| # Создание проекта До того, как создать проект, используя либо шаблон, либо сессию Проекты (tppdm6100m000), вы должны определить параметры. Заполните сеансы модуля Управление данными проекта, которые вы хотите использовать для конкретного проекта, при этом предполагается, что все необходимые общие данные были введены. Задайте общий проект в сеансе Общие проекты (tcmcs0552m000), чтобы убедиться, что проект PCS не использует тот же код, а затем выберите код для проекта. Просмотрите Справку по сеансу и Справки по полю, чтобы правильно ввести поля проекта. Если вы хотите задать проект, следует помнить, что обязательными являются поля: Код адреса проекта В Соединенных Штатах Америки данный код является обязательным, если используется налоговый провайдер проекта. Этот адрес также используется как адрес поставки для заказанных изделий, оборудования и субподряда. Единица предприятия Введите единицу предприятия, к которой принадлежит данный проект. Тип иерархии Выбрать один из этих типов: Главн.проект, Одиночный проект, или Подпроект. Если используется тип Подпроект и вводится код главного проекта, можно ввести затраты и бюджет по подпроекту и агрегировать их на уровне главного проекта. Распределенная структура организации Распределенная структура организации может быть использована только в комбинации со структурой работ. Тип контракта Должен быть контракт с фиксированной ценой или контракт типа «затраты плюс». Тип СФ Должен быть Unit Rate, Затраты плюс, СФ хода выполнения, или Installment. Внутренний проект Если этот флаг установлен, проект есть внутренний проект. Пример: программа обучения сотрудников. Наряду с простым внутренним проектом, вы можете создать капитальный проект выбрав флаги Внутренний проект и Капитальн.проект. Пример: строительство производственных мощностей для новой линейки продукции. Выполн.контракта Одной из причин для выбора Генподрядчик- то, что вы можете использовать закон WKA Нидерландов. Приор.склад пополнения Склад, с которого заказываются изделия в процессе планирования потребностей проекта (PRP). Если на приоритетном складе пополнения не хватает изделий в запасе, можно использовать другой обычный склад. Обычный склад является ближайшим к нужному месту. Товары отправляются со склада приоритетной поставки на склад проекта или (непосредственно) в проект. Бюджет-ся Элемент или Работа Определяет основной бюджет. Контрол-ся Элемент или Работа Контрольный бюджет - это есть замороженное состояние бюджета проекта. Следует решить, производить ли управление затратами, управление ходом выполнения, прогнозирование и планирование потребностей проекта по элементу или по работе. Если выбирается управление проектом по элементу, отсутствует возможность связать бюджет работ с данными элементами и невозможно распланировать работы. Сохраните ваш проект и, в сессии Панорама проекта (tppdm6500m100), в меню соответствующий, выберите Проект - уровни управления затратами. Если требуется отслеживать только один из уровней типов затрат, очистите все остальные уровни управления затратами. Введите контрагентов, которых нужно использовать в данном проекте, и введите сумму контракта. Если позже потребуется изменить корневую работу в структуре работ, так как нежелательно использовать Работа по умолчанию, которая была введена в сеансе Проекты (tppdm6100m000), то можно сделать в сеансе Работы (tppss2100m000). Перейдите к меню соответствующий и выберите команду Добавить корневую работу. Статус проекта Проект имеет статус Свободный, если все его данные введены, в том числе структура его элементов и/или работ. Если эти данные введены, необходимо установить статусу значение Активный, чтобы фактически иметь возможность работать с данными проекта: Регистрировать затраты Замораживать бюджет Заказывать товары и услуги Регистрировать часы Регистрировать ход выполнения Перейдите в сеанс Проекты (tppdm6100m000) и, в меню соответствующий, выберите Статус проекта. Затем, в сеансе Статус проекта (tppdm6107s000), измените статус на значение Активный. После того, как проект создан, было бы логично на следующем этапе проработать раздел: Использование структур в проекте Связанные темы Использование параметров и умолчаний Использование валюты в Проекте Использование элементов |