| # Prioritätsregel Kommt für eine Planungsgruppe mehr als eine Ressource in Frage, erfolgt die Zuweisung der Ressourcen nach Prioritätsregeln. Richten Sie das Feld Vorgeschlagene Priorität im Programm Parameter Planung und Konzepte (SPC) (tsspc0100m000) ein. LN legt die Rangfolge der vorgeschlagenen Ressourcen auf Basis von Prioritätsregeln fest. Durch die Vergabe der Rangfolge bzw. durch die Priorisierung kann LN automatisch die Ressource mit dem höchsten Rang zuweisen/reservieren. Wenn das Kontrollkästchen Automatisch höchste Priorität im Programm Parameter Planung und Konzepte (SPC) (tsspc0100m000) markiert ist, weist LN die Ressourcen mit der höchsten Priorität zu. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Ressourcen manuell zuweisen/reservieren. Die folgenden Regeln sind definiert:
Folge-Nr. | Regel
1 | Nicht anderen Planungsgruppen zugewiesen
2 | Hat alle Attributwerte der Planungsgruppe
3 | Verfügt über alle erforderlichen Kenntnisse
4 | Verfügt über alle bevorzugten Kenntnisse
5 | Gehört zur Planungsgruppe mit frühester beendeter Leistung
LN prüft alle Regeln und legt die Rangfolge der für eine Gruppe vorgeschlagenen Ressourcen fest. Wenn die erste Regel zutrifft, erhält die Ressource 24 (= 16) Punkte. Wenn die zweite Regel zutrifft, erhält die Ressource 23 (= 8) Punkte. Wenn die dritte Regel zutrifft, erhält die Ressource 22 (= 4) Punkte. Wenn die vierte Regel zutrifft, erhält die Ressource 21 (= 2) Punkte. Wenn die fünfte Regel zutrifft, erhält die Ressource 20 (= 1) Punkte. Die Ressourcen weisen nur dann die gleiche Priorität auf, wenn dieselben Regeln auf sie zutreffen. Beispiel Ressource A: Wenn nur Regel 1 zutrifft, erhält diese Ressource 16 Punkte. Ressource B: Wenn nur die Regeln 2, 3 und 4 zutreffen, erhält diese Ressource 8 + 4 + 2 = 14 Punkte. Ressource C: Wenn nur die Regeln 1 und 5 zutreffen, erhält diese Ressource 16 + 1 = 17 Punkte. Daher erhält Ressource C die höchste Priorität. Wenn Ressourcen nach der Priorität sortiert werden, wird die höchste Priorität als Letztes angezeigt. Um die Ressource mit der höchsten Priorität als ersten Datensatz aufzuführen, berechnet LN die Priorität auf Basis der folgenden Formel neu:
    Priorität = 32 - Priorität
Beispiel Nach der Neuberechnung lautet die Priorität für die erwähnten Ressourcen aus dem Beispiel oben wie folgt: Ressource A: Wenn nur Regel 1 zutrifft, erhält diese Ressource 16 Punkte. Priorität = 32 – 16 = 16. Ressource B: Wenn nur die Regeln 2, 3 und 4 zutreffen, erhält diese Ressource 14 Punkte. Priorität = 32 – 14 = 18. Ressource C: Wenn nur die Regeln 1 und 5 zutreffen, erhält diese Ressource 17 Punkte. Priorität = 32 – 17 = 15. Im Folgenden werden die Prioritätsregeln beschrieben: Regel 1: Ist keinen anderen Planungsgruppen zugewiesen Diese Regel trifft zu (ist "Wahr"), wenn für eine Ressource kein Datensatz im Programm Gruppe - Ressourcen (tsspc3102m000) für eine andere Planungsgruppe vorhanden ist. Regel 2: Hat alle Attributwerte der Planungsgruppe Diese Regel trifft zu (ist "Wahr"), wenn für eine Ressource das Feld Attributwerte abgleichen im Programm Planungsgruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000) auf "Bestimmte Daten" gesetzt ist. Regel 3: Verfügt über alle erforderlichen Kenntnisse Diese Regel trifft zu (ist "Wahr"), wenn für eine Ressource die Kontrollkästchen Erforderliche Kenntnisse abgleichen und Bevorzugte Kenntnisse abgleichen im Programm Planungsgruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000) markiert sind. Regel 4: Verfügt über alle bevorzugten Kenntnisse Diese Regel trifft zu (ist "Wahr"), wenn für eine Ressource das Kontrollkästchen Bevorzugte Kenntnisse abgleichen im Programm Planungsgruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000) markiert ist. Regel 5: Gehört zur Planungsgruppe mit frühester beendeter Leistung Diese Regel trifft zu, wenn die Ressource im Programm Gruppe - Ressourcen (tsspc3102m000) mindestens einer anderen Planungsgruppe zugewiesen ist und der Termin im Feld Ende geplant am/um der letzten Planungsgruppe vor dem Termin der anderen vorgeschlagenen Ressourcen liegt. Wenn die Ressource noch keiner Planungsgruppe zugewiesen ist, trifft diese Regel auf jeden Fall zu. Verwandte Themen Mitarbeiterzuweisung für die Gruppenplanung Gruppenplanung - Ablauf Einrichten von Gruppenplanungsdaten Gebietsplanung - Ablauf Ablauf der auf der Tour basierenden Planung |