| # Verwenden zugeordneter Beträge Mit dem Programm Top-down-Budgetdaten (tpptc5110s000) verteilen Sie Beträge nach Kosten art von einer Version auf eine ausgewählte Aktivität. Das Programm zeigt den aktuellen, noch nicht verteilten Betrag, der übrig ist, bevor Sie die Beträge für die Aktivitäten eingeben. Nachdem Sie die Beträge eingegeben haben, wird der neue, noch nicht verteilte, also der noch übrige Betrag angezeigt. Es werden nur die Änderungen in den verteilten Beträgen gespeichert. Deshalb können die Daten einer bestimmten Version aus einer Vorgängerversion abgeleitet werden. Sie können Beträge nur dann an die aktuelle Version des zeitgebundenen Budgets verteilen, wenn der Status der aktuellen Version sowie des Projekts "Frei" oder "Aktiv" ist. Wenn die Aktivitätsdaten mit einer anderen Version verknüpft sind, werden Sie aufgefordert, die Daten in die aktuelle Version zu kopieren. Zugeordnetes Budget Zum Beispiel:
                            A   1000
                            / \
                          /    \
                  500  B     C  200
Auf dem Schaubild beträgt der unverteilte Betrag für A = 300 (A - B - C = 300), der verbleibende Betrag für A = der noch nicht verteilte Betrag für die Version = Vertragswert - Gewinnabgabe - Sicherheitsreserve - verteiltes Budget. Der noch nicht verteilte Betrag für B hängt ab von den untergeordneten Elementen und das übrige Budget ist der noch nicht verteilte Betrag des übergeordneten Elements, in diesem Fall 300. Bei Verteilung eines bestimmten Betrags an eine Aktivität darf der Betrag nicht höher sein, als der Betrag für die übergeordnete Aktivität. Der Betrag für das übergeordnete Element darf nicht niedriger sein, als der Gesamtbetrag, der an die untergeordneten Elemente verteilt wurde. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten Anlegen einer zeitgebundenen Budgetversion Generieren von geplanten Fortschritten gegenüber den Plankosten |