| # Avancement réel de l'activité (tpppc1560m000) Cette session permet de lister l'avancement des activités pour un projet. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Date Date pour laquelle les prévisions sont générées. Activité Code Activité. Rubriques liées activité Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Quantité d'avancement réel Nombre d'activités budgété. L'avancement est comparé à cette quantité. Unité Unité définie pour l'activité dans la session Activités (tpptc2100s000). Avancement (quantité) Nombre d'activités à facturer. Avancement réel Avancement total de cette activité, en pourcentage. Déclarer terminé Si cette case est cochée, la production de l'activité sélectionnée est terminée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité (tpppc1460m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement des activités. Impression écran d'avancement réel par activité/objet de coûts Lance la session Impression écran d'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1423m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement pour une combinaison d'activité et d'objet de coûts. Impression de l'avancement réel de l'activité Lance la session Impression de l'avancement réel de l'activité (tpppc1461m000) qui permet d'imprimer les valorisations provisoires sur l'avancement des activités pour un projet. |