| # Performances globales du contrat Le graphique des performances globales du contrat consiste en un indicateur de signalisation qui représente graphiquement les performances globales du contrat. Indicateurs de signalisation Profit actuel Vert Le profit actuel est positif. Rouge Le profit actuel est négatif. Profit prévu Vert Le profit prévu est positif. Rouge Le profit prévu est négatif. Analyse de profitabilité du contrat Pour gérer les données de profit du contrat, les indicateurs de mesure clés utilisés dans ce graphique sont Profit actuel, Profit prévu et Profit planifié. Ces indicateurs sont calculés comme suit : Profit actuel = Revenu identifié - Prix de revient Profit prévu = Montant du contrat - Budget estimé à la fin du projet Profit planifié = Montant du contrat - Montant du budget Revenu identifié = Somme de tous les résultats de revenus intermédiaires par ligne de contrat Prix de revient = Somme de tous les résultats de coûts intermédiaires par ligne de contrat Montant du contrat = Somme de tous les montants de ligne de contrat Coût prévisionnel total (EAC) = Somme de tous les montants EAC pour les projets liés à la ligne de contrat Si le profit actuel est négatif, l'indicateur de signalisation est rouge, ce qui est synonyme d'un risque de perte. L'utilisateur doit donc prendre des mesures. Si le profit prévu est inférieur au profit planifié, l'indicateur de signalisation est rouge. Si le profit prévu est supérieur ou égal au profit planifié, l'indicateur de signalisation est vert. |