| # Overzicht activiteiten per project (tipcs4502m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de activiteitenlijst per project op te vragen. Project Een verzameling van productie- en inkoophandelingen die specifiek worden verricht voor een bepaalde klantorder. Een project wordt in gang gezet door een klantorder voor artikelen met het bestelbeleid Op order. Een project dient om de productie van artikelen te plannen en te coördineren. Bij het op order produceren van standaardartikelen wordt het project alleen gebruikt om artikelen aan de klantorder te koppelen. Een project kan de volgende gegevens bevatten: Klantspecifieke artikelgegevens (stuklijsten en routings) Projectplanning (activiteitenplanning) Een begroting is een speciaal soort project. Een begroting dient voor het plannen en voorcalculeren, maar niet voor het uitvoeren van de productie. Gerelateerde onderwerpen Projectsoorten Projectstatus Geeft een indicatie van de projectvoortgang. Activiteit Deze code identificeert een activiteit in de netwerkplanning voor een project. Zoekargument Een alternatieve vorm van een omschrijving die het zoeken eenvoudiger maakt. Doorgaans is dit een afkorting, acroniem of een eenvoudig te onthouden alternatief voor een volledige omschrijving. Taak LN geeft het nummer weer van de taak die aan de activiteit is gekoppeld. Het taaknummer geeft meer gedetailleerde informatie over de activiteit. Afdeling De code van de afdeling of hoofdafdeling waar de activiteit wordt uitgevoerd. Activiteitenmanager De persoon die verantwoordelijk is voor de planning of uitvoering van een projectactiviteit. Tekst Dit veld geeft aan of een tekst wel of niet aanwezig is. Capaciteitsverdelingstabel Een tabel waarin u kunt definiëren hoe de globale capaciteitsbehoefte moet worden verdeeld over de periode waarin de capaciteit benodigd is. De X-coördinaat is een percentage van de activiteitsduur. De Y-coördinaat is een percentage van de globale capaciteitsbehoefte. Globale capaciteit Het globale aantal uren dat benodigd is voor de uitvoering van de betreffende activiteit. Geaggregeerde capaciteit De geaggregeerde capaciteitsbehoefte in uren voor de afdeling waar de activiteit volgens de planning moet worden uitgevoerd. Deze capaciteitsbehoefte wordt berekend met de sessie Voorgecalculeerde capaciteit naar project aggregeren (tipcs4201m000) op basis van de projectstructuur en de werkvoorbereiding. U kunt dit alleen doen als de bewerkingen zijn gekoppeld aan activiteiten in de klantspecifieke routing. Afhankelijk van de waarde van het veld Kritische capaciteit voor planning in de sessie Afdelingen (tirou0101m000), wordt er voor het berekenen van de geaggregeerde capaciteitsbehoefte gebruikgemaakt van de Mancapaciteit of Machinecapaciteit. De geaggregeerde capaciteitsbehoefte wordt alleen ter informatie weergegeven en kan worden gebruikt om de globale aantal geplande uren per activiteit te controleren en te bewaken. Gemiddelde capaciteit Toets de beschikbare capaciteit in uren per dag in. Deze capaciteit wordt gebruikt om de default activiteitsduur te berekenen. Met de planningsfactor kunt u de beschikbare capaciteit in uren per dag voor iedere medewerker of machine vastleggen. Op basis van deze capaciteit berekent LN de default duur van een activiteit aan de hand van de juiste formule: Default activiteitsduur = Globale capaciteitsbehoefte / (Planningsfactor x Beschikbare capaciteit) Planningsfactor De planningsfactor geeft aan hoeveel medewerkers of machines tegelijkertijd worden gebruikt voor het uitvoeren van een activiteit. Deze factor wordt alleen gebruikt om de default duur van de activiteit te berekenen op basis van de globale capaciteitsbehoeften en de beschikbare uren per dag. Activiteitsduur De tijd tussen de startdatum van de productie en de leverdatum. De doorlooptijd omvat o.a. de tijd die gemoeid is met de ordervoorbereiding, transporttijd en inspectietijd. Vroegste startdatum De vroegste datum waarop de activiteit kan worden gestart. Deze datum wordt bepaald met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). Laatste startdatum De laatste datum waarop de activiteit kan worden gestart. Deze