| # Aktivitätsbeziehungen (tppss2510m000) Mit diesem Programm definieren und verwalten Sie Aktivitätsbeziehungen. Die Aktivitäten müssen sorgfältig der Reihe nach angeordnet werden, um einen realistischen Terminplan zu erhalten. Eine Aktivitätsbeziehung ist eine logische Beziehung, die sicherstellt, dass eine bestimmte Aktivität (Nachfolger) nicht beginnen oder enden kann, bevor nicht eine andere Aktivität (Vorgänger) begonnen hat oder beendet wurde. Die Vorgänger- oder Folgeaktivität kann auch eine Meilensteinaktivität sein. Sie können dieselbe Vorgängeraktivität nicht zweimal mit derselben Folgeaktivität verknüpfen und Sie können keine Vorgängeraktivität mit sich selbst als Folgeaktivität verknüpfen. Sie können eine Beziehung nicht für Projekte anlegen, bearbeiten oder löschen, deren Status Beendet, Abgeschlossen oder Archiviert lautet. Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Projekts. Plan Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Plans. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Laufende Nummer Die erste freie Nummer aus dem Nummernkreis für die Aktivitätsbeziehungen. Wenn Sie einen neuen Nummernkreis definieren, müssen Sie die Anfangsnummer des Nummernkreises angeben. LN erhöht den Wert bei jeder Ausgabe einer neuen Nummer um eins. Vorgängeraktivität Die Aktivität, von der die Beziehung ausgeht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenart Vorgänger Wählen Sie die Kostenart der Aktivität aus, für die das Budget verwaltet wird. Budgetposition Vorgänger Die für die ausgewählte Kostenart generierte Budgetposition. Folgeaktivität Der mit der Vorgängeraktivität verbundene Nachfolger. Mit der Aktivität kann nicht begonnen werden bzw. sie kann nicht beendet werden, bevor nicht mit der Vorgängeraktivität begonnen wurde bzw. bevor diese nicht beendet wurde. Dies hängt davon ab, was im Feld Beziehungsart ausgewählt wurde. Kostenart Nachfolger Wählen Sie die Kostenart der Aktivität aus, für die das Budget verwaltet wird. Budgetposition Nachfolger Die für die ausgewählte Kostenart generierte Budgetposition. Beziehungsart Wählen Sie eine Beziehungsart aus, um die Art der Abhängigkeit zwischen Vorgänger und Nachfolger zu definieren. Folgende Werte sind möglich: Ende-bis-Anfang Der Beginn der Folgeaktivität hängt von der Beendigung der Vorgängeraktivität ab. Ende-bis-Ende Die Beendigung der Folgeaktivität hängt von der Beendigung der Vorgängeraktivität ab. Anfang-bis-Anfang Der Beginn der Nachfolgeraktivität hängt vom Beginn der Vorgängeraktivität ab. Anfang-bis-Ende Die Beendigung der Nachfolgeraktivität hängt vom Beginn der Vorgängeraktivität ab. Vorlaufzeit/Wartezeit Die Vorlaufzeit ist die Überschneidung bei der Ausführung zweier Aktivitäten, zwischen denen eine Abhängigkeit besteht. Sie geben die Vorlaufzeit als negativen Wert ein. Beispiel: Wenn mit einer Aktivität begonnen werden kann, wenn die Vorgängeraktivität zur Hälfte abgeschlossen ist, können Sie eine Ende-zu-Anfang-Abhängigkeit mit einer Vorlaufzeit von 50% für die Nachfolgeraktivität angeben. Die Wartezeit entspricht der Zeit, die zwischen dem Ende einer Aktivität und dem Beginn der nachfolgenden Aktivität als Leerlauf eingeplant werden muss. Sie geben die Wartezeit als positiven Wert ein. Beispiel: Wenn Sie eine zweitägige Wartezeit zwischen der Beendigung einer Aktivität und dem Beginn der nachfolgenden Aktivität einhalten müssen, legen Sie eine Ende-zu-Anfang-Abhängigkeit fest und geben eine Wartezeit von 2 Tagen an. Einheit Vorlauf-/Wartezeit In diesem Feld wird die Zeiteinheit angegeben. Beziehung eingerichtet Das Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn eine Beziehung in MS Project eingerichtet wurde. Aktivitätsbeziehungen drucken Druckt die Aktivitätsbeziehungen und die verbundenen Daten. |