| # Werkorderactiviteiten (tswcs2110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om werkorderactiviteiten te muteren. Werkorderactiviteiten kunnen worden gebaseerd op de referentieactiviteiten die zijn gedefinieerd in de module Activiteitenbeheer. Als u geen gebruik maakt van referentieactiviteiten, kunt u de werkorderactiviteit identificeren met een omschrijving. U kunt één referentieactiviteit selecteren, een hoofdrouting, een routingoptie of een bewerking voor de planning en de uitvoering van het onderhoud van een (seriedragend) artikel. De hoofdrouting, routingoptie en bewerking worden geïdentificeerd door een referentieactiviteit. U kunt de default gegevens die u voor de referentieactiviteit hebt gedefinieerd in de module Activiteitenbeheer, wijzigen (bijvoorbeeld de activiteitsduur, vereiste materialen, benodigde uren of vereist gereedschap). De default mutatietijd voor een nieuwe werkorderactiviteit is de huidige tijd. De mutatietijd wordt ook gebruikt om de versie van de referentieactiviteiten te identificeren. In deze sessie kunt u het volgende doen: De geplande tijden voor de activiteit wijzigen. De werkelijke tijden invoeren. De werkelijke resultaten van een inspectie invoeren. Een routing toevoegen aan een activiteitregel van een werkorder. Resourcebehoeften toevoegen aan een werkorderactiviteit. U kunt activiteiten toevoegen aan een werkorder in de planningsfase, de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de werkorder. De status van de werkorder moet Vrij, Gepland of Vrijgegeven zijn. U kunt geen activiteiten toevoegen aan uitbestede werkorders die de status Vrijgegeven hebben. Gerelateerde onderwerpen Referentieactiviteiten gebruiken Hoofdroutings en routingopties Werkorder De identificatiecode van de werkorder. U kunt de serie voor de nummergroep voor werkorders opgeven in de sessie Eerste vrije nummers (tcmcs0150m000). De nummergroep voor werkorders wordt ingesteld in de sessie Parameters werkorderbeheer (tswcs0100m000). Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen in Service Werkorder De omschrijving voor de werkorder wordt in de onderstaande volgorde geselecteerd: De omschrijving van het servicetype. De omschrijving van het seriedragende artikel. De omschrijving van het artikel. De omschrijving van het label. Status werkorder De huidige status van de werkorder. De status van de werkorder wordt gebruikt om de verschillende fasen in het werkorderproces te beheren. U kunt de status van de werkorder wijzigen als de status Vrij of Gepland is. Als de werkorder is vrijgegeven, moeten alle werkorderactiviteiten gereed worden gemeld. Pas dan kan de werkorder op de volgende status worden gezet. Status werkorder Artikel Het artikel of seriedragende artikel waarop onderhoud moet worden uitgevoerd. Omschrijving De omschrijving van het artikel. Serienummer Het serienummer van het seriedragende artikel. Activiteitregel De activiteitregel staat voor de referentieactiviteit of de hoofdrouting die moet worden uitgevoerd voor de werkorder. De activiteitregel wordt geïdentificeerd met een volgnummer. Activiteitregel De huidige status van de werkorderactiviteit. De status van de werkorderactiviteit wordt gebruikt om de verschillende fasen in het werkorderproces te beheren. De status van de werkorderactiviteiten is gerelateerd aan de status van de werkorder. De volgende tabel geeft een overzicht van de mogelijke statussen van de activiteiten voor elke status van de werkorder.
