| # Activiteitenbegroting (tpptc2600m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de totalen per project en kostensoort en het totale aantal uren op te vragen op basis van de kostenopbouwcode. Gebruik de tabbladen om voor elke kostensoort de detailgegevens op te vragen en te muteren. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op de opdracht Kostenopbouw genereren om de totaalbedragen bij te werken. Project project. Project Projectstatus Plan Hiermee geeft u de activiteitenstructuur, de planning en de start- en einddatums op. U kunt alternatieve plannen voor een enkelvoudig project muteren. Het actuele plan is het plan dat u gebruikt om de voortgang bij te houden. Activiteit Het kleinste deel van de activiteitenstructuur dat wordt gebruikt voor een tijdsgefaseerde begroting. Een entiteit die wordt gebruikt om een deel van een project in een activiteitenstructuur te vertegenwoordigen. LN maakt onderscheid tussen de volgende soorten activiteiten: WBS-element Kostenrekening Werkpakket Planningspakket Mijlpaal Activiteit De begrotingsstatus van een structuurdeel of activiteit. LN maakt onderscheid tussen de volgende statussen: Vrij: u kunt begrotingsregels invoeren en wijzigen. Actueel: u kunt de begrotingsgegevens en de begrotingsregels wijzigen. Daarnaast kunt u de bewakingsgegevens genereren in de module Projectvoortgang. U kunt de historie van de werkbegroting vastleggen. Definitief: u kunt de begrotingsgegevens niet wijzigen zonder gebruik te maken van begrotingscorrecties. Status werkuitvoering Een formele autorisatieprocedure om te starten met een bepaalde activiteit. Met dit proces wordt ervoor gezorgd dat het geautoriseerde werk op het juiste moment en in de juiste volgorde wordt uitgevoerd. De status voor de werkuitvoering kan de volgende waarden hebben: Vrij er is geen autorisatie voor de uitvoering van het werk. Vrijgegeven Het werk kan worden uitgevoerd. Deze status is alleen toegestaan voor activiteiten onder een actueel plan en voor structuurdelen die deel uitmaken van de actuele structuur. De parent-activiteit of het parent-structuurdeel en de soort activiteit kunnen niet worden gewijzigd. Geblokkeerd het werk wordt uitgevoerd en moet als gevolg van bepaalde beperkingen worden opgeschort. De parent-activiteit of het parent-structuurdeel en de soort activiteit kunnen niet worden gewijzigd. Gereed Het werk is uitgevoerd. De parent-activiteit of het parent-structuurdeel en de soort activiteit kunnen niet worden gewijzigd. Afgesloten Het werk is uitgevoerd en alle gerelateerde financiële mutaties zijn afgesloten. De parent-activiteit of het parent-structuurdeel en de soort activiteit kunnen niet worden gewijzigd. Code kostenopbouw Een analyse van de bottom-up begroting. Er kunnen verschillende kostenopbouwsessies worden uitgevoerd op dezelfde begroting. Elke begroting wordt opgeslagen met een gecombineerde projectcode en kostenopbouwcode, zodat u de begrotingen kunt vergelijken. Kostenbedrag Materiaal Het totaalbedrag aan materiaal. Valuta De valuta waarin de totaalbedragen worden uitgedrukt. Materieel Het totaalbedrag aan materieel. Onderaanneming Het totaalbedrag aan onderaanneming. Overige kosten Het totaalbedrag aan overige kosten. Taken Het totaalbedrag aan taakkosten. Aantal taakuren Het totale aantal taakuren. Toeslag Het totaalbedrag aan toeslagen. |