| # Utilizar un presupuesto descendente El costo total del proyecto, subdividido para actividades individuales, en función de los costos históricos y otras variables del proyecto. El objetivo de un presupuesto descendente es obtener un resumen de las posibilidades de presupuesto y ver si el proyecto es factible desde un punto de vista presupuestario. Para trabajar con este presupuesto, debe crear un presupuesto decalado en el tiempo o iniciar un presupuesto ascendente detallado. Se utiliza un presupuesto descendente para distribuir importes en una estructura de actividad. La restricción de un presupuesto descendente es que se utiliza la comprobación de importe en elementos de nivel inferior para el importe distribuido y, por lo tanto, no puede especificar importes de nivel inferior que sean superiores al importe distribuido. Decalar en el tiempo el presupuesto descendente Si no se puede determinar ni el presupuesto para cada actividad, ni el costo para cada actividad individual, pero se conoce el importe distribuido, debe empezar un proyecto con un presupuesto descendente. Para la versión de presupuesto descendente, especifique el importe del contrato, la cuota de beneficio y la cuota de gestión, y el importe del contrato restante es entonces el importe distribuido. Puede utilizar este importe para el presupuesto. En la versión de presupuesto descendente, la estructura de actividad está vinculada en la sesión Generar estructura y presupuesto descendente (tpptc5210m000) y puede distribuir el importe distribuido entre las actividades en la sesión Datos de presupuesto descendente (tpptc5510m000). La versión tiene una estructura derivada. Puede especificar datos nuevos en una nueva versión si la versión preliminar es Final. Decalar en el tiempo el presupuesto ascendente Puede decalar en el tiempo el presupuesto de actividad ascendente con una copia descendente del presupuesto ascendente. En consecuencia, el presupuesto ascendente pasa a estar decalado en el tiempo. Temas relacionados Utilizar un presupuesto ascendente Utilizar un presupuesto decalado en el tiempo Utilizar importes distribuidos |