| # Uso de una estructura de actividad La estructura de actividad es una estructura jerárquica utilizada para dividir un proyecto en actividades escaladas en el tiempo. Una estructura de actividad se define haciendo referencia a su actividad superior. La jerarquía de una estructura de actividad está compuesta por todas las actividades que aparecen por debajo de la actividad superior. Puede definir una actividad superior en la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Para cambiar una actividad superior, use el menú apropiado de la sesión Resumen de actividades (tppss2500m100). Use la sesión Actividades (tppss2100m000) para crear y mantener actividades. Puede mejorar la jerarquía de las actividades especificando el padre de cada actividad que defina. Dentro de la jerarquía de actividades, puede definir actividades individuales como: Elemento WBS Cuenta de control Paquetes de trabajo Paquetes de planificación Use la sesión Hitos (tppss2101m000) para crear y mantener hitos. Los hitos se vinculan a actividades y, si una actividad tiene el método de valor obtenido Hito, los hitos le permiten decalar en el tiempo el presupuesto utilizando una versión. Los hitos también proporcionan realimentación acerca del progreso de artículos personalizados creados con un proyecto PCS en Fabricación. Adicionalmente, los hitos pueden accionar peticiones de anticipos de pago y plazos de facturación. Use la sesión Activity Baseline (tppss2120m000) para crear y mantener una línea de referencia (instantánea) para actividades. Nota Un elemento WBS es parte de la estructura de desglose de trabajo que puede ser la superior de la estructura de actividad. En la WBS se define el ámbito del proyecto. En los niveles inferiores de la estructura de actividad puede usar cuenta de control, paquetes de planificación o paquetes de trabajo para definir el trabajo real necesario para establecer ese ámbito. Temas relacionados Utilizar líneas de referencia en Proyecto Utilizar importes distribuidos |