| # Fecha planificada de inicio y fecha planificada de finalización de las actividades copiadas LN calcula las fechas planificadas de inicio y de finalización de la actividad copiada en función de la siguiente fórmula: Fecha planificada de inicio = Fecha de destino + (Fecha planificada de inicio - De fecha) Fecha planificada de finalización = Fecha de destino + (Fecha planificada de finalización - De fecha) Importante Si la fecha planificada de inicio calculada no es un día laborable del calendario, se tiene en cuenta el siguiente día laborable. Nota No es necesario que las actividades planificadas se copien inmediatamente a partir de la fecha especificada en el campo Fecha planificada de inicio. Ejemplo Las siguientes actividades están disponibles para el año 2007 Planificación disponible para el año 2007 01-ene-07 01-abr-07 01-jul-07 01-oct-07 Estos son los valores de los campos Fecha planificada de inicio y Fecha planificada de finalización de la actividad de origen en la sesión Actividades planificadas (tsspc2100m000): Planificación disponible para el año 2007 01-ene-07 Fecha planificada de inicio = 01-ene-07 Fecha planificada de finalización = 01-ene-07 01-abr-07 Fecha planificada de inicio = 01-abr-07 Fecha planificada de finalización = 01-abr-07 01-jul-07 Fecha planificada de inicio = 01-jul-07 Fecha planificada de finalización = 01-jul-07 01-oct-07 Fecha planificada de inicio = 01-oct-07 Fecha planificada de finalización = 01-oct-07 Estos son los valores de los campos Fecha planificada de inicio y Fecha planificada de inicio de la sesión Copiar actividades planificadas (tsspc2280m000): De fecha = 01-ene-07 A fecha = 31-dic-07 El valor del campo Fecha planificada de inicio es 1-ene-08. La fecha planificada de inicio y la fecha planificada de finalización de la actividad copiada se calculan de la manera siguiente: Actividades copiadas 01-ene-08 Fecha planificada de inicio = 01-ene-08 Fecha planificada de finalización = 01-ene-08 01-abr-08 Fecha planificada de inicio = 01-abr-08 Fecha planificada de finalización = 01-abr-08 01-jul-08 Fecha planificada de inicio = 01-jul-08 Fecha planificada de finalización = 01-jul-08 01-oct-08 Fecha planificada de inicio = 01-oct-08 Fecha planificada de finalización = 01-oct-08 Temas relacionados Copiar actividades planificadas (tsspc2280m000) |