| # Previsión de costos de subcontratación (tpppc2176s000) Utilice esta sesión para mantener la previsión de costos para la combinación del proyecto y la fecha de registro para diferentes códigos de subcontratación. Estos valores se usan para calcular importes de previsión en consultas de control y sesiones de listado. Temas relacionados Registrar la previsión de costos Proyecto El código de proyecto. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus del proyecto. Fecha de registro La fecha de entrada para la desviación prevista de costos. Elemento El código de elemento. Temas relacionados elemento Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Actividad El código de actividad. Temas relacionados actividad Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Subcontratación El código de subcontratación. Descripción Descripción o nombre de código. Componente de costo El código del componente de costo. Descripción Descripción o nombre de código. Cantidad prevista La cantidad del objeto de costo. Cantidad prevista La unidad de costo. Precio de costo Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Precio de costo Precio de costo por unidad. Tipo de cambio/factor de divisa Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Costos adicionales estimados El importe que especifique aquí son los costos adicionales estimados sobre el presupuesto ya estimado. Estimación para finalizar Valor de estimación para finalizar es el costo adicional previsto necesario para completar una actividad o proyecto. Estimación al finalizar El valor de Estimación al finalizar se utiliza para determinar cuál será el costo al final del proyecto. Presupuesto El importe total del presupuesto. Valor obtenido Los costos presupuestados según el progreso al final del período actual. En la mayoría de casos, LN calcula el costo ejecutado como se indica a continuación: ejecutado = importe presupuestado * progreso. Progreso físico El porcentaje de progreso. Real El importe real gastado. Variación Resultado del proyecto. Variación prevista El resultado del proyecto previsto. Precio de costo predeterminado Use esta función para leer el precio de costo predeterminado de la subcontratación en el registro que se muestra. Listar previsión de costos por objeto de costo Inicia la sesión Listar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2416m000), que lista la previsión para el resultado final. |