| # Progreso físico por actividad/costos varios (tpppc1144s000) Utilice esta sesión para mantener el progreso para la combinación de los objetos de costo actividad y costos varios. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso Proyecto El código que identifica el proyecto. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de proyecto. Fecha Se especifica la fecha de progreso para ese proyecto en particular y su elemento o actividad. Actividad El código de actividad. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Costos varios El código de costos varios. Descripción Descripción o nombre de código. Nivel de registros de progreso El nivel en el que se registra el progreso para el tipo de costos varios en control de proyectos, por objeto de costo o por código de control. Es un campo de consulta. Terminado Indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia comparada con el presupuesto si: La casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) está seleccionada para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) está establecido en Cantidades para liquidar. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. |