| # Activité de mesure des performances (tpppc5540m000) Cette session permet d'afficher des données de mesure des performances. Rubriques liées Enregistrement de la prévision des coûts Mode de calcul du travail réalisé par Infor LN Projet Code d'identification du projet pour lequel les données de mesure des performances sont affichées. Description Description ou nom du code. Code Génération Les codes générés conservent les données de mesure des performances. Devise La devise affichée est l'une des devises société. Dans la mesure des performances, le tableau des devises possède quatre niveaux. Dans un système de change indépendant, vous pouvez basculer entre quatre devises. Dans un système de change dépendant, vous pouvez également changer de devises société mais le montant calculé ne sera pas le montant multiplié par le taux affiché ; le calcul s'effectuera au moyen de la devise de référence. Rubriques liées Systèmes de devises Devise Description ou nom du code. Activité Code d'identification de l'activité. Description Description ou nom du code. Période de coûts Année de la période de contrôle des coûts. Il s'agit d'un champ d'affichage. Période de coûts Numéro de séquence de la période liée aux montants. Mnts cum. incluant eng. Valeur planifiée Valeur planifiée cumulée incluant les données d'engagement ferme. Valeur acquise Valeur acquise cumulée incluant les données d'engagement ferme. Données réelles Coûts réels cumulés incluant les données d'engagement ferme. Ecart de coût Ecart de coûts cumulé incluant les données d'engagement ferme. La formule est la suivante :
    Ecart de coûts = valeur acquise - coûts réels
CPI Indice de performance des coûts cumulé incluant les données d'engagement ferme. Ecart de programmation Ecart de programmation cumulé. La formule est la suivante :
    Ecart de programmation = valeur acquise - valeur planifiée
SPI Indice de performance de programmation cumulé. Mnts cum. excluant eng. Données réelles Coûts réels cumulés excluant les données d'engagement. Ecart de coût Ecart de coûts cumulé excluant les données d'engagement. Période incl. engag. Valeur acquise Valeur acquise pour la période spécifiée, incluant les données d'engagement ferme. Données réelles Coûts réels pour la période spécifiée, incluant les données d'engagement ferme. Ecart de coût Ecart des coûts pour la période spécifiée, incluant les données d'engagement ferme. Ecart de programmation Ecart de programmation pour la période spécifiée. Période excl. engag. Ecart de coût Ecart des coûts pour la période spécifiée, excluant les données d'engagement. Final Coûts budgétés (budget final) Budget final pour le projet. Coût prévisionnel final Coût prévisionnel total pour le projet. Ecart de coût final Ecart des coûts à la fin du projet. L'écart est calculé à l'aide de la formule suivante :
    Ecart de coût final = coûts budgétés - coût prévisionnel total