| # Activiteiten (tppss2500m000) Deze sessie kunt u gebruiken om project activiteiten opvragen en muteren. NB U kunt meerdere records selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden. Gerelateerde onderwerpen Structuren in projecten gebruiken Activiteitenstructuren gebruiken Bottom-up begrotingen gebruiken Top-down begrotingen gebruiken Grafische weergaven gebruiken Sjablonen gebruiken Project De unieke identificatiecode van het project waarvan de activiteiten worden vermeld. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De projectstatus. Plan De unieke identificatiecode van het plan. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Activiteit De activiteit code. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Zoekargument Het zoekargument. Parent-activiteit Het structuurdeel van de activiteitenstructuur dat de parent is van de geselecteerde activiteit. Soort activiteit De soort activiteit. Begrotingsstatus De begrotingsstatus van de activiteit. NB Als u een nieuwe status selecteert, moet u ook de status van de begrotingsregels wijzigen. LN vraagt of u hiervoor de sessie Begrotingsstatus in werkbegroting bijwerken (tpptc1201s000) wilt starten. Gerelateerde onderwerpen Tijdsgefaseerde begrotingen gebruiken Status werkuitvoering De status werkuitvoering van de activiteit. Redencode De reden waarom de uitvoering van het werk voor de activiteit moet worden geblokkeerd. Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Status werkuitvoering op Geblokkeerd staat. Termijnmotivering U kunt zelf bepalen of u termijnen voor de activiteit wilt activeren en hoe dat moet gebeuren. Earned Value methode De Earned Value-methode is een manier om de begrote kosten van ingepland werk te berekenen. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Gekoppelde activiteit Als de Earned Value-methode gerelateerd is, kunt u een activiteit koppelen aan deze activiteit. Percentage gereed Dit is de geplande productiestand van de activiteit en niet hetzelfde als de werkelijke productiestand. Als u werkt met een geïntegreerde planning, wordt de geplande productiestand mogelijk door het planningspakket op dit veld ingevuld. U kunt deze productiestand naar de werkelijke productiestand kopiëren met de sessie Werkelijke productiestanden vanuit planning genereren (tpppc1240m000). Te verrekenen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een verrekenprijs invoeren. Deze kan uitsluitend worden gebruikt in een project waarvan het veld Invoice Type in de sessie Project (tppdm6100s000) op Termijnmotivering is gezet. Kostenbewaking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u deze activiteit opnemen in (het overzicht van) de kostenbewaking. Werkelijkeproductiestand Het default niveau waarop de productiestand wordt vastgelegd. Kritische capaciteitssoort In de module Behoefteplanning wordt op basis van de kritische capaciteitssoort bepaald van welke kostensoort het percentage gereed moet worden overgezet van productiestand in productie (PCC) naar productiestand in tijd (PSS). Selecteer een kritische capaciteitssoort om op te geven van welke kostensoort u de productiestand wilt uitwisselen. Dit is vereist omdat de productiestand in de module Projectvoortgang mogelijk meer gedetailleerd is dan de productiestand van de activiteit. Op basis van de begrotingssoort voor projectbeheer wordt bepaald welke productiestand wordt gebruikt: de productiestand die is ingevoerd voor structuurdelen of die voor activiteiten. Topactiviteit invoeren Hiermee wordt nieuwe topactiviteit ingevoerd Child toevoegen Hiermee wordt een child activiteit ingevoerd. Activiteiten afdrukken Hiermee start u de sessie Activiteiten afdrukken (tppss2400m000) waarmee u een reeks activiteiten kunt afdrukken. Activiteitenstructuur afdrukken Hiermee wordt de sessie Activiteitenstructuur afdrukken (tppss2401m000) gestart. Met deze sessie kunt u de volledige activiteitenstructuur van een geselecteerd bereik van projecten en plannen afdrukken |