| # Activiteiten (tppss2100s000) Deze sessie kunt u gebruiken om het volgende te muteren: De activiteiten van de activiteitenstructuur van een willekeurig projectplan. De start- en einddatum zodat u de Earned Value-methode aan de activiteit kunt koppelen. NB Bij gebruik van termijnmotivering kunt u geen gebruikmaken van activiteiten van de soort Werkpakket of Planningspakket. Gerelateerde onderwerpen Activiteitenstructuren gebruiken Gedistribueerde bedragen gebruiken Productiestanden vastleggen Project De unieke identificatiecode van het project. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De projectstatus. Plan De unieke identificatiecode van het plan. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Werkelijke kosten De unieke identificatiecode van de activiteit. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Zoekargument Het zoekargument. Eenheid De unieke identificatiecode van de eenheid waarin u de hoeveelheid van de activiteit opgeeft. Soort activiteit De soort activiteit. Parent-activiteit De activiteit waartoe de child- activiteit behoort. Een activiteitenstructuur wordt gevormd door een activiteit aan een parent-activiteit te koppelen. Bij het selecteren van een parent moet u rekening houden met het volgende: De parent van een WBS-element moet altijd een WBS-element zijn, tenzij de parent de top van de activiteitenstructuur is. De parent van een projectkostenrekening moet altijd een WBS-element zijn, tenzij de parent de top van de activiteitenstructuur is. De parent van een planningspakket moet een projectkostenrekening of een planningspakket zijn. Als u geen organisatiestructuur gebruikt, moet de parent van het planningspakket een WBS-element zijn, of een planningspakket dat de top van de activiteitenstructuur is. De parent van het werkpakket kan een ander werkpakket, een planningspakket of een projectkostenrekening zijn. Als u geen organisatiestructuur gebruikt, kan het werkpakket een WBS-element, een planningspakket of een werkpakket als parent hebben. Het is ook mogelijk dat het werkpakket zelf de top van de activiteitenstructuur is. Organisatiedeel Het organisatiestructuurdeel dat u wilt koppelen aan een projectkostenrekening. Hiermee kunt u een organisatie-eenheid of een medewerker verantwoordelijk maken voor een subset van het totale project. Deze verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in de tijdsgefaseerde begroting, in de projectplanning en in de prestatiemeting. Kritische capaciteitssoort In de module Behoefteplanning wordt op basis van de kritische capaciteitssoort bepaald van welke kostensoort het percentage gereed moet worden overgezet van productiestand in productie (PCC) naar productiestand in tijd (PSS). Selecteer een kritische capaciteitssoort om op te geven van welke kostensoort u de productiestand wilt uitwisselen. Dit is vereist omdat de productiestand in de module Projectvoortgang mogelijk meer gedetailleerd is dan de productiestand van de activiteit. Op basis van de begrotingssoort voor projectbeheer wordt bepaald welke productiestand wordt gebruikt: de productiestand die is ingevoerd voor structuurdelen of die voor activiteiten. Begrotingsstatus De begrotingsstatus van de activiteit. Alleen activiteiten met de status Actueel en Definitief kunnen worden gebruikt voor de historie en kunnen worden gefactureerd. Niveau werkelijke productiestand Het default niveau waarop de productiestand wordt vastgelegd. Kostenbewaking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u deze activiteit opnemen in (het overzicht van) de kostenbewaking. Status werkuitvoering De status werkuitvoering van de activiteit. Blokkeerdatum De datum waarna de uitvoering van het werk voor de activiteit moet worden opgeschort. NB De default waarde is de huidige datum. Dit veld is een weergaveveld. Redencode De reden waarom de uitvoering van het werk voor de activiteit moet worden geblokkeerd. Het veld is alleen beschikbaar als het veld Work Authorization Status op On Hold staat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Termijnmotivering U kunt zelf bepalen of u termijnen voor de activiteit wilt activeren en hoe dat moet gebeuren. Tijdseenheid De unieke identificatiecode van de tijdseenheid. Hoeveelheid De hoeveelheid die benodigd is voor deze activiteit. Productiesnelheid De snelheid per productie-eenheid. Aantal tijdseenheden Het aantal tijdseenheden. Werkelijke productiestand (hoeveelheid) Dit veld wordt gebruikt ten behoeve van de kostenbewaking (het vastleggen van de productiestand). Als de factureermethode voor het project Eenheidsprijs of Termijnmotivering is, moet de hoeveelheid van de productiestand worden ingevuld. Deze hoeveelheid kan worden gebruikt als verkoophoeveelheid voor facturering op basis van eenheidsprijs en termijnmotivering. Hiervoor moet u deze hoeveelheid vermenigvuldigen met de verkoopprijs. NB