| # Progreso físico por elemento/equipamiento (tpppc1124s000) Utilice esta sesión para mantener el progreso para la combinación del elemento y el objeto de costo equipamiento. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso Proyecto El código de proyecto. Proyecto El estatus actual del proyecto. Fecha Se especifica la fecha de progreso para ese proyecto en particular y su elemento o actividad. Elemento El código de elemento. Equipamiento El código de equipamiento. Si el campo Progreso físico de equipamiento de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) se ha establecido en Objeto de costo, puede seleccionar un objeto de costo presupuestado. Si este campo se ha establecido en Código de control, puede seleccionar el código de control de un objeto de costo presupuestado. Temas relacionados equipamiento Progreso físico de equipamiento Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Equipamiento se registra por objeto de costo o por código de control. Cantidad de presupuesto Cantidad presupuestada del equipamiento. Cantidad de presupuesto Una parte independiente en términos contables de la organización que consta de entidades, como por ejemplo departamentos, centros de trabajo, almacenes y proyectos. Las entidades de la unidad empresarial deben pertenecer a la misma compañía logística, aunque este tipo de compañía puede contener diversas unidades empresariales. Una unidad empresarial está vinculada a una sola compañía contable. Si lleva a cabo transacciones logísticas entre unidades empresariales, éstas se contabilizan en las compañías contables a las que cada unidad empresarial está vinculada. Puede definir las relaciones entre las unidades empresariales y, por tanto, la transferencia de mercancías que puede producirse entre las unidades empresariales. Para utilizar la facturación y la fijación de precios entre las unidades empresariales, debe vincular las unidades empresariales a los partners internos. Puede utilizar las unidades empresariales para llevar la contabilidad financiera por separado para partes de la empresa. Por ejemplo, puede definir unidades empresariales para partes separadas de la organización que pertenecen a una compañía logística, pero que están ubicadas en países distintos. La contabilidad de cada unidad empresarial se efectúa en la divisa nacional de cada país y en la compañía contable vinculada a la unidad empresarial. Terminado Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo se puede notificar como terminado aunque el progreso no sea el 100%, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia contra el presupuesto, siempre y cuando: La casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) está seleccionada para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) es Cantidades para liquidar. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o el proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) es Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado no está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) está seleccionada, puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. Progreso físico [cantidad] Progreso del objeto de costo o código de control seleccionado, expresado como cantidad o tiempo. |