| # Calcul des délais d'approvisionnement Les dates de commande (dates de début) et les dates de livraison (dates de fin) des ordres planifiés de l'application Planification d'entreprise peuvent être déterminées de diverses manières. Les facteurs suivants jouent un rôle important dans la détermination des dates de début et de fin : délais définis pour différentes phases du processus d'approvisionnement ; calendriers (qui indiquent les jours et les heures ouvrables) ; distance entre les adresses d'expédition et de destination. Pour de plus amples informations sur la manière dont Infor LN détermine les dates de début et de fin, reportez-vous à la rubrique d'aide Détermination des dates de début et de fin d'un ordre (procédure de base). En général, les règles suivantes s'appliquent aux dates de début et de fin des ordres planifiés : les dates de début et de fin ne sont jamais antérieures à la date d'initialisation du scénario ; la date de début peut se situer dans le passé. Si vous effectuez une simulation dans l'horizon figé des prévisions, la date de fin peut être située dans le passé. Si vous n'effectuez aucune simulation dans l'horizon figé des prévisions, la date de fin n'est jamais antérieure à ce dernier (et ne se situe jamais dans le passé). Si vous avez recours à des livraisons fixes et effectuez une simulation dans l'horizon figé, la date de fin intervient toujours à une date de livraison fixe. Si vous avez recours à des livraisons fixes mais que vous n'effectuez pas de simulation dans l'horizon figé, la date de fin intervient toujours à une date de livraison fixe située après ce dernier. Délai d'approvisionnement Le délai d'approvisionnement réel dépend du type d'ordre et de la méthode de planification employée. Délai de fabrication Les ordres de production planifiés peuvent être programmés de deux manières : à partir des données de gamme, en utilisant les calendriers appropriés ; Sur la base d'un délai fixe, en utilisant le calendrier de l'unité entreprise. Délai d'achat Les commandes fournisseurs planifiées sont programmées à l'aide de différents types de données temporelles : données article/fournisseur (ou données d'achat article, si aucun fournisseur n'est trouvé) ; données article/magasin ; tables de distances. Les commandes fournisseurs planifiées peuvent être programmées de deux manières : en fonction de différents délais, en utilisant les calendriers appropriés ; en fonction d'un délai calculé, interprété sous la forme de jours calendaires. Délai de distribution Les ordres de distribution sont planifiés au moyen de relations d'approvisionnement. Les ordres de distribution planifiés peuvent être programmés de deux manières : à partir des tables de distances, au moyen du calendrier approprié ; d'après un délai d'approvisionnement fixe défini dans la session Relations d'approvisionnement (cprpd7130m000), au moyen du calendrier approprié. En général, Planification d'entreprise peut calculer les dates de début et de fin des ordres planifiés de deux manières : A partir d'une valeur fixe définie par l'utilisateur ou calculée par Infor LN; à partir des données spécifiques à l'article de chaque élément du délai de fabrication. La méthode utilisée par Planification d'entreprise varie selon le type d'ordre et selon que la date de fin détectée par Planification d'entreprise soit antérieure ou postérieure à horizon de planification fixe. Pour plus de détails sur le calcul du délai en fonction du type d'ordre, reportez-vous à la rubrique correspondante. Rubriques liées Sources d'approvisionnement Calcul du délai de fabrication dans Planification d'entreprise Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur Calcul du délai de distribution Calendriers dans Planification d'entreprise Calcul du délai d'achat Calcul du délai d'achat Calcul du délai de fabrication dans Planification d'entreprise Calcul du délai de distribution |