| # Avancement réel par activité/sous-traitance (tpppc1543m000) Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Sous-traitance. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Projet Code Projet. Projet Statut du projet. Date Date pour laquelle les prévisions sont générées. Niveau d'enregistrement de l'avancement Ce champ indique si l'avancement du type de coûts sous-traitance est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Activité Code Activité. Sous-traitance Type d'objet de coûts représentant des services achetés à un tiers pour être utilisés dans un projet. Quantité budget Quantité totale budgétée figurant dans les données de contrôle. Déclarer terminé Si cette case est cochée, la production de l'élément sélectionné est considérée comme terminée. Si elle n'est pas terminée, vous pouvez tout de même saisir un avancement. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez mettre ce champ à jour pour l'objet de coûts ou le projet sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. |