| # Werkelijke productiestanden vanuit planning genereren (tpppc1240m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de productiestand van de activiteit (planning) te kopiëren naar de productiestand van de activiteit en het structuurdeel (productie). Er worden gegevens gekopieerd naar de volgende sessies: Werk. productiestand per structuurdeel / overige kosten (tpppc1100s000) Werkelijke productiestand per structuurdeel / materiaal (tpppc1120s000) Werkelijke productiestand per structuurdeel / taak (tpppc1122s000) Werkelijke productiestand per structuurdeel / materieel (tpppc1124s000) Werkelijke productiestand per strucuurdeel/onderaanneming (tpppc1126s000) Bovendien worden de kostendragers uit de bewakingsopbouw gekopieerd. Het percentage gereed wordt als volgt berekend: (geprojecteerd per structuurdeel/begrote kosten per structuurdeel) x 100% De geprojecteerde kosten per structuurdeel worden bepaald door voor elke kostensoort alle hoeveelheden van de kostendragers op te tellen. De begrote kosten worden berekend door de geprojecteerde kosten te vermenigvuldigen met de productiestand van de activiteit. Zie de sessie Werkelijke productiestanden activiteiten (tpppc1160s000). Afhankelijk van de waarde op de velden in de sessie Projecten (tppdm6100m000) wordt de productiestand gemuteerd op het niveau van de kostendragercode of van de kostenbewakingscode. Datum werkelijke productiestand De datum waarvoor de productiestandgegevens moeten worden gegenereerd. Bestaande gegevens overschrijven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt in de bewakingsopbouw de oude productiestand van bestaande regels vervangen door de nieuwe productiestand. Wat overblijft is de nieuwe productiestand. laat Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN de regels die na het genereren van de bewakingsgegevens zijn verwijderd, intact in de historie wanneer u de nieuwe productiestand hier genereert. Voor regels waarvoor de nieuwe productiestand wordt gegenereerd, worden de oude regels bijgewerkt. |