<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tp/ptc/tpptc5113s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Mit maximalem Prozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5113s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie maximale Prozentsätze einer ausgewählten Aktivität, deren <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#EarnedValueC_tp" role="glossary">Earned-Value-Methode</Link> "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad" lautet.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Die Prozentsätze können Sie nach Earned-Value-Methode (= Wertzugewinnmethode oder einzeln nach <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000006" role="glossary">Kostenart</Link> einer Methode eingeben.</Paragraph>
         <Paragraph>Dabei müssen Sie das Projekt und die Version des <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#TimePhBudget_tp" role="glossary">zeitbezogenen Budgets</Link> der Aktivität angeben.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000070" role="manual">Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tpptc515.cprj">
         <Header>
            <Title>Projekt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000063" role="glossary">Projekts</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tppdm600.psts">
         <Header>
            <Title>Projekt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status des Projekts.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="current.vers">
         <Header>
            <Title>Aktuelle Version</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In dieser Version können Sie Daten für das Projekt erfassen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.cact">
         <Header>
            <Title>Aktivität</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">Aktivität</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="version">
         <Header>
            <Title>Version</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Version, in der die Daten der Aktivität gespeichert werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tppss200.mevl">
         <Header>
            <Title>Earned-Value-Methode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die betreffende Earned-Value-Methode (Wertzugewinnmethode).</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pcmx">
         <Header>
            <Title>Max. Prozentsatz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Budgetbeträge werden proportional zum prozentualen Fortschritt der Aktivität freigegeben. Wenn die Earned-Value-Methode "Fertigstellungsprozentsatz" lautet und Sie den maximalen Prozentsatz der Aktivität auf 90% setzen, werden bis zu 90% des Budgets freigegeben. Die restlichen 10% werden erst nach Abschluss der Aktivität freigegeben.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="txta.yn">
         <Header>
            <Title>Text</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existiert zu der Aktivität ein Text, den Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Text" in der Symbolleiste anzeigen können.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcit">
         <Header>
            <Title>Max. % Material</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der Materialplankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Materialplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird.</Paragraph>
            <Paragraph>EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Material". Dieser wird anhand der Materialplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcts">
         <Header>
            <Title>Max. % Lohnkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der Lohnplankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Lohnplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird.</Paragraph>
            <Paragraph>EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Lohnkosten". Dieser wird anhand der Lohnplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pceq">
         <Header>
            <Title>Maximaler % Einsatzmittel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der Einsatzmittelplankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Einsatzmittelplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird.</Paragraph>
            <Paragraph>EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Einsatzmittel". Dieser wird anhand der Einsatzmittelplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcsb">
         <Header>
            <Title>Maximaler % Fremdleistung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der Fremdleistungsplankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Fremdleistungsplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird.</Paragraph>
            <Paragraph>EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Fremdleistung". Dieser wird anhand der Fremdleistungsplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcsn">
         <Header>
            <Title>Maximaler % Sonstige Kosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der sonstigen Plankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der sonstigen Plankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird.</Paragraph>
            <Paragraph>EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Sonstige Kosten". Dieser wird anhand der sonstigen Kosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>