| # Ist-Fortschritt pro Aktivität/Material (tpppc1140s000) Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Kostenobjekts "Aktivität" und des Kostenobjekts für Material. Hinweis Wenn das Feld Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) nicht markiert ist, wird im Feld Plan-Menge die zulässige Menge, für die der Fortschritt erfasst werden kann, abzüglich des Projektbestands angezeigt. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Projektstatus. Datum Das Datum, an dem der Fortschritt für dieses Projekt und das Element bzw. die Aktivität erfasst wird. Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Artikel Der Artikel code. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ist-Fortschritt Material Die Ebene, auf der der Fortschritt für die Kostenart "Material" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wurde. Dies ist ein Anzeigefeld. Plan-Menge Die kalkulierte Materialmenge. Einheit Die für die Budgetposition der Kostenart definierte Einheit. Fertiggemeldet In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist. Ist-Fortschritt [%] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Ist-Fortschritt [Menge] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer. Einheit Die für die Budgetposition der Kostenart definierte Einheit. Projektbestand Die Menge eines Artikels ist als Bestand für das Projekt noch vorhanden. Sie können den Bestand nur in den folgenden Fällen eingeben: Das Kontrollkästchen Fertiggemeldet ist nicht markiert. Das Feld Ist-Fortschritt Material im Programm Projekt (tppdm6100m000) ist auf Kostenobjekt gesetzt. Das Ergebnis wird im Modul Projektfortschritt berechnet, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Beispiel Budgetiert: 95.000 Einheiten zu 0,95 EUR = 90.250,00 EUR Externe Istkosten: 100.000 zu 1,00 EUR = 100.000,00 EUR Zulässiges Budget: Fortschritt: 25 % * 90.250 = 22.562,50 Vorhandener Bestand: 76.000 * 0,95 = 72.200,00 Summe: 94.762,50 Der Fortschritt beträgt 25%, während der verfügbare Bestand für das Projekt weiterhin 76.000 Einheiten beträgt. bis dato verkaufte Gesamtmenge: 100.000,00 Ergebnis bis dato: -5.237,50 Ist-Fortschritt pro Akt./KstObjekt nach Bereichen drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Akt./KstObjekt nach Bereichen drucken (tpppc1422m000), in dem Fortschrittsdaten für Aktivitäten eines Projekts gedruckt werden. Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken (tpppc1460m000), in dem eine Maske mit aktivitätsbezogenen Fortschrittsdaten gedruckt wird. Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken (tpppc1423m000), in dem eine Maske mit Fortschrittsdaten für eine Kombination aus Aktivität und Kostenobjekt gedruckt wird. Ist-Fortschritt pro Aktivität drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Aktivität drucken (tpppc1429m000), in dem Fortschrittsdaten für Aktivitäten eines Projekts gedruckt werden. |