<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000379" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Gesamtprojektfortschritt</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2823539">
         <Level1>Projektleiter-Dashboard, Metriken</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Diese Metrik ist eine grafische Darstellung des allgemeinen Projektzustands nach dem Ampelsystem.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Gesamtprojektfortschritt</SectionTitle>
      <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
         <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="346" height="310"
                   SRC="../../images/overall_prj_performance_indicator.png"
                   alt="[...]"/>
      </Figure>
      <List>
         <ListTitle>Ampelanzeigen:</ListTitle>
         <ListItem>Grün: Projekt plangemäß</ListItem>
         <ListItem>Gelb: Warnung</ListItem>
         <ListItem>Rot: Sofortiges Handeln erforderlich</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Indizes im Projektleiter-Dashboard:</Paragraph>
      <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
         <THEAD noTR="1">
            <TR no="1" isLast="true">
               <TD rowspan="1" colspan="1"> </TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Aufwand</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">SPI</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">CPI</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">VAC</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">OTP</TD>
            </TR>
         </THEAD>
         <TBODY noTR="4">
            <TR no="1" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Berechnung</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">(Earned-Value-Stunden - Ist-Stunden)/Earned-Value * 100</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Earned-Value/Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Earned-Value/Istkosten</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">(Budget bei Fertigstellung - Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung)/ Budget bei Fertigstellung * 100</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Anzahl fertig gestellter Aktivitäten bis Datum/Anzahl Aktivitäten, deren Fertigstellung bis zum angegebenen Datum geplant ist.</TD>
            </TR>
            <TR no="2" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Grün</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&gt; = 0</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&gt;= 1</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&gt;= 1</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&gt;0</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&gt; =1</TD>
            </TR>
            <TR no="3" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Gelb</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">= -5 bis 0</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">= 0,95 bis 0,99</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">= 0,95 bis 0,99</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">= -5 bis 0</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">= 0,95 bis 0,99</TD>
            </TR>
            <TR no="4" isLast="true">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Rot</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&lt; -5</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&lt; 0.95</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&lt; 0.95</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&lt; -5</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">&lt; 0.95</TD>
            </TR>
         </TBODY>
      </TABLE>
      <List>
         <ListTitle>Neben den Kennzeichen werden weitere Informationen für die einzelnen Metriken aufgeführt:</ListTitle>
         <ListItem>Von "Aufwand" können Sie über die Drilldown-Option den Bericht "Aufwand nach Projekt" aufrufen.</ListItem>
         <ListItem>Von "SPI" können Sie über die Drilldown-Option den Bericht "Earned-Value nach Projekt" aufrufen.</ListItem>
         <ListItem>Von "SPI" können Sie über die Drilldown-Option den Bericht "Earned-Value nach Projekt" aufrufen.</ListItem>
         <ListItem>Von "VAC" können Sie über die Drilldown-Option den Bericht "Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung nach Projekt" aufrufen.</ListItem>
         <ListItem>Von "OTP" können Sie über die Drilldown-Option den Bericht "Aktivitätsfortschritt" aufrufen.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000380" xml:lang="de">
      <Header>
         <Title>Aufwand nach Projekt</Title>
         <Keyword type="header" order="d1e2823646">
            <Level1>Aufwand nach Projekt</Level1>
         </Keyword>
      </Header>
      <AimSection>
         <Paragraph>Im Bereich "Gesamtprojektfortschritt" im Projektleiter-Dashboard können Sie verschiedene Metriken anzeigen:</Paragraph>
         <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
            <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="413" height="356"
                      SRC="../../images/effort_by_project.png"
                      alt="[...]"/>
         </Figure>
      </AimSection>
   </ManualTopic>
