| # Utilisation d'une structure d'activités La structure d'activités est une structure hiérarchique couramment utilisée pour décomposer un projet en activités échelonnées dans le temps. Une structure d'activités est définie par référence à son activité supérieure. La hiérarchie d'une structure d'activités se compose de toutes les activités qui apparaissent sous l'activité supérieure. La session Projets (tppdm6100m000) permet de définir une activité supérieure. Pour modifier une activité supérieure, accédez au menu approprié de la session Vue générale des activités (tppss2500m100). La session Prestations (tppss2100m000) permet de créer et de gérer les activités. Vous pouvez affiner la hiérarchie des activités en indiquant le père de chaque activité que vous définissez. Dans la hiérarchie des activités, vous pouvez définir des activités individuelles telles que : élément de l'organigramme des tâches (OT) Compte collectif Lots de travaux Lots de planification La session Jalons (tppss2101m000) permet de créer et de gérer les jalons. Les jalons sont liés aux activités et permettent d'échéancer le budget au moyen d'une version (lorsque la méthode de valeur acquise d'une activité correspond à Jalon). Les jalons peuvent également donner des informations sur l'avancement d'articles spécifiques fabriqués dans le cadre d'un projet PCS dans Fabrication. Ils peuvent, par ailleurs, déclencher des demandes d'avance fournisseur et des règlements échelonnés pour la facturation. La session Valeur de référence de l'activité (tppss2120m000) permet de créer et de gérer une valeur de référence (un instantané) pour les activités ; voir Utilisation de valeurs de référence dans Projet. Remarque Un élément d'organigramme des tâches fait partie de la structure d'arborescence des tâches, qui peut se trouver au sommet de la structure des activités. L'OT permet de définir l'étendue du projet. Dans les niveaux inférieurs de la structure d'activités, vous pouvez utiliser le compte collectif, les lots de planification et/ou les lots de travaux pour définir les tâches effectives nécessaires à la définition de cette étendue. Rubriques liées Utilisation des montants répartis |