| # Taakgroep Met de functionaliteit voor taakgroepen kunt u taakgroepen en de gekoppelde taken muteren. Aan elke taakgroep kan een gebruikersrol (inclusief de aan de rol gekoppelde ERP-objecten) worden toegewezen en voor elke taak zijn samenvattende attributen (zoals totaalaantal taken, aantal uitgevoerde taken, voorgecalculeerde kosten en totale nagecalculeerde kosten) beschikbaar. Voor taken wordt allerlei informatie opgeslagen, zoals een omschrijving van de taak, de rol die verantwoordelijk is voor de taak, de voorgecalculeerde tijdsduur voor de taak, de voorgecalculeerde kosten, de werkelijke start- en einddatum en de status. Met de taakgroepen die aan een wijzigingsvoorstel worden gekoppeld worden de operationele taken beschreven die nodig zijn om de wijziging te implementeren. De status, einddatum en startdatum van de taakgroep zijn afhankelijk van de taken in de groep. NB U kunt taken alleen toevoegen aan wijzigingsvoorstellen met de status Aangemaakt. U kunt taken voor wijzigingsvoorstellen die zijn goedgekeurd of zich in de goedkeuringsfase bevinden, niet wijzigen. Wijzigingen in taken zijn niet meer mogelijk als een wijziging zich in de goedkeuringsfase bevindt. Het is nog wel mogelijk om de uitvoeringsgegevens voor de taken bij te werken. Gerelateerde onderwerpen Wijzigingsorder |