| # Método de porcentaje de finalización Ninguno No se implementa el reconocimiento de ingresos de los proyectos PCS. Si selecciona Ninguno, se crearán los asientos contables de PCS/COGS para proyectos de PCS no cerrados durante el cálculo del proyecto mediante la sesión Calcular precios de costo por proyecto (tipcs3250m000). Los asientos contables de PCS / COGS se basan en la comparación de los ingresos liquidados con los ingresos previstos para órdenes de venta, órdenes de servicio y transferencias entre almacenes. Nota Si desea mantener una situación en la que no se implementen reconocimientos de ingresos para proyectos PCS, como ocurría en las versiones anteriores de LN, deberá seleccionar Ninguno. Costo hasta la fecha Los costos reales imputados hasta una fecha específica divididos por los costos totales estimados al finalizar. Por ejemplo, los costos totales estimados del proyecto son 1.980 EUR. Los costos reales hasta el momento en que desea reconocer los ingresos son 200 EUR. El POC es 200/1980 = 10,1%. Progreso en horas Las horas reales imputadas hasta una fecha específica divididas por el total de horas estimadas al finalizar. Por ejemplo, el total de horas estimadas del proyecto es 500. Las horas reales hasta el momento en que desea reconocer los ingresos son 100. El POC es 100/500 = 20%. Especificado manualmente Un porcentaje que expresa una estimación del trabajo terminado. Por ejemplo, estima que en un momento específico se habrá terminado el 25% del trabajo de su proyecto. |