| # Actividad de medición de rendimiento (tpppc5540m000) Utilice esta sesión para consultar los datos de medición de rendimiento. Temas relacionados Registrar la previsión de costos Cómo LN calcula el Proyecto El código que identifica el proyecto del que se muestran datos de medición de rendimiento. Descripción Descripción o nombre de código. Generar código Los códigos generados almacenan los datos de medición del rendimiento. Divisa La divisa que se muestra es una de las divisas propias. En la medición de rendimiento, la matriz de divisas puede incluir cuatro. Si utiliza un sistema de divisa independiente, puede rotar entre cuatro divisas. En una situación de dependencia, también puede rotar entre las divisas propias, pero el importe multiplicado por el tipo visualizado no se visualiza en el importe calculado y se calcula mediante la divisa de referencia. Temas relacionados Sistemas de divisa Divisa Descripción o nombre de código. Actividad El código que identifica la actividad. Descripción Descripción o nombre de código. Período de costo El año del período de control de costo. Es un campo de consulta. Período de costo El número de secuencia del período vinculado a los importes. Acumulado incluidos compromisos Valor planificado El valor planificado acumulativo, incluidos los datos de compromiso en firme. Valor obtenido El valor obtenido acumulado, incluidos los datos de compromiso en firme. Costo real Los costos reales acumulados, incluidos los datos de compromiso en firme. Variación de costo La variación de costo acumulada, incluidos los datos de compromiso en firme. La fórmula utilizada:
    Variación de costo = Valor obtenido - Costo real
CPI El índice de rendimiento de costo acumulado, incluidos los datos de compromiso en firme. Variación de programación La variación de programación acumulada. La fórmula utilizada:
    Variación de programación = Valor obtenido - Valor planificado
SPI El índice de rendimiento programado acumulado. Acumulado excluidos compromisos Costo real Los costos reales acumulados, excluidos los datos de compromiso en firme. Variación de costo La variación de costo acumulada, excluidos los datos de compromiso en firme. Período incluidos compromisos Valor obtenido El valor obtenido correspondiente al período especificado, incluidos los datos de compromiso en firme. Costo real Los costos reales correspondientes al período especificado, incluidos los datos de compromiso en firme. Variación de costo La variación de costo correspondiente al período especificado, incluidos los datos de compromiso en firme. Variación de programación La variación de programación correspondiente al período especificado. Período excluidos compromisos Variación de costo La variación de costo correspondiente al período especificado, excluidos los datos de compromiso en firme. Al finalizar Presupuesto al finalizar El presupuesto al finalizar para el proyecto. Estimación al finalizar La estimación al finalizar para el proyecto. Variación de costo al finalizar La variación de costo al finalizar el proyecto. La variación se calcula mediante la fórmula:
    Variación al finalizar = Presupuesto al finalizar - Estimación al finalizar