| # Baseline Meilenstein (tppss2121m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Baseline-Datumswerte für einen Meilenstein an. Weiße Felder kennzeichnen Baselinedaten für Meilensteine, die geändert werden können. Deaktivierte Reihen kennzeichnen Baselinedaten für Meilensteine, die nicht mehr geändert werden können, da der Status der Meilensteine "Genehmigt" lautet. In diesem Programm können Sie auch neue oder aktualisierte Baselines speichern; die Befehle hierzu finden Sie im Menü Zusatzoptionen. Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Status des aktuellen Projekts. Baseline Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Baseline des Meilensteins. Diese Baseline dient zur Zeitstaffelung des Budgets in Übereinstimmung mit dem Meilenstein der Earned-Value-Methode. Baseline Status der Baseline. Meilenstein Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Meilensteins. Wenn die Earned-Value-Methode einer Aktivität als Meilenstein definiert ist, muss der Meilenstein wiederum mit der Aktivität verknüpft sein. Damit können Sie den genauen Zeitpunkt festlegen, zu dem ein bestimmter gewonnener Planbetrag freigegeben wird. Baselinedatum Geplanter Termin und Uhrzeit für den Meilenstein. Die Baseline dient zur Zeitstaffelung des Budgets. Sie können den Termin der Baseline manuell eingeben oder aus einem bestimmten Plan in einem externen Planungsprogramm ermitteln. Verwandte Themen Eingeben eines Datums Eingeben einer Uhrzeit Aktuelles Tagesdatum Das aktuelle Datum mit Uhrzeit, an dem der Meilenstein erreicht wird. Abweichung Die Abweichung zwischen dem geplanten Datum und dem aktuellen Tagesdatum des Meilensteins. |