| # Transferir planificación de fabricación (tisfc1202m000) Utilice esta sesión para transferir la planificación de fabricación. Si crea un retraso al posponer la planificación de fabricación, puede utilizar el retraso, por ejemplo, para hacer frente a los pedidos pendientes durante la fabricación. Sólo puede utilizar esta sesión para órdenes de fabricación que tengan el estatus: Planificado Documentos listados Lanzado Para una orden de fabricación, sólo puede transferir operaciones que no se han registrado todavía como terminadas. Si desea transferir una planificación de fabricación de una orden, una o más operaciones pueden tener ya el estatus Terminada. En ese caso, se omiten las operaciones terminadas y se inicia la transferencia en la primera operación que todavía no tiene el estatus Terminada. En otras palabras, sólo puede transferir operaciones en las que todavía haya trabajo que realizar. Si una parte de la cantidad de una operación se registra como terminada y una parte de la cantidad no se ha terminado todavía, la operación se transferirá desde la Fecha de inicio de resto. Por lo tanto, la Fecha de inicio de resto cambiará. La fecha de inicio de la operación y el tiempo de cola no cambiarán, puesto que ya han transcurrido. Si transfiere la planificación de fabricación, a las fechas de orden de fabricación y a las fechas de operación les ocurre lo siguiente: Cambia la fecha de inicio de la orden de fabricación. Sin embargo, si la primera operación o más operaciones ya han terminado, la fecha de inicio de la orden de fabricación no cambia. En ese caso, se pospone la fecha de inicio de la primera operación que no ha terminado todavía. Cambia la fecha de entrega planificada de la orden de fabricación. La fecha de entrega solicitada de la orden de fabricación no cambia. Las fechas de las operaciones terminadas no cambian. Sólo puede cambiar la última fecha de finalización de una operación terminada. Cambian las fechas de las operaciones transferidas. Por lo tanto, cambia la fecha de entrega planificada de la orden de fabricación. Los métodos de movimiento de las operaciones definidas en la sesión de detalles Órdenes de fabricación (tisfc0501m000) no se tienen en cuenta para transferencia en el nivel de orden de fabricación. En el cuadro de grupo Método de movimiento de operaciones, los valores del campo Operaciones anteriores y del campo Operaciones siguientes sólo se utilizan cuando se transfieren operaciones individuales. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Planificación de órdenes de fabricación en SFC Orden de fabricación Especifique el rango de órdenes de fabricación cuyas operaciones desee retrasar. Planificador El código de usuario del empleado que planifica los artículos de planificación. Planificador de planta La persona encargada de listar, (re)programar y lanzar órdenes de fabricación, y gestionar cargas de trabajo. Grupo de rutas Una familia de artículos con atributos de ruta similares, por ejemplo, el mismo centro de trabajo, operación de ruta, estructura, etc. El usuario define un grupo de rutas como criterio de selección para órdenes de fabricación. Línea de producto Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados. Clase de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir entre diferentes familias de artículos dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados. Código de selección Datos de agrupación de artículos definibles por el usuario. Utilice los códigos de selección para seleccionar los artículos por color, diámetro, fecha de caducidad, etc. Nota Los códigos de selección sólo se utilizan con fines informativos. Selección de agrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfiere la planificación de fabricación de todas las órdenes de fabricación del grupo de órdenes de SFC que seleccione. Si alguna de las órdenes no se puede transferir, se genera un listado de errores. Temas relacionados Agrupación de órdenes Grupo de órdenes SFC Especifique el grupo de órdenes de SFC cuyas órdenes de fabricación desea transferir. Fecha actual La fecha del sistema (normalmente hoy). Dirección El método de planificación que determina en qué dirección se transfieren las fechas de planificación de fabricación. Transferir planificación a fecha La fecha a la que desea transferir la planificación de fabricación. El modo en el que la planificación de fabricación se transfiere exactamente depende de si ya ha trabajado en la orden de fabricación: Si no se registra ninguna cantidad como terminada para las operaciones de la orden de fabricación y no hay ningún tiempo imputado, la fecha en el campo Transferir planificación a fecha se considera como la fecha de inicio de la primera operación de la orden de fabricación. Dependiendo del valor del campo Dirección, se produce la planificación hacia atrás o la planificación hacia delante de la orden de fabricación, desde Transferir planificación a fecha. Si ya ha trabajado en la orden de fabricación, es decir, si las cantidades se han registrado como terminadas para una o más operaciones, y ya se ha imputado un tiempo a la orden, la fecha del campo Transferir planificación a fecha se considera como el Resto de la primera operación en la que todavía no se ha realizado ningún trabajo. Dependiendo del valor del campo Dirección, se produce la planificación hacia atrás o la planificación hacia delante de la orden de fabricación, desde Transferir planificación a fecha. Si selecciona Retrospectiva en el campo Dirección, sólo se transfieren órdenes de fabricación para las que la primera operación se inicia después de Transferir planificación a fecha. Si selecciona Prospectiva en el campo Dirección, sólo se transfieren órdenes de fabricación para las que la primera operación se inicia antes de Transferir planificación a fecha. Transferir Haga clic para llevar a cabo el proceso que ha configurado en esta sesión. |