| # Efecto de la fecha de ATP Cuando se realiza con éxito una comprobación de ATP, se altera la fecha de ATP en Primera fecha de inicio, Fecha planificada de inicio, Fecha planificada de finalización, Última fecha de finalización y Fecha planificada de entrega. En la siguiente tabla se muestran la primera fecha de inicio, la fecha planificada de inicio, la fecha planificada de finalización, la última fecha de finalización y la fecha planificada de entrega, cuando no se realiza la comprobación de ATP:
Primera fecha de inicio | Fecha planificada de inicio | Fecha planificada de entrega | Fecha planificada de finalización | Última fecha de finalización
05-abr-07 | 07-abr-07 | 07-abr-07 | 10-abr-07 | 11-abr-07
Cuando se realiza la comprobación de ATP, si la fecha de ATP es superior a la fecha planificada de entrega, la fecha de ATP se altera de la siguiente manera: La primera fecha de inicio se restablece a la fecha de ATP. La última fecha de finalización aumenta el mismo número de días que la diferencia entre la primera fecha de inicio y la nueva primera fecha de inicio, como se ilustra en la siguiente tabla:
Fecha de ATP | Primera fecha de inicio | Nueva primera fecha de inicio | Fecha planificada de inicio | Nueva fecha planificada de inicio | Fecha planificada de entrega | Nueva fecha planificada de entrega | Fecha planificada de finalización | Nueva fecha planificada de finalización | Última fecha de finalización | Nueva última fecha de finalización
08-abr-07 | 05-abr-07 | 08-abr-07 | 07-abr-07 | 8-abr-07 | 07-abr-07 | 08-abr-07 | 10-abr-07 | 9-abr-07 | 11-abr-07 | 14-abr-07
Cuando se realiza la comprobación de ATP, si la fecha de ATP es superior a la fecha planificada de entrega y la nueva primera fecha de inicio es superior a la fecha planificada de inicio, se producen los siguientes cambios: La primera fecha de inicio se restablece a la fecha de ATP. La fecha planificada de inicio se restablece a la fecha de ATP. La fecha planificada de entrega también se restablece a la fecha de ATP. La fecha planificada de finalización aumenta el mismo número de días que la diferencia entre la fecha planificada de inicio y la nueva fecha planificada de inicio. La última fecha de finalización aumenta el mismo número de días que la diferencia entre la primera fecha de inicio y la nueva primera fecha de inicio, como se ilustra en la siguiente tabla:
Fecha de ATP | Primera fecha de inicio | Nueva primera fecha de inicio | Fecha planificada de inicio | Nueva fecha planificada de inicio | Fecha planificada de entrega | Nueva fecha planificada de entrega | Fecha planificada de finalización | Nueva fecha planificada de finalización | Última fecha de finalización | Nueva última fecha de finalización
08-abr-07 | 05-abr-07 | 08-abr-07 | 07-abr-07 | 8-abr-07 | 07-abr-07 | 08-abr-07 | 10-abr-07 | 11-abr-07 | 11-abr-07 | 14-abr-07
Nota Cuando la comprobación de ATP se realiza con éxito, la fecha de entrega de la línea de orden de venta de mantenimiento se actualiza con la fecha de ATP. Temas relacionados ATP |