<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000339" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Verfahren "Fertigstellungsgrad"</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2812915">
         <Level1>Fertigstellungsgrad</Level1>
         <Level2>Erlöserrealisierungsverfahren</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2812920">
         <Level1>Erlöserrealisierungsverfahren</Level1>
         <Level2>Fertigstellungsgrad</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Bei diesem Verfahren realisieren Sie den Erlös auf Basis der Fertigstellung eines Projekts/Nachtrags. Die Realisierung des Erlöses mit Bezug auf den Grad der Fertigstellung (Erfüllung) des Vertrags wird oft als Fertigstellungsgradverfahren bezeichnet.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Vertragserlös wird als Erlös in der Einkommenserklärung der Rechnungsperioden realisiert, in denen die Arbeit durchgeführt wird.</Paragraph>
      <List>
         <ListItemHead>Wann ist dieses Verfahren sinnvoll?</ListItemHead>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>Dieses Verfahren wird verwendet für:</ListIntro>
               <ListItem>Projekte, deren Vertragsart auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.agty#contract" role="option">Festpreisprojekt</GUIRef> gesetzt ist.</ListItem>
               <ListItem>Projekte ohne Erzeugnisse.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph> Beispiel: Forschungs- und Entwicklungsprojekte</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Berechnung des realisierten Erlöses</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph> LN berechnet den realisierten Erlös anhand folgender Formel:</Paragraph>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>Realisierter Erlös = Fertigstellungsgrad * Vertragswert</Paragraph>
            </Formula>
            <Paragraph>Der Vertragswert ergibt sich aus der Summe der Teilbeträge pro Handelspartner. Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6100m000" role="session">Projekte (tppdm6100m000)</GUIRef> können Sie den Fertigstellungsgrad manuell eingeben oder auf <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6100m000#calc.perc.completed" role="manual">Berechnen</GUIRef> klicken, um den Wert berechnen zu lassen. LN berechnet den Prozentsatz anhand der folgenden Formel basierend auf der Cost-to-Cost-Methode:</Paragraph>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>Fertigstellungsgrad = (angefallene) Kosten / Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC)</Paragraph>
            </Formula>
         </ListItem>
      </List>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
         <Paragraph>Die Summe der entstandenen Kosten zu einem bestimmten Zeitpunkt beträgt 50.000, die Plan-Kosten am Ende des Projekts belaufen sich auf 200.000. Der Fertigstellungsgrad wird als (50.000 / 200.000) x 100 = 25% berechnet.</Paragraph>
      </ExampleSection>
      <Paragraph> Hinweis: Bei Nachträgen muss der Fertigstellungsgrad manuell erfasst werden, da für Nachträge keine prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) definiert sind.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Ebenen, auf denen Erlöse ermittelt werden können:</ListIntro>
         <ListItem>Projekt</ListItem>
         <ListItem>Nachtrag</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Beschränkungen:</ListIntro>
         <ListItem>Im Programm <Link href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">Parameter PPC (tpppc0100s000)</Link> wird das Feld <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000#tpppc000.lfcm" role="manual">Gültiges Prognoseverfahren</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.lfcm#est.to.compl" role="option">Geschätzte Restkosten (ETC)</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.lfcm#est.at.compl" role="option">Progn. Kosten bei Fertigstellung (EAC)</GUIRef> gesetzt.</ListItem>
         <ListItem>Das Programm <Link href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4803m000" role="session">Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000)</Link> muss ausgeführt werden, um die neuesten verdichteten Kosten (für das Projekt und den Nachtrag) zu erhalten, auf denen die Bestimmung des Fertigstellungsgrads basiert.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle>Verwandte Themen</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000337" role="manual">Erlösrealisierung und Selbstkosten (COGS)</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>