| # Prestatiemetingen organisatiestructuur/kostensoort (tpppc5561m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de prestatiemetingsgegevens voor een project op te vragen op het niveau van organisatiestructuur/kostensoort. NB Indien u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen records zoeken en selecteren. Records muteren in een overzichts-/muteersessie Gerelateerde onderwerpen Kostenprognoses registreren Project De projectcode. Genereercode In de genereercodes wordt informatie opgeslagen over het genereren van gegevens voor de prestatiemeting. Organisatiedeel Het organisatiedeel waarbij de gegevens horen. Valuta De weergegeven valuta is een van de eigen valuta's. In prestatiemetingen kunt u maximaal vier valuta's gebruiken. Bij een independent-currency systeem kunt u schakelen tussen deze vier valuta's. In een dependent-currency systeem kunt u schakelen tussen de projectvaluta en de eigen valuta's. Gerelateerde onderwerpen Valutasystemen Valuta De valuta. Gerelateerde onderwerpen Valutasystemen Kostensoort Een manier om kostendragers en bewakingscodes in te delen naar de aard van de kosten waarop deze betrekking hebben. LN Project maakt onderscheid tussen de volgende kostensoorten: Materialen Taken Materieel Onderaanneming Overige kosten Overhead Kostenbewakingsperiode Het jaar waarin de mutatie naar de projecthistorie moet worden geboekt voor kostenbewaking. De default waarde op dit veld is het jaar van de datum van de ingevoerde kostenbewakingsperiode. Indien het selectievakje Kostenbewakingsperiode = boekingsperiode in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) is ingeschakeld, wordt het huidige boekjaar als default waarde voor dit veld gebruikt. Kostenbewakingsperiode De kostenperiode. Geplande waarde Het periodebedrag van ingepland werk. Geprojecteerd Het periodebedrag van geprojecteerd werk. Werkelijk bedrag Het periodebedrag van het actuele werk. Planningsverschil Het verschil tussen de begroting en de Earned Value. Kostenverschil Het verschil tussen de Earned Value en de werkelijke kosten. Het kostenverschil wordt als volgt berekend: Geprojecteerde kosten - werkelijke kosten Werkelijk bedrag Het periodebedrag van het actuele werk. Kostenverschil Het verschil tussen de Earned Value en de werkelijke kosten. Het kostenverschil wordt als volgt berekend: Geprojecteerde kosten - werkelijke kosten Geplande waarde Het periodebedrag van ingepland werk. Geprojecteerd Het periodebedrag van geprojecteerd werk. Werkelijk bedrag Het periodebedrag van het actuele werk. Planningsverschil Het verschil tussen de begroting en de Earned Value. Kostenverschil Het verschil tussen de Earned Value en de werkelijke kosten. Het kostenverschil wordt als volgt berekend: Geprojecteerde kosten - werkelijke kosten Werkelijk bedrag Het periodebedrag van het actuele werk. Kostenverschil Het verschil tussen de Earned Value en de werkelijke kosten. Het kostenverschil wordt als volgt berekend: Geprojecteerde kosten - werkelijke kosten Prognose einde werk Het bedrag van de prognose einde werk. |