| # Mogelijke waarden De planningsmethode kan gelden voor projecten of productieorders. Vooruit Voor een productieorder. De planning van de productieorder is gebaseerd op een vaste startdatum. Een leverdatum wordt berekend op basis van de stuktijd van de order. Vooruit Voor een project. De netwerkplanning voor het project wordt uitgevoerd op basis van een vaste startdatum. Wanneer u deze planning start in de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000), bepaalt LN de leverdatum van het project met de planningsmethode Vooruit. Achteruit Voor een productieorder. De planning van de productieorder is gebaseerd op een vaste leverdatum. Een startdatum wordt berekend op basis van de stuktijd van de order. Achteruit Voor een project. De netwerkplanning voor het project wordt uitgevoerd op basis van een vaste leverdatum. Wanneer u deze planning start in de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000), bepaalt LN de startdatum van het project met de planningsmethode Achteruit. |