| # Ist-Fortschritt pro Element/Material (tpppc1120s000) Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Elements und des Kostenobjekts für Materialkosten. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Projekt Der Projektcode. Projekt Der aktuelle Projektstatus. Datum Das Datum, an dem der Fortschritt für dieses Projekt und das Element bzw. die Aktivität erfasst wird. Element Der Elementcode. Element Der Elementstatus. Artikel Wenn das Feld Ist-Fortschritt Material im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf "Kostenobjekt" gesetzt ist, können Sie ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Wenn das Feld auf "Überwachungscode" gesetzt ist, können Sie den Überwachungscode für ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Ist-Fortschritt Fortschritt Dieses Feld bestimmt das Verfahren, mit dem Sie den Fortschritt für diese Kostenart erfassen können. Plan-Menge Die kalkulierte Materialmenge. Fertiggemeldet In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt (siehe folgendes Beispiel). Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz mit dem Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf "Zu verrechnende Differenzmengen" gesetzt ist. Ist-Fortschritt [%] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf "Ja" gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat keine Auswirkung, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein. Ist-Fortschritt [Menge] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer. Projektbestand Die Menge eines Artikels ist als Bestand für das Projekt noch vorhanden. Sie können den Bestand nur in den folgenden Fällen eingeben: Das Kontrollkästchen Fertiggemeldet ist nicht markiert. Das Feld Ist-Fortschritt Material im Programm Projekte (tppdm6100m000) ist auf "Kostenobjekt" gesetzt. Das Ergebnis wird im Modul Projektfortschritt berechnet, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Beispiel
     Plankosten: 95.000 Einheiten zu 0,95 = 90.250  Externe Istkosten: 100.000 zu 1 = 100.000 Der Fortschritt beträgt 25%, der vorhandene Bestand für das Projekt beträgt immer noch 76.000 Einheiten. Zulässiges Budget: Fortschritt 25% x 90.250 = 22.562,50  Vorhandener Bestand = 76.000 x 0,95 = 72.200,00  Summe = 94.762,50  bis dato verkaufte Gesamtmenge: 100.000,00  Ergebnis bis dato: -5.237,50
Projektbestand Der Einheiten code. |