| # Mogelijke waarden Vrij U kunt werkvoorbereiding uitvoeren. Dit betekent dat u het volgende kunt doen: Het projecthoofdplan (PMS) definiëren via de module Projectbeheer. De projectstructuur muteren. De klantspecifieke productstructuur onderhouden via klantspecifieke stuklijsten en bewerkingsstaten. Projectcalculatie uitvoeren. Simulatie U simuleert de globale capaciteitsbehoefteplanning en de gedetailleerde materiaal- en resourcebehoefteplanning (RRP) op basis van de netwerkplanning. De capaciteitsbehoeften voor een gesimuleerd project worden apart weergegeven. LN genereert geplande RRP-inkooporders, geplande productieorders en PRP-magazijnorders voor klantspecifieke artikelen. Deze orders kunnen echter niet worden vrijgegeven. Daarnaast kent de RRP geen standaardartikelen aan het project toe. Actief Deze status geeft de uitvoeringsfase van het project aan. U kunt de geplande orders vrijgeven, zodat de vereiste inkoop- en productieactiviteiten daadwerkelijk gestart en afgerond kunnen worden. Geannuleerd Het project is geannuleerd. U kunt geen nieuwe orders vrijgeven voor het project, maar u kunt wel de in behandeling zijnde logistieke activiteiten voltooien. U kunt een geannuleerd project sluiten, maar een project kan ook geannuleerd blijven. Als het project geannuleerd blijft, moet u er rekening mee houden dat de definitieve kosten niet worden geboekt naar Fin. administratie en dat er nog OHW kan bestaan voor voltooide orders. De kosten worden alleen geboekt als u het project sluit. Gereed Het project is voltooid, voor wat de productie betreft. Alle inkoop- en productieactiviteiten zijn eveneens gereed of afgesloten en alle verkooporders voor het project zijn geleverd. Afgesloten Het project is financieel afgesloten. Dit betekent dat de financiële projectresultaten zijn berekend. Er kunnen geen financiële projectmutaties meer op het project worden geboekt. Af te sluiten Als u het selectievakje Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-proj. in de sessie Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000) hebt ingeschakeld, worden de financiële mutaties geboekt naar de financiële bedrijven van het verkoopbureau, de serviceafdeling en/of het magazijn in plaats van naar het financiële bedrijf van het PCS-project. Als vanuit het PCS-project interne facturen naar die afdelingen worden verzonden, terwijl deze nog niet zijn afgehandeld, wordt in de sessie Project afsluiten (tipcs2250m000) de projectstatus ingesteld op Af te sluiten in plaats van op Afgesloten. U moet eerst de interne facturen afhandelen en vervolgens de sessie Project afsluiten (tipcs2250m000) opnieuw uitvoeren om de projectstatus op Afgesloten te zetten. Gearchiveerd Het project is gearchiveerd. Dit betekent dat alle projectgegevens opgeslagen zijn in archiefbestanden en verwijderd zijn uit de oorspronkelijke bestanden. |