| # Actividades estándar (tppdm1110m000) Utilice esta sesión para crear y mantener actividades estándar relacionadas con el proyecto para las que se han definido valores predeterminados. Nota Puede utilizar esta sesión para mantener una biblioteca de actividades estándar. Se pueden copiar en actividades específicas en el módulo Planificación de necesidades. Temas relacionados Uso de una estructura de actividad Uso de una estructura de desglose de organización Actividad El código que identifica la actividad estándar. Descripción Descripción o nombre de código. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para la actividad. Tipo de actividad Una estructura de actividad puede contener varios niveles de actividad con el fin de subdividir el alcance del proyecto en paquetes de trabajo manejables. Por este motivo, el contenido de la actividad en la estructura de actividad puede diferir. A menudo están implicados otros tipos de actividad, en función del lugar que ocupan en la estructura de actividad. Unidad La unidad de medida apropiada para la cantidad de la actividad. Descripción Descripción o nombre de código. Unidad de tiempo La unidad de tiempo apropiada para la actividad para la duración. Descripción Descripción o nombre de código. Tipo de capacidad crítica Indica cuál de los tipos de costo es crítico para la entrega de esta actividad. Método de valor obtenido El tipo de método de valor obtenido determina la forma de lanzar los importes de presupuesto en el presupuesto decalado en el tiempo. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad actual tiene un texto asociado, al que se puede acceder haciendo clic en el botón Texto. Detalles de facturación Facturación según el progreso Indica cómo se debe facturar la actividad actual. Temas relacionados Utilizar facturación a plazos Progreso para factur. Indica el tipo de trabajo del que consta la actividad. A liquidar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede liquidar trabajo adicional relacionado con esta actividad. Se aplica únicamente cuando el método de facturación es Factura de progreso y el trabajo es Directo. Control Tasa de producción La velocidad de producción prevista para esta actividad. Se expresa en número de unidades de fabricación por unidad de tiempo. Registro de progreso físico El nivel predeterminado en el que se desea registrar el progreso respecto a esta actividad. Servicio Actividad de referencia La actividad de referencia. Nota Los datos de actividad de referencia se pueden copiar a la sesión Actividades. Descripción Descripción o nombre de código. Frecuencia El número de veces que una actividad de referencia tiene lugar como parte de una actividad de proyecto. Aplicar frecuencia hasta El método según el cual se debe utilizar la frecuencia de una actividad de referencia como parte de la actividad de proyecto: Valores permitidos Aplicar frecuencia hasta |