| # Utilizar proceso de progreso Puede registrar el progreso del proyecto para: Elementos (elemento, elemento/tipo de costo, elemento/objeto de costo). Actividades (actividad, actividad/tipo de costo, actividad/objeto de costo). Ampliaciones (ampliación/tipo de costo, ampliación/objeto de costo). Puede usar el progreso para determinar las cantidades y costos ejecutados y efectuar la facturación. Use el registro de progreso en el nivel de elemento, actividad o ampliación para facturación y control de proyectos. Sólo el progreso de actividad se puede utilizar también para la medición de rendimiento. Progreso de elemento: Puede actualizar el progreso de forma global para un rango de elementos, actividades, tipos de costo específicos o todos los tipos de costo. El progreso puede registrarse según los datos de control generados. Si los datos de control generados están basados en elementos, puede registrar el progreso para los elementos. Éste es el caso si en la sesión Proyectos (tppdm6100m000): El presupuesto de control lee elementos El presupuesto de proyecto lee elementos pero el presupuesto de control lee actividades (los datos de control leerán elementos y actividades). No obstante, si los datos de control generados sólo están basados en elementos, no puede registrar el progreso de actividad. Utilice la sesión Progreso físico de elemento (tpppc1550m000) para especificar el progreso de un elemento seleccionado. Esto actualiza globalmente el progreso de todos los tipos de costo u objetos de costo del elemento. Puede especificar el progreso como cantidades o como porcentajes. Primero debe seleccionar Leer en elementos en el menú Específico para leer los elementos de proyecto que desee controlar y sus cantidades de presupuesto. Utilice la sesión Generar progreso físico por elemento/objeto de costo (tpppc1128m000) para especificar el progreso de las líneas de presupuesto para cada tipo de costo para un rango de elementos o un elemento seleccionado. Utilice la sesión Progreso físico por elemento/tipo de costo (tpppc1129s000) para especificar el progreso de una o varias líneas de presupuesto según el tipo de costo para un elemento seleccionado. Utilice la sesión Generar datos maestros de progreso físico por elemento/actividad (tpppc1110m000) opcional para generar una línea de progreso vacía para cada línea de presupuesto de los elementos seleccionados. Esto facilita la especificación del progreso en la sesión Progreso físico (tpppc1821m000). Nota LN genera una línea de progreso para aquellos elementos cuyo campo Registro de progreso sea Elemento/Código de control y la casilla de verificación Progreso esté seleccionada en la sesión Elemento (tpptc1100s000). Utilice la sesión Progreso físico (tpppc1821m000) para seleccionar una sesión en la que especificar el progreso de los objetos de costo por separado para un elemento. Por ejemplo, puede generar el progreso en la sesión Generar progreso físico por elemento/objeto de costo (tpppc1128m000) y, a continuación, utilizar la sesión Progreso físico (tpppc1821m000) para especificar las excepciones o las correcciones de los datos de progreso generados. Dispone de las siguientes sesiones: Progreso físico por elemento/material (tpppc1520m000) Progreso físico por elemento/mano de obra (tpppc1522m000) Progreso físico por elemento/equipamiento (tpppc1524m000) Progreso físico por elemento/subcontratación (tpppc1526m000) Progreso físico por elemento/costos varios (tpppc1500m000) Progreso de actividad: El progreso de las actividades puede obtenerse del progreso de la planificación. El progreso puede registrarse según los datos de control generados. Si los datos de control generados están basados en actividades, puede registrar el progreso para las actividades. Éste es el caso si en la sesión Proyectos (tppdm6100m000): El presupuesto de control lee actividades. El presupuesto de proyecto lee actividades pero el presupuesto de control lee elementos (los datos de control leen elementos y actividades). El progreso de actividad permite ver el progreso basado en el tiempo del proyecto PCS correspondiente. Puede vincular hitos a los artículos personalizados del proyecto. Puede comunicar el progreso de cada artículo personalizado de la estructura de producto PCS al proyecto de Proyecto. Utilice la sesión Progreso físico de actividad (tpppc1560m000) para especificar el progreso de una actividad seleccionada. Puede especificar el progreso como cantidades o como porcentajes. Primero debe seleccionar Leer en actividades en el menú Específico para leer las actividades del proyecto que desee controlar y sus cantidades de presupuesto. Utilice la sesión Generar progreso físico por actividad/objeto de costo (tpppc1148m000) para especificar el progreso de las líneas de presupuesto para cada tipo de costo para un rango de actividades o una actividad seleccionada. Utilice la sesión Progreso físico por actividad/tipo de costo (tpppc1149s000) para especificar el progreso de una o varias líneas de presupuesto según el tipo de costo para una actividad seleccionada. Si se ha usado un método de valor obtenido, también se genera el progreso de actividad para los objetos de costo y se usa en el nivel de tipo de costo para la medición de rendimiento. Utilice la sesión Generar datos maestros de progreso físico por elemento/actividad (tpppc1110m000) opcional para generar una línea de progreso vacía para cada línea de presupuesto de las actividades seleccionadas. Esto facilita la especificación del progreso en la sesión Progreso físico (tpppc1821m000). Utilice la sesión Progreso físico (tpppc1821m000) para seleccionar una subsesión en la que especificar el progreso de los objetos de costo por separado para una actividad. Por ejemplo, puede generar el progreso en la sesión Generar progreso físico por actividad/objeto de costo (tpppc1148m000) y, a continuación, utilizar la sesión Progreso físico (tpppc1821m000) para especificar las excepciones o las correcciones de los datos de progreso generados. Dispone de las siguientes sesiones: Progreso físico por actividad/material (tpppc1540m000) Progreso físico por actividad/mano de obra (tpppc1541m000) Progreso físico por actividad/equipamiento (tpppc1542m000) Progreso físico por actividad/subcontratación (tpppc1543m000) Progreso físico por actividad/costos varios (tpppc1544m000) Progreso de ampliación: El progreso de una ampliación es su grado de finalización expresado en porcentajes. El progreso de una ampliación se registra por tipo de costo o por objeto de costo. Es un proceso que se realiza en dos pasos. 