| # Calcular COGS e ingresos provisionales por proyecto (tipcs3290m000) Utilice esta sesión para calcular los costos de mercancías vendidas (COGS) e ingresos provisionales para los proyectos PCS. Los COGS e ingresos provisionales son útiles para conocer los resultados provisionales de un proyecto PCS incluso antes de que se expida algún artículo terminado. Los COGS e ingresos provisionales se calculan según el porcentaje de finalización (POC) del proyecto. La configuración del campo Método de cálculo de porcentaje de finalización en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) determina la forma de calcular el POC: Costo hasta la fecha, Progreso en horas o Especificado manualmente. Los COGS e ingresos provisionales calculados se pueden visualizar y mantener en la sesión COGS e ingresos provisionales por proyecto (tipcs3190m000). Si se selecciona la casilla de verificación Contabilizar COGS provisionales e ingresos por componente de costo en la sesión de detalles Detalles de proyecto (tipcs2130m000), también puede visualizar los COGS por componente de costo en la sesión COGS por componente de costo (tipcs3191m000). Para obtener más información sobre cómo calcular los COGS e ingresos provisionales, consulte Procedimiento para el reconocimiento de ingresos provisionales en Control de proyecto (PCS). Temas relacionados Resumen de reconocimiento de ingresos provisionales en Control de proyecto (PCS) Procedimiento para el reconocimiento de ingresos provisionales en Control de proyecto (PCS) Proyecto Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden del cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación. Estatus de proyecto La indicación del progreso del proyecto. Activo Este estatus indica la etapa de ejecución del proyecto. Puede lanzar órdenes planificadas de forma que las actividades de compra y fabricación necesarias se puedan iniciar y terminar realmente. Terminado En lo que a fabricación se refiere, el proyecto está terminado. Además, todas las actividades de compra y fabricación se han terminado o cerrado, y todas las órdenes de venta para el proyecto se han entregado. Empleado de proyecto El empleado que trabaja en el proyecto PCS. Dpto. cálc. Un centro de trabajo que determina la unidad empresarial para una orden de proyecto o de fabricación y que tiene una función administrativa. En el caso de las órdenes de fabricación, las operaciones se pueden llevar a cabo en el departamento de cálculo, ya que dicho departamento puede actuar como un centro de trabajo normal. Temas relacionados Departamentos de cálculo Grupo de cálculo Un código que representa un grupo de proyectos que el usuario desea comparar en términos contables. Puede asignar un grupo de cálculo a: Un presupuesto Un proyecto principal (siempre que el grupo de cálculo no esté asignado a otro proyecto o a un proyecto único). Un proyecto único (siempre que el grupo de cálculo no esté asignado a otro proyecto principal o a un proyecto único). Clave de búsqueda Una forma alternativa de una descripción utilizada por comodidad durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa. Método POC El porcentaje de finalización (POC) es el porcentaje de trabajo terminado en el proyecto. El método POC determina la forma de calcular el porcentaje. Valores permitidos Método de porcentaje de finalización Efectuar cálculo de costos estimados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calcula el precio de costo estimado para el proyecto PCS. El precio de costo del proyecto se basa en los precios de costo de los artículos vinculados a dicho proyecto, y se tienen en cuenta las cantidades de proyecto, los recargos estimados y el precio de costo estimado de las actividades. Los costos estimados para el proyecto PCS que ya estaban calculados se sobrescriben. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costos de proyecto estimados no se calculan, sino que se toman de la sesión Precio de costo por proyecto (tipcs3560m000). Nota Durante el cálculo de los COGS e ingresos provisionales no ejecute la sesión Precio de costo por proyecto (tipcs3560m000). Los dos procesos podrían interferir entre sí y dañar los datos. Fecha de referencia La fecha considerada como fecha de finalización del período para el cual se calculan los COGS e ingresos provisionales. También puede utilizar fechas antedatadas. Calcular Haga clic para calcular los COGS e ingresos provisionales. |