| # Überwachung nach Projekt/Aktivität/Einsatzmittel (tpppc4552m000) Mit diesem Programm überwachen Sie ein Projekt bei der Ausführung. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene der Überwachungscodes Projekt/Aktivität/Einsatzmittel verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Projekt Der Code des Projekts. Aktivität Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten: Element (WBS) Sammelkonten Arbeitspaket Planungspaket Meilenstein Generiert Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert. Währung Die voreingestellte Währung im Auflistungsprogramm ist die Projektwährung. Sowohl in einem abhängigen als auch freien Währungssystem können Sie diese Währung mit der Option "Währung wechseln" (<CTRL-R>) in andere Währungen umrechnen. Folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen. Währung Die Währung. Überwachungscode Einsatzmittel Der Überwachungscode wird für die detaillierteste Ebene der Kostenüberwachung verwendet. Gesamtbudget Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag. Geleisteter Aufwand Die zulässigen Kosten am Ende der aktuellen Periode. Budget Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Gesamtmenge. Geleisteter Aufwand Die am Ende der aktuellen Periode zulässige Menge. Ist-Menge ohne Bestellobligo Die Gesamtmenge der Kostenbuchungen (ohne unterwegs befindliche Zahlungen), die für alle Perioden bis zur aktuellen in die Historie gebucht wurden. Aktuelle Periode Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten. / Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten. Erwartetes Ist (BCWP) mit Bestellobligo Die Kosten, die Sie in der aktuellen Periode eingehen können. Ist-Kosten ohne Bestellobligo Die Ist-Kosten (ohne Bestellobligos) der aktuellen Periode, die in die Historie gebucht wurden. Erwartetes Ist (BCWP) ohne Bestellobligo Der zulässige Betrag, ohne Bestellobligos. Ist-Menge mit Bestellobligo Die zulässige Menge, ohne Bestellobligos. Erwartetes Ist (BCWP) mit Bestellobligo Die Menge, die innerhalb der aktuellen Periode produziert werden darf. Abweichung mit Bestellobligo Die zulässige Menge, ohne Bestellobligos. Ist-Menge ohne Bestellobligo Die Gesamtmenge der Kostenbuchungen (ohne unterwegs befindliche Zahlungen), die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden. Erwartetes Ist (BCWP) ohne Bestellobligo Die zulässige Menge, ohne Bestellobligos. Abweichung ohne Bestellobligo Die zulässige Menge, ohne Bestellobligos. Ist-Wert Der Ist-Betrag. Abweichung Der Ergebnisbetrag. Prognose Kosten Die prognostizierten Kosten. Ist-Wert Der Ist-Betrag. Abweichung Der Ergebnisbetrag. Prognosemenge Die prognostizierte zusätzliche Menge für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet wird. |