<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ti/pcs/tipcs2130m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>PCS-Projektdaten (tipcs2130m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie allgemeine Projektdaten an.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sie können Projektdaten im Unterprogramm verwalten. Diese Daten beziehen sich auf die Logistikaktionen und die finanziellen Auswirkungen eines kundenspezifischen Bedarfs.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2130m000" role="session">PCS-Projektdaten (tipcs2130m000)</GUIRef> mit der Zoom-Option geöffnet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000175" role="manual">PCS-Projektarten</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tipcs030.cprj">
         <Header>
            <Title>PCS-Projekt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/opol#on.order" role="option">Auf Auftrag</GUIRef> ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen:</ListIntro>
               <ListItem>Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne)</ListItem>
               <ListItem>Projektplanung (Aktivitätenplanung)</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000175" role="manual">PCS-Projektarten</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.psts">
         <Header>
            <Title>PCS-Projektstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status des PCS-Projekts. Dieser Status, der in den meisten Programmen angezeigt wird, gibt den Fortschritt des Projekts an. Abhängig vom Projektstatus können manche Programm nicht bzw. noch nicht ausgeführt werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.psta">
         <Header>
            <Title>PCS-Projektphase</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die aktuelle Ausführungsphase des Projekts. Geben Sie die Phasen im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2110m000" role="session">PCS-Projektphasen (tipcs2110m000)</GUIRef> ein.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.cbdg">
         <Header>
            <Title>Voranschlag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Projekt der Projektart <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000082" role="glossary">Voranschlag</Link>, aus dem das eigentliche PCS-Projekt stammt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.soco">
         <Header>
            <Title>Fertigstellungsgrad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Prozentsatz, zu dem die Arbeit am PCS-Projekt abgeschlossen ist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der Prozentsatz, den Sie in diesem Feld eingeben, wird im Feld <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3190m000#tipcs390.pocm" role="formfield">Fertigstellungsgrad (manuell)</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3190m000" role="session">Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt (tipcs3190m000)</GUIRef> angegeben. Der Prozentsatz kann bei der Berechnung der Erlöserkennung zur Ermittlung der vorläufigen Selbstkosten und Erlöse für ein PCS-Projekt verwendet werden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000370" role="manual">Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000371" role="manual">Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.intp">
         <Header>
            <Title>Investitionsprojekt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Interne Projekte werden zur Zusammenfassung von Kosten, z. B. für Garantien, Produktentwicklung und Investitionen, verwendet. Diese Projekte dürfen nicht in die Arbeit-in-Umlauf (AiU) integriert werden, sondern müssen auf separate Bestands- bzw. Erfolgskonten im Hauptbuch gebucht werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Projekt um ein internes Projekt. Die Folge:</ListIntro>
               <ListItem>Es können keine VK-Aufträge erstellt werden.</ListItem>
               <ListItem>Es erfolgen keine Finanz-Buchungen für die Kombination aus PCS und vorkalkulierten Selbstkosten oder für die Kombination aus PCS und den nachkalkulierten Werten der Selbstkosten.</ListItem>
            </List>
            <List>
               <ListIntro> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, handelt es sich bei dem Projekt um ein externes Projekt. Die Folge:</ListIntro>
               <ListItem>VK-Aufträge können erstellt werden.</ListItem>
               <ListItem>Finance-Buchungen können für eine Kombination aus PCS und vorkalkulierten Selbstkosten (mit dem Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> durchgeführt werden.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Dieses Feld können Sie nicht ändern, wenn eine oder mehrere Finanz-Buchungen bereits verarbeitet werden.</ListItem>
               <ListItem>Darüber hinaus kann ein internes Projekt nicht mit einer VK-Auftragsposition im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000" role="session">VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000)</GUIRef> verknüpft werden.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/integrations/400000" role="manual">Integration - Übersicht</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.erev">
         <Header>
            <Title>Erwarteter Erlös</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Über dieses Kontrollkästchen wird angegeben, ob für das Projekt Umsatz erwartet wird. Anhand dieses Ergebnisses wird festgelegt, wann und wie die VK-Herstellkostenbuchungen durchgeführt werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Buchungen der VK-Herstellkosten auf der Grundlage des tatsächlichen Umsatzes erstellt. Handelt es sich um tatsächlichen Umsatz, werden die korrekten VK-Herstellkostenbuchungen bei der nächsten Herstellkostenberechnung für das Projekt generiert.</Paragraph>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Buchungen der VK-Herstellkosten auf der Grundlage der Projektteile erstellt. Sind VK-Aufträge für ein Projekt vorhanden, für das bereits die Fakturierung stattgefunden hat, oder liegen keine VK-Aufträge vor, werden Buchungen für die VK-Herstellkosten des Projekts für alle Projektteile bei der nächsten Herstellkostenberechnung durchgeführt.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.ncac">