   <ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000381" xml:lang="de">
      <Header>
         <Title>Earned-Value nach Projekt</Title>
         <Keyword type="header" order="d1e2823659">
            <Level1>Earned-Value nach Projekt</Level1>
         </Keyword>
      </Header>
      <AimSection>
         <Paragraph>Um die Metrik "Earned-Value nach Projekt" anzuzeigen, klicken Sie auf "Planleistungsindex" oder "Kosteneffizienz". Diese Metrik gibt das Budget an, das aufgewendet werden muss, basierend auf den erledigten Arbeiten zu einem bestimmten Datum. Außerdem wird der künftige Budgetverbrauch angegeben. Mit der Metrik "Earned-Value" können Projektleiter den Fortschritt effektiv erfassen und Ergebnisse prognostizieren. Dadurch lassen sich umfassende Fortschrittsberichte einfacher erstellen und Budgetüberziehungen erkennen. Auch Kosten- und Reservierungsentscheidungen können im Vorfeld getroffen werden. Die Metrik "Earned-Value" dient zum Prognostizieren von Projektergebnissen in Bezug auf die Zeit bis zur Fertigstellung, die Kosten bis zur Fertigstellung und die erwarteten endgültigen Kosten.</Paragraph>
         <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
            <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="339" height="309"
                      SRC="../../images/earned_value_by_project.png"
                      alt="[...]"/>
         </Figure>
      </AimSection>
   </ManualTopic>
   <ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000382" xml:lang="de">
      <Header>
         <Title>Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung nach Projekt</Title>
         <Keyword type="header" order="d1e2823672">
            <Level1>Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung nach Projekt</Level1>
         </Keyword>
      </Header>
      <AimSection>
         <Paragraph>In diesem Balkendiagramm werden die BAC-, EAC- und VAC-Werte für das Projekt angezeigt, das in der Metrik "Gesamtprojektfortschritt" ausgewählt wurde. Abweichung bei Fertigstellung (VAC) = Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) - Budget bei Fertigstellung (BAC). Eine negative Abweichung weist auf eine Kostenüberziehung hin. Eine positive Abweichung bei Fertigstellung weist auf eine Kostenunterschreitung hin.</Paragraph>
         <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
            <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="339" height="309"
                      SRC="../../images/estimate_at_completion_by_project.png"
                      alt="[...]"/>
         </Figure>
      </AimSection>
   </ManualTopic>
   <ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000383" xml:lang="de">
      <Header>
         <Title>Aktivitätsfortschritt</Title>
         <Keyword type="header" order="d1e2823685">
            <Level1>Aktivitätsfortschritt</Level1>
         </Keyword>
      </Header>
      <AimSection>
         <Paragraph>Wenn Sie auf "Termintreue (OTP)" klicken, wird standardmäßig die Metrik "Aktivitätsfortschritt" angezeigt. Der Baseline-Ausführungsindex ist mit der Berechnung des Planleistungsindex (SPI) vergleichbar, wird jedoch anhand der Anzahl Aufgaben statt anhand von Beträgen berechnet. Mit dieser Metrik wird nur die Anzahl der Aufgaben erfasst, die in einer bestimmten Zeitperiode geplant und fertig gestellt werden. Der Aktivitätsfortschritt wird anhand der kumulativen Anzahl tatsächlich fertig gestellter Meilensteine/Aktivitäten im Verhältnis zur Anzahl Meilensteine/Aktivitäten berechnet, deren Fertigstellung periodenbezogen geplant wird. Sie können außerdem mithilfe der Umschaltoption die Metrik "Meilensteinfortschritt" anzeigen.</Paragraph>
         <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
            <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="339" height="309"
                      SRC="../../images/activity_by_performance.png"
                      alt="[...]"/>
         </Figure>
         <Paragraph/>
      </AimSection>
   </ManualTopic>
   <ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000384" xml:lang="de">
      <Header>
         <Title>Meilensteinfortschritt</Title>
         <Keyword type="header" order="d1e2823700">
            <Level1>Aktivitätsfortschritt</Level1>
         </Keyword>
      </Header>
      <AimSection>
         <Paragraph>Wenn Sie auf "Termintreue (OTP)" klicken, wird standardmäßig der Aktivitätsfortschritt angezeigt. Sie können jedoch mithilfe der Umschaltoption eine andere Metrik zum Meilensteinfortschritt anzeigen. Diese Metriken geben den Fortschritt der Aktivitäten oder Meilensteine gemäß definiertem Baseline-Plan an. Die Ergebnisse werden periodenbezogen angezeigt und basieren auf der kumulativen Anzahl tatsächlich fertig gestellter Meilensteine/Aktivitäten im Verhältnis zur Anzahl Meilensteine/Aktivitäten, deren Fertigstellung periodenbezogen geplant wird.</Paragraph>
         <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
            <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="339" height="309"
                      SRC="../../images/milestone_performance.png"
                      alt="[...]"/>
         </Figure>
         <Paragraph/>
      </AimSection>
   </ManualTopic>
</ManualTopic>