datum wordt bepaald met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). Vroegste einddatum De vroegste datum waarop de activiteit kan worden voltooid. Deze datum wordt bepaald met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). Laatste einddatum De laatste datum waarop de activiteit kan worden voltooid. Deze dag wordt bepaald met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). Totale speling De totale speling van een activiteit is de maximale tijd, uitgedrukt in (werk)dagen, waarmee een activiteit kan worden verschoven zonder dat dit invloed heeft op de geplande datum gereed van het desbetreffende project. De totale speling wordt als volgt berekend: Totale speling = Laatste einddatum - Vroegste startdatum - Activiteitsduur De laatste einddatum en de vroegste startdatum worden uitgedrukt in projectdagen. Gerelateerde onderwerpen Spelingen Vrije speling De vrije speling tussen twee opeenvolgende activiteiten. Dit geeft aan met hoeveel dagen de activiteit kan worden uitgesteld zonder dat dit invloed heeft op de voortgang van andere gerelateerde activiteiten. Gerelateerde onderwerpen Spelingen Gewenste startdatum De datum waarop u met de betreffende activiteit wilt beginnen. Deze datum wordt alleen ter informatie gebruikt. De gewenste startdatum wordt echter in de sessie Netwerkmeldingen aanmaken (tipcs4211m000) vergeleken met zowel de vroegste en laatste einddatum als de peildatum. Dit kan leiden tot de weergave van uitzonderingsmeldingen. Gewenste einddatum De datum waarop u de desbetreffende activiteit wilt beëindigen. Deze datum wordt alleen ter informatie gebruikt. De gewenste einddatum wordt echter door de sessie Netwerkmeldingen aanmaken (tipcs4211m000) vergeleken met zowel de vroegste en laatste einddatum als de peildatum. Dit kan leiden tot uitzonderingsmeldingen. Voorcalculatie uitvoeren Geeft aan of de desbetreffende activiteit moet worden meegenomen in de kostprijsvoorcalculatie voor het project. Dit kan vooral van belang zijn voor indirecte activiteiten, zoals de werkvoorbereiding. Low Level code De Low Level-code verwijst naar het laagste niveau waarop een activiteit in het activiteitennetwerk van het project voorkomt. Deze code wordt bepaald met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). Werkelijke startdatum De werkelijke startdatum van de activiteit is de datum waarop de uitvoering van de activiteit is gestart. LN vult de werkelijke einddatum in wanneer urenmutaties worden verwerkt met de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000) of wanneer een netwerkcalculatie wordt uitgevoerd met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). U kunt deze datum handmatig wijzigen. Werkelijke einddatum De werkelijke einddatum van de activiteit is de datum waarop voor het laatst tijd aan de activiteit is besteed of waarop de activiteit gereed is gemeld. LN vult de werkelijke einddatum in tijdens de verwerking van urenmutaties met de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000) of tijdens een netwerkcalculatie met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). U kunt deze datum handmatig wijzigen. Gebruikte kritische capaciteit De werkelijke uren die aan de desbetreffende activiteit zijn besteed. Op basis van de urenmutaties die aan de activiteit zijn gekoppeld, werkt LN automatisch deze waarde bij in de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000). Percentage gereed Het percentage gereed geeft de voortgang van de activiteit aan. NB Vanwege de niet-lineaire verdeling van de capaciteitsbehoeften, is het percentage gereed niet gerelateerd aan de looptijd, maar aan de globale capaciteitsbehoeften. Als u gekozen hebt voor een automatische berekening van het percentage gereed, wordt dit percentage bepaald op basis van de globale capaciteitsbehoeften en de werkelijk bestede uren. Automatisch bijwerken Geeft aan of het percentage gereed automatisch moet worden bepaald tijdens de verwerking van de urenmutaties met de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000) of tijdens de uitvoering van een netwerkcalculatie voor het project met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). |