| # Avancement réel par activité/coûts divers (tpppc1544m000) Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Coûts divers. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code Projet. Projet Statut du projet. Date Date pour laquelle les prévisions sont générées. Niveau d'enregistrement de l'avancement Ce champ détermine le mode d'enregistrement de l'avancement du type de coûts Coûts divers dans le contrôle du projet. Activité Code Activité. Coûts divers Code Coûts divers. Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné, l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez mettre ce champ à jour pour l'objet de coûts ou le projet sélectionné uniquement si le champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est sélectionné. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. |