| # Avancement réel par élément/équipement (tpppc1124s000) Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'élément et de l'objet de coûts Equipement. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code Projet. Projet Statut courant du projet. Date Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité. Elément Code Elément. Equipement Code Equipement. Si la valeur du champ Avancement réel de l'équipement de la session Projets (tppdm6100m000) est Objet de coûts, vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété. Si la valeur de ce champ est Code Contrôle, vous pouvez sélectionner le code Contrôle d'un objet de coûts budgété. Rubriques liées équipement Avancement réel de l'équipement Ce champ indique si l'avancement du type de coûts Equipement est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Quantité budget Quantité d'équipement budgétée. Quantité budgétée Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité. Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné, l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez mettre ce champ à jour pour l'objet de coûts ou le projet sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. |