| # Ist-Fortschritt pro Element/Einsatzmittel (tpppc1124s000) Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Elements und des Kostenobjekts "Einsatzmittel". Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Projekt Der Projektcode. Projekt Der aktuelle Projektstatus. Datum Das Datum, an dem der Fortschritt für dieses Projekt und das Element bzw. die Aktivität erfasst wird. Element Der Elementcode. Einsatzmittel Der Einsatzmittelcode. Wenn das Feld Ist-Fortschritt Einsatzmittel im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf "Kostenobjekt" gesetzt ist, können Sie ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Wenn das Feld auf "Überwachungscode" gesetzt ist, können Sie den Überwachungscode für ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Verwandte Themen Einsatzmittel Ist-Fortschritt Einsatzmittel In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für die Kostenart "Einsatzmittel" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wird. Plan-Menge Die budgetierte Menge der Einsatzmittel. Plan-Menge Ein finanziell unabhängiger Teil Ihres Unternehmens, der aus funktionalen Einheiten wie z. B. Abteilungen, Werkstätten, Lägern und Projekten besteht. Die funktionalen Einheiten der Unternehmenseinheit müssen ausnahmslos zu derselben logistischen Firma gehören, wobei eine logistische Firma jedoch mehrere Unternehmenseinheiten umfassen kann. Eine Unternehmenseinheit ist mit nur einer kaufmännischen Firma verknüpft. Wenn Sie logistische Buchungen zwischen Unternehmenseinheiten vornehmen, werden diese auf den kaufmännischen Firmen gebucht, mit denen die jeweiligen Unternehmenseinheiten verknüpft sind. Sie können die Beziehungen zwischen den Unternehmenseinheiten definieren, und somit auch den Warenverkehr, der zwischen diesen Unternehmenseinheiten stattfinden kann. Um Fakturierung und Preisverwaltung zwischen Unternehmenseinheiten zu ermöglichen, müssen Sie die Unternehmenseinheiten mit den internen Handelspartnern verknüpfen. Mit Hilfe der Unternehmenseinheiten können Sie für einzelne Geschäftsteile eine eigene Buchführung vornehmen. So können Sie beispielsweise für Unternehmensteile, die zur gleichen logistischen Firma gehören, sich jedoch in unterschiedlichen Ländern befinden, jeweils eigene Unternehmenseinheiten definieren. Die Buchführung der einzelnen Unternehmenseinheit wird in der entsprechenden Landeswährung vorgenommen und in der kaufmännischen Firma mit der Unternehmenseinheit verknüpft. Fertiggemeldet In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt (siehe folgendes Beispiel). Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz mit dem Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf "Zu verrechnende Differenzmengen" gesetzt ist. Ist-Fortschritt [%] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf "Ja" gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein. Ist-Fortschritt [Menge] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer. |