| # Utilizar la previsión de costos LN usa uno de los métodos siguientes para previsión de costos de proyecto. El método viene determinado por la lista Método de previsión principal de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0500m000): Estimación al finalizar (EAC): el costo total previsto al final del proyecto. Estimación para finalizar [ETC] el costo previsto para el trabajo restante. Costos adicionales estimados (EEC): El costo adicional estimado para todos los trabajos restantes que no se ha presupuestado todavía. La decisión del método de previsión principal origina distintas representaciones de la previsión en: Consultas de control (tpppc4850m000). Medición de rendimiento (tpppc5840m000). Medición de rendimiento mediante EVM (gráfico) (tppss0702m000). Consultar análisis económico (gráfico) (tppss0701m000). Generar resultados financieros provisionales (tpppc2260m000). Si el método de previsión principal es la estimación al finalizar (EAC): El costo adicional estimado (EEC) no se muestra durante la entrada de la estimación al finalizar (EAC). La variación al finalizar (VAC) en la sesión Consultas de control (tpppc4850m000), la sesión Medición de rendimiento (tpppc5840m000) y la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (gráfico) (tppss0702m000) es: Presupuesto al finalizar (BAC) - Estimación al finalizar (EAC). La previsión de costos de la sesión Consultas de control (tpppc4850m000) muestra la cantidad prevista y el importe de previsión especificado. La estimación al finalizar (EAC) de la sesión Medición de rendimiento (tpppc5840m000) y la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (gráfico) (tppss0702m000) muestra el importe de previsión especificado. El importe de previsión especificado se puede mostrar como costo planificado en la sesión Consultar análisis económico (gráfico) (tppss0701m000). La estimación al finalizar (EAC) especificada se transfiere a una cifra de estimación para finalizar (ETC). Se ha utilizado el cálculo siguiente: Estimación para finalizar (ETC) = Estimación al finalizar (EAC) - Reales. En la sesión tpppc2260m000, se tiene en cuenta el importe de previsión. La estimación al finalizar (EAC) especificada se transfiere a una estimación para finalizar (ETC). Se ha utilizado el cálculo siguiente: Estimación para finalizar (ETC) = Estimación al finalizar (EAC) - Reales. Si el método de previsión principal es la estimación para finalizar (ETC): El costo adicional estimado (EEC) no se muestra durante la entrada de la Estimación para finalizar (ETC). La variación al finalizar (VAC) de la sesión Consultas de control (tpppc4850m000), la sesión Medición de rendimiento (tpppc5840m000) y la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (gráfico) (tppss0702m000) es: Presupuesto al finalizar (BAC) - Estimación para finalizar (ETC)- Costos reales. La sesión Consultas de control (tpppc4850m000) muestra la cantidad prevista y el importe de previsión especificados. La estimación al finalizar (EAC) de la sesión Medición de rendimiento (tpppc5840m000) y la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (gráfico) (tppss0702m000) se calcula a partir del importe de previsión especificado. La fórmula utilizada en este cálculo es Estimación al finalizar (EAC) = Reales + Estimación para finalizar (ETC). En la sesión Consultar análisis económico (gráfico) (tppss0701m000), el importe de previsión de la estimación para finalizar (ETC) especificado se puede mostrar como costo planificado. En la sesión Generar resultados financieros provisionales (tpppc2260m000), se puede tener en cuenta el importe de previsión de la estimación para finalizar (ETC). Si el método de previsión principal es Costos adicionales estimados (EEC): Durante la entrada de la previsión, no se calculan los valores de los otros métodos de previsión y se muestran como cero. La variación al finalizar (VAC) de las sesiones Consultas de control (tpppc4850m000), Medición de rendimiento (tpppc5840m000) y Medición de rendimiento mediante EVM (gráfico) (tppss0702m000) es Variación de costo (CV) - Costo adicional estimado (EEC). Donde Variación de costo (CV) es Ejecutado (BCWP) - Reales. La previsión de costos de la sesión Consultas de control (tpppc4850m000) muestra la cantidad prevista y el importe de previsión especificado. La estimación al finalizar (EAC) de la sesión Medición de rendimiento (tpppc5840m000) y la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (gráfico) (tppss0702m000) no se puede calcular y se establece en cero. En la sesión Consultar análisis económico (gráfico) (tppss0701m000), el importe de previsión del costo adicional estimado (EEC) especificado se puede mostrar como costo planificado adicional en la parte superior del presupuesto. En la sesión Generar resultados financieros provisionales (tpppc2260m000), se puede tener en cuenta el importe de previsión del costo adicional estimado (EEC) especificado. |