Orderstatus | Activiteitstatus
--- | ---
Vrij | Vrij
Gepland | Vrij, Gepland, Geannuleerd
Vrijgegeven | Vrij, Gepland, Vrijgegeven, Gereed, Afgetekend, Afgesloten, Geannuleerd
Gereed | Gereed, Afgetekend, Afgesloten, Geannuleerd
Afgetekend | Afgetekend, Afgesloten, Geannuleerd
Afgesloten | Afgesloten
U kunt de status van de werkorder wijzigen als de status Vrij of Gepland is. Als de werkorder is vrijgegeven, moeten alle werkorderactiviteiten gereed worden gemeld. Pas dan kan de werkorder op de volgende status worden gezet. Hoofdrouting De referentieactiviteit die de hoofdrouting identificeert. De referentieactiviteit wordt geselecteerd in de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000). NB Als de werkorder betrekking heeft op een seriedragend artikel, moet het serienummer van het artikel binnen het bereik van seriedragende artikelen voor de hoofdrouting vallen. De serviceafdeling die is opgegeven op de werkorderkop, moet zijn gekoppeld aan de activiteitengroep die in de module Activiteitenbeheer is gekoppeld aan de referentieactiviteit. De hoofdrouting wordt gebruikt als het selectievakje Hoofdrouting gebruiken in de sessie Parameters werkorderbeheer (tswcs0100m000) is ingeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Hoofdroutings en routingopties Volgnummer Het volgnummer van de werkorderactiviteit. Referentieactiviteit De referentieactiviteit die moet worden uitgevoerd. U kunt één referentieactiviteit invoeren of de referentieactiviteit die voor een bewerking is opgegeven in de hoofdrouting. NB Als de werkorder moet worden uitgevoerd door een hoofdserviceafdeling, kunt u alleen die referentieactiviteiten selecteren die in de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000) zijn gedefinieerd voor het te repareren artikel en voor de hoofdserviceafdeling. U kunt de referentieactiviteit niet wijzigen als de activiteitstatus Vrijgegeven, Gereed, Afgetekend, Afgesloten of Geannuleerd is. Als het selectievakje Referentieactiviteit verplicht in de sessie Parameters werkorderbeheer (tswcs0100m000) is ingeschakeld, moet de referentieactiviteit worden ingevuld. Het seriedragende artikel moet vallen binnen de bereiken van seriedragende artikelen die voor de referentieactiviteit zijn gedefinieerd in de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000). Vroegste eindtijd De eerste datum en tijd waarop de referentieactiviteit geldig wordt. NB De ingangstijd en de vervaltijd worden gedefinieerd in de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000) en vallen onder het wijzigingsbeheer. Uitvoeringstijd De eerste datum en tijd waarop de geldigheid van de referentieactiviteit vervalt. NB De ingangstijd en de vervaltijd worden gedefinieerd in de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000) en vallen onder het wijzigingsbeheer. Omschrijving De omschrijving van de werkorderactiviteit. Als u geen gebruik maakt van referentieactiviteiten uit de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000), kunt u handmatig een omschrijving ter identificatie van de werkorderactiviteit invoeren. NB Als u een referentieactiviteit hebt ingevoerd, wordt de omschrijving weergegeven die voor de referentieactiviteit is opgegeven in de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000). Zoekargument Het zoekargument voor de werkorderactiviteiten. Het zoekargument wordt afgeleid van de omschrijving. Gerepareerde hoeveelheid Het aantal gerepareerde artikelen/onderdelen waarop een of meer stappen uit het werkorderproces met succes zijn uitgevoerd. Afdeling De afdeling waarin de werkorderactiviteiten worden uitgevoerd. U kunt de activiteitengroep van de referentieactiviteit koppelen aan de afdeling: Wanneer u een referentieactiviteit definieert in de sessie Referentieactiviteiten (tsacm1101m000). Bijvoorbeeld: schoonmaakactiviteiten die behoren tot de activiteitengroep Schoonmaak, moeten worden uitgevoerd