| # Presupuesto frente a real por proyecto Un director de proyecto utiliza varios indicadores y medidas para controlar y gestionar un proyecto. Nota Los datos de costo se transfieren desde LN. Los datos de presupuesto son el presupuesto aprobado en BI. Se pueden generar varios listados: Presupuesto frente a real por proyecto Presupuesto frente a real por proyecto/actividad Presupuesto frente a real por proyecto/actividad/componente de costo Presupuesto frente a real por proyecto/actividad/código de control Presupuesto inicial frente a presupuesto real por proyecto Presupuesto frente a real por proyecto El director de proyecto utiliza el listado Presupuesto frente a real para controlar el proyecto analizando el costo real frente al presupuesto disponible. Para generar el listado: Especifique el rango de datos para que el que desea generar el listado. Revise los datos. Haga clic en el código de proyecto en el campo Proyecto. Haga clic en Presupuesto frente a real por proyecto/actividad para revisar el listado para el presupuesto frente al costo real en el nivel de actividad. Haga clic en el código de actividad en el campo Actividad. Haga clic en Presupuesto frente a real por proyecto/actividad/componente de costo o en Presupuesto frente a real por proyecto/actividad/código de control para ver el listado para el presupuesto frente al costo real a nivel del componente de costo o del código de control. Revise los datos a nivel del componente de costo o del código de control para la actividad. Revise la divisa del proyecto, el costo del proyecto real y presupuestado, el importe del presupuesto del saldo y el porcentaje. Nota En la representación gráfica del presupuesto, el porcentaje del importe del presupuesto del saldo se indica mediante varios colores: Azul - : porcentaje del presupuesto utilizado para el proyecto. Amarillo - : porcentaje del presupuesto disponible para el proyecto. Rojo - : el porcentaje del presupuesto disponible para el proyecto es negativo. |