| # Verdichten der vorkalkulierten Kapazität in PCS-Projekt Je nach dem Wert im Feld Kritische Kapazität für Planung im Programm Abteilungen (tirou0101m000) wird der Wert MA-Kapazität oder der Wert Maschinenkapazität zur Berechnung der verdichteten Kapazität verwendet. Sie können während des Verdichtungsprozesses Aktivitäten mit kundenspezifischen Arbeitsgängen verknüpfen. Dies funktioniert folgendermaßen: Falls der Aktivitäts-Code im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) nicht eingetragen wurde, oder wenn Sie angegeben haben, dass dieser überschrieben werden kann, sucht LN zuerst nach einer Aktivität, deren Tätigkeit UND Abteilung mit der Tätigkeit und Abteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmen. Falls der Aktivitäts-Code nicht vorhanden ist, sucht LN nach einer Aktivität, deren Tätigkeit ODER Abteilung mit der Tätigkeit oder Abteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmen. Falls der Aktivitäts-Code nicht vorhanden ist, sucht LN nach einer Aktivität, deren Hauptabteilung mit der Hauptabteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmt. Zum Schluss gibt LN eine Meldung aus, falls der kundenspezifische Arbeitsgang nicht mit einer Aktivität verknüpft werden kann. Verwandte Themen Netzplantechnik |