| # Voorbeeld 1: activiteit is nog niet gestart Activiteit A is nog niet gestart. Er zijn geen uren besteed, er is geen projectstructuur en er is geen gedetailleerde capaciteitsplanning. Activiteitsduur (projectdagen): 15 Globale capaciteitsbehoefte: 200 Vroegste startdatum: dag 4 week 44 jaar 92 Percentage gereed: 0% De huidige datum ligt vóór de vroegste startdatum. In de volgende afbeelding wordt de uitvoering van activiteit A weergegeven:
W | Werkdagen
_ | Niet-werkdagen
De capaciteitsverdelingstabel die aan de activiteit is toegekend, wordt weergegeven in de volgende afbeelding: De capaciteit voor activiteit A is 200 uur. De capaciteitsverdeling per week is als volgt:
Week | Aantal dagen | Percentage van activiteitsduur | Percentage van capaciteitsbehoefte | Verschil vergeleken met vorige week | Capaciteitsbehoefte (per week)
44-92 | 2 | 13% | 17,3% | 17,3% | 34,6
45-92 | 6 | 40% | 40.0% | 22,7% | 45,4
46-92 | 9 | 60% | 40,0% | 0,0% | 0,0
47-92 | 12 | 80% | 70,0% | 30,0% | 60,0
48-92 | 12 | 80% | 70,0% | 0,0% | 0,0
49-92 | 15 | 100% | 100,0% | 30,0% | 60,0
Gerelateerde onderwerpen Voorbeeld 2: activiteit is al gestart |