| # Utilizar estatus de actividad Una actividad puede tener los siguientes estatus de presupuesto: Libre: una actividad con este estatus no se incluye en los datos de control. Todavía puede cambiar la actividad. Real: una actividad con este estatus se puede incluir en los datos de control. Puede mantener la historia con este estatus. Final: no puede cambiar la actividad ni su presupuesto correspondiente (actividad o decalado en el tiempo). Nota Si selecciona un nuevo estatus, debe cambiar también el estatus de las líneas de presupuesto. LN se lo pedirá en la sesión Actualizar estatus de presupuesto en presupuesto actual (tpptc1201s000). Una actividad puede tener los siguientes estatus de permiso de trabajo: Libre: no hay permiso para ejecutar el trabajo. Lanzado: hay permiso para ejecutar el trabajo. Este estatus sólo se permite para actividades que forman parte de un plan principal y para elementos que forman parte de la estructura principal. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Retenido: el trabajo se está ejecutando y se debe suspender por algún tipo de restricción. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Terminado: el trabajo se ha ejecutado. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Cerrado: el trabajo se ha terminado y se han cerrado todos los asientos contables relacionados. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Temas relacionados Utilizar un presupuesto decalado en el tiempo |