| # Mijlpaalprestaties Wanneer de gebruiker op Prestaties op tijd klikt, wordt default de metric Activiteitprestaties getoond. Met de schakeloptie kan de gebruiker echter de metric Mijlpaalprestaties weergeven. Deze metrics zijn indicaties van de voortgang van activiteiten of mijlpalen in vergelijking met de gedefinieerde baseline. De resultaten worden weergegeven op periodieke basis en zijn gebaseerd op het cumulatieve aantal mijlpalen/activiteiten dat werkelijk voltooid is in vergelijking met het aantal mijlpalen/activiteiten die volgens de planning voltooid moeten zijn. |