| # Meilensteine (tppss2101m000) Mit diesem Programm verwalten Sie Meilensteine. Ein Meilenstein ist eine Aktivität mit einer Zeitdauer von Null. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens Projekt Code und Bezeichnung des Projekts. Projekt Status des aktuellen Projekts. Plan Code und Bezeichnung des Plans. Meilenstein Eine Aktivität ohne zeitliche Ausdehnung, die normalerweise ein einschneidendes Ereignis im Projekt repräsentiert. Zumeist die Fertigstellung einer Phase eines größeren Teilprojekts. Mit Hilfe von Meilensteinen werden zum Beispiele die Termine für die Fakturierung und die Berechnung des Wertzugewinns (Earned Value) festgelegt. Meilensteindaten Bezeichnung Die Bezeichnung des Meilensteins. Suchbegriff Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Verknüpfte Aktivität Wenn die Earned-Value-Methode einer Aktivität als Meilenstein definiert ist, muss der Meilenstein wiederum mit der Aktivität verknüpft sein. Damit können Sie den genauen Zeitpunkt festlegen, zu dem der bestimmte gewonnene Planbetrag freigegeben wird. Kundenspezifischer Artikel Mit dem Meilenstein verknüpfter kundenspezifischer Artikel (aus der Projektverwaltung PCS). Durch die Verknüpfung können Sie die Fertigstellung jedes beliebigen Fertigungsartikels (aus der Stückliste) in Ihrem Projektplan verfolgen. Planungsdaten Geplantes Datum Datum und Uhrzeit, zu denen der Meilenstein geplant wird. Sie können sie manuell eingeben oder aus einem bestimmten Plan im externen Planungsprogramm ermitteln. Verwandte Themen Eingeben eines Datums Eingeben einer Uhrzeit Meilenstein erreicht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Meilenstein erreicht. Sie können den Meilenstein folgendermaßen als abgeschlossen festlegen: manuell in diesem Programm; anhand des im externen Planungsprogramm eingegebenen Fortschritts; wenn der Meilenstein mit einem kundenspezifischen Artikel verknüpft ist und Sie beim Ausführen des Programms Fertiggemeldete kundenspezifische Artikel prüfen (tppss2203m000) festgestellt haben, dass der kundenspezifische Artikel abgeschlossen ist. Aktuelles Tagesdatum Datum und Uhrzeit, zu denen der Meilenstein erreicht wird. Sie können sie manuell eingeben oder aus einem bestimmten Plan im externen Planungsprogramm ermitteln. Verwandte Themen Eingeben eines Datums Eingeben einer Uhrzeit Erlösdaten Nachtrag Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden. LN unterscheidet vier Nachtragsarten: Umfangsänderung Vorläufiger Betrag Risikoverrechnung Zu verrechnende Differenzmengen Währung Währung des Meilensteinbetrags. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn in den Programmen Projekt (tppdm6100m000) und Nachtrag (tpptc0110s000) das Feld Erlösermittlung/-realisierung für den verknüpften Nachtrag oder das Projekt auf Meilensteine gesetzt wurde. Verwandte Themen Erlösrealisierung und Selbstkosten (COGS) Meilensteinbetrag Mit dem Meilenstein verknüpfter Betrag. Der Betrag wird für die Berechnung der Erlösrealisierung berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter Meilensteine. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn in den Programmen Projekt (tppdm6100m000) und Nachtrag (tpptc0110s000) das Feld Erlösermittlung/-realisierung für den verknüpften Nachtrag oder das Projekt auf Meilensteine gesetzt wurde. Währung Die Hauswährung. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn in den Programmen Projekt (tppdm6100m000) und Nachtrag (tpptc0110s000) das Feld Erlösermittlung/-realisierung für den verknüpften Nachtrag oder das Projekt auf Meilensteine gesetzt wurde. Meilensteinbetrag Betrag in der Hauswährung. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn in den Programmen Projekt (tppdm6100m000) und Nachtrag (tpptc0110s000) das Feld Erlösermittlung/-realisierung für den verknüpften Nachtrag oder das Projekt auf Meilensteine gesetzt wurde. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Meilensteine drucken Ruft das Programm Meilensteine drucken (tppss2402m000) auf. Alle anzeigen Zeigt alle Meilensteine unabhängig vom Status an. Aus Standardaktivitäten kopieren Ruft das Programm Aus Standardaktivitäten kopieren (tppss2202m000) auf. Baselines Ruft das Programm Baselines (tppss0520m000) auf. Baseline erstellen/aktualisieren Ruft das Programm Baseline erstellen/aktualisieren (tppss2220m000) auf. Fertiggemeldete kundenspezifische Artikel prüfen Ruft das Programm Fertiggemeldete kundenspezifische Artikel prüfen (tppss2203m000) auf. |