| # Daten für Plantafel auswählen (tipcs4175m000) Mit diesem Programm rufen Sie eine grafische Plantafel auf, mit der Sie die Netzplanung eines Projekts in der WebTop-Programmoberfläche verwalten. Hinweis Die grafische Plantafel können Sie nur in Web UI anzeigen, nicht in WorkTop. PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. Mitarbeiternummer Die Person, die an der Projektdurchführung beteiligt ist. Status Hier wird der aktuelle Fortschritt des Projekts angegeben. Beginn am Der Tag, an dem das Projekt begonnen hat. Fertigstellung am Der Tag, an dem das Projekt abgeschlossen wird. Aktivität Die Projektaktivität in der Netzplanung eines Projekts. Suchbegriff Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Aktivitäten-Manager Ein Mitarbeiter, der für die Planung oder Ausführung einer Projektaktivität verantwortlich ist. Frühester Beginn am Das frühestmögliche Datum, an dem eine Aktivität unter Berücksichtigung der vorhergehenden sowie der nachfolgenden Aktivitäten und des Betriebskalenders beginnen kann. Startdaten Aktivitäten Sie können angeben, wie die Aktivität dargestellt werden soll: ab dem frühesten Beginn oder ab dem spätesten Beginn. Auch fertiggestellte Aktivitäten anzeigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Aktivitäten (einschließlich der abgeschlossenen) angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden nur nicht abgeschlossene Aktivitäten angezeigt. Weiter Öffnet die Plantafel. |