| # Geautomatiseerde verdichting buffertijden (tisfc1103s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de buffertijd van alle bewerkingen voor een nog niet gereedgemelde productieorder gelijkmatig te verwijderen. Daarmee kunt u de gewijzigde lever- of startdatum van een productieorder haalbaar maken. De verdichting van buffertijden wordt ondersteund voor zowel vooruit als achteruit plannen. Na de selectie van een productieorder in de sessie Productieplanning (tisfc0110m000) kunt u de volgende opties wijzigen: Doelstartdatum en Doeleinddatum Verdichtingsmethode wachtrij Doelpercentage verdichting Bewerkingen op kritische afdeling meenemen Gerelateerde onderwerpen Productieorders - functieoverzicht Verdichting buffertijden Datums in nota bepalen Productieorder Een order voor het produceren van een hoeveelheid van een artikel voor een bepaalde leverdatum. Gerelateerde onderwerpen Productieorders - functieoverzicht Status geclusterde lijnstationorder De status van de productieorder. Gerelateerde onderwerpen Status van productieorders Artikel Het artikel dat aan de hand van de productieorder wordt geproduceerd. Omschrijving De omschrijving van het artikel dat aan de hand van de productieorder wordt geproduceerd. Bewerking De eerste bewerking van de productieorder die niet is gereedgemeld. De startdatum van deze bewerking is de datum van het veld Startdatum bewerking. Startdatum verplaatsing De vroegste datum waarop de eindbewerking kan worden gereedgemeld plus de buffertijd. Gerelateerde onderwerpen Datums in nota bepalen Verdichting buffertijden Bewerking De eindbewerking van de productieorder die niet is gereedgemeld. De einddatum van deze bewerking is de datum van het veld Startdatum verplaatsing. Doeleinddatum De datum waarop u de productie na de verdichting wilt gereedmelden. NB Afhankelijk van de selectie op het veld Verdichtingsmethode wachtrij, kunt u wellicht uw doel niet bereiken. Verdichtingsmethode wachtrij De methode die LN toepast om de speling tussende buffertijden van de bewerkingen gelijkmatig te verwijderen. NB De bewerkingen mogen nog niet worden gereedgemeld. Doelpercentage verdichting De maximum of werkelijke waarde waarmee de buffertijd wordt gereduceerd. Als u kiest voor de methode Best fit: De maximum waarde waarmee de buffertijd wordt gereduceerd. Als u gebruikmaakt van de methode Doelpercentage: De werkelijke waarde waarmee de buffertijd wordt gereduceerd. Bewerkingen op kritische afdeling meenemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de buffertijden van de knelpuntafdelingen verdicht als u deze sessie uitvoert. NB In de sessie Afdelingen (tirou0101m000) kunt u aangeven dat een afdeling kritisch is in de hoofdplanning. Planningsmethode Als u met deze sessie de speling tussen buffertijden elimineert, zal LN de orderdatums herplannen op basis van de methode die op dit veld is geselecteerd. Veiligheidstijd artikel De tijd die u bij de normale doorlooptijd kunt optellen om de levering te beschermen tegen fluctuaties in de doorlooptijd. Zo kan een order afgehandeld worden vóór de datum waarop de goederen nodig zijn. Productiestartdatum De geplande startdatum van de productieorder. Gerelateerde onderwerpen Datums in nota bepalen Extra doorlooptijd De tijd die gereserveerd is voor extra activiteiten die nodig zijn om een geplande order volledig te kunnen uitvoeren. Enterprise Planning behandelt de extra doorlooptijd op dezelfde wijze als de veiligheidstijd. de order moet eerder worden geleverd vanwege de extra doorlooptijd. De extra doorlooptijd wordt uitgedrukt in dagen of uren. Gevraagde leverdatum De datum waarop de klant de productieorder geleverd wil hebben. Gerelateerde onderwerpen Datums in nota bepalen [uren] De totale buffertijd van de productieorder. Geplande leverdatum De Geplande leverdatum van de productieorder. Na de verdichting van de buffertijden (als u gebruikmaakt van de methode Best fit en Vooruit plant), zal LN deze datum wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Datums in nota bepalen [uren] Het voorgecalculeerde aantal uren dat nodig is om de productieorder gereed te melden, inclusief de geplande buffertijd. Gefiatteerde leverdatum De Gefiatteerde leverdatum van de productieorder. Na de verdichting van de buffertijden (als u gebruikmaakt van de methode Best fit en Vooruit plant), zal LN deze datum wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Datums in nota bepalen Resterende omsteltijd als % van stuktijd De totale omsteltijd van de productieorder als een percentage van de totale stuktijd van de order. Doorlooptijd inslag Het tijdsinterval tussen de aankomst van de artikelen en de werkelijke opslag in het magazijn. Doorlooptijd uitslag Het tijdsinterval tussen het moment dat de artikelen uit het magazijn worden gehaald en het vertrek van het transportmiddel waarop de artikelen zijn geplaatst. Doorlooptijd inslag De eenheid waarin de grootheid TIJD kan worden uitgedrukt. Doorlooptijd uitslag De eenheid waarin de grootheid TIJD kan worden uitgedrukt. Inclusief wachttijden in uren De buffertijden van een productieorder kunnen worden uitgedrukt in uren of dagen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de buffertijden die in uren worden uitgedrukt, meegenomen in de verdichting van de buffertijden. Inclusief wachttijden in dagen De buffertijden van een productieorder kunnen worden uitgedrukt in uren of dagen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de buffertijden die in dagen worden uitgedrukt, meegenomen in de verdichting van de buffertijden. Inclusief wachttijden in uren Het totaal van de buffertijden van de productieorder. Deze wordt uitgedrukt in uren. Inclusief wachttijden in dagen Het totaal van de buffertijden van de productieorder. Deze wordt uitgedrukt in dagen. Wachttijd verdichten Klik om de speling van alle bewerkingen gelijkmatig te verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Verdichting buffertijden |