| # Werkelijke prod.stand per verrekenpost / overige kosten (tpppc1187s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de productiestand te muteren voor de combinatie van een verrekenpost en een kostendrager voor overige kosten. Verrekenposten gebruiken Gerelateerde onderwerpen Productiestanden verwerken Project De identificatiecode van het project. Project De projectstatus. Datum De datum. Verrekenpost De code van de verrekenpost. Verrekenpost De status van de verrekenpost. Gerelateerde onderwerpen Verrekenposten gebruiken Verrekenpost De status van de verrekenpost. Overige kosten De code overige kosten. Registratieniveau productiestand Dit veld bepaalt hoe de productiestand voor de kostensoort Overige kosten in projectbewaking wordt vastgelegd. Gereedgemeld Dit veld geeft aan of de geselecteerde kostendrager is gereedgemeld. Een kostendrager kan ook gereed worden gemeld als de productiestand niet gelijk is aan 100%, zoals in het volgende voorbeeld wordt uitgelegd. In de module Planning hebt u 100 kubieke meter grond begroot. Er hoeft echter slechts 80 kuub te worden gestort. Zodra het werk gereed is, selecteert u dit veld en voert u 80% in op het veld Productiestand%, omdat u slechts 80% van de totale begrote hoeveelheid hebt verbruikt. Als de productiestand niet gelijk is aan 100%, kan het verschil ten opzichte van de begroting worden verrekend, mits aan de volgende condities wordt voldaan: Het selectievakje Te verrekenen in de sessie Structuurdeel (tpptc1100s000) is ingeschakeld voor het geselecteerde structuurdeel. De geselecteerde kostendrager hoort bij een verrekenpost waarvoor het veld Soort verrekenpost in de sessie Verrekenpost (tpptc0110s000) op Te verrekenen hoeveelheden is gezet. Werkelijke productiestand [%] De productiestand van de geselecteerde kostendrager of bewakingscode, uitgedrukt als percentage van de totale begrote hoeveelheid of tijdsduur. U kunt dit veld alleen muteren voor de geselecteerde kostendrager of het geselecteerde project als het veld Productiestanden registreren in de sessie Projecten (tppdm6100m000) op Ja is gezet. De waarde in het bovenstaande veld heeft geen invloed als het selectievakje Gereedgemeld niet is ingeschakeld. U kunt dan altijd de productiestand invoeren. Als het selectievakje Werkelijke productiestanden > 100% zijn toegestaan in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) ingeschakeld is, kunt u een productiestand invoeren die groter is dan 100%. Voorbeeld In de module Planning hebt u 100 kubieke meter grond begroot. U hebt echter 20 kuub meer gestort. In dit geval voert u 120% in. |