in een afdeling waar schoonmaakapparatuur beschikbaar is. Controlelijst De controlelijst die kan worden gebruikt voor het uitvoeren van de werkorderactiviteiten. Resultaat De identificatiecode voor het resultaat van de inspectie. Bevindingen tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is tekst toegevoegd aan het resultaat. Gerelateerde onderwerpen Teksten gebruiken Afgetekend door De servicemedewerker die de activiteit heeft afgetekend. De medewerker moet beschikken over de kennisgebieden die vereist zijn voor aftekenen. Tijd afgetekend De datum en tijd waarop de status van de activiteit is gewijzigd in Afgetekend. Vroegste starttijd Het vroegste tijdstip waarop u kunt beginnen met de uitvoering van de werkorderactiviteit. De default waarde voor de eerste werkorderactiviteit is de vroegste starttijd van de werkorder. Voor daarop volgende werkorderactiviteiten wordt de volgende formule gebruikt om de vroegste starttijd te berekenen:
     Vroegste starttijd huidige activiteit = vroegste starttijd vorige activiteit + duur vorige activiteit
Laatste eindtijd Het laatste tijdstip waarop u de uitvoering van de werkorderactiviteit kunt voltooien. De default waarde voor de laatste werkorderactiviteit is de laatste eindtijd van de werkorder. Voor daaraan voorafgaande werkorderactiviteiten wordt de volgende formule gebruikt om de laatste eindtijd te berekenen:
     Laatste eindtijd vorige activiteit = laatste eindtijd volgende activiteit – duur volgende activiteit
Afspraak Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een afspraak gemaakt voor de werkorderactiviteit en kunt u de vroegste starttijd en laatste eindtijd alleen wijzigen in de sessie Afspraken (tsmdm0123m000). NB Het selectievakje wordt uitgeschakeld als de ATP-controle is uitgevoerd en de geplande starttijd is gewijzigd. Gerelateerde onderwerpen Effect van ATP-datum ATP-datum De ATP-datum waarop het specifieke reserveonderdeel beschikbaar is in het magazijn. NB Als de ATP-datum groter is dan de vroegste starttijd, wordt als vroegste starttijd de ATP-datum ingesteld. De Geplande leverdatum wordt ook aangepast zodat deze aansluit bij de ATP-datum. De ATP-datum wordt in de volgende gevallen niet gegenereerd: De ATP-controle genereert geen datum. Het artikel is niet aanwezig in het magazijn. Het hoofdplan is niet beschikbaar. Het artikel valt buiten het bereik van de hoofdplanhorizon. ATP-controle Hiermee wordt aangegeven of de de geplande starttijd en afspraak zijn gewijzigd als gevolg van een ATP-controle. Gerelateerde onderwerpen ATP Wachttijd De default waarde voor de geplande wachttijd is de wachttijd die is opgegeven voor de afdeling. De wachttijd voor de afdeling wordt gedefinieerd in de sessie Serviceafdelingen (tsmdm1100m000). Wachttijd De eenheid waarin de tijdsduur wordt uitgedrukt. De eenheid voor de tijdsduur wordt gedefinieerd in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000). Omsteltijd De geplande omsteltijd voor de werkorderactiviteit. De omsteltijd wordt uitgedrukt in de tijdseenheid die u hebt gedefinieerd in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000). Stuktijd medewerkers De geplande stuktijd voor loonkosten wordt uitgedrukt in de eenheid die is opgegeven met de parameter voor tijdsduur. Stuktijd machines De geplande stuktijd voor machines wordt uitgedrukt in de eenheid die is opgegeven met de parameter voor tijdsduur. Activiteitsduur De activiteitsduur is de som van de omsteltijd en de stuktijd. U kunt een stuktijd zowel voor taken als voor machines invoeren. De langste van de twee stuktijden wordt gebruikt om de activiteitsduur te berekenen. Voorbeeld De omsteltijd voor een orderactiviteit is één uur. Gedurende de omsteltijd bereidt de onderhoudsmedewerker de order voor. De stuktijd voor de machine is drie uur. Gedurende het eerste uur van de stuktijd van de machine bedient de onderhoudsmedewerker de machine.
