| # Projectplanning De projectplanningsstatus helpt een projectmanager om een projectplanning bij te houden en eventuele afwijkingen te constateren voor het project. Met het overzicht Projectplanning kunt u de projectprestaties controleren voor wat betreft de naleving van de planning. In het overzicht Projectplanning worden de volgende gegevens weergegeven: Baseline: Goedgekeurde baseline voor het project. Begindatum baseline: Begindatum voor de activiteit, zoals gedefinieerd in de baseline. Einddatum baseline: Einddatum voor de activiteit, zoals gedefinieerd in de baseline. Werkelijke startdatum: De datum waarop de activiteit begint. Verwachte einddatum: De datum waarop de activiteit naar verwachting voltooid is. Deze datum kan afwijken van de einddatum van de baseline. Werkelijke einddatum: De datum waarop de activiteit voltooid is. Beginverschil: Het aantal dagen dat een activiteit eerder of later dan de geplande datum begint. Beginverschil = begindatum baseline - werkelijke begindatum Eindverschil: Het aantal dagen dat een activiteit eerder of later dan de geplande datum voltooid is. Eindverschil: Einddatum baseline - verwachte einddatum U genereert het overzicht als volgt: Geef het gegevensbereik op waarvoor u het overzicht wilt genereren. Controleer de planning. NB: De verwachte einddatum kan worden opgegeven door de gebruiker. Controleer de grafische weergave van de projectprestaties in de cirkeldiagrammen voor de activiteiten en de voltooide/nog te voltooien mijlpalen. |