         <Header>
            <Title>Net-Change Nachkalkulierte Kosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden nach der letzten Berechnung der nachkalkulierten Herstellkosten im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> Finanz-Buchungen für dieses Projekt erfasst. Bei einer Net-Change-Berechnung der nachkalkulierten Herstellkosten überspringt LN die Projekte, bei denen dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, weil sich die nachkalkulierten Herstellkosten seit der letzten Berechnung nicht verändert haben.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> die nachkalkulierten Herstellkosten berechnen, entfernt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens. Wenn für ein Projekt eine Finanz-Buchung erfasst wurde, markiert LN das Kontrollkästchen für dieses Projekt.</Paragraph>
            <Paragraph>Zum Durchführen einer Net-Change-Berechnung der nachkalkulierten Herstellkosten markieren Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000#net.calc" role="manual">Nur Net-Change</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.pocm">
         <Header>
            <Title>Verfahren Fertigstellungsgrad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit Hilfe der Erlöserkennung können Sie die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse eines PCS-Projekts berechnen. Die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse basieren auf dem Prozentsatz, zu dem die Arbeit am PCS-Projekt abgeschlossen ist. In diesem Feld müssen Sie festlegen, wie der Fertigstellungsgrad für das PCS-Projekt ermittelt wird.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm" role="domain">Verfahren Fertigstellungsgrad</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000370" role="manual">Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000371" role="manual">Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.intc">
         <Header>
            <Title>Vorläufige Ergebnisse nach Kostenkomponente buchen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit Hilfe der Erlöserkennung können Sie die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse eines PCS-Projekts berechnen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die vorläufigen Selbstkosten nach detaillierter Kostenkomponente angegeben. Sie können die detaillierten vorläufigen Selbstkosten im Programm <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3191m000" role="session">Selbstkosten nach Kostenkomponente (tipcs3191m000)</Link> abfragen.</Paragraph>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die vorläufigen Selbstkosten nicht nach detaillierter Kostenkomponente angegeben. Stattdessen werden die vorläufigen Selbstkosten auf die Kostenkomponente gebucht, die im Feld <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2130m000#tipcs030.incp" role="manual">Kostenkomponente für vorläufige Buchungen</GUIRef> angegeben wurde.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
            <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ti/P000010_int_result_cost_comp" role="manual">Vorläufige Ergebnisse nach Kostenkomponente</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000370" role="manual">Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000371" role="manual">Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.incp" OtherIDs="tcmcs048.dsca">
         <Header>
            <Title>Kostenkomponente für vorläufige Buchungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Kostenkomponente, auf die die vorläufigen Selbstkosten gebucht werden. Sie können nur dann eine Komponente eingeben, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2130m000#tipcs030.intc" role="manual">Vorläufige Ergebnisse nach Kostenkomponente buchen</GUIRef> markiert ist.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000370" role="manual">Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000371" role="manual">Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS)</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.crfc">
         <Header>
            <Title>Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle mit dem PCS-Projekt verbundenen Selbstkosten und Erlöse auf die kaufmännische Firma der zu dem PCS-Projekt gehörenden <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000053" role="glossary">Abteilung für Auftragsbearbeitung</Link> gebucht.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden alle mit dem PCS-Projekt verbundenen Selbstkosten und Erlöse auf die kaufmännischen Firmen des Kundendienstes, der VK-Abteilung, und/oder des Lagers gebucht.</Paragraph>
            <Paragraph>Der Standardwert für dieses Feld wird vom entsprechenden Feld im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0100m000" role="session">Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie die Markierung aufheben, können Sie das Kontrollkästchen nicht erneut markieren. Vor der erneuten Markierung des Kontrollkästchens könnten Sie mit dem PCS-Projekt verbundene Selbstkosten und Erlöse auf kaufmännische Firmen gebucht haben, die nicht mit der kaufmännischen Firma des PCS-Projekts identisch sind, was nicht erlaubt ist, wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist.</Paragraph>
