| # Avancement réel par activité/coûts divers (tpppc1144s000) Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Coûts Divers. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Date Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Coûts divers Code Coûts divers. Description Description ou nom du code. Niveau d'enregistrement de l'avancement Niveau auquel l'avancement pour le type de coûts divers est enregistré dans le contrôle du projet : par objet de coûts ou par code Contrôle. Il s'agit d'un champ d'affichage. Déclarer terminé Indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné, l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). |