| # Fremdleistungskosten - Prognose (tpppc2176s000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Fremdleistungscodes. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Projekts. Erfasst am Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung. Element Der Elementcode. Verwandte Themen Element Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der Aktivitätscode. Verwandte Themen Aktivität Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Fremdleistung Der Fremdleistungs code. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente Der Code der Kostenkomponente. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prognosemenge Die Menge des Kostenobjekts. Prognosemenge Die Stückkosten. Interne Kosten Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Interne Kosten Die Selbstkosten pro Einheit. Wechselkurs/Kursfaktor Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Plan-Sonderkosten Bei dem Betrag, den Sie hier eingeben, handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum aktuellen Budget hinzukommen. Geschätzte Restkosten Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands sind die zusätzlichen Kosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der Wert des verbleibenden Fertigstellungsumfangs wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen. Budget Der Gesamtbudgetbetrag. Geleisteter Aufwand Die Plankosten gemäß des Fortschritts am Ende der aktuellen Periode. In den meisten Fällen berechnet LN das erwartete Ist wie folgt: Erwartetes Ist (BCWP) = Planbetrag * Fortschritt Ist-Fortschritt Der Fortschrittsprozentsatz. Ist-Wert Der tatsächlich aufgewendete Betrag. Abweichung Das Projektergebnis. Prognoseabweichung Das prognostizierte Projektergebnis. Voreinstellung interne Kosten Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkosten der Fremdleistung in den angezeigten Datensatz zu laden. Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem die Prognose für das Endergebnis gedruckt wird. |