| # Avancement du projet Le module Avancement du projet est utilisé pour mesurer, enregistrer et suivre l'avancement d'un projet. Avancement Vous pouvez utiliser le module Avancement du projet pour enregistrer et suivre les données du projet pendant toute sa durée. Le volet Contrôle des projets de ce module associe les informations provenant de l'Avancement du projet pour générer des états de projet et des bilans financiers. Ces états sont basés sur des quantités et des montants, et peuvent être présentés pour n'importe quel niveau de projet. Un large éventail de critères de sélection est prévu, pour s'assurer que les bonnes données parviennent aux bonnes personnes ; par exemple, inclure ou exclure les coûts prévus (comptabilité des engagements), traiter la période en cours ou cumulée, intégrer ou non la prévision des résultats finaux. Les budgets et coûts réalisés sont comparés aux données réelles. Vous pouvez afficher les répercussions de cette comparaison. Vous pouvez également visualiser les coûts estimés en fin de projet, pendant son exécution. avancement réel, Vous pouvez suivre l'avancement réel du projet en surveillant l'évolution des éléments et des activités au niveau de l'objet de coût, pour tous les types de coûts. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes : Génération des données de base de l'avancement réel: créez les données de base de l'avancement pour les éléments et les activités, au niveau de l'objet de coût. Vous ne pouvez générer des données de base que si le projet, ainsi que les éléments et/ou activités, satisfont aux conditions requises. Génération de l'avancement réel par élément/objet de coûts: modifiez globalement l'avancement d'un groupe d'éléments. Vous pouvez alors en suivre les résultats dans le module Avancement du projet. Vous pouvez tenir à jour l'avancement des éléments si le projet ainsi que ses éléments satisfont aux conditions imposées. Génération de l'avancement réel à partir de la planification: copiez l'avancement de l'activité (via la planification) dans l'avancement de l'activité et de l'élément (via la production). En outre, les objets de coûts sont recopiés à partir des données de contrôle. Imprimer l'avancement réel: imprimez un document montrant les détails d'avancement des éléments et activités. Vous pouvez alors utiliser ce document pour l'enregistrement de données détaillées sur site. Vous pouvez saisir manuellement l'avancement réel dans le centre de production, par jour ou par semaine. |