<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000034" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Verwenden von Neuplanungsmeldungen</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2818250">
         <Level1>Meldungen</Level1>
         <Level2>Neuplanung</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2818255">
         <Level1>Aufträge</Level1>
         <Level2>Beschleunigen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2818260">
         <Level1>Aufträge</Level1>
         <Level2>Verzögern</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2818265">
         <Level1>Aufträge stornieren</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Neuplanungsmeldungen werden angezeigt, wenn Sie die Planung oder die Liefertermine ändern. Sie geben an, ob Aufträge storniert oder beschleunigt werden sollen.</Paragraph>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Beschleunigen</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Der Auftrag muss früher geliefert werden, da eine Diskrepanz zwischen dem Liefertermin auf dem Auftrag und dem erforderlichen Liefertermin besteht. Diese Diskrepanz kann durch Folgendes verursacht worden sein:</ListIntro>
            <ListItem>Der Beginn des Elements (oder falls nicht verfügbar, des Projekts) wurde auf einen früheren Zeitpunkt vorverlegt.</ListItem>
            <ListItem>Der Beginn des Aktivitätenbudgets wurde auf einen früheren Zeitpunkt vorverlegt (entweder manuell oder als Ergebnis von Änderungen im externen Planungsprogramm).</ListItem>
            <ListItem>Der Liefertermin für den Auftrag wird absichtlich hinausgeschoben.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Verzögern</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Der Auftrag wird später geliefert, da eine Diskrepanz zwischen dem Liefertermin auf dem Auftrag und dem erforderlichen Liefertermin besteht. Diese Diskrepanz kann durch Folgendes verursacht worden sein:</ListIntro>
            <ListItem>Der Beginn des Elements (oder falls nicht verfügbar, des Projekts) wurde hinausgeschoben.</ListItem>
            <ListItem>Der Beginn des Aktivitätenbudgets wurde hinausgeschoben (entweder manuell oder als Ergebnis von Änderungen im externen Planungsprogramm).</ListItem>
            <ListItem>Der Liefertermin für den Auftrag wurde absichtlich auf einen späteren Zeitpunkt gelegt.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Stornieren</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Der Auftrag muss storniert werden, da die Menge des Auftrags die verfügbare Menge übersteigt. Diese Diskrepanz kann durch Folgendes verursacht worden sein:</ListIntro>
            <ListItem>Kürzungen im Aktivitäten- oder Elementebudget</ListItem>
            <ListItem>Stornierung einer Budgetposition</ListItem>
            <ListItem>Zu viel bestellt</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Neuplanungsmeldungen werden (erneut) erstellt, wenn Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss6200m000" role="session">PRP-Auftragsvorschläge generieren (tppss6200m000)</GUIRef> ausführen.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000030" role="manual">Verwenden von PRP-Lagerauftragsvorschlägen</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000028" role="manual">Generieren von PRP-Auftragsvorschlägen</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>