| # Requisitos previos y parámetros para BI Reporting Requisitos previos Los requisitos previos para ver los listados de presupuesto y de valor obtenido en la herramienta de BI: Los tipos de cambio de divisa se deben definir en LN. Los calendarios financieros y los períodos para los que se define el presupuesto/costo deben estar definidos en LN. Los proyectos para los que se generan los listados deben basarse en la actividad. Los datos de control se deben generar para el presupuesto. Los datos de costo reales se transfieren de la contabilidad de costos del proyecto o de las sesiones de historia de costos. La línea de referencia se define para calcular el rendimiento del proyecto y para decalar en el tiempo el proyecto. La última línea de referencia aprobada se considera la base para el decalado en el tiempo y el listado de rendimiento del proyecto. Parámetros Utilice esta opción para definir los parámetros para calcular los costos reales en BI para el listado de previsión. Realice los pasos siguientes: Seleccione los compromisos que se añadirán al costo real. Guarde los datos utilizando el icono . Las opciones para ver el costo real para el que se debe generar el listado son: Costo real: en el listado sólo se muestran los costos reales. Costo real + Compromiso en firme: se muestra la suma de los costos reales y compromisos en firme. Costo real + Compromiso en firme + Compromiso provisional: se muestra la suma de los costos reales, los compromisos en firme y los compromisos provisionales. Nota Si modifica este parámetro, los datos se actualizan en los listados de BI. |