| # Gruppen für Arbeitsaufträge (tsspc3100m100) Mit diesem Programm können Sie die Gruppenplanungsdaten für Arbeitsaufträge anzeigen und ändern. Verwandte Themen Prioritätsregel Mitarbeiterverfügbarkeit prüfen Mitarbeiterzuweisung für die Gruppenplanung Gruppenplanung - Ablauf Einrichten von Gruppenplanungsdaten Gebietsplanung - Ablauf Ablauf der auf der Tour basierenden Planung Anfangsdatum für Gruppen Das Anfangsdatum der Gruppe. LN zeigt die Daten der Gruppen an, deren Anfangsdatum nach dem angegebenen Datum liegt. Enddatum für Gruppen Das Enddatum der Gruppe. LN zeigt die Daten der Gruppen an, deren Enddatum vor dem angegebenen Datum liegt. Zugewiesene Ressource Die der angegebenen Gruppe zugewiesenen Ressourcen. Zugewiesene Ressourcen werden von der Gruppenplanung in die Service-Auftragsleistung, Arbeitsauftragsleistung oder geplante Service-Leistung kopiert. Gruppe Die eindeutige ID der Gruppe. Festgeschrieben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht die Gruppe fest und Sie können der vorhandenen Gruppe keine neuen Gruppen hinzufügen. Fest geplant Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Gruppe fest geplant und Sie können Beginn und Ende der Gruppe nicht ändern. Sortierverfahren Das Sortierverfahren für Arbeitsauftragsleistungen in einem Leistungssatz. Zulässige Werte Sortierverfahren Folge der Leistungssätze beibehalten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ändert LN die Reihenfolge der Leistungssätze beim Planen der angegebenen Gruppe nicht. Ressourcen auf Attributwerte prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, weist LN die Mitarbeiter/Ressourcen den Arbeitsaufträgen auf Basis der Attributwerte zu. Ressourcen auf Verfügbarkeit prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Verfügbarkeit von Ressourcen für Arbeitsaufträge. Mindestverfügbarkeitsprozentsatz Der Mindestverfügbarkeitsprozentsatz der Ressource, damit sie zugewiesen werden kann. Gruppenstatus Der kleinste mögliche Status aller Service-Leistungen in der Gruppe. Höchster Status für Arbeitsauftragsleistung Der höchste mögliche Status des der Gruppe zugewiesenen Arbeitsauftrags. Beginn geplant am/um Anfangsdatum und -zeit des ersten Leistungssatzes in der angegebenen Gruppe. Ende geplant am/um Beendigungsdatum und -zeit des letzten Leistungssatzes in der angegebenen Gruppe. Planungsverfahren Das Verfahren zur Planung der Arbeitsauftragsleistungen. Zulässige Werte Planungsverfahren Frühesten Beginn berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN den frühesten Beginn bei der Planung der Arbeitsauftragsleistung. Hinweis Bei einer Arbeitsauftragsleistung darf der geplante Beginn nicht vor dem frühesten Beginn geplant werden. Spätestes Ende berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN das späteste Ende bei der Planung der Arbeitsauftragsleistungen. Das geplante Ende darf nicht nach dem spätesten Ende geplant werden. Hinweis LN plant auch die Tour für die Service-Leistung neu. Gesamte Leistungsdauer Die gesamte Reisezeit für alle Leistungssätze in der Gruppe. Initialisieren Belegt das Feld Anfangsdatum für Gruppen mit Daten. Initialisieren Belegt das Feld Enddatum für Gruppen mit Daten. |