| # Rendimiento general del contrato El gráfico de rendimiento general del contrato es una métrica de tipo semáforo que proporciona una vista gráfica del rendimiento general del contrato. Semáforos indicadores Beneficio actual Verde El beneficio actual es positivo. Rojo El beneficio actual es negativo. Beneficio esperado Verde El beneficio esperado es positivo. Rojo El beneficio esperado es negativo. Análisis de rentabilidad del contrato Para mantener los datos de beneficios del contrato, en este gráfico se utilizan los indicadores clave Beneficio actual, Beneficio esperado y Beneficio planificado. Estas métricas se calculan como: Beneficio actual = Ingresos reconocidos - Costo de ventas Beneficio esperado = Importe del contrato - Presupuesto estimado al finalizar Beneficio planificado = Importe de contrato - Importe de presupuesto Ingresos reconocidos = Suma de todos los resultados de ingresos provisionales por línea de contrato Costo de ventas = Suma de todos los resultados de costos provisionales por línea de contrato Importe de contrato = Suma de todos los importes de línea de contrato Presupuesto estimado al finalizar (EAC) = Suma de todos los importes EAC para los proyectos vinculados a la línea de contrato Si el beneficio actual es negativo, el indicador del semáforo es rojo, lo que indica la posibilidad de pérdidas y que el usuario debe emprender alguna acción. Si el beneficio esperado es inferior al beneficio planeado, el indicador del semáforo es rojo. Si el beneficio esperado es igual o mayor que el beneficio planificado, el indicador del semáforo es verde. |