1 En primer lugar, puede ejecutar opcionalmente la sesión apropiada para generar líneas de progreso para las ampliaciones seleccionadas en el presupuesto de control. Puede especificar el porcentaje de progreso para cada tipo de costo. Al generar líneas de progreso de esta forma, se facilita la especificación del progreso real. 2 A continuación, se especifican excepciones o correcciones del progreso generado en el nivel de tipo de costo u objeto de costo/código de control en las sesiones apropiadas. Los resultados del procedimiento: El resultado de este procedimiento es un conjunto de datos que muestra el progreso de las ampliaciones en el presupuesto de control. Puede utilizar estos datos para control y previsión. Registrar el progreso de una ampliación: para registrar el progreso de una ampliación, puede utilizar una o varias de las siguientes sesiones, en función de lo que desee hacer. Utilice la sesión Generar progreso físico por ampliación/objeto de costo (tpppc1188m000) para especificar el progreso de las líneas de presupuesto, para cada tipo de costo, para un rango de ampliaciones o una ampliación seleccionada. Utilice la sesión Progreso físico por ampliación/tipo de costo (tpppc1189s000) para especificar el progreso de una o varias líneas de presupuesto según el tipo de costo para una ampliación seleccionada. Utilice la sesión Generar datos maestros de progreso físico por ampliación (tpppc1170m000) opcional para generar una línea de progreso vacía para cada línea de presupuesto de las ampliaciones seleccionadas. Esto facilita la especificación del progreso en la sesión Progreso físico por ampliación/mano de obra (tpppc1582m000). Utilice la sesión Progreso físico por ampliación/mano de obra (tpppc1582m000) para seleccionar una sesión en la que especificar el progreso de los objetos de costo por separado para una ampliación. Por ejemplo, puede generar el progreso en la sesión Generar progreso físico por ampliación/objeto de costo (tpppc1188m000) y, a continuación, utilizar la sesión Progreso físico por ampliación/mano de obra (tpppc1582m000) para especificar las excepciones o las correcciones de los datos de progreso generados. Dispone de las siguientes sesiones: Progreso físico por ampliación/material (tpppc1580m000) Progreso físico por ampliación/mano de obra (tpppc1582m000) Progreso físico por ampliación/equipamiento (tpppc1584m000) Progreso físico por ampliación/subcontratación (tpppc1586m000) Progreso físico por ampliación/costos varios (tpppc1587m000) Generar progreso: además de especificar manualmente el progreso, puede también generarlo de los siguientes modos: Puede generar progreso a partir de datos relacionados o puede generarlo desde el plan de proyecto definido en el módulo Planificación de necesidades. En función de lo que vaya a hacer, use las sesiones siguientes para generar progreso del proyecto: Use la sesión Generar progreso físico de activ. según progreso del elemento (tpppc1254m000) para generar progreso de actividad desde el progreso de elemento. Use la sesión Generar progreso físico de ampliación según progreso elem. (tpppc1171m000) para generar progreso para las ampliaciones seleccionadas según el progreso de elemento. Use la sesión Generar progreso físico de ampliación según progreso activ. (tpppc1255m000) para generar progreso para las ampliaciones seleccionadas según el progreso de actividad. Use la sesión Generar progreso físico según planificación (tpppc1240m000) para copiar el progreso de actividad (que se mantiene en la planificación de proyecto) en el progreso de actividad real y en el progreso de elemento real. Use la sesión Generar progreso físico en planificación (tpppc1250m000) para copiar el progreso de actividad o de elemento (desde fabricación) en el progreso de actividad (en planificación). Use la sesión Borrar progreso físico (tpppc1205m000) para borrar datos de progreso de un proyecto seleccionado. Por ejemplo, para un proyecto sin datos o que no se ha mantenido desde una fecha especificada. Si el progreso se especifica o se genera, puede realizar las acciones siguientes: Crear facturas en el módulo Facturación en función del progreso o de los costos. Si se lista una factura de proyecto en el módulo Facturación, los ingresos de esa factura se transfieren automáticamente al módulo Progreso de proyectos. Listados: Los listados de control de la parte de control del módulo Progreso de proyectos se basan en el progreso, los ingresos y los costos (sólo facturación de tarifa unitaria y de progreso). Nota Los costos y los ingresos se contabilizan en el módulo Contabilidad general. La medición de rendimiento necesita progreso de actividad por actividad/tipo de costo cuando el método de valor obtenido es porcentaje terminado. El control contempla el progreso en el nivel de objeto de costo. Temas relacionados Utilizar progreso Registrar la previsión de costos |