| # Programaciones de segmento Las programaciones de segmento son programaciones que indican cuándo deben entregarse al almacén en planta las piezas de montaje necesarias para el trabajo en un segmento de línea concreto. Para cada segmento de una línea, se define un rango de períodos fuera de línea. Y, para cada período, se programa una fecha en la que son necesarias las piezas de montaje. Como consecuencia, cada variante de producto cuya fecha solicitada de salida de línea de montaje está en uno de estos períodos necesita sus piezas de montaje para el segmento en cuestión en esa fecha. La ventaja de las programaciones de segmento es que las necesidades de piezas de montaje pueden determinarse directamente desde la programación, si sólo se conocen la fecha solicitada de salida de línea de montaje de la variante de producto y el segmento de las piezas de montaje. Compare esto con el procedimiento siguiente, que se aplica si no se usan programaciones de segmento: Determine en qué segmento se necesita una pieza. Decale ese segmento de línea calculando el tiempo entre el inicio del segmento y el final de la línea de salida. Calcule la fecha en la que se necesita la pieza de montaje. Determine el período de planificación en el que se encuentra esta fecha. Determine la fecha de entrega de la pieza, que es la fecha de inicio del período de planificación. Las programaciones de segmento se utilizan para una planificación preliminar de necesidades de piezas de montaje, especialmente en el futuro lejano, es decir, el período después del período congelado de asignación, pero antes del período congelado de demanda. No obstante, las programaciones cubren todo el período congelado de demanda, incluido el período congelado de asignación. Las programaciones de segmento aparecen en la sesión Programaciones de segmento (tiapl4500m000). En la sesión Crear asignaciones (servidor) (tiasc7240m001), Control de montaje asigna para cada estación de línea las necesidades de piezas de montaje para las variantes de producto cuya fecha solicitada de salida de línea de montaje esté dentro del período congelado de asignación. Las necesidades de piezas de montaje para las variantes de producto cuya fecha solicitada de salida de línea de montaje esté dentro del período congelado de demanda se calculan en la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) por cada segmento, y para un rango de variantes de producto a la vez. Se trata de un cálculo simplificado con un alto rendimiento para grandes volúmenes. El período congelado de asignación se define en los detalles de la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). El Período congelado de demanda se define en los detalles de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Las programaciones de segmento se determinan de la manera siguiente: Se determinan los períodos de planificación para el escenario actual. El escenario actual se selecciona en el campo Escenario de los detalles de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Los períodos de planificación se definen en la sesión Escenario - Períodos (cprpd4120m000). Los segmentos de las líneas de montaje se decalan, lo cual significa que el tiempo entre el inicio del segmento de línea y el fin de la línea de salida se calcula según los plazos de entrega de los segmentos. En este momento, para cada período de planificación y cada segmento, el tiempo de decalaje del segmento se añade a la hora de inicio del período de planificación. De esta forma, para cada segmento se crea una nueva serie de períodos. Estos períodos se corresponden con los períodos de planificación originales, pero los nuevos períodos se desplazan al futuro un intervalo de tiempo equivalente al tiempo de decalaje del segmento en cuestión. Por lo tanto, estos períodos indican que una variante de producto cuya fecha solicitada de salida de línea de montaje está en uno de esos períodos necesita las piezas de montaje para el segmento en cuestión en la fecha de inicio del período de planificación original correspondiente. Ejemplo Imagine una línea de montaje y períodos de planificación con las características siguientes: La línea de montaje no tiene líneas de suministro, con lo cual es una línea de salida. La línea tiene dos segmentos. El plazo de entrega del segmento A, en el cual empieza el proceso de montaje, es de dos días. El plazo de entrega del segmento B, que es el segmento de salida, es de tres días. Los períodos de planificación se definen como semanas. El primer período de planificación empieza el 1 de enero a las 00:00:00. Si los segmentos están decalados, el tiempo de decalaje del segmento A es de cinco días. El tiempo de decalaje del segmento B es de tres días. Ahora los tiempos decalaje de estos segmentos se añaden a las horas de inicio de los períodos de planificación. Como resultado, para el período de planificación 1 y el segmento A, se crea un nuevo período que empieza el 6 de enero a las 00:00:00, que es el primer momento después del tiempo de decalaje de cinco días del segmento A, que se añadieron al 1 de enero a las 00:00:00. El segundo período empieza el 13 de enero a las 00:00:00 porque es el primer momento después del tiempo de decalaje de cinco días del segmento A, que se añadieron al comienzo del período de planificación 2, que es el 8 de enero a las 00:00:00. Por lo tanto, el primer período finalizó el 12 de enero a las 23:59:59. Para el período de planificación 1 y el segmento B, se crea un nuevo período que empieza el 4 de enero a las 00:00:00, porque es el primer momento después del tiempo de decalaje de tres días del segmento B, que se añadieron al 1 de enero a las 00:00:00. El segundo período empieza el 11 de enero a las 00:00:00, que es el primer momento después del tiempo de decalaje de tres días del segmento B, que se añadieron al comienzo del período de planificación 2, que es el 8 de enero a las 00:00:00. Por lo tanto, el primer período finalizó el 10 de enero a las 23:59:59. Si tiene una variante de producto con el 12 de enero como fecha solicitada de salida de línea de montaje, esta fecha está en el período I del segmento A, pero en el período II del segmento B. Como resultado, las piezas de montaje que se necesitan en el segmento A se precisan en la fecha de inicio del período de planificación I, que es el 1 de enero. Las piezas de montaje que se necesitan en el segmento B se precisan en la fecha de inicio del período de planificación II, que es el 8 de enero. Consulte la imagen siguiente, en la que la fecha 12 de enero está marcada con una X. Nota Puesto que los períodos de los segmentos empiezan en el futuro, surge un problema cuando la fecha solicitada de salida de línea de montaje de una variante de producto es anterior al primer período de un segmento. Ocurre en el ejemplo anterior, cuando la fecha solicitada de salida de línea de montaje es, por ejemplo, el 3 de enero. Evidentemente, esta situación no es normal, porque implica que tiene pedidos pendientes, pero se puede producir. Para resolver el problema, vemos que el primer período no tiene fecha de inicio. Por consiguiente, si observa la programación, verá que el campo De fecha planificada de salida de línea de montaje está vacío cuando el registro muestra los datos del primer período de un segmento. Por ello, la Fecha programada de ese registro se aplica a todas las necesidades de piezas de montaje hasta el campo A fecha planificada de salida de línea de montaje. Es importante que la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) utilice la programación más actualizada. Hay varios tipos de cambios que requieren una actualización. A veces la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) detecta estos cambios y actualiza la programación automáticamente. Sin embargo, otras veces la actualización debe realizarse de forma manual. Puede actualizar la programación manualmente a través del comando Actualizar en el menú apropiado de la sesión Programaciones de segmento (tiapl4500m000), o puede seleccionar la casilla de verificación Actualizar programaciones de segmento en la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) para aplicar una actualización cuando se ejecuta esa sesión. La programación debe actualizarse en los casos siguientes: Se ha cambiado la estructura de línea. Debe actualizar la programación manualmente. Se cambia el calendario que está vinculado a una de las líneas de montaje. La programación se actualiza automáticamente al ejecutar la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000). El calendario se selecciona en el campo Calendario de la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000). Se cambia el escenario o sus períodos de planificación. Si utiliza un escenario deslizante, los períodos de planificación cambian cada período. La programación se actualiza automáticamente al ejecutar la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000). Sin embargo, si se cambia la definición del período de planificación, pero no se cambia la fecha de referencia, debe actualizar la programación manualmente. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje |