| # Werkelijke productiestanden per activiteit/materiaal (tpppc1540m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de productiestand op te vragen voor de combinatie van een activiteit en een kostendrager voor materiaal. Gerelateerde onderwerpen Productiestanden verwerken Project De project code. Project De projectstatus. Datum De datum waarvoor de prognose wordt gegenereerd. Registratieniveau productiestand Het niveau waarop u de productiestand voor deze kostensoort kunt vastleggen. Activiteit De activiteit code. Activiteit De status van het structuurdeel. Artikel De code van het artikel. Begrote hoeveelheid De totale begrote hoeveelheid in de bewakingsopbouw. Gereedgemeld Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt aangenomen dat de productie van het geselecteerde structuurdeel gereed is gemeld. Als de productie niet gereed is gemeld, kunt u nog wel een productiestand invoeren. Werkelijke productiestand [%] De productiestand van de geselecteerde kostendrager of bewakingscode wordt uitgedrukt als percentage van de totale begrote hoeveelheid of tijdsduur. U kunt dit veld alleen muteren voor de geselecteerde kostendrager of het geselecteerde project als het veld Productiestanden registreren in de sessie Projecten (tppdm6100m000) op Ja is gezet. De waarde in het bovenstaande veld heeft geen invloed als het selectievakje Gereedgemeld niet is ingeschakeld. U kunt dan altijd de productiestand invoeren. Als het selectievakje Werkelijke productiestanden > 100% zijn toegestaan in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) ingeschakeld is, kunt u een productiestand invoeren die groter is dan 100%. Voorbeeld In de module Planning hebt u 100 kubieke meter grond begroot. U hebt echter 20 kuub meer gestort. In dit geval voert u 120% in. Werkelijke productiestand [hoeveelheid] De productiestand van de geselecteerde kostendrager of bewakingscode, uitgedrukt als hoeveelheid of tijdsduur. |