| # Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt berechnen (tipcs3290m000) Mit diesem Programm können Sie vorläufige Selbstkosten und Erlöse für PCS-Projekte berechnen. Anhand von vorläufigen Selbstkosten und Erlösen erhalten Sie schon vor der Auslieferung eines Endprodukts einen Einblick in die vorläufigen Ergebnisse eines PCS-Projekts. Vorläufige Selbstkosten und Erlöse werden auf der Grundlage des Fertigstellungsgrads für das PCS-Projekt berechnet. Die Einstellung im Feld Verfahren Fertigstellungsgrad im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) legt fest, wie der Fertigstellungsgrad berechnet wird: Kosten bis dato, Fortschritt in Stunden oder Manuell erfasst. Die berechneten vorläufigen Selbstkosten und Erlöse können im Programm Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt (tipcs3190m000) abgefragt und verwaltet werden. Wenn das Kontrollkästchen Vorläufige Ergebnisse nach Kostenkomponente buchen im Unterprogramm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) markiert ist, können Sie die Selbstkosten im Programm Selbstkosten nach Kostenkomponente (tipcs3191m000) auch nach Kostenkomponente aufgeschlüsselt abfragen. Weitere Informationen zur Berechnung von vorläufigen Selbstkosten und Erlösen finden Sie unter Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS). Verwandte Themen Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. PCS-Projektstatus Eine Angabe zum Fortschritt des Projekts. Aktiv Dieser Status gibt an, dass sich das Projekt in der Ausführungsphase befindet. Sie können Auftragsvorschläge freigeben, so dass die erforderlichen Aktivitäten in Einkauf und Produktion begonnen und abgeschlossen werden können. Fertig Die Fertigungsschritte für das Projekt sind abgeschlossen. Außerdem wurden für das Projekt alle Aktivitäten in Einkauf und Produktion beendet und abgeschlossen, und alle VK-Aufträge geliefert. PCS-Projektmitarbeiter Der Mitarbeiter, der Arbeiten für das PCS-Projekt ausführt. Abteilung für Auftragsbearbeitung Eine Abteilung, die die Unternehmenseinheit für ein PCS-Projekt oder einen Produktionsauftrag darstellt. Sie hat Verwaltungsaufgaben. Für Produktionsaufträge können Arbeitsgänge in der Abteilung für Auftragsbearbeitung ausgeführt werden, da die Abteilung für Auftragsbearbeitung auch als normale Abteilung dienen kann. Verwandte Themen Abteilungen für Auftragsbearbeitung Berechnungsgruppe Eine Gruppe von PCS-Projekten, für die ein finanzieller Vergleich erstellt werden soll. Sie können eine Berechnungsgruppe folgenden Objekten zuordnen: Voranschlag PCS-Hauptprojekt (wenn die Berechnungsgruppe nicht einem anderen PCS-Projekt oder Einzelprojekt zugeordnet ist) Einzelprojekt (wenn die Berechnungsgruppe nicht einem anderen PCS-Hauptprojekt oder Einzelprojekt zugeordnet ist) Suchbegriff Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Verfahren Fertigstellungsgrad Der Fertigstellungsgrad gibt den Prozentsatz an, zu dem die Arbeit am PCS-Projekt abgeschlossen ist. Das Verfahren für den Fertigstellungsgrad gibt an, wie der Prozentsatz berechnet wird. Zulässige Werte Verfahren Fertigstellungsgrad Berechnung der vorkalkulierten Kosten durchführen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die vorkalkulierten Herstellkosten für das PCS-Projekt berechnet. Die Herstellkosten des Projekts basieren auf den Herstellkosten der mit dem Projekt verknüpften Artikel, unter Berücksichtigung der Projektmenge, der vorkalkulierten Zuschläge und der vorkalkulierten Herstellkosten der Aktivitäten. Bereits zuvor berechnete vorkalkulierte Kosten für das PCS-Projekt werden überschrieben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die vorkalkulierten Projektkosten nicht berechnet, sondern aus dem Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt (tipcs3560m000) übernommen. Hinweis Führen Sie während der Berechnung der vorläufigen Selbstkosten und Erlöse nicht das Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt (tipcs3560m000) aus. Dies kann zu Interferenzen zwischen den beiden Prozessen und zu korrupten Daten führen. Referenzdatum Das Enddatum der Periode, für die Sie die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse berechnen. Sie können auch Rückdatierung verwenden. Berechnen Klicken Sie auf diese Option, um die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse zu berechnen.. |