| # Gegevensintegratie: gegevens vanuit PCS exporteren naar Microsoft Project Als u in Microsoft Project met PCS-projecten wilt werken, gebruikt u de sessie PCS-activiteiten via Xml importeren/exporteren (tipcs4172m000) om gegevens met betrekking tot de PCS-projecten in LN over te zetten naar Microsoft Project. In deze tabel ziet u hoe de gegevens in LN overeenkomen met de gegevens in Microsoft Project. Als bepaalde velden niet overeenkomen, wordt er automatisch een aangepast veld in Microsoft Project ingevoegd. Als u de aangepaste velden in de grid van Microsoft Project wilt weergeven, doet u het volgende: Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop. Selecteer Kolom invoegen. In het scherm voor de kolomdefinitie selecteert u veldnaam tekst3, tekst4, tekst5, tekst6 of tekst7. Als u GLOBAL.MPT wilt wijzigen zodat de aangepaste velden default in de grid worden weergegeven, doet u het volgende: Kopieer GLOBAL.MPT. Dit bestand bevindt zich in C:\Documents and Settings\<gebruiker>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\. Voer de bovenstaande stappen uit voor het weergeven van de aangepaste velden en sla het sjabloonbestand vervolgens op. Vervang het bestand GLOBAL.MPT door het gewijzigde exemplaar. NB U kunt het oorspronkelijke GLOBAL.MPT-bestand altijd herstellen. U doet dit als volgt: Verwijder het gewijzigde MPT-bestand. Maak een Microsoft Project-bestand aan. Er wordt een nieuw GLOBAL.MPT-bestand gekopieerd vanuit de algemeen geïnstalleerde sjabloon in C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\.
LN | Microsoft Project | Opmerkingen
--- | --- | ---
PCS-project | Samenvattingstaak | --
Project | Taaknaam | --
Omschrijving | Taakomschrijving in LN (aangepast veld) | --
De start- en einddatums in PCS worden niet geëxporteerd. Microsoft Project bepaalt de start- en einddatum van het project wanneer het XML-bestand in Microsoft Project wordt geladen. De datums worden bepaald op basis van de datums van de afzonderlijke taken. | StartDate FinishDate | Een Microsoft Project-bestand bestaat uit slechts één project. Dit project kan de activiteiten van meerdere LN PCS-projecten bevatten.
PCS- Planningsmethode Achteruit Vooruit | ScheduleFromStart NIET WAAR WAAR | --
Project (selectie) Startdatum van eerste project Datum gereed van laatste project | StartDate FinishDate | Een Microsoft Project-bestand bestaat uit slechts één project. Dit project kan de activiteiten van meerdere LN PCS-projecten bevatten.
| Vaste waarden: DurationFormat: 5 (uren) DefaultFixedCostAccrual: 3 (einde) Project ExternallyEdited: 0 (nee) | --
Activiteit | Taak | --
Activiteit | Taaknaam: <projectcode> - <activiteitscode > | --
Omschrijving | Activiteitsomschrijving in LN (aangepast veld) | --
Taak | Taak in LN (aangepast veld) | --
Taak | Taakomschrijving in LN (aangepast veld) | --
Activiteitenmanager | Activiteitenmanager in LN (aangepast veld) | --
Afdeling | Afdeling in LN (aangepast veld) | Zie ook 'Resource'
Kalender die geldig is voor de afdeling van de activiteit: Beschikbaarheid zoals gedefinieerd in de routingparameters Bedrijfskalender of afdelingskalender, afhankelijk van de Gebruikte kalendersoort in de routingparameters. | Kalender Waarde: <beschikbaarheid> . <kalender> IgnoreResourceCalendar: 1 (ja) | Microsoft Project gebruikt alleen de taakkalender. De afdelingskalender wordt niet gebruikt.
--- | Taaksoort: Vast werk | --
Gewenste startdatum Gewenste einddatum Als op deze velden geen datums worden weergegeven, worden andere datumvelden gebruikt. Als de planningsmethode Voorwaarts is: Vroegste startdatum en Vroegste einddatum Als de planningsmethode Achterwaarts is: Laatste startdatum en Laatste einddatum | Start Eind | --
Activiteitsduur | Duur | De duur in LN is het aantal werkuren tussen de Gewenste startdatum en de Gewenste einddatum. Afhankelijk van de routingparameter wordt de kalender van de afdeling van de activiteit of de bedrijfskalender gebruikt om het aantal uren te berekenen. Zie ook Gewenste startdatum en Gewenste einddatum. Microsoft Project gebruikt de startdatum, de duur en de geïmporteerde kalenderdefinitie om de einddatum van de taak te berekenen.
Voorafgaande act. (zoals is gedefinieerd in Activiteitenrelaties (tipcs4110m000)) | Vorige activiteit | De speling in dagen wordt vermenigvuldigd met de basiscapaciteit van de afdeling om de tijd naar uren te converteren (werktijd). In Microsoft Project wordt de speling geïmporteerd in uren, maar wordt de tijd weergegeven in dagen (werktijd). De kalender van de huidige taak ( Volgende activiteit in Activiteitenrelaties (tipcs4110m000)) wordt gebruikt om de tijd te offsetten.
Kalender | Kalender | --
Alle kalenders die voor de netwerkplanning worden gebruikt, worden naar Microsoft Project geëxporteerd Beschikbaarheidssoort zoals gedefinieerd in de routingparameters Afhankelijk van de routingparameter worden de bedrijfskalender of een kalender voor elke afdeling geëxporteerd. Voor elke kalender wordt de default beschikbaarheidssoort (gedefinieerd in de routingparameters) geëxporteerd. Er worden maximaal drie werktijdblokken per dag geëxporteerd. | Kalender Waarde: <beschikbaarheid> . <kalender> Er zijn kalenders aan taken gekoppeld | --
Afdeling | Resource | --
Afdeling (gebruikt voor de activiteit) | Resource Voor elke taak is het aangepaste veld Afdeling in LN beschikbaar Tijdens de XML-import worden de resources niet officieel aan de taken gekoppeld | --
Code | Naam | --
Kalender | Kalender | --
Gerelateerde onderwerpen Integratie van PCS met Microsoft Project Gegevensintegratie: gegevens vanuit Microsoft Project importeren in PCS |