| # Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) Utilice esta sesión para mantener parámetros, incluidos los valores de períodos de control y trabajo en curso, para uso general en el módulo Progreso de proyectos. Debe definir esos parámetros antes de registrar costos e ingresos en el módulo Progreso de proyectos. Temas relacionados Utilizar Progreso y control de proyecto Calcular resultado provisional Registrar la previsión de costos Fecha de introducción La fecha de introducción. Descripción La fecha y hora en que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. General Costos y compromisos Tipo de compromiso en firme Usar compromisos como base para Previsión Esta casilla de verificación y el valor del campo Tipo de compromiso en firme determinan si se incluyen compromisos en los costos al llevar a cabo una previsión de costos. Los compromisos en firme se basan en recepciones de compra y los compromisos provisionales en órdenes de compra. Los compromisos en firme pueden considerarse costos reales, ya que únicamente debe recibirse y procesarse la factura de compra. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor de los parámetros es:
Tipo de compromiso en firme | Incluido compromiso en firme | Incluido compromiso provisional
--- | --- | ---
Costos | Sí | Sí
Compromisos | Sí | Sí
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el valor de los parámetros es:
Tipo de compromiso en firme | Incluido compromiso en firme | Incluido compromiso provisional
--- | --- | ---
Costos | Sí | No
Compromisos | No | No
Método de previsión principal Determina dónde puede especificar manualmente la previsión. Ejemplo Su presupuesto es de cien euros, los costos reales son actualmente de sesenta euros y prevé que el presupuesto final será de ciento diez euros. EEC: presupuesto final - presupuesto = 110 - 100 = 10 EAC: presupuesto final estimado ETC: presupuesto final - costos reales = 110 - 60 = 50 Temas relacionados Método de previsión principal Componentes de costo para facturación de costos totales más porcentaje fijo de ingresos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el componente de costo que vinculó al código de ingresos para las transacciones de ingresos. Esto le permite definir un esquema de correlación de integración para componentes de costos basados en ingresos. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el componente de costos del proyecto se utiliza como componente de costo para transacciones de ingresos. Se omite el código de componente de costo de ingresos real. Descripción Descripción o nombre de código. Progreso físico Progreso físico > 100% permitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un progreso superior al 100%. Dicho de otro modo, en esta situación, la cantidad real puede superar la cantidad presupuestada. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la cantidad real no puede superar la cantidad presupuestada, el porcentaje máximo continúa siendo el 100%. Progreso físico de mano de obra basado en horas Si esta casilla de verificación está seleccionada, el progreso se basa en el número de horas presupuestado. En caso contrario, el progreso se basa en el número de unidades presupuestado. Convertir a unidad de código de control Si esta casilla de verificación está seleccionada, las cantidades de los objetos de costo se convierten a la unidad del código de control correspondiente cuando se registra el progreso y se controlan los proyectos. Información adicional Información de impuestos adicional Los datos usados además de los datos de importación/exportación y que pueden vincularse a tipos de orden. Nota Algunos estados miembros de la Unión Europea requieren estos datos. Conjunto de información adicional Los datos usados además de los datos de importación/exportación y que pueden vincularse a tipos de orden. Nota Algunos estados miembros de la Unión Europea requieren estos datos. Integración de servicio Empleado predeterminado El código de empleado predeterminado al que se agrega el costo en Proyecto, cuando se utiliza la asignación de componente de coste y el código de empleado no está disponible en la transacción de origen. Por ejemplo, el costo de horas de máquina se asigna al tipo de costo Mano de obra. El costo de mano de obra comprueba si existe un código de empleado en la transacción de origen. Si el código de empleado no está disponible en la transacción de planta, se utilizará el código de empleado predeterminado. Código de mano de obra predeterminado El código de objeto de costo predeterminado en el que se acumula el costo en Proyecto cuando se vincula la orden de servicio manualmente al proyecto. