| # Prestatiemetingen activiteit (tpppc5540m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de prestatiemetingsbedragen op te vragen. Gerelateerde onderwerpen Kostenprognoses registreren Berekenwijze LN Project De projectcode. Genereercode In de genereercodes wordt informatie opgeslagen over het genereren van gegevens voor de prestatiemeting. Valuta De weergegeven valuta is een van de eigen valuta's. In prestatiemetingen kunt u maximaal vier valuta's gebruiken. Bij een independent-currency systeem kunt u schakelen tussen deze vier valuta's. Ook in een dependent-currency systeem is het mogelijk om de andere eigen valuta's weer te geven. In dat geval is het berekende bedrag echter niet het bedrag vermenigvuldigd met de weergegeven valuta, maar een bedrag dat wordt berekend via de referentievaluta. Gerelateerde onderwerpen Valutasystemen Activiteit De activiteit code. Kostenbewakingsperiode De kostenbewakingsperiode. Kostenbewakingsperiode De periode waarop de bedragen betrekking hebben. Geplande waarde Het cumulatieve bedrag voor ingepland werk tot aan de geselecteerde periode. Geprojecteerd Het cumulatieve bedrag voor uitgevoerd werk. Werkelijk bedrag Het cumulatieve bedrag voor het actuele werk. Planningsverschil Het planningsverschil wordt als volgt berekend: Geprojecteerd - ingepland werk Kostenverschil Het kostenverschil wordt als volgt berekend: Geprojecteerde kosten - werkelijke kosten Werkelijk bedrag Het cumulatieve bedrag van het actuele werk. Kostenverschil Het bedrag van het kostenverschil. Geplande waarde Het bedrag van het ingeplande werk. Geprojecteerd Het bedrag van het geprojecteerde werk. Werkelijk bedrag Het bedrag van het actuele werk. Planningsverschil Het bedrag van het planningsverschil. Kostenverschil Het bedrag van het kostenverschil. Werkelijk bedrag Het bedrag van het actuele werk. Kostenverschil Het kostenverschil. Begroting einde werk Het bedrag van de begroting einde werk. Prognose einde werk Het bedrag van de prognose einde werk. Kostenverschil bij oplevering Het bedrag van het verschil einde werk. Het verschil wordt als volgt berekend: begroting einde werk minus prognose einde werk. |