| # Бюджет и Факт по проекту. Руководитель проекта использует различные индикаторы и измерители для обзора и управления проектом. Примечание Данные затрат передаются из LN. Данные бюджета - это утвержденный бюджет в BI. Могут быть сгенерированы различные отчеты: Бюджет и Факт по Проекту Бюджет и Факт по Проекту / Работе Бюджет и Факт по Проекту / Работе / Компоненту затрат Бюджет и Факт по Проекту / Работе / Коду контроля Начальный Бюджет и Фактический Бюджет по Проекту Бюджет и Факт по Проекту Отчет Бюджет и Факт используется руководителем проекта, чтобы вести мониторинг проекта с помощью анализа фактических затрат в сравнении с доступны бюджетом. Чтобы сгенерировать отчет: Укажите диапазон данных, для которых вы хотите генерировать отчет. Просмотрите данные. Щелкните по коду проекта в поле Проект. Щелкните по опции Бюджет и Факт по проекту / работе чтобы просмотреть отчет для бюджета в сравнении с фактическими затратами на уровне работ. Щелкните по коду работы в поле Работа. Щелкните по опции Бюджет и Факт по Проекту / Работе / Компонент затрат или Бюджет и Факт по Проекту / Работе / Коду контроля, чтобы просматривать отчет для бюджет в сравнении с фактическими затратами на уровне компонента затрат или кода контроля. Просмотрите данные на уровне компонента затрат или кода контроля для работы. Просмотрите валюту проекта, затраты по бюджету и фактические, сальдо по бюджету и процентное значение. Примечание В графическом представлении бюджета, процентное значение сальдо суммы по бюджету показано с использованием различных цветов: Голубой - : Процентное значение бюджета, используемое для проекта. Желтый - : Процентное значение бюджета, доступное для проекта. Красный - : Процентное значение доступного бюджета для проекта имеет отрицательное значение. |