| # Contrôle par projet/élément de coût (tpppc4512m000) Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'élément de coût de cette session. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Rubriques liées Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Utilisation du contrôle Mode de calcul du travail réalisé par Infor LN Projet Code d'identification du projet. Indicateur de coûts totaux du projet principal Indique si les données se rapportent au projet lui-même ou au projet et à ses sous-projets. Généré Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Elément de coût Code Elément de coût. Devise La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de devises soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société. Devise Devise ou description de la devise. Type de coût Méthode de classification des objets de coûts et codes de contrôle en fonction de la nature des coûts qu'ils représentent. Infor LN Projet distingue ces types de coûts : Matières Main-d'oeuvre Equipement Sous-traitance Coûts divers Coût indirect Budget total Montant budgété figurant dans les données de contrôle. Réalisé Ce qui a été réalisé à la fin de la période courante. Remarque Pour les exceptions à ce calcul, voir : Mode de calcul du travail réalisé par Infor LN. Inclure engagement réel Montant réel, y compris les engagements. Ecart engagement inclus Montant dépensé (sur cette période), y compris les engagements. Total dépensé = coûts réels (cette période)+ engagements (cette période) Réel hors engagement Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Ecart hors engagement Montant du résultat, à l'exception des engagements. Revenus Revenus enregistrés dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Quantité budgétée Quantité totale budgétée affichée dans les données de contrôle. Réalisé Quantité autorisée à la fin de la période courante. Quantité réelle engagement inclus Quantité réelle, y compris les engagements. Ecart engagement inclus Quantité totale, y compris les engagements. Quantité réelle hors engagement Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Ecart hors engagement Quantité totale, à l'exception des engagements. Période courante Année de la période de contrôle des coûts réels. / Période pour le contrôle des coûts réels. Inclure engagement réel Montant réel, y compris les engagements. Valeur acquise engagement inclus Coûts pouvant être encourus sur la période courante. Ecart engagement inclus Montant dépensé (sur cette période), y compris les engagements. Total dépensé = coûts réels (cette période)+ engagements (cette période) Réel hors engagement Coûts réels (à l'exception des engagements), enregistrés dans l'historique pour la période courante. Valeur acquise hors-engagement Ce qui a été réalisé, à l'exception des engagements. Ecart hors engagement Montant du résultat, à l'exception des engagements. Revenus Revenus de la période courante qui ont été enregistrés dans l'historique. Quantité réelle engagement inclus Quantité réelle, y compris les engagements. Réalisé engagement inclus Quantité pouvant être produite dans la période courante. Ecart engagement inclus Montant dépensé (sur cette période), y compris les engagements. Total dépensé = coûts réels (cette période)+ engagements (cette période) Quantité réelle hors engagement Quantité totale de transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), qui sont enregistrées dans l'historique pour la période courante. Ecart hors engagement Montant du résultat, à l'exception des engagements. Réel Montant réel. Ecart Montant du résultat. Coûts prévisionnels Prévision des coûts supplémentaires pour la fin du projet, anticipée à la fin de la période courante. Ecart final Résultat final prévu. Revenus supplémentaires prévisionnels Revenus supplémentaires prévus pour la fin du projet, anticipés à la fin de la période courante. Quantité prévisionnelle Prévision de la quantité supplémentaire pour la fin du projet, anticipée pour la fin de la période courante. Ecart final Résultat final prévu. |