| # Taken (dmchm0140s000) Deze sessie kunt u gebruiken om taken voor een wijzigingsvoorstel aan te maken. Een taak is een actie die is gekoppeld aan het wijzigingsvoorstel waarmee de wijziging wordt geïmplementeerd. Voor de uitvoering van elke taak is tijd en geld nodig. In het detailvenster vindt u groepsvakken voor voorgecalculeerde kosten, nagecalculeerde kosten en gebruikersgegevens. Wanneer u een taak definieert, zijn alleen de velden in het groepsvak Voorcalculatie beschikbaar. Wanneer de taak is uitgevoerd, kunt u waarden invoeren op de velden van het groepsvak Nacalculatie en zijn de velden in het groepsvak Voorcalculatie niet beschikbaar. Gerelateerde onderwerpen Taakgroep Wijzigingsvoorstel Wijziging De ID van de wijziging. Voorstel De ID van het wijzigingsvoorstel. Taakgroep De taakgroep. Taak De identificatie van de taak. Als een masker is gedefinieerd voor taakobjecten, wordt de ID van de taak automatisch gegenereerd. Als er geen masker is gedefinieerd, kunt u de waarde handmatig invoeren. NB De ERP-beheerder kan een objectmasker definiëren waarmee de taak-ID automatisch wordt verhoogd, telkens wanneer een nieuwe taak wordt aangemaakt. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Rol verantwoordelijkheid Selecteer de rol die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak. Klik op de bladerpijl om de voor deze taak verantwoordelijke persoon te selecteren in de sessie Rollen (tcppl0160m000). Startdatum Voer de datum in waarop de uitvoering van de taak volgens de voorcalculatie begint. Voor datum en tijd wordt de UTC-notatie gebruikt. Startdatum Voer de werkelijke startdatum voor de uitvoering van de taak in. Voor datum en tijd wordt de UTC-notatie gebruikt. Duur Voer een voorcalculatie van de duur, in dagen, van de uitvoering van de taak in. Op basis van deze waarde wordt de einddatum bijgewerkt. Als u bijvoorbeeld 10 intoetst, is de duur 10 dagen. Einddatum De voorgecalculeerde einddatum voor de uitvoering van de taak. De einddatum wordt berekend op basis van de ingevoerde startdatum en duur. Voorgecalculeerde einddatum = Voorgecalculeerde startdatum + Duur. Einddatum De werkelijke einddatum van de uitvoering van de taak. De werkelijke einddatum wordt berekend op basis van de nagecalculeerde startdatum en duur. Nagecalculeerde einddatum = Nagecalculeerde startdatum + Duur. Kosten Voer de voorcalculatie van de kosten van de uitvoering van de taak in. Kosten Voer de nagecalculeerde kosten van de uitvoering van de taak in. Status De taakstatus. Aangemaakt door De aanmeldcode van de ERP-gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Aanmaakdatum De datum en het tijdstip (in UTC-notatie) waarop de taak is aangemaakt. Wijzigingsdatum De datum en het tijdstip (in UTC-notatie) waarop de taak is gewijzigd. |