| # Progreso físico por elemento/costos varios (tpppc1500m000) Utilice esta sesión para enumerar el progreso para la combinación de los objetos de costo de elemento y de costos varios. Proyecto El código de proyecto. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus del proyecto. Fecha La fecha en la que se registra el progreso. Nivel de registros de progreso Este campo determina cómo se registra el progreso del tipo de costo costos varios en control de proyectos. Elemento El código de elemento. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Costos varios El código del código de costos varios. Si el campo Progreso físico de costos varios de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) se ha establecido en Objeto de costo, puede seleccionar un objeto de costo presupuestado. Si el campo se ha establecido en Código de control, puede seleccionar el código de control para un objeto de costo presupuestado. Temas relacionados costos varios Costos varios Descripción o nombre de código. Registrado como terminado Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia comparada con el presupuesto si: La casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) está seleccionada para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) está establecido en Cantidades para liquidar. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o el proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) es Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Notificado terminado no está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) está seleccionada, puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. Listar progreso físico por elemento/objeto de costo Inicia la sesión Listar progreso físico por elemento/objeto de costo (tpppc1420m000), que lista los detalles del progreso de elementos para un proyecto. Listar formulario de progreso físico de elemento Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico de elemento (tpppc1450m000), que lista un formulario que muestra detalles del progreso de los elementos. Listar formulario de progreso físico por elemento Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico por elemento (tpppc1428m000), que lista un formulario que muestra los detalles del progreso de la historia de los elementos. Listar form. progreso físico por elemento/objeto de costo Inicia la sesión Listar form. progreso físico por elemento/objeto de costo (tpppc1421m000), que lista un formulario que muestra los detalles del progreso de una combinación de elemento y objeto de costo. |