- | # SFC-strokenplanning (tisfc1126m000) Gebruik het grafische planbord om de productieplanning op te vragen en te muteren. U gebruikt de sessie Gegevens voor planbord selecteren (tisfc1125m000) om de productiegegevens te selecteren en het grafische planbord te starten. Voor algemene instructies over het gebruik van een grafisch planbord, zie Grafisch planbord gebruiken. Het grafische planbord kan in een productieomgeving worden gebruikt en bevat twee weergaven: Gantt-weergave Een overzicht van de productieorders op de productievloer. Planningsweergave Een overzicht van de productieorderbewerkingen die gepland zijn per afdeling of machine. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Weergeven per afdeling/machine om te wisselen tussen de bewerkingen per afdeling en de bewerkingen per machine. Merk op dat de dagen op het planbord kalenderdagen zijn en geen werkdagen. Weergeven en plannen van productieorderbewerkingen Op het grafische planbord kunt u de bewerkingen van de productieorder weergeven en plannen. Om de bewerkingen van een productieorder in de Gantt-weergave op te vragen, dubbelklikt u op de productieorder in de linkerkolom, zodat de order wordt uitgevouwen. U kunt ook klikken op , zodat alle productieorders tegelijkertijd worden uitgevouwd. De bewerkingen in zowel de Gantt-weergave als de planningsweergave verschaffen u de volgende extra gegevens: Percentage gereed De voortgang van een productieorderbewerking is zichtbaar middels een voortgangsbalk en een gereedheidspercentage. Als u klikt op Gereedmeldingen tonen in het menu Beeld, kunt u de voortgangsbalk en het gereedheidspercentage verbergen. LN gebruikt de volgende formule om de lengte van de voortgangsbalk te berekenen:
      Geplande productietijd - Resterende productietijd / Geplande productietijd
Met andere woorden, de voortgangsbalk laat zien welk deel van de omsteltijd en de productietijd reeds verstreken is. De buffertijd, wachttijd en verplaatsingstijd worden niet meegenomen in de berekening van de voortgang. 9Hoewel op het planbord een deel van de voortgangsbalk wordt weergegeven onder de wachttijd van de bewerking, wordt de wachttijd niet meegenomen in de berekening van de voortgang. Achterstalligheid Een bewerking is achterstallig als de eindtijd van de bewerking later is dan de aangevraagde leverdatum van de productieorder. Indien u de cursor verplaatst naar een achterstallige bewerking, wordt zowel in kalenderdagen/uren als werktijd aangegeven hoe achterstallig de bewerking is. Als een bewerking achterstallig is, kan dit door een kleur worden aangegeven. Is de kleur rood, dan is de bewerking achterstallig. In het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunt u klikken op Schakel 'Later weergeven' in/uit om te bepalen of LN een kleur moet gebruiken om aan te geven dat een bewerking achterstallig is. Doorlooptijdcomponenten De doorlooptijdcomponenten van de bewerkingen, zoals de buffer- en omsteltijd als de status van de bewerkingen, worden met kleuren aangegeven. U kunt de productiebewerkingen op het grafische planbord verslepen en neerzettten om uw productie opnieuw te plannen. De planningsgegevens van de productie worden dan bijgewerkt in LN. Tijdens het herplannen via het grafische planbord wordt gebruikgemaakt van dezelfde planningslogica als in de planningssessies in LN. U kunt een bewerkingsblok naar links en naar rechts verslepen. Daarbij maakt het niet uit waar u de cursor plaatst. Als u een bewerkingsblok naar rechts versleept, wordt de nieuwe einddatum berekend op basis van de nieuwe startijd van de bewerking. LN plant dan vooruit op basis van de nieuwe starttijd om de nieuwe eindtijd van de bewerking te berekenen. De datums en tijden van de andere bewerkingen voor de productieorder worden gewijzigd, afhankelijk van de verschuivingsmethoden van de productieorder. Als u dubbelklikt op een productieorder of een bewerking, wordt de sessie Productieorder (tisfc0101m100) of Productieplanning (tisfc0110m000) gestart, waarin u de planningsgegevens kunt opvragen en/of muteren. In het planbord is het niet mogelijk om nieuwe bewerkingen toe te voegen. Wel kunt u de datums en bewerkingstijden wijzigen. Opties in het menu In de Gantt-weergave gebruikt u de opties in het menu "Sorteren op" om de productieorders te sorteren. Door uw gegevens te sorteren, kunt u zich richten op een specifiek deel van de productie, zoals de productieorders voor een specifiek PCS-project of een productiestartdatum. U kunt u ervoor kiezen een melding te laten verschijnen als een productieorder te laat is als gevolg van een herplanning. In het menu Beeld, Referentie en/of Acties klikt u op Schakel "Planningsmeldingen" in/uit om te bepalen of een melding moet worden weergegeven. U kunt bepalen of bewerkingen met de status Gereed op het planbord moeten worden weergegeven. In het menu Beeld, Referentie en/of Acties klikt u op Schakel "Gereed overslaan" in/uit om te bepalen of gereedgemelde bewerkingen moeten worden weergegeven. U kunt bepalen of u de buffertijd van de bewerking wilt opvragen door te klikken op Schakel "Buffertijd weergeven" in/uit in het menu Beeld, Referentie en/of Acties. Als de buffertijd wordt weergegeven, is de startdatum van het bewerkingsblok in het planbord gelijk aan de startdatum van de buffertijd. Als de buffertijd niet wordt weergegeven, is de startdatum van het bewerkingsblok gelijk aan de omsteltijd of stuktijd. Vanuit het menu Beeld, Referentie en/of Acties van het planbord kunt u de volgende sessies starten: Productieorders (tisfc0501m000) Productieplanning (tisfc0110m000) Geautomatiseerde verdichting buffertijden (tisfc1103s000) Gerelateerde onderwerpen Grafisch planbord gebruiken |