| # Genereren van kritische capaciteitsbehoeften Wanneer een productieplan wordt gegenereerd, wordt de kritische resourcecapaciteit die nodig is om dit productieplan uit te voeren, vastgelegd in de vorm van kritische capaciteitsbehoeften). In de sessie Resourcehoofdplan (cprmp3501m000) worden de behoeften weergegeven op het veld Capaciteit gebruikt voor kritische capaciteitsbehoefte. Resourcecapaciteit wordt als kritisch voor de productie van een artikel gezien indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De resource is een kritische afdeling op de bij het artikel behorende lijst van kritische capaciteiten (zie de sessie Lijst van kritische capaciteiten (cprpd3130m000)). De eerste datum met capaciteit van de planperiode waarin de geplande levering valt (of, als zo'n datum niet bestaat, de eerste dag van de planperiode), moet liggen tussen de ingangsdatum en de vervaldatum die voor de kritische capaciteit zijn vastgelegd in de lijst met kritische capaciteiten van het artikel. Meestal worden kritische capaciteitsbehoeften gegenereerd tijden shet bijwerken van een artikelhoofdplan (zie Muteren van een artikelhoofdplan). Als u de sessie Simulatie initialiseren, rollen en bijwerken (cprpd4200m000) gebruikt, kunt u het genereren van behoeften uitschakelen. Tijdens het plannen van een kritische capaciteitsbehoefte speelt de duur van het productieproces een belangrijke rol. Uitgaande van de veronderstelling dat de leveringen van het eindproduct gelijkmatig zijn verdeeld over een planperiode, wordt de capaciteitsbehoefte terug in de tijd verschoven. Dit gebeurt met behulp van de doorlooptijd-offset en de doorlooptijd die zijn vastgelegd in de stuklijst met kritische capaciteiten van het eindproduct. De startdatum van de kritische capaciteitsbehoefte wordt berekend als de startdatum van de planperiode minus de doorlooptijd-offset (in werkdagen). De einddatum van de behoefte wordt als volgt berekend:
    Einddatum planperiode - Doorlooptijd-offset + Doorlooptijd
De doorlooptijd-offset en de doorlooptijd worden uitgedrukt in werkdagen. De periode tussen de startdatum en de einddatum van de capaciteitsbehoefte kan zich uitstrekken over meer dan één planperiode. In dat geval wordt de benodigde capaciteit over deze planperioden verdeeld, overeenkomstig de beschikbare capaciteit (volgens de resourcekalender) in elke planperiode. Voor elke combinatie van herkomstplanperiode en vereiste planperiode wordt een afzonderlijke kritische capaciteitsbehoefte vastgelegd. U kunt de kritische capaciteitsbehoefte en de herkomst daarvan opvragen in de sessie Kritische capaciteitsbehoefte (cprmp3560m000). Gerelateerde onderwerpen Genereren van kritische behoeften Muteren van een artikelhoofdplan Genereren van kritische materiaalbehoeften |