| # Budgetversion (EV) (tpptc5100s000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Version eines zeitbezogenen Budgets für ein ausgewähltes Projekt. Bei jeder Version sind folgende Aktionen durchzuführen: Eingabe eines Vertragswerts, einer Gewinnmarge und einer Managementreserve. Angabe eines Startzeitpunkts, einer Währung und eines Budgetdatums. Zur Unterstützung der Verfolgung von Änderungen bei langfristigen Projekten können Sie mehrere Versionen einer einzelnen Version des zeitbezogenen Budgets erstellen. Versionen für zeitbezogene Budgets erstellen Sie im Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000). Mit diesem Programm wird auch festgelegt, welche Version des Projekts die aktuelle ist. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Projekt Der Code des Projekts. Projekt Der Status des Projekts. Wenn das Projekt den Status "Aktiv" aufweist, kann keine neue Version des zeitbezogenen Budgets hinzugefügt oder eine bereits vorhandene Version kopiert werden. Version Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der zeitbezogenen Budgetversion. Versionsstatus Der Status der Version des zeitbezogenen Budgets. Verwandte Themen Verwenden von Versionsstatus eines Top-down-Budgets Versionswährung Der Code, der die Währung eindeutig festlegt. Verwandte Themen Projektwährung Wechselkurs/Kursfaktor Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Wechselkurs/Kursfaktor Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Vertragswert Wenn Sie einen Projektvertragswert im Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) eingegeben haben, wird der angezeigte Betrag aus dem Vertragswert zuzüglich Nachträgen der Art Umfangsänderung ermittelt. Sie können diesen Betrag manuell ändern. Vertragswert Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Gewinnmarge Bei einer zeitbezogenen Budgetversion handelt es sich hierbei um den Gewinn, der von der Firma, die das Projekt durchführt, einbehalten wird. Die Gewinnmarge berechnet sich wie folgt:
    Gewinnmarge = Vertragswert - Managementreserve + zugeordnetes Budget +	nicht zugeordnetes Budget
Gewinnmarge Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Managementreserve Diese stellt eine Art Sicherheitskontingent für unvorhergesehene Ereignisse dar. Das Risiko von Änderungen im Projektumfang wird dadurch verringert. Bei einer zeitgebundenen Budgetversion handelt es sich hierbei um den Betrag, der aus Sicherheitsgründen vom Management zurückgehalten wird, anstatt in der Aktivitätenstruktur berücksichtigt oder als Gewinn zurückgehalten zu werden. Die Managementreserve wird wie folgt berechnet:
    Managementreserve = Vertragswert - Gewinnmarge - zugeordnetes Budget - nicht zugeordnetes Budget
Managementreserve Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Zugeordnetes Budget Der Teil eines Top-down-Budgets, der unter den Aktivitäten aufgeteilt wurde. Sie können ein zugeordnetes Budget auf verschiedenen Ebenen betrachten: Für Aktivitäten: Verteiltes Budget = das Budget, das bereits an die Aktivitäten der unteren Ebenen verteilt wurde. Für die Version: das zugeordnete Budget entspricht dem Budget, das der obersten Aktivität der Aktivitätenstruktur zugeordnet ist. Dies kann im Höchstfall der Summe des Vertragswerts minus Gewinnabgabe minus Managementreserve entsprechen. Zugeordnetes Budget Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Freies Budget Der Teil des Projektbudgets, der noch nicht an die einzelnen Elemente verteilt wurde. Sie können ein freies Budget auf verschiedenen Ebenen betrachten: Für Aktivitäten: Das freie Budget entspricht dem Budgetbetrag minus dem zugeordneten Budget. Für die Version: Das freie Budget entspricht dem Vertragswert minus der Gewinnmarge minus der Managementreserve minus dem zugeordneten Budget. Freies Budget Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Erstellung am Das Erstellungsdatum der Version des zeitbezogenen Budgets. Beginn am Wenn Sie das Projekt von "Frei" nach "Aktiv" aktualisieren, können Sie an dieser Stelle die Anfangszeit eintragen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Budgetversion "Aktiv". Als Standard ist das Tagesdatum eingestellt; Sie können es jedoch auf ein zukünftiges Datum umstellen. Budgetdatum Die Voreinstellung ist das Projektbudgetdatum im Feld Budgetdatum des Programms Projekte (tppdm6100m000). Sie können ein Datum bzw. eine Uhrzeit eingeben, die später ist als das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existiert zu der Top-down-Version, den Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Text" in der Symbolleiste anzeigen können. |