| # Einsatzmittelkosten - Prognose (tpppc2556m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Einsatzmittelcodes. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Projekts. Erfasst am Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung. Einsatzmittel Der Einsatzmittelcode. Verwandte Themen Einsatzmittel Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Element Der Elementcode. Verwandte Themen Element Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der Aktivitätscode. Verwandte Themen Aktivität Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Währung Die Buchungs währung. Plan-Sonderkosten Bei dem hier angezeigten Betrag handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum bereits veranschlagten Budget hinzukommen. Geschätzte Restkosten Die erwarteten Zusatzkosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen. Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem die Prognose für das Endergebnis gedruckt wird. |