| # Control por proyecto/equipamiento (tpppc4515m000) Utilice esta sesión para controlar los proyectos que se ejecutan. El control de costo real se agrega en el nivel de código de control de proyecto/equipamiento. Se trata de una en un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para el control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Cómo LN calcula el Utilizar consultas de control y listados Proyecto El código que identifica el proyecto. Divisa La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto en un sistema de divisas dependiente como en uno independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R>. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias. Divisa La divisa o la descripción de la divisa. Generado La fecha en que se creó el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo. Código de control El código de control se utiliza para el nivel más detallado del control de costo. Presupuesto total El importe presupuestado mostrado en los datos de control. Ejecutado Los costos permitidos al final del período actual. Incluir compromisos reales El costo real incluye los compromisos. Variación con compromisos El resultado incluye los compromisos. Real sin compromisos Los reales no incluyen los compromisos. Variación sin compromisos El resultado es sin compromisos. Presupuesto Cantidad total presupuestada, tal como se muestra en los datos de control. Ejecutado La cantidad permitida al final del período actual. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluyendo los pagos anticipados) contabilizada en la historia para todos los períodos hasta el actual. Período actual El año del período de control de costo real. / El período para el control de costo real Incluir compromisos reales No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Valor obtenido inc. compromisos Los costos en los que puede incurrirse en el período actual. Real sin compromisos Los costos reales (sin los compromisos) contabilizados en la historia para el período actual. Valor obtenido exc. compromisos El importe permitido sin incluir compromisos. Variación sin compromisos No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Cantidad real con compromisos No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Valor obtenido inc. compromisos La cantidad que se puede fabricar en el período actual. Variación con compromisos No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluidos los pagos anticipados) contabilizada en la historia para el período actual. Valor obtenido exc. compromisos La cantidad permitida excluidos los compromisos. Costos reales El importe real. Variación El importe de resultado. Previsión de costos El costo previsto. Cantidad prevista La cantidad adicional prevista para el final del proyecto, anticipada para el final del período actual. |