<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/cp/onlinemanual/000348" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Bestimmen von Anfangs- und Endterminen für Aufträge (Grundlagen)</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e235849">
         <Level1>Auftragsstartdatum</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e235852">
         <Level1>Anfangsdatum</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e235855">
         <Level1>Enddatum</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Zur Berechnung von Durchlaufzeiten muss LN den Start- und Endtermin eines Auftrags ermitteln. In diesem Hilfethema wird der grundsätzliche Ablauf beschrieben, nach dem LN dabei vorgeht.</Paragraph>
   </AimSection>
   <ProcedureSection>
      <SectionTitle>Grundlegendes Verfahren</SectionTitle>
      <Steps>
         <Step>
            <StepTitle>Bestimmen des Endtermins</StepTitle>
            <Paragraph>Ausgehend vom <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000101" role="glossary">geplanten Bedarfstermin</Link> ermittelt LN den Endtermin durch Einplanen der folgenden Laufzeiten rückwärts vom Bedarfstermin:</Paragraph>
            <List>
               <ListItem>Die <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000041" role="glossary">Sicherheitszeit</Link> aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/ibd/tcibd2100s000" role="session">Artikel - Bestellung (tcibd2100s000)</GUIRef> (geplant anhand des Kalenders der Unternehmenseinheit des Artikels)</ListItem>
               <ListItem>Die <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000056" role="glossary">zusätzliche Durchlaufzeit</Link> aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000" role="session">Planartikeldaten (cprpd1100m000)</GUIRef> (geplant anhand des Kalenders der Unternehmenseinheit des Artikels)</ListItem>
            </List>
            <List>
               <ListItem>Die <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000406" role="glossary">Auslagerungszeit</Link> aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000)</GUIRef> (geplant anhand des Artikel-/Lagerkalenders)</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Korrektur des Endtermins zur Berücksichtigung des Planungsfensters</StepTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie die Simulation nicht innerhalb des Planungsfensters ausführen und der berechnete Endtermin nicht in das Fenster fällt, wird der Endtermin auf das Ende des Planungsfensters gesetzt. Wenn das Planungsfenster gleich null ist, wird der Endtermin zurück auf das Tagesdatum gesetzt.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd0100m000#cprpd000.fipl" role="manual">Auftragsvorschlag vor fest eingeplant/tatsächlich</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000" role="session">Planartikeldaten (cprpd1100m000)</GUIRef> markiert ist, gilt Folgendes:</Paragraph>
            <List>
               <ListItem>Das Planungsfenster für Produktionsaufträge wird effektiv bis zum letzten fest eingeplaten oder tatsächlichen Produktionsauftrag ausgedehnt.</ListItem>
               <ListItem>Das Planungsfenster für Bestellungen wird effektiv bis zur letzten fest eingeplaten oder tatsächlichen Bestellung ausgedehnt.</ListItem>
               <ListItem>Das Planungsfenster für Verteilungsaufträge wird effektiv bis zum letzten fest eingeplaten oder tatsächlichen Verteilungsauftrag ausgedehnt.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Wenn Sie die Simulation innerhalb des Planungsfensters ausführen, kann der Endtermin in der Vergangenheit liegen.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Korrektur des Endtermins zur Berücksichtigung fester Lieferzeitpunkte</StepTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie für den Artikel im Programm <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000" role="session">Planartikeldaten (cprpd1100m000)</GUIRef> einen festen Liefer-Code angegeben haben, wird der Endtermin auf den spätesten festen Lieferzeitpunkt vor dem Endtermin zurückgesetzt.</Paragraph>
            <Paragraph>In den folgenden Fällen setzt <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Unternehmensplanung</GUIRef> den Endtermin auf den frühesten festen Lieferzeitpunkt nach dem aktuellen Endtermin zurück:</Paragraph>
            <List>
               <ListItem>Der späteste feste Lieferzeitpunkt vor dem Endtermin liegt vor dem Startdatum des Plancodes.</ListItem>
               <ListItem>Sie führen die Simulation nicht innerhalb des Planungsfensters aus und der späteste feste Lieferzeitpunkt vor dem Endtermin liegt vor dem Planungsfenster.</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Bestimmen des Starttermins.</StepTitle>
            <Paragraph>Ausgehend vom Endtermin legt LN den Starttermin fest, indem es die effektive Lieferzeit rückwärts plant.</Paragraph>
            <Paragraph>Der berechnete Starttermin eines Auftragsvorschlags liegt möglicherweise in der Vergangenheit. LN korrigiert dieses Datum nicht.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Korrektur des Start- und Endtermins zur Berücksichtigung des Anfangsdatums des Plancodes</StepTitle>
            <Paragraph>Wenn der berechnete Start- oder Endtermin vor das Anfangsdatum des Plancodes fällt, wird er auf dieses Datum verschoben.</Paragraph>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000161" role="manual">Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000335" role="manual">Berechnen der Wiederbeschaffungszeit</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000314" role="manual">Berechnung der Produktionszeit in Unternehmensplanung</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000062" role="manual">Berechnen der Durchlaufzeit für Verteilung</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>