<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tp/pss/tppss0701m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Projekt-Cash-Flow abfragen (tppss0701m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm stellen Sie die Entwicklung von Kosten und Erlösen während der Projektausführungszeit grafisch dar. Durch Analyse der Kosten und Erlöse innerhalb einer bestimmten Periode können Sie in der Zukunft eine Planung der benötigten oder verbleibenden Beträge aufstellen.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die zugehörigen Optionen anzuzeigen.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Sie können nur die Plankosten eines <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#ActiviBudget_tp" role="glossary">Aktivitätenbudgets</Link> verwenden.</ListItem>
               <ListItem>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0701m000#budg.cost" role="manual">Plankosten</GUIRef> nicht markiert ist, können Sie Plankosten nicht über die Aktivität verteilen.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <Paragraph>Das Diagramm zeigt eine Kostenlinie und eine Erlöslinie. Beide Linien bestehen zum Teil aus Istbeträgen und zum Teil aus Planbeträgen. Vor dem Bezugsdatum werden die Istkosten und -erlöse gezeigt. Nach dem Stichtag werden die Plankosten und -erlöse einschließlich der Prognose gezeigt.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000323" role="manual">Erfassen einer Kostenprognose</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="budg.cost">
         <Header>
            <Title>Plankosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Plankosten des Aktivitätenbudgets angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="forc.cost">
         <Header>
            <Title>Mit Prognose</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Prognosen bei den Plankosten berücksichtigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="real.cost">
         <Header>
            <Title>Istkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Istkosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cost.item">
         <Header>
            <Title>Materialkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Materialkosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="distr.cost.item">
         <Header>
            <Title>Materialkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Materialkosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cost.task">
         <Header>
            <Title>Lohnkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Lohnkosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="distr.cost.task">
         <Header>
            <Title>Lohnkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die gesamten Plankosten über die Dauer der Aktivität verteilt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die gesamten Plankosten dem Beginn der Aktivität zugeordnet.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cost.cequ">
         <Header>
            <Title>Einsatzmittelkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Einsatzmittelkosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="distr.cost.cequ">
         <Header>
            <Title>Einsatzmittelkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Einsatzmittelkosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cost.csub">
         <Header>
            <Title>Fremdleistungskosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Fremdleistungskosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="distr.cost.csub">
         <Header>
            <Title>Fremdleistungskosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Fremdleistungskosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cost.cico">
         <Header>
            <Title>Sonstige Kosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die sonstigen Kosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="distr.cost.cico">
         <Header>
            <Title>Sonstige Kosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die sonstigen Kosten angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cost.surc">
         <Header>
            <Title>Zuschläge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Zuschläge angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="distr.cost.surc">
         <Header>
            <Title>Zuschläge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Zuschläge angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="budg.revn">
         <Header>
            <Title>Plan-Erlöse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Planerlöse angezeigt.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Planerlöse werden aus den Anzahlungen und Teilzahlungen erzielt. Anzahlungsbeträge werden am Starttermin der Aktivität angezeigt.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="forc.revn">
         <Header>
            <Title>Mit Prognose</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Prognosen bei den Planerlösen berücksichtigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="real.revn">
         <Header>
            <Title>Ist-Erlöse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Isterlöse angezeigt.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Ist-Erlöse werden erfasst, wenn die Projektdaten mit Hilfe des Programms <Link href="/baanerp/tp/pin/tppin4200m000" role="session">Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000)</Link> übertragen werden.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cprj.f">
         <Header>
            <Title>Projekt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000063" role="glossary">Projekte</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cprj.t">
         <Header>
            <Title>Projekt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000063" role="glossary">Projekte</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="budg.ccal">
         <Header>
            <Title>Version der Kostenanalyse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Kostenanalyse-Version des Aktivitätenbudgets, für das Sie Kosten erfassen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="time.unit">
         <Header>
            <Title>Zeiteinheit</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie die Zeiteinheit aus, die Sie im Diagramm verwenden möchten.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert der Zeiteinheit ist in Webtop aufgrund von Tools-Problemen in Diagrammen zur Zeit auf "Tag" beschränkt. Die Angaben in den Feldern "Von" und "Bis" können jedoch tägliche, wöchentliche oder monatliche Werte sein. LN zeigt die Daten am <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0701m000#ref.date" role="manual">Stichtag</GUIRef> an.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ref.date">
         <Header>
            <Title>Stichtag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Stichtag muss zwischen dem geplanten Beginn und dem geplanten Ende des Projekts liegen. Wenn die Prognose und die Istkosten für eine begonnene Aktivität angegeben sind, gilt folgendes Beispiel:</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> 
               <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" height="280" width="672"
                         SRC="../images/tr_graph_reference_date.gif"
                         alt="[...]"/>
            </Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Das Diagramm zeigt eine bis 274 steigende Kurve, die folgendermaßen berechnet wird:</ListIntro>
               <ListItem>Zum Stichtag beträgt das freie Budget nur 30, d.h. 125 geteilt durch die Aktivitätsdauer in Tagen mal der Tagesanzahl vom Stichtag links bis zum Ende der Aktivität, also: (125/91)*22.</ListItem>
               <ListItem>Die Prognose beträgt 144, d.h. 150 geteilt durch die Tage der gültigen Prognose der Aktivität mal der ab Stichtag verbleibenden Tagesanzahl: (150/23)*22.</ListItem>
               <ListItem>Die Istkosten werden am 08.12.2010 freigegeben.</ListItem>
               <ListItem>Die Formel lautet: Istdaten + Prognose + Budget = 100 + 144 + 30 = 174</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Liegt die Prognose zeitlich vor dem Startdatum der Aktivität, so zählt sie ab dem Startdatum der Aktivität. Wenn Sie Zahlungsbedingungen verwenden, beeinflusst die Versatzbildung die Budgetfreigabe.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>