| # Taux brut d'utilisation des capacités par projet (tipcs4550m000) Cette session permet d'afficher la capacité en heures main-d'oeuvre ou en heures machines nécessaire à l'exécution d'une activité dans une semaine donnée. Projet Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet a pour déclencheur une commande client et concerne les articles relevant du type de commande A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production. Projet Indique l'avancement du projet. Activité Ce code identifie une activité dans la planification de réseau d'un projet. Centre de charge Code du centre de charge où l'activité est réalisée. Semaine Semaine pendant laquelle la capacité globale est planifiée. disp.sign Caractère de séparation utilisé entre la semaine et l'année. Année Année pendant laquelle la capacité globale est planifiée. Capacité brute requise Capacité en heures globalement nécessaire à l'exécution de l'activité pendant la semaine concernée. Capacité réduite requise Capacité réduite en heures globalement nécessaire à l'exécution de l'activité pendant la semaine concernée. La capacité réduite est calculée sur la base de la capacité requise globale et réduite sur la base du pourcentage d'avancement (normalement déterminé en fonction des heures passées). Heures passées Heures passées sur l'activité dans la semaine correspondante et traitées dans le module Heures et dépenses. |