| # Progreso de proyectos El módulo Progreso de proyectos se utiliza para medir, registrar y controlar el progreso de un proyecto. Utilizar progreso Se puede utilizar Progreso de proyectos para registrar y controlar los datos de proyecto durante su curso. La parte de Control del módulo combina información de Progreso de proyectos para generar listados de control de proyectos e informes financieros. Estos listados se basan en cantidades e importes, y pueden presentarse para cualquier nivel de proyecto. Hay muchos criterios de selección para asegurar que las personas adecuadas reciben los datos apropiados; por ejemplo, la inclusión o exclusión de costos previstos (contabilidad de compromisos), período actual o acumulado, y con o sin resultados de previsión finales. Los presupuestos y los costos ejecutados se comparan con los datos reales. Puede ver el resultado de esta comparación. También se puede ver el costo estimado al final de un proyecto durante su ejecución. Physical progress Se puede realizar un seguimiento del progreso físico del proyecto controlando el progreso de los elementos y las actividades en el nivel de objeto de costo, para todos los tipos de costo. Puede realizar las tareas siguientes: Generate physical progress master data: Se pueden crear datos maestros de progreso para elementos y actividades en el nivel de objeto de costo. Sólo se pueden generar datos maestros si tanto el proyecto como los elementos o las actividades para ese proyecto cumplen las condiciones necesarias. Generate physical progress by element/cost object: Se puede cambiar globalmente el progreso para un rango de elementos. Se puede controlar el resultado en el módulo Progreso de proyectos. Se puede mantener el progreso de los elementos si tanto el proyecto como sus elementos cumplen las condiciones necesarias. Generate physical progress from planning: Se puede copiar el progreso de la actividad (planificación) en el progreso de actividad y de elemento (fabricación). Además, los objetos de costo se copian desde los datos de control. Print physical progress: Se puede listar un formulario que muestra los detalles de progreso para los elementos y las actividades. Se puede usar este formulario para registrar detalles in situ. Se puede introducir el progreso actual en el centro de trabajo manualmente, ya sea diaria o semanalmente. |