| # Prévision des coûts de sous-traitance (tpppc2176s000) Cette session permet de gérer la prévision des coûts pour la combinaison du projet et de la date d'enregistrement pour différents codes Sous-traitance. Ces valeurs sont utilisées pour calculer les montants de prévision dans les sessions de consultation et d'édition de contrôle. Rubriques liées Enregistrement de la prévision des coûts Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Elément Code Elément. Rubriques liées Elément Description Description ou nom du code. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Rubriques liées Activité Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Sous-traitance Code Sous-traitance. Description Description ou nom du code. Elément de coût Code Elément de coût. Description Description ou nom du code. Quantité prévisionnelle Quantité de l'objet de coûts. Quantité prévisionnelle Coût unitaire. Prix de revient Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Prix de revient Prix de revient par unité. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Coûts supplémentaires estimés Le montant saisi ici correspond aux coûts supplémentaires estimés par rapport à votre budget déjà prévu. Estimation à achever (ETC) La valeur Prévision pour solde correspond aux coûts supplémentaires prévus nécessaires à l'achèvement d'une activité ou d'un projet. Coût prévisionnel total La valeur Coût prévisionnel total permet de déterminer le coût à la fin d'un projet. Budget Montant total du budget. Valeur acquise Coûts budgétés en fonction de l'avancement à la fin de la période courante. Dans la plupart des cas, Infor LN calcule le travail réalisé de la manière suivante : réalisé = montant budgété * avancement Avancement réel Pourcentage d'avancement. Réel Montant réel dépensé. Ecart Résultat du projet. Ecart prévisionnel Résultat prévisionnel du projet. Prix de revient par défaut Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut de la sous-traitance dans l'enregistrement affiché. Impression des prévisions des coûts par objet de coûts Lance la session Impression des prévisions des coûts par objet de coûts (tpppc2416m000) qui permet d'imprimer la prévision pour le résultat final. |