| # Generieren von geplanten Fortschritten gegenüber den Plankosten Mit dem Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000) legen Sie die zeitliche Staffelung des Budgets für die ausgewählte Version (Analysecode) des zeitbezogenen Budgets und die Top-down-Budgetversion an. Dieses Programm gibt den geplanten Fortschritt gegenüber den Plankosten aus. Sie können dieses Programm für ein einzelnes Projekt oder einen ganzen Bereich von Projekten ausführen. Die folgenden Daten werden als Voreinstellung dem Programm Versionseinstellungen zeitbezogenes Budget pro Projekt (tpptc5120s000) entnommen, können jedoch im Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000) überschrieben werden: der Analysezeitpunkt und das Wechselkursverfahren das Verfahren zur Bestimmung der aktuellen Top-down-Version der/die zulässige(n) Statuswert(e) für die Ausgangsplanung Die Berechnung des geplanten Fortschritts gegenüber den Plankosten (BCWS) hängt von den Earned-Value-Daten der Aktivitäten ab, die als Schnittstellen in dieser Version verwendet werden. Der geplante Fortschritt gegenüber den Plankosten (BCWS) dieser Aktivitäten wird durch den gesamten geplanten Fortschritt gegenüber den Plankosten (BCWS) verdichtet. Mit dem Programm Zeitbezogenes Budget (PlanKst pro Periode gepl. Tätigkeiten) (tpptc5521m000) können Sie den geplanten Fortschritt gegenüber den Plankosten anzeigen. Mit dem Programm Planned-Value (PV) pro Periode drucken (tpptc5421m000) können Sie einen Bericht drucken. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten Verwenden zugeordneter Beträge Anlegen einer zeitgebundenen Budgetversion |