Bij de methode Eenheidsprijs kan de werkelijke hoeveelheid verschillen van de voorgecalculeerde hoeveelheid. Bij de methode Termijnmotivering kunt u het werk alleen factureren als de hoeveelheid van de productiestand gelijk is aan het niveau van de werkelijke productiestand. Gerelateerde onderwerpen Productiestanden vastleggen Verkoopprijs De eigen valuta van het verrekende bedrag. Verkoopprijs De default verkoopprijs van de kostendrager (per eenheid). Verkoopprijs Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Verkoopprijs Het bedrag in de eigen valuta. Valutakoers/koersfactor De koersfactor. Valutakoers/koersfactor De koersfactor. Te verrekenen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een verrekenprijs invoeren. Deze kan uitsluitend worden gebruikt in een project waarvan het veld Factuursoort in de sessie Project (tppdm6100s000) op Progress Invoice is gezet. Verrekenprijs De eigen valuta van het kostenbedrag. Verrekenprijs Als u in een later stadium van het project besluit dat de verkoopprijs voor deze activiteit te hoog of te laag is, kunt u dat hier verrekenen. De oude prijs blijft beschikbaar voor weergave en vergelijking. Verrekenprijs Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Verrekenprijs Het bedrag in de eigen valuta. Valutakoers/koersfactor De koers van de verrekenprijs. Valutakoers/koersfactor De koersfactor. Gereedheidspercentage planning Dit is de geplande productiestand van de activiteit en niet hetzelfde als de werkelijke productiestand. Als u werkt met een extern planningspakket, wordt de geplande productiestand mogelijk door het planningspakket op dit veld ingevuld. U kunt deze productiestand naar de werkelijke productiestand kopiëren met de sessie Werkelijke productiestanden vanuit planning genereren (tpppc1240m000). Geplande startdatum is gewijzigd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, hebt u de geplande startdatum van de activiteit gewijzigd. Als u de behoeftedatum voor de bewakingsgegevens opnieuw wilt berekenen, moet u de sessie Geplande PRP-orders genereren (tppss6200m000) uitvoeren. Als u in deze sessie andere wijzigingen hebt aangebracht, moet u ook de sessie Bewakingsopbouw genereren (tpptc1230m000) uitvoeren. NB Nadat u de sessie Bewakingsopbouw genereren (tpptc1230m000) hebt uitgevoerd, wordt dit selectievakje uitgeschakeld. Kostengroep indirect werk U kunt dit veld alleen muteren als het veld Progr. Based Inv. op Werkelijke productiestanden project staat. Als gevolg daarvan wordt het veld Element Type op Indirect gezet. Het geeft het nummer van een groep kosten aan die aan indirect werk is gerelateerd. Tijdelijke inhouding gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u tijdelijke inhouding gebruiken voor deze activiteit. Geplande startdatum De geplande startdatum. Geplande einddatum De geplande einddatum. Werkelijke startdatum De werkelijke startdatum. Werkelijke einddatum De werkelijke einddatum. Earned Value methode De Earned Value-methode is een manier om de begrote kosten van ingepland werk te berekenen. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Gekoppelde activiteit Als de Earned Value-methode gerelateerd is, kunt u een activiteit koppelen aan deze activiteit. Productiestand voor factuur De factuursoort. Projectlocatie De locatie voor de activiteit van het project, bijvoorbeeld een bouwlocatie. Default projectmagazijn Een magazijn waarin alleen goederen worden opgeslagen die worden gebruikt voor projecten. In tegenstelling tot normale magazijnen worden de goederen beheerd voor een project en de bijbehorende details. De goederen in het default projectmagazijn vertegenwoordigen voorraadwaarde. De voorraadwaarde van een projectmagazijn maakt geen deel uit van de projectkosten. Goederen die zijn overgezet naar het project, worden toegevoegd aan de projectkosten. Een projectmagazijn kan door een of meerdere projecten worden gebruikt. Verrekenpost De specifieke overeenkomsten binnen of als aanvulling op het oorspronkelijke contract. Een verrekenpost valt buiten het oorspronkelijke contract met de verkopen-aan relatie. Verrekenposten kunnen worden toegekend aan de bottom-up begroting. LN maakt onderscheid tussen vier soorten verrekenposten: Scope-wijziging Stelpost Risicoregeling Te verrekenen hoeveelheden Afgeleid van standaard activiteit Als voor de projectactiviteit die in deze sessie wordt ingevoerd, de vereiste gegevens ontbreken, worden de defaults van deze standaardactiviteit weergegeven. Activiteiten afdrukken Hiermee wordt de sessie Print Activities (tppss2400m000) gestart. Met deze sessie kunt u een geselecteerd bereik van activiteiten afdrukken. Activiteitenstructuur afdrukken Hiermee wordt de sessie Print Activity Structure (tppss2401m000) gestart. Met deze sessie kunt u de volledige activiteitenstructuur van een geselecteerd bereik van projecten en plannen afdrukken. |