| # Auftragsbasierte Planung - Überblick Auftragsbasierte Planung ist ein Planungskonzept mit den folgenden Aspekten: Ein Verfahren zum Verwalten von Planungsdaten (auf unterschiedlichen Detailebenen) Ein Verfahren zur Lieferplanung (durch Generieren von Auftragsvorschlägen) Übersicht über auftragsbasierte Planung Die auftragsbasierte Planung arbeitet mit folgenden Auftragsplänen: Zeitbezogene Planungsübersicht Ressourcen-Auftragsplan Der Artikel-Hauptplan basiert auf detaillierten Planungsdaten aus unterschiedlichen Quellen. Er wird nicht eigens in der Datenbank abgespeichert, sondern online zusammgestellt, wenn Sie das Programm Zeitbezogene Planungsübersicht (cprrp0520m000) ausführen. Sie können zwischen unterschiedlichen Genauigkeitsgraden auswählen, von Perioden mit 28 Tagen bis zu einzelnen Aufträgen. Übersicht über Lieferplanung Bei einer Auftragssimulation (RRP-Lauf) werden Lieferungen in Form von Auftragsvorschlägen geplant. Eine Auftragssimuation können Sie in folgenden Programmen durchführen: Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) Auftragsplanung generieren (Artikel) (cprrp1220m000) Unternehmensplanung kann drei Arten von Auftragsvorschlägen erstellen: Produktionsvorschläge Bestellvorschläge Verteilungsvorschläge Für Produktionsvorschläge verwendet Unternehmensplanung folgende Objekte: Stücklisten zum Auflösen von Materialbedarfen Arbeitspläne zum Berechnen von Durchlaufzeiten und zur Bestimmung der erforderlichen Ressourcenkapazität Anstelle von Arbeitsplänen kann Unternehmensplanung für Auftragsvorschläge auch feste Durchlaufzeiten verwenden. Hinweis Die meisten Horizonte und Planungsfenster in Unternehmensplanung werden auf das Ende einer Planperiode gerundet. Daher müssen Sie Planperioden für den betreffenden Plancode definieren, auch wenn Sie nur auftragsbasierte Lieferplanung einsetzen. Der Horizont im Programm Zeitbezogene Planungsübersicht (cprrp0520m000) ist der Planungshorizont, so dass Sie alle Vorgänge für den Artikel zeitbezogen überprüfen können. Wenn ein Artikel keinen Artikel-Hauptplan aufweist, ist der Planungshorizont identisch mit dem Auftragshorizont. Wenn Sie das Programm Hauptplan in Auftragsvorschläge umwandeln (cprmp2240m000) zusammen mit Kapazitätsauslastungsplanung verwenden, müssen Sie den Überblick über die zeitbezogene Planungsübersicht um den Planungshorizont erweitern. LN zeigt den Produktionsplan und den Einkaufsplan als Produktionsvorschläge bzw. Bestellvorschläge, wobei das Feld Auftragsnummer leer ist. Geplante Lieferaufträge Im Programm Auftragsvorschläge (cprrp1100m000) können Sie folgende Optionen nutzen: Vorhandene Auftragsvorschläge überprüfen Vorhandene Auftragsvorschläge ändern Auftragsvorschläge manuell erstellen Überführen auf Ausführungsebene Im Programm Auftragsplanung übertragen (cppat1210m000) können Sie Auftragsvorschläge in die Ausführungsebene überführen; im Programm Produktionsvorschläge überführen (cppat1211m000) können Sie einen Vorschlag manuell überführen. Dieses Programm können Sie über das Menü Zusatzoptionen im Programm Auftragsvorschläge (cprrp1100m000) aufrufen. Verwandte Themen Hauptplanbasierte vs. auftragsbasierte Planung RRP-Lauf - Überblick Auftragsvorschläge in Unternehmensplanung Ermittlung des Bedarfsverursachers für Auftragsvorschläge Überführen von Aufträgen in die Ausführungsebene Restmaterial und Ersatzmaterial im Paket Unternehmensplanung Baugruppenplanung - Übersicht |