| # Sizing-proces Hardware Het is essentieel dat voorafgaande aan de implementatie van Infor LN de juiste hardware is geselecteerd om problemen in de toekomst te voorkomen. Zo kan de hardware te klein of te groot zijn. Een zorgvuldig sizing-proces is daarom een eerste vereiste voor een correcte implementatie. Definitieve sizing Een definitieve sizing is alleen mogelijk als alle implementatie-aspecten bekend zijn. In de pre-sales fase is vaak nog niet bekend hoe de applicatie precies zal worden gebruikt. Sizing biedt dan de mogelijkheid een schatting te maken van de te verwachten kosten van hardware. Sizing-verificatie De sizing-verificatie vindt plaats na de ingebruikname van het systeem. Hiermee gecontroleerd of de sizing de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Zonodig kan de sizing worden aangepast om toekomstige implementaties beter te ondersteunen. Stresstest De meeste prestatieproblemen treden op kort vóór de ingebruikname van het systeem. Het wordt daarom aanbevolen om vooraf een stresstest uit te voeren om te controleren of de werkelijke prestaties toereikend zijn. De volgende tabel toont de sizing-fasen en de tools, alsmede de bijbehorende documenten of services.
Stap | Fase | Tools / documentatie / service | Opmerkingen
1 | Verzamel de benodigde sizing-gegevens bij de klant | Questionnaire configuratie en planning voor upgrades | Informatie van bestaande applicaties gebruiken voor upgrades
2 | Optioneel: klantspecifieke benchmark om de werklast van specifieke functies te bepalen | Klantspecifieke benchmark | Alleen voor grote/complexe/bedrijfskritische klanten
3 | Sizing van hardware | Sizing Guide / E-Sizing assistant (webgestuurd) |
4 | Klant voorzien van informatie over sizing en implementatie | Sizing Template (End 2007) Sizing White Paper (End 2007) |
5 | Optioneel: stresstest | X | Ruim vóór ingebruikname om problemen vroegtijdig op te lossen
6 | Optioneel: voer een sizing-verificatie bij de klant uit om de sizing-gegevens aan te passen | Sizing-verificatie | Alleen voor grote/complexe/bedrijfskritische klanten na ingebruikname
De stappen 1, 3 en 4 vormen een iteratief proces. In de pre-sales fase kan eerst een sizing worden uitgevoerd om de kosten van de hardware te bepalen. In het after-sales traject kan een meer uitgebreide sizing worden uitgevoerd. Stap 6 kan tijdens meerdere implementatiestadia worden uitgevoerd, zoals na de ingebruikname door de klant. Zie het solution-nummer 225096 voor de meest recente prestatiegerelateerde onderwerpen die uw bijzondere aandachte vragen of nog niet in de standaard documentatie zijn terechtkomen. Tevens bevat de solution informatie over de nieuwste versie van de white paper over sizing. Download het solution-nummer van: http://www.infor365.com. Sizing-guides, questionnaires en e-sizing assistance vindt u op : http://pbc.infor.com/sizing/ Neem voor tweedelijns sizing-ondersteuning contact op met infor.sizing@infor.com |