LN рассчитываетс выполненное Проект Код, идентифицирующий проект, для которого показываются данные измерения исполнения. Описание Описание или наименование кода. Код генерирования Коды генерирования хранят данные измерения исполнения. Валюта Отображаемая валюта является одной из валют учета. В измерении исполнения массив валют имеет четыре ступени. Если используется независимая система валют, можно производить обращение между четырьмя валютами. При использовании зависимой системы валют также можно производить обращение между валютами учета, но вычисляемая сумма не отображает сумму на основании выведенного на экран курса, а рассчитывается через ссылочную валюту. Связанные темы Валютные системы Валюта Описание или наименование кода. Работа Код, который идентифицирует работу. Описание Описание или наименование кода. Период контроля затрат Год периода контроля затрат. Это поле отображения информации (показа). Период контроля затрат Порядковый номер периода, связанного с суммами. Накопл.вкл.обяз-ва Плановое значение Совокупное запланированное значение, включающее данные жестких обязательств. Освоенный объем Совокупный освоенный объем, включающий данные жестких обязательств. Фактические затраты Совокупные фактические затраты, включающие данные жестких обязательств. Откл.затрат Совокупные отклонения по затратам, включающие данные жестких обязательств. Формула:
    Отклонение по затратам = Освоенный объем – Фактические затраты
CPI Совокупный индекс эффективности затрат, включающий данные жестких обязательств. Отклонение от графика Совокупное отклонение от графика. Формула:
    Отклонение от графика = Освоенный объем – Запланированное значение
SPI Совокупный индекс эффективности графика Накопл.искл.обяз-ва Фактические затраты Совокупные фактические затраты, исключающие данные обязательств. Откл.затрат Совокупные отклонения по затратам, исключающие данные обязательств. Период вкл. обязат. Освоенный объем Освоенный объем для указанного периода, включающий данные жестких обязательств. Фактические затраты фактические затраты для указанного периода, включающие данные жестких обязательств. Откл.затрат Отклонения по затратам для указанного периода, включающие данные жестких обязательств. Отклонение от графика Отклонение от графика для указанного периода. Период искл. обязат. Откл.затрат Отклонения по затратам для указанного периода, исключающие данные обязательств. Завершение БПЗ бюджет по завершению для проекта. ОПЗ оценка по завершению для проекта. Отклонение затрат по завершению Отклонение затрат по завершению для проекта. Отклонения рассчитываются по формуле:
    Отклонение затрат по завершению = БПЗ - ОПЗ