| # Avancement réel par élément/matières (tpppc1120s000) Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'élément et de l'objet de coûts Matières. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code Projet. Projet Statut courant du projet. Date Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité. Elément Code Elément. Elément Statut de l'élément. Article Si la valeur du champ Avancement réel des matières de la session Projets (tppdm6100m000) est Objet de coûts, vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété. Si la valeur de ce champ est Code Contrôle, vous pouvez sélectionner le code Contrôle d'un objet de coûts budgété. Avancement réel des matières Ce champ détermine la méthode vous permettant d'enregistrer l'avancement de ce type de coûts. Quantité budget Quantité budgétée de l'article. Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné, l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez mettre ce champ à jour pour l'objet de coûts ou le projet sélectionné si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. Stock projet La quantité d'un article est toujours présente en tant que stock d'un projet. Vous pouvez saisir le stock uniquement si : la case Déclarer terminé n'est pas cochée ; la valeur Objet de coûts est attribuée au champ Avancement réel des matières de la session Projets (tppdm6100m000). Le résultat est calculé dans le module Avancement du projet, comme le montre l'exemple suivant : Exemple
     Budgété : 95 000 unités à 0,95 = 90 250 Ventes réelles : 100 000 à 1 = 100 000 L'avancement est de 25 % et le stock physique du projet est encore de 76 000 unités. Budget autorisé : Avancement 25 % x 90 250 = 22 562,50 Stock physique = 76 000 x 0,95 = 72 200,00 Total = 94 762,50 Quantité totale vendue à ce jour : 100 000,00 Résultat à ce jour : -5,237.50
Stock projet Code Unité. |