| # Kosten gebruiken Tijdens de uitvoering van een project wilt u de werkelijke kosten vastleggen. Kosten kunnen worden vastgelegd in Project of in Fin. administratie en vervolgens worden overgezet naar Project. Met de sessie Project - kostenbewakingsniveaus (tppdm6102m000) in de module Projectdefinitie kunt u aangeven op welk niveau de projectkosten moeten worden vastgelegd. De beschikbare opties zijn: Per structuurdeel/ activiteit Per kostensoort Per bewakingscode Per kostendrager Als u een structuurdeel definieert met de sessie Structuurdeel (tpptc1100s000) of een activiteit met de sessie Activiteiten (tppss2100m000), geeft u met het selectievakje Kostenbewaking aan of u de projectkosten voor het structuurdeel of de activiteit wilt vastleggen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, accumuleert Project de kosten van het structuurdeel naar het parent-structuurdeel. In de volgende onderwerpen van Project worden de mogelijkheden voor het werken met kosten uitgebreid beschreven: Kosten en verplichtingen registreren Kostenprognoses registreren Structuren in projecten gebruiken |