| # Utilizar el registro de progreso Durante la ejecución del proyecto, se registra el grado de finalización de todo el proyecto o de partes de él. Esta información de progreso puede formar la base para la facturación al cliente o puede utilizarse sólo para fines de control de costo. Hay dos formas de evaluar el progreso: Progreso físico. Progreso relacionado con el tiempo. El progreso físico es el progreso real que puede determinar con las cantidades terminadas. El progreso puede verse determinando el trabajo terminado. Por ejemplo, desea construir una carretera con una longitud de diez metros; si hay un metro terminado, el progreso es el 10% o 1 metro. Este tipo de progreso no contempla el tiempo y se usa para facturación. Puede facturar el progreso de producción usando uno de los métodos siguientes: valor obtenido, método de facturación de tarifa unitaria o método de factura de progreso. El vínculo entre un método de valor obtenido y el progreso es el siguiente:
    Método de valor obtenido       Progreso
    Hito                                      Hito alcanzado
    Porcentaje inicial y final          La actividad ha terminado
    Porcentaje terminado              Progreso por actividad/tipo de costo
    Nivel de esfuerzo                   No hay progreso.Valor planificado = valor obtenido
    Distribuido                             No hay progreso, el progreso es indirecto mediante la actividad vinculada
Para elementos, actividades y ampliaciones, puede registrar progreso en tres niveles: Elemento / actividad / ampliaciones. Elemento / actividad / ampliaciones por tipo de costo. Elemento / actividad / ampliaciones por objeto de costo o código de control. Este nivel depende de la elección en la definición del proyecto. Elemento: si define un elemento con la sesión Elemento (tpptc1100s000), utilice la casilla de verificación Progreso físico para indicar si desea registrar el progreso de registro del elemento. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Proyecto acumula los datos de progreso de los niveles inferiores de la estructura de elemento y los asigna al elemento. Ampliaciones: si define una ampliación con la sesión Ampliación (tpptc0110s000), utilice el campo Registro de progreso físico para indicar qué tipo de progreso desea registrar. El progreso relacionado con el tiempo es siempre una estimación del progreso. Puede especificar manualmente esta estimación en el campo Porcentaje terminado de la sesión Actividades (tppss2100m000) o mediante el paquete de programación externo. El progreso relacionado con el tiempo se puede usar para planificación. Puede calcular el valor obtenido y usarlo para accionar plazos para facturación, pero no puede facturar el progreso excepto después de generar progreso físico con la sesión Generar progreso físico según planificación (tpppc1240m000). Sólo se pueden utilizar datos de facturación para actividades en actividades del tipo Paquete de trabajo y Cuenta de control. Temas relacionados Utilizar elementos Uso de una estructura de elemento Utilizar un método de valor obtenido |