| # Utilisation des statuts d'activités Une activité peut prendre les statuts de budget suivants : Ouvert: une activité qui possède ce statut n'est pas incluse dans les données de contrôle. Vous pouvez encore la modifier. Réel: une activité qui possède ce statut peut être incluse dans les données de contrôle. Avec ce statut, vous pouvez conserver l’historique. Final: vous ne pouvez modifier ni l'activité ni le budget correspondant (activité ou échéancement). Remarque Si vous sélectionnez un nouveau statut, vous pouvez également modifier le statut des lignes de budget. Infor LN affichera la session Mise à jour du statut du budget dans Budget réel (tpptc1201s000). Une activité peut prendre les statuts d'autorisation de travail suivants : Ouvert: l'exécution du travail n'est pas autorisée. Lancé: le travail est sanctionné pour exécution. Ce statut n'est autorisé que pour les activités situées sous un plan principal et les éléments faisant partie de la structure principale. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. En attente: le travail est en cours d'exécution et doit être suspendu en raison de certaines contraintes. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. Terminé: le travail est exécuté. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. Fermé: le travail est terminé et toutes les écritures comptables associées sont clôturées. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. Rubriques liées Utilisation d'un budget échéancé |