         </Note>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000435" role="manual">Selbstkosten und Erlösbuchungen für PCS-Projekte in einer firmenübergreifenden Umgebung</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.dstr">
         <Header>
            <Title>Grundlage für Selbtkostenverteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0100m000#tipcs000.crfc" role="formfield">Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts</Link> nicht markiert ist, werden die allgemeinen Selbstkosten auf mehrere Abteilungen - und nicht nur auf die Abteilung für die Auftragsbearbeitung des PCS-Projekts - verteilt. Anhand dieses Feldes können Sie festlegen, ob Sie die Verteilung der Selbstkosten manuell in das Programm <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3110m000" role="session">Selbstkostenverteilung PCS-Projekt(tipcs3110m000)</Link> eingeben möchten oder ob LN die Verteilung der Selbstkosten basierend auf dem Erlös des VK-Auftrags, des Service-Auftrags und/oder des Lagerauftrags berechnen soll.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der Standardwert für dieses Feld wird vom entsprechenden Feld im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0100m000" role="session">Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/ti/domains/pcs.distr" role="domain">Grundlage für Selbtkostenverteilung</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000435" role="manual">Selbstkosten und Erlösbuchungen für PCS-Projekte in einer firmenübergreifenden Umgebung</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.tpsr">
         <Header>
            <Title>Umbuchung zwischen PCS-Projekten wird als Verkauf betrachtet</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, resultiert die Umbuchung von Artikeln von einem PCS-Projekt (dem Ursprungsprojekt) in ein anderes (dem Zielprojekt) in einem Erlös im Ursprungsprojekt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, resultiert die Umbuchung von Artikeln von einem PCS-Projekt (dem Ursprungsprojekt) in ein anderes (dem Zielprojekt) in einer Negativbuchung von Materialkosten im Ursprungsprojekt. Sie können eine solche Negativbuchung als Korrektur der nachkalkulierten Kosten im Ursprungsprojekt ansehen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.bkcs">
         <Header>
            <Title> PCS-Projektbuchungen am Tagesdatum buchen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, das in das betreffende Feld im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0100m000" role="session">Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000)</GUIRef> eingegeben wurde, wird immer dann hierhin kopiert, wenn ein PCS-Projekt erstellt wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird beim Buchen von Kosten das Tagesdatum verwendet.</Paragraph>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss ein Datum im Feld <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2130m000#tipcs030.bkdt" role="manual">Buchungsdatum Herstellkosten/VK-Umsatz</GUIRef> eingegeben werden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.bkdt">
         <Header>
            <Title> Buchungsdatum Herstellkosten/VK-Umsatz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Herstellkosten und der VK-Umsatz beim Projektabschluss eingegeben werden müssen. Der Wert dieses Feldes kann während der Ausführung des Programms <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2250m000" role="session">PCS-Projekt abschließen (tipcs2250m000)</GUIRef> überschrieben werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.tinv">
         <Header>
            <Title>Fakturierter Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Gesamtrechnungsbetrag für das betreffende Projekt. Wenn es ein Hauptprojekt ist, werden die fakturierten Beträge für die Teilprojekte automatisch im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> im Hauptprojekt verdichtet.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der Rechnungsbetrag wird während der Projektkostenkalkulation im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> und im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2250m000" role="session">PCS-Projekt abschließen (tipcs2250m000)</GUIRef> aktualisiert.</Paragraph>
            <Paragraph>Der Betrag setzt sich aus allen VK-Aufträgen, Service-Aufträgen und Lageraufträgen auf Lieferseite des Projekts zusammen, für die im Modul <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> Rechnungen gedruckt wurden.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn das Verfahren für den Fertigstellungsgrad <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm#none" role="option">---</GUIRef> lautet, was bedeutet, dass keine Erlöserkennung verwendet wird, wird der fakturierte Prozentsatz basierend auf diesem Betrag und dem erwarteten Gesamt <Link href="/baanerp/ts/glossary/glossary#Revenue_ts" role="glossary">erlös</Link> berechnet. Dieser Prozentsatz wird dann als Grundlage für die Buchung der Selbstkosten für nicht abgeschlossene Projekte verwendet.</Paragraph>
            <Paragraph>Die Buchungen der vorläufigen Selbstkosten basieren auf dem Prozentsatz der vorläufigen Selbstkosten im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3190m000" role="session">Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt (tipcs3190m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cprj.ccur">
         <Header>
            <Title>Fakturierter Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">Währung</Link>, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.plcd">
         <Header>
