| # Overzicht activiteiten (tipcs4503m000) Deze sessie kunt u gebruiken om activiteitengegevens op te vragen. NB Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen records zoeken en selecteren. Project Een verzameling van productie- en inkoophandelingen die specifiek worden verricht voor een bepaalde klantorder. Een project wordt in gang gezet door een klantorder voor artikelen met het bestelbeleid Op order. Een project dient om de productie van artikelen te plannen en te coördineren. Bij het op order produceren van standaardartikelen wordt het project alleen gebruikt om artikelen aan de klantorder te koppelen. Een project kan de volgende gegevens bevatten: Klantspecifieke artikelgegevens (stuklijsten en routings) Projectplanning (activiteitenplanning) Een begroting is een speciaal soort project. Een begroting dient voor het plannen en voorcalculeren, maar niet voor het uitvoeren van de productie. Gerelateerde onderwerpen Projectsoorten Activiteit De activiteit in de netwerkplanning van een project. Zoekargument Een alternatieve vorm van een omschrijving die het zoeken eenvoudiger maakt. Doorgaans is dit een afkorting, acroniem of een eenvoudig te onthouden alternatief voor een volledige omschrijving. Taak LN geeft het nummer van de taak weer die aan de activiteit is gekoppeld. Afdeling LN toont de code van de afdeling waar de activiteit moet worden uitgevoerd. Activiteitenmanager De persoon die verantwoordelijk is voor de planning of uitvoering van een projectactiviteit. Activiteit in voorcalculatie meenemen Geeft aan of de voorgecalculeerde kosten wel of niet zijn berekend voor de geselecteerde activiteit. Tekst Dit veld geeft aan of een tekst wel of niet aanwezig is. Activiteitsduur De duur van een activiteit is het aantal (werk)dagen dat voor die activiteit is gepland. Vroegste startdatum De vroegste datum waarop de activiteit kan worden gestart. Met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000) kunt u deze datum bepalen. Laatste startdatum De laatste datum waarop de activiteit kan worden gestart. Met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000) kunt u deze datum bepalen. Vroegste einddatum De vroegste datum waarop de activiteit kan worden voltooid. Met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000) kunt u deze datum bepalen. Laatste einddatum De laatste datum waarop de activiteit kan worden voltooid. Met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000) kunt u deze datum bepalen. Totale speling De totale speling van een activiteit is de maximum tijd (uitgedrukt in (werk)dagen) waarover een activiteit kan worden verschoven zonder de geplande datum gereed van het desbetreffende project in gevaar te brengen. De totale speling wordt als volgt berekend: Totale speling = Laatste einddatum - Vroegste startdatum - Activiteitsduur De laatste einddatum en de vroegste startdatum worden uitgedrukt in projectdagen. Gerelateerde onderwerpen Spelingen Vrije speling De vrije speling tussen twee opeenvolgende activiteiten. Dit geeft aan met hoeveel dagen de activiteit kan worden uitgesteld zonder dat dit invloed heeft op de voortgang van andere gerelateerde activiteiten. Gerelateerde onderwerpen Spelingen Vroegste startweek De vroegste week waarin met de activiteit kan worden begonnen. Jaar Het jaar van de vroegste week waarin met de activiteit kan worden begonnen. Laatste startweek De vroegste week waarin de activiteit kan worden voltooid. Jaar Het jaar van de vroegste week waarin de activiteit kan worden voltooid. Vroegste eindweek De laatste week waarin met de activiteit kan worden begonnen. Jaar Het jaar van de laatste week waarin met de activiteit kan worden begonnen. Wk laatste einde De laatste week waarin de activiteit kan worden voltooid. Jaar Het jaar van de laatste week waarin de activiteit kan worden voltooid. Gewenste startdatum De gewenste startdatum is de datum waarop u de desbetreffende activiteit wilt starten. Deze datum dient alleen ter informatie. De gewenste startdatum wordt echter in de sessie Netwerkmeldingen aanmaken (tipcs4211m000) vergeleken met de vroegste en laatste einddatum en de peildatum. Dit kan leiden tot de weergave van uitzonderingsmeldingen. Gewenste einddatum De gewenste einddatum is de datum waarop u de desbetreffende activiteit wilt beëindigen. Deze datum dient alleen ter informatie. De gewenste einddatum wordt echter in de sessie Netwerkmeldingen aanmaken (tipcs4211m000) vergeleken met zowel de vroegste en laatste einddatum als de peildatum. Dit kan leiden tot de weergave van uitzonderingsmeldingen. Globale capaciteitsbehoefte De globale capaciteitsbehoefte in uren die nodig is voor de uitvoering van de betreffende activiteit. Geaggregeerde capaciteitsbehoefte De geaggregeerde capaciteitsbehoeften in uren, afhankelijk van de kritische capaciteitssoort van de afdeling waar de activiteit volgens de planning moet worden uitgevoerd. De geaggregeerde capaciteitsbehoefte wordt berekend met de sessie Voorgecalculeerde capaciteit naar project aggregeren (tipcs4201m000) op basis van de projectstructuur en de werkvoorbereiding. U moet eerst de bewerkingen koppelen aan activiteiten in de klantspecifieke routing. De geaggregeerde capaciteitsbehoeften worden alleen ter informatie weergegeven en kunnen worden gebruikt om de globale geplande uren per activiteit te controleren en te bewaken. Beschikbare capaciteit [u/dag] De beschikbare capaciteit in uren per dag voor elke medewerker of machine. Op basis van deze capaciteit wordt de default duur van een activiteit berekend met een specifieke formule. Planningsfactor De planningsfactor geeft aan hoeveel medewerkers of machines tegelijkertijd worden gebruikt voor het uitvoeren van een activiteit. Deze factor wordt alleen gebruikt om de default duur van de activiteit te berekenen op basis van de globale capaciteitsbehoefte en de beschikbare uren per dag. Gebruikte kritische capaciteit De werkelijke uren die aan de desbetreffende activiteit zijn besteed. Op basis van de mutatie-uren die aan de activiteit zijn gekoppeld, werkt LN automatisch deze waarde bij in de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000). LN toont de bestede uren die zijn berekend met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). Werkelijke startdatum De werkelijke startdatum van de activiteit is de datum waarop de uitvoering van de activiteit is gestart. De werkelijke startdatum wordt door LN ingevuld tijdens de verwerking van urenmutaties met de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000) of tijdens een netwerkcalculatie met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). Werkelijke einddatum De werkelijke einddatum voor de activiteit is de datum waarop voor het LAATST tijd is besteed aan de activiteit of waarop de uitvoering van de activiteit gereed is gemeld. De werkelijke einddatum wordt door LN ingevuld tijdens de verwerking van urenmutaties met de sessie Uren en onkosten verwerken (bptmm1203m000) of tijdens een netwerkcalculatie met de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). U kunt deze datum handmatig wijzigen. Percentage gereed Geft aan of een activiteit wel of niet is voltooid. |