| # Gesamtvertragsfortschritt Das Diagramm "Gesamtvertragsfortschritt" ist eine Metrik nach dem Ampelsystem zur grafischen Darstellung des Gesamtfortschritts des Vertrages. Ampelanzeigen Aktueller Gewinn Grün Der aktuelle Gewinn ist positiv. Rot Der aktuelle Gewinn ist negativ. Erwarteter Gewinn Grün Der erwartete Gewinn ist positiv. Rot Der erwartete Gewinn ist negativ. Vertragsergebnisanalyse Um die Gewinndaten für den Vertrag verwalten zu können, werden in diesem Diagramm die Metrikkennzahlen "Aktueller Gewinn", "Erwarteter Gewinn" und "Geplanter Gewinn" angezeigt. Diese Metriken werden wie folgt berechnet: Aktueller Gewinn = Realisierter Erlös – Herstellkosten Erwarteter Gewinn = Vertragswert – Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung Geplanter Gewinn = Vertragswert – Budgetbetrag Realisierter Erlös = Summe aller Zwischenergebnisse für Erlöse nach Vertragsposition Herstellkosten = Summe aller Zwischenergebnisse für Kosten nach Vertragsposition Vertragswert = Summe aller Vertragspositionsbeträge Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) = Summe aller EAC-Beträge für die mit der Vertragsposition verknüpften Projekte Wenn der aktuelle Gewinn negativ ist, steht die Ampelanzeige auf Rot. Damit wird die Möglichkeit eines Verlustes angezeigt und dass der Anwender Maßnahmen ergreifen muss. Wenn der erwartete Gewinn kleiner als der geplante Gewinn ist, steht die Ampelanzeige auf Rot. Wenn der erwartete Gewinn größer oder gleich dem geplanten Gewinn ist, steht die Ampelanzeige auf Grün. |