| # Aktivitätenbudget (Einsatzmittelpositionen) (tpptc2112m000) Mit diesem Programm verwalten Sie Budgetpositionen mit Einsatzmittel als Kostenart für die ausgewählten Aktivitäten, Pläne und Projekte. Verwandte Themen Aktivitätenbudget Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Aktivität Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Plans. Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Budgetstatus der Aktivität. Name Die Bezeichnung der Anpassung. Korrektur Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gehört die Budgetposition zu einer Korrektur. Positionsnummer Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Positionsnummer. Positionsnummer Mit einem Sternchen wird angedeutet, dass die Budgetposition zu einer Korrektur gehört. Einsatzmittel Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Einsatzmittels. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Einsatzmittel Die Art des Kostenobjekts "Einsatzmittel". Dauer Die Einsatzdauer des Einsatzmittels. Hinweis Die Standard-Dauer wird nach folgender Formel ermittelt: Betrag Anpassungssaldo = interne Kosten x Zeitdauer Wenn der Betrag des Anpassungssaldos 100 ist und die internen Kosten 10, dann ist die Standard-Zeitdauer -10. Die berechnete Standard-Dauer ist in der Regel negativ, da der Anpassungssaldo dann null ist. Dauer Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Zeiteinheit. Externes Einsatzmittel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Einsatzmittelkostenobjekt extern. Budgetstatus Der Status der Budgetposition. Zulässige Werte Aktiv: Sie können die Budgetdaten ändern sowie die Überwachungsdaten aufbauen. Sie können auch die Budgethistorie erfassen. Definitiv: Sie können die Budgetdaten nicht mehr ändern. Budgetpositionen können nur noch über Budgetanpassungen erweitert oder geändert werden. Ferner können Sie ein Protokoll mit der Historie des Ist-Budgets anlegen. Budgetdatum Das Budgetdatum, das als Stichtag für Währungsbuchungen verwendet wird. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Interner Kostensatz Der interne Kostensatz Art des Kostenobjekts "Einsatzmittel". Interner Kostensatz In diesem Feld wird die Währung der Gesamtkosten angegeben. Endgültige interne Kosten In diesem Feld wird der interne Kostensatz der Einsatzmittel angegeben. Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Die Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung für das Aktivitätenbudget des Einsatzmittels. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kunden-Einstandspreis Der Anschaffungsnebenkostenbetrag für das Aktivitätenbudget des Einsatzmittels. Gesamtkosten In diesem Feld werden die Gesamtkosten für die Einsatzmittel angegeben. Gesamtkosten Der Text zur Angabe, ob es sich bei den Gesamtkosten um einen EK-Kostensatz handelt. Wechselkurs In diesem Feld wird der Wechselkurs angegeben. Kursfaktor Der Währungs kursfaktor. Betrag in Hauswährung Die Gesamtkosten in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Hauswährung Die Hauswährung für die Gesamtkosten. Kostenkomponente Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der mit dem Einsatzmittel verknüpften Kostenkomponente. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verknüpftes Startdatum Der mit dem Projektplan verbundene und budgetbezogene Starttermin. Dieses Datum ändert sich automatisch, wenn der geplante Beginn der Aktivität (im Programm Aktivitäten (tppss2100m000)) geändert wird. Verknüpftes Enddatum Das Enddatum des Projektplans. Externer Kostensatz Der externe Kostensatz. Externer Kostensatz Die Währung des Handelspartners. Rechnungsbetrag Die Rechnungssumme der Budgetposition. Betrag in Hauswährung Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Hauswährung Die Hauswährung für die Gesamtkosten. Wechselkurs In diesem Feld wird der Wechselkurs angegeben. Kursfaktor Der Währungs kursfaktor. Verknüpfung mit Plan Sie können eine Verknüpfung zu einem externen Planungsprogramm erstellen. Zulässige Werte Verknüpfung mit Plan Verknüpfung mit Plan Der Name des Planungsprogramms. Service-bezogen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Artikel mit einem Service-Auftrag verknüpft. Weitergeleitet an Service Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel als Service-Auftrag an Service weitergeleitet. Endgültiger Kostensatz Legt den Kostensatz aller Budgetpositionen fest, die auf "Endgültiger Preis" gesetzt sind, etwa die endgültigen internen Kosten. Interner Kostensatz Ruft den internen Kostensatz für alle Budgetpositionen ab. EK-Kostensatz Ruft den EK-Kostensatz für alle Budgetpositionen ab. Externer Kostensatz Ruft den externen Kostensatz für alle Budgetpositionen ab. |