| # Presupuesto de actividad (mano de obra) (tpptc2111s000) Utilice esta sesión para mantener líneas de presupuesto con un tipo de costo de mano de obra para la actividad, plan y proyecto seleccionados. Temas relacionados Uso de presupuestos en un proyecto Proyecto El código que identifica de manera exclusiva el proyecto. Temas relacionados proyecto Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de proyecto. Actividad El código que identifica el plan de manera exclusiva. Temas relacionados plan Actividad El código que identifica de manera exclusiva la actividad. Temas relacionados actividad Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de presupuesto de la actividad. Número de línea El código que identifica de manera exclusiva el número de línea. Mano de obra El código que identifica de manera exclusiva la mano de obra. Temas relacionados mano de obra Mano de obra La naturaleza del objeto de costo. Actividad de referencia La actividad de referencia vinculada al código de mano de obra. Utilice la flecha Explorar para efectuar un zoom a la sesión Actividad de referencia (tsacm1101s000) en LN Servicio. Cuando vincula la actividad de referencia, LN consulta los valores predeterminados de Unidad de tiempo, Valor normalizado (duración del servicio) y Tarifa de costo. Puede sobrescribir los valores correspondientes a la unidad, el valor normalizado y las tarifas de costo. Nota Sólo puede vincular actividades de referencia del tipo Servicio externo o el tipo General que no hayan vencido. Temas relacionados Integración de Proyecto con Servicio Actividad de referencia Descripción o nombre de código. Frecuencia La frecuencia con la que debe ejecutarse la actividad. Este campo se habilita cuando se vincula una actividad de referencia a la línea de presupuesto de mano de obra. Cantidad El número de unidades de mano de obra. Nota La cantidad neta predeterminada se obtiene según los cálculos siguientes: Saldo de corrección = precio de costo x cantidad neta. Por tanto, si el saldo de corrección es 100 y el precio de costo es 10, la cantidad neta predeterminada será -10. La cantidad neta predeterminada calculada suele ser un valor negativo porque entonces el saldo de corrección da como resultado un saldo de cero. Nota Cuando una actividad de referencia se vincula a la línea de presupuesto de mano de obra, el cambio de frecuencia de las líneas de presupuesto da como resultado el cambio de la cantidad como se indica en la lógica especificada a continuación: 1) Mantener líneas de presupuesto de mano de obra con la frecuencia como 10 y la cantidad como 5 PCS. 2) Modificar la frecuencia de 10 a 20. A continuación, la cantidad se actualiza a (20*5)/10 = 10 PCS. Si el usuario modifica la frecuencia de 10 a 5, la cantidad se actualiza como 5*5/10 = 2.5 PCS. Esto está conforme con la duración y la necesidad de actividad de orden de servicio. Cantidad El código que identifica de manera exclusiva la unidad. Temas relacionados unidad de medida Estatus de presupuesto El estatus de la línea de presupuesto. El estatus se toma de forma predeterminada del elemento o la actividad al que pertenece. LN diferencia estos estatus: Libre: se han registrado los datos generales de una línea de presupuesto y pueden cambiarse. Real: puede cambiar los datos de presupuesto y generar los datos de control. También puede registrar la historia de presupuesto. Final: los datos de presupuesto ya no se pueden cambiar. Sólo puede añadir o cambiar las líneas de presupuesto mediante corrección presupuestaria. También puede registrar la historia de presupuesto efectivo. Valor normalizado El tiempo de fabricación necesario para la realización de una unidad de mano de obra. Temas relacionados valor normalizado Fecha de presupuesto La fecha que las transacciones de divisa consideran la fecha de referencia. Temas relacionados fecha de presupuesto Tarifa de costo El importe de costo. Tarifa de costo La tarifa de costo. / La unidad de la tarifa de costo. Tarifa salarial defin. La tarifa de costo final. Importe de costo Importe de costo. Importe propio La divisa propia para el importe de costo. Importe propio El importe de costo en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa. Empleado El código de empleado. Gremio El gremio. Nombre El nombre de la corrección. Número de secuencia de línea de subcontratación En el caso de subcontratar mano de obra, se establece una relación desde este campo con una línea de presupuesto en la sesión Presupuesto de actividad (subcontratación) (tpptc2113s000). Temas relacionados subcontratación Número de secuencia de línea de subcontratación Tipo de objeto de costo que representa servicios adquiridos a un tercero para usarlos en un proyecto. Componente de costo El código que identifica de manera exclusiva el componente de costo. Temas relacionados componente de costo Ampliación El código que identifica de manera exclusiva la ampliación. Temas relacionados ampliación Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad actual tiene un texto asociado, que puede ver haciendo clic en el botón Texto de la barra de herramientas. Saldo La diferencia entre el presupuesto original, no corregido, y el presupuesto corregido. Tarifa de venta La divisa del partner. Tarifa de venta La tarifa de venta sólo es útil si utiliza una ampliación del tipo Cambio de alcance y un método de facturación Costos presupuestados porque entonces la factura se basa en los costos presupuestados calculados con la tarifa de venta. Importe de venta El importe de venta total de la línea de presupuesto. Tipo de cambio/factor de divisa La tarifa de costo. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa. Importe propio La tarifa de costo. Importe propio La tarifa de costo. Fecha de inicio La fecha de inicio relacionada con el plan de proyecto. Temas relacionados plan Fecha de finalización La fecha de finalización de la línea de presupuesto que forma parte del plan de proyecto. La fecha se utiliza cuando actualiza asignaciones para Control de Personal. Si deja el campo de la fecha vacío, la asignación se vuelve recurrente. Vínculo de programación El vínculo de programación. Vínculo de programación El proyecto ESP vinculado. Orden de servicio Las órdenes de servicio vinculadas al proyecto. Estatus de orden de servicio El estatus de la orden de servicio. Orden de servicio El número de línea de actividad de la orden de servicio. Estatus de número de línea de actividad El estatus de la línea de actividad. Tarifa de costo Recupera la tarifa de costo estándar. Tarifa de venta Recupera el precio de venta del objeto de costo. LN usa este precio en la línea de factura. Tarifa final Define la tarifa de costo de todas las líneas de presupuesto, definidas como Precio final, como la tarifa de costo final. Tarifa costo activ. ref. Selecciona la tarifa de costo de la actividad de referencia definida en LN Servicio. Listar presupuestos de actividad Inicia la sesión Listar presupuestos de actividad (tpptc2410m000), que lista los detalles del presupuesto de la actividad. |