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Período de control Tabla de códigos de período para período de control de costo El código de período predeterminado que se va a utilizar para los períodos de control de costo. Elija un período con la casilla de verificación Separaciones permitidas entre años desmarcada porque Proyecto no funciona con esta opción. El período de control de costo real está compuesto por el valor del código de período predeterminado y los valores del campo Período para control de costo real. Este período de control de costo real se usa como el predeterminado para procesar transacciones. Este campo debe cumplimentarse con un código antes de iniciar el proyecto y no se debe modificar mientras se ejecutan proyectos. Si se modifica la tabla de períodos, perderá todos los datos relacionados con costos e ingresos pertenecientes a un determinado período incluido de la tabla de períodos anterior. Período para control de costo real El ejercicio correspondiente al período de control de costo real. Debe definir este período en la sesión Períodos (tcccp0170m000). Este valor se muestra como valor predeterminado en los listados de control de costo y en la sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000). Período para control de costo real El ejercicio correspondiente al período de control de costo real. Debe definir este período en la sesión Períodos (tcccp0170m000). Este valor se muestra como valor predeterminado en los listados de control de costo y en la sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000). Fecha de inicio/Fecha de finalización Las fechas en las que se inicia y finaliza el período de control de tiempos. Estas fechas se determinan en el campo Período para control de tiempos reales. / Las fechas en las que se inicia y finaliza el período de control de costo. Estas fechas se determinan en el campo Período para control de tiempos reales. Tabla de códigos de período para período de control de tiempos El código de período predeterminado que utilizar para el período de control de horas. El período de control de tiempos real está compuesto por el valor del código de período predeterminado y los valores del campo Período para control de tiempos reales. Este valor de código de período predeterminado se utiliza como el período de control de tiempos predeterminado para procesar los costos. Este campo debe cumplimentarse con un código antes de iniciar el proyecto y no se puede modificar durante la ejecución de proyectos. Si se cambia la tabla de períodos, se perderá toda la información de costos e ingresos correspondiente a un período determinado de la tabla de períodos anterior. Período para control de tiempos reales El número de año que, junto con el número de período, identifica el período de control de tiempos reales. El año y el período se muestran como valores predeterminados en los listados de control de tiempos. El período de control de tiempos se usa puesto que los tiempos se suelen especificar en un período distinto al actual. Período para control de tiempos reales El número de año que, junto con el número de período, identifica el período de control de tiempos reales. El año y el período se muestran como valores predeterminados en los listados de control de tiempos. Tabla de códigos de período para período fiscal La tabla de códigos de período que utilizar para el período fiscal. Obra en curso Control de fórmula de OEC Importe de contrato en OEC Indica cómo el importe de contrato, si lo hay, es un factor en el cálculo de la obra en curso. Costos en OEC Indica cómo los costos, si los hay, son un factor en el cálculo de la obra en curso. Stock de proyecto en costos Si esta casilla de verificación está seleccionada, las contabilizaciones en historia de tipo Compromiso en firme (almacén) se incluyen en los compromisos en Control de costo. Compromisos en OEC Si esta casilla de verificación está seleccionada, los compromisos se calcularán como parte de la obra en curso. Costos de recargo de valor de venta en OEC Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de costo que forma parte de la OEC se incrementará por el porcentaje de recargo definido para el proyecto en el campo Recargo de valor de venta OEC de la sesión Proyectos (tppdm6100m000). El recargo se aplica a los costos y, si es necesario, a los compromisos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el recargo no se tendrá en cuenta. Incluir OEC de PCS Indica cómo los costos de la obra en curso del proyecto PCS, si los hay, se incluyen en el Proyecto y el nivel de tipo de costo del Material. Valores permitidos No incluir Compromiso provisional Compromiso en firme Ingresos en OEC Indica cómo los ingresos, si los hay, son un factor en el cálculo de la obra en curso. Resultados provisionales en OEC Indica si el resultado provisional es un factor en el cálculo de la obra en curso. Entrada de OEC adicional en Finanzas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se contabiliza una factura en una cuenta provisional en Finanzas en lugar de hacerlo directamente en una cuenta de obra en curso. Tras procesar la transacción en Finanzas, se crea una entrada en una de las cuentas definidas en Proyecto y en la cuenta de obra en curso se cargan los importes pertinentes. Importe pagado/cobrado total que incluir en importe anticipado Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos anticipados y los cobros anticipados se incluyen en el importe pagado o cobrado total. Listar parámetros Inicia la sesión Listar parámetros (tppdm0400m000). |