| # Progreso físico por actividad/costos varios (tpppc1544m000) Utilice esta sesión para enumerar el progreso para la combinación de los objetos de costo de actividad y de costos varios. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso Proyecto El código de proyecto. Proyecto El estatus del proyecto. Fecha La fecha para la que se generará la previsión. Nivel de registros de progreso Este campo determina cómo se registra el progreso del tipo de costo costos varios en control de proyectos. Actividad El código de actividad. Costos varios El código de costos varios. Terminado Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia contra el presupuesto, siempre y cuando: La casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) está seleccionada para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) es Cantidades para liquidar. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o el proyecto seleccionado sólo si se selecciona el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000). El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado no está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) está seleccionada, puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. |