| # Bewaking per project/structuurdeel/taak (tpppc4524m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de projecten te bewaken die worden uitgevoerd. De actuele kostenbewaking wordt geaggregeerd op het niveau van het project/het structuurdeel/de bewakingscode van de taak. Dit is een van de sessies die in de module Projectvoortgang beschikbaar zijn voor het bewaken van projecten. Elk van deze sessies biedt een ander detailniveau. Gerelateerde onderwerpen Bewakingsoverzichten gebruiken Berekenwijze LN Project De identificatiecode van het project. Huidige periode Het jaar van de actuele kostenbewakingsperiode. / De periode voor de actuele kostenbewaking. Structuurdeel Het gebruikte structuurdeel. Gegenereerd De datum waarop de kostenbewaking voor het huidige project is opgebouwd. De waarde op dit veld wordt bijgewerkt door de sessie Actuele kostenbewaking opbouwen (tpppc4803m000). Valuta De default valuta in de overzichtssessie is de projectvaluta. Zowel in een dependent-currency systeem als een independent-currency systeem kunt u de valuta wijzigen met de opdracht Andere valuta's weergeven <CTRL-R>. Hierbij wordt de onderstaande volgorde gehanteerd: Projectvaluta Lokale valuta Rapporteringsvaluta 1 Rapporteringsvaluta 2 NB Alleen de laatste drie valuta's zijn eigen valuta's. Valuta De valuta. Bewakingscode taken De bewakingscode wordt gebruikt voor het meest gedetailleerde kostenbewakingsniveau. Totaal begroot Het begrotingsbedrag dat in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Earned Value (cumulatief) De toegestane kosten aan het einde van de huidige periode. Cumulatief nacalculatie De werkelijke kosten die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Cumulatief verschil Voor dit onderdeel is geen helponderwerp beschikbaar. Te besteden uren kostenperiode De kosten die in de huidige periode kunnen worden gemaakt. Nagecalculeerd kostenperiode De werkelijke kosten die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Begrote hoeveelheid Het totale aantal begrote uren dat in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Earned Value (cumulatief) Het aantal uren dat is toegestaan aan het einde van de huidige periode. Cumulatief nacalculatie Het totale aantal uren voor de kostenmutaties die naar de historie zijn geboekt voor alle perioden tot aan de huidige periode. Te besteden uren kostenperiode Het aantal uren dat in de huidige periode kan worden besteed. Nagecalculeerd kostenperiode Het totale aantal uren van de kostenmutaties die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Kostenprognose De kostenprognose. Prognosehoeveelheid Het extra aantal uren voor het einde van het project dat wordt verwacht voor het einde van de huidige periode. |