            <Title>Planungsalgorithmus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Planungsalgorithmus gibt an, ob Start- oder Fertigstellungsdatum innerhalb der Netzplanung für das Projekt als fest betrachtet werden sollen.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Einen Planungsalgorithmus können Sie nur bei Haupt- oder Einzelprojekten auswählen. Ein Teilprojekt übernimmt automatisch die Planungsdaten des Hauptprojekts.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.sdat">
         <Header>
            <Title>Beginn am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das gewünschte oder geplante Startdatum des Projekts. Dieses Datum wird von der <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#NetworPlanni_ti" role="glossary">Netzplanung</Link> verwendet oder ermittelt.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Ein Startdatum können Sie nur in folgenden Fällen eingeben:</ListIntro>
               <ListItem>Bei dem Projekt handelt es sich um ein Haupt- oder Einzelprojekt.</ListItem>
               <ListItem>Es wurde das Planungsverfahren Vorwärtsplanung ausgewählt.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000178" role="manual">Netzplantechnik</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.ddat">
         <Header>
            <Title>Fertigstellung am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das gewünschte oder geplante Fertigstellungsdatum für das Projekt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Sie können ein Lieferdatum nur in folgenden Fällen eingeben:</ListIntro>
               <ListItem>Bei dem Projekt handelt es sich um ein Haupt- oder Einzelprojekt.</ListItem>
               <ListItem>Es wurde das Planungsverfahren Rückwärtsplanung ausgewählt.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.acdt">
         <Header>
            <Title>Aktualisiert am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Herstellkosten und Bewertungspreise für das PCS-Projekt im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> berechnet und aktualisiert wurden. Beachten Sie, dass das Aktualisierungsdatum von Gültigkeitsbeginn der Herstellkostenberechnung abweichen kann. Sie müssen den Gültigkeitsbeginn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000)</GUIRef> angeben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.cldt">
         <Header>
            <Title>Abgeschlossen am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem das PCS-Projekt abgeschlossen wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.defc">
         <Header>
            <Title>Endgültig abgeschlossen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Finanz-Buchungen für das Projekt durch das Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3200m000" role="session">Finanz-Buchungen nach PCS-Projekt löschen (tipcs3200m000)</GUIRef> gelöscht. Sie können den Projektstatus nicht mehr zurücksetzen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.ecpr">
         <Header>
            <Title>H</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der insgesamt vorkalkulierte Kapazitätsbedarf für das Projekt. Mit dem Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Netzplanung generieren (tipcs4210m000)</GUIRef> wird dieser Wert auf Grundlage des vorkalkulierten Kapazitätsbedarfs pro Aktivität automatisch ermittelt. Bei Hauptprojekten wird der vorkalkulierte Kapazitätsbedarf der Teilprojekte automatisch im Hauptprojekt verdichtet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.ecpa">
         <Header>
            <Title>[Std]</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der insgesamt verdichtete Kapazitätsbedarf für das Projekt. Mit dem Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4201m000" role="session">Vorkalkulierte Kapazität in PCS-Projekt verdichten (tipcs4201m000)</GUIRef> wird dieser Wert automatisch auf Grundlage der Projektstruktur und der Montage pro kundenspezifischen Fertigungsartikel ermittelt. Bei Hauptprojekten wird der verdichtete Kapazitätsbedarf für die Teilprojekte automatisch mit dem Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Netzplanung generieren (tipcs4210m000)</GUIRef> im Hauptprojekt verdichtet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.ascp">
         <Header>
            <Title>[Std]</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Gesamtzahl an Stunden, die für projektbezogene Aktivitäten aufgewendet wurden. Dieser Wert wird im Programm <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Stunden und Aufwendungen verarbeiten (bptmm1203m000)</GUIRef> automatisch aktualisiert. Bei Hauptprojekten wird die Anzahl der Stunden auch für die Teilprojekte im Programm <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Netzplanung generieren (tipcs4210m000)</GUIRef> verdichtet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.aman">
         <Header>
            <Title>Nachkalkulierte MA-Stunden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die nachkalkulierten MA-Stunden, die in <GUIRef href="/baanerp/bp" role="package">Mitarbeiterdaten</GUIRef> gebucht und dort verarbeitet werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs030.amch">
         <Header>
            <Title>Nachkalkulierte Maschinenstunden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die nachkalkulierten Maschinenstunden, die im Paket <GUIRef href="/baanerp/bp" role="package">Mitarbeiterdaten</GUIRef> gebucht und dort verarbeitet werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="project.status">
         <Header>
            <Title>PCS-Projektstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit dieser Option rufen Sie das Programm <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2102m000" role="session">PCS-Projektstatus (tipcs2102m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>