Tijd | uur
--- | ---
Omsteltijd | 1
Stuktijd machine | 3
Stuktijd medewerker | 2
Resulterende duur van de orderactiviteit: 4 uur (omsteltijd + stuktijd machine) Geplande starttijd Het tijdstip waarop volgens de planning wordt begonnen met de uitvoering van de werkorderactiviteit. De geplande starttijd kan (opnieuw) worden berekend op basis van de activiteitsduur en de geplande eindtijd. Klik op Start bepalen om de geplande starttijd (opnieuw) te berekenen op basis van een kalender. NB Voor de geplande starttijd geldt het volgende: De tijd moet op of na de vroegste starttijd vallen. De tijd moet op of voor de laatste eindtijd vallen. Geplande eindtijd Het tijdstip waarop u de uitvoering van de werkorderactiviteiten volgens de planning moet voltooien. De geplande eindtijd kan (opnieuw) worden berekend op basis van de activiteitsduur en de geplande starttijd. Klik op Eind bepalen om de geplande eindtijd (opnieuw) te berekenen op basis van een kalender. NB Voor de geplande eindtijd geldt het volgende: De tijd moet op of na de vroegste starttijd vallen. De tijd moet op of voor de laatste eindtijd vallen. Werkelijke starttijd De datum en tijd waarop de uitvoering van de werkorderactiviteit is gestart. Werkelijke eindtijd De datum en tijd waarop de uitvoering van de werkorderactiviteit is voltooid. Routingoptie Een subset van de hoofdrouting. Een vooraf gedefinieerde reeks bewerkingen die kan worden uitgevoerd. Elke bewerking wordt door een uniek volgnummer aangegeven. Gerelateerde onderwerpen Hoofdroutings en routingopties Type dekking Het type dekking dat wordt gebruikt voor het dekken van de algemene kosten van de werkorderactiviteit in Fin. administratie. NB U kunt het type dekking niet meer wijzigen nadat u nagecalculeerde kosten hebt doorgeboekt naar Fin. administratie. U kunt wel het type dekking wijzigen voor OHW-kosten die zijn doorgeboekt naar Fin. administratie. Offerte De reparatieverkooporderofferte die is gekoppeld aan de werkorder. Offerteregel De regel van de reparatieverkooporderofferte die is gekoppeld aan de werkorderactiviteit. Uitbesteed Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de activiteit van de werkorder uitbesteed. Kopen-van relatie De identificatiecode voor de kopen-van relatie als de werkorderactiviteit wordt uitgevoerd door een derde. Gerelateerde onderwerpen Uitbesteding - werkorder Service/kostenartikel Voer een kostenartikel of serviceartikel in ter identificatie van de werkorderactiviteiten die worden uitbesteed. U moet een artikel gebruiken omdat u een activiteit niet kunt toevoegen aan een inkooporderregel. NB Als u een uitbestedingsartikel invoert, moet u ook een kopen-van relatie definiëren om de toeleverancier te identificeren. Gerelateerde onderwerpen Uitbesteding - werkorder Type meting De code van het meetresultaat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Positie De positie-ID van de plaats waar het artikel zicht bevindt. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Gemeten op De datum en tijd waarop de meting is uitgevoerd. ATP-controle uitvoeren Hiermee wordt de ATP-controle uitgevoerd voor de geselecteerde werkorderactiviteiten en wordt de ATP-datum bijgewerkt. Als artikel, hoeveelheid, magazijn of leverdatum worden gewijzigd, wordt de ATP-controle nog een keer uitgevoerd en wordt de ATP-datum bijgewerkt. Gerelateerde onderwerpen ATP Effect van ATP-datum Materiaalresources - assemblages Kies deze optie om materiaalresources voor assemblages toe te voegen aan een werkorderactiviteit. Berekenen Hiermee wordt de geplande starttijd voor de werkorderactiviteit berekend op basis van de activiteitsduur, de geplande eindtijd en toepasselijke kalenders. U kunt de geplande starttijd berekenen als de werkorderactiviteit de status Vrij, Gepland of Vrijgegeven heeft. Berekenen Gebruik deze optie om de geplande eindtijd voor de werkorderactiviteit te berekenen op basis van de activiteitsduur, de geplande starttijd en toepasselijke kalenders. U kunt de geplande eindtijd berekenen als de werkorderactiviteit de status Vrij, Gepland of Vrijgegeven heeft. |