| # サービス計画パラメータ (tsspc0100m000) このセッションには、次の情報が含まれます。 パラメータセットとその発効日の履歴リスト。最新のパラメータセットは、リストの最後に表示されます。 現在のパラメータセット。リストの一番上に (発効日なしで) 表示されます。パラメータセットの履歴を表示するには、いずれかのパラメータセットをダブルクリックします。サービスパラメータの出力 (tsmdm0400m000) セッションを使用して、パラメータセットを出力し比較することができます。 現在のパラメータセットを表示または変更するには、リストの一番上に表示されている、発効日のないパラメータセットをダブルクリックします。サービス計画パラメータ (tsspc0100m000) 詳細セッションが開始されます。 変更を加えて新しいパラメータ設定を保存すると、次のアクションが実行されます。 新しいパラメータセットを履歴リストの最後に追加する (リストの一番上にある) 現在のセットを更新する 注意 [記述] フィールドのデフォルト値は、前回のパラメータ設定の保存日時です。パラメータを変更する場合は、混乱を避けるために、[記述] フィールドのデフォルトのテキストを変更または削除します。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ 導入日付 パラメータが有効になった日時。パラメータは、最新のパラメータ設定の発効日まで有効です。 記述 パラメータセットについての記述。たとえば、前回の設定が変更された理由などです。 年の単位 年の単位は、グラフィカルな計画ツールで上位スケールに使用できます。この単位は、予測の相対点をマニュアル入力する場合にも使用します。 注意 この単位の物理量は時間でなければならず、変換係数が必要です。 年の単位 選択した単位の名前または記述 月または週の単位 [月または週の単位] は、グラフィカルな計画ツールで中間スケールに使用できます。この単位は、予測の相対点をマニュアル入力する場合にも使用します。月または週単位で定義された単位を選択できます。 注意 この単位の物理量は時間でなければならず、変換係数が必要です。 月または週の単位 選択した単位の名前または記述 日の単位 日の単位は、グラフィカルな計画ツールで最下位スケールに使用できます。この単位は、予測の相対点をマニュアル入力する場合にも使用します。 注意 この単位の物理量は時間タイプでなければならず、変換係数が必要です。 予測のすべての相対点は、この単位に変換された後、データベースに格納されます。 日の単位 選択した単位の名前または記述 許容期間の単位 この単位の物理量は、時間タイプでなければなりません。 許容期間の単位 選択した単位の名前または記述 計測の使用 このチェックボックスがオンの場合、 サービス計画および概念モジュールで計測値関連の機能を使用できます。 このチェックボックスがオンの場合、 サービス計画および概念モジュールで計測値関連の機能を使用できます。その結果、次のタイプのメンテナンス計画を自社で使用できます。 条件基準メンテナンス (CBM) カウンタ値基準メンテナンス (CVM) 定期メンテナンス (UBM) このチェックボックスがオフの場合、 サービス計画および概念モジュールで計測値関連の機能を使用できません。カウンタ値または条件を基準にしたメンテナンス計画を使用することはできません。 活動グループの使用 このチェックボックスがオンの場合、 サービス計画および概念モジュールで活動グループを使用できます。 このチェックボックスがオフの場合、 サービス計画および概念で活動グループを使用できません。活動グループを選択するフィールドはすべて削除されます。 計画活動の番号グループ 計画活動のデフォルトの番号グループ 記述 コードの記述またはコード名 計画活動のシリーズ 計画活動について定義されたデフォルトのシリーズ 記述 コードの記述またはコード名 活動のステップサイズ 活動で実行する必要のある連続する手順の連番を定義する数 注意 たとえば、この値を ｢10｣ に設定すると、連続する活動に ｢10｣、｢20｣、｢30｣ のように番号が割り当てられます。 マスタ工順の使用 このチェックボックスがオンの場合、 マスタ工順データを使用して、サービス計画および概念用に活動を生成することができます。 関連トピック マスタ工順と工順オプション メンテナンスシナリオの番号グループ メンテナンスシナリオのデフォルトの番号グループ 関連トピック サービスの番号グループ 番号グループおよびシリーズを使用するには 記述 コードの記述またはコード名 メンテナンスシナリオのシリーズ メンテナンスシナリオの番号グループについて定義された、デフォルトのシリーズ 記述 コードの記述またはコード名 グループ計画 グループ計画グループの番号グループ 計画グループのデフォルトの番号グループ 関連トピック サービスの番号グループ 番号グループおよびシリーズを使用するには 属性グループの番号グループ 属性グループのデフォルトの番号グループ 関連トピック サービスの番号グループ 番号グループおよびシリーズを使用するには グループ計画処理 グループ計画データ設定 参照ポイントのシリーズ 参照ポイントについて定義されたデフォルトのシリーズ 資源のシリーズ 資源について定義されたデフォルトのシリーズ 距離計算方法 2 つのロケーション間の距離を計算する際に使用する方法 指定可能な値 距離計算方法 経路ロケーションの最大数 グループサービスオーダ計画 実施 実施 このチェックボックスがオンの場合、サービスオーダ活動のグループ計画機能が実施されます。 グループのシリーズ サービスオーダグループについて定義された、デフォルトのシリーズ 計画方法 サービスオーダ活動の計画方法 指定可能な値 計画方法 ソート方法 活動セットにおけるサービスオーダ活動のソート方法 指定可能な値 ソート方法 期間 活動を計画するときに使用する期間フォーマット 指定可能な値 期間 最早開始時間の優先 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、最早開始時間を考慮してサービスオーダ活動が計画されます。 注意 サービスオーダ活動の計画開始時間は、最早開始時間より後に計画しないでください。 最遅終了時間の優先 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、最遅終了時間を考慮してサービスオーダ活動が計画されます。計画終了時間は、最遅終了時間より後には計画できません。サービスオーダ活動は計画されません。 注意 LN により、活動の経路が再計画されます。 確定計画の均一化 このチェックボックスがオンの場合、 凍結の均一化 このチェックボックスがオンの場合、 経路計画 経路の開始住所 経路の開始ロケーション 指定可能な値 経路の開始住所 標準移動速度 経路を計画するときに移動時間の計算に使用する標準移動速度 単位 標準移動速度を表す単位 移動オフセット時間 経路を計画するときに移動時間の計算に使用する移動オフセット時間 単位 移動オフセット時間を表す単位 ステップサイズ グループ計画活動セット連番 サービスオーダ活動の活動セットの連番のステップサイズ グループ計画活動連番 サービスオーダ活動の活動の連番のステップサイズ 資源割当 属性値に基づく このチェックボックスがオンの場合、属性値に基づいてサービスオーダの資源が割り当てられます。 スキルに基づく このチェックボックスがオンの場合、スキルに基づいてサービスオーダの資源が割り当てられます。 単一の場合は自動 このチェックボックスがオンの場合、提案される資源が単一の場合は、LN により、資源を計画グループに割当チェックボックスがオンになります。 最高優先順位を自動選択 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、優先順位が最高である資源の資源を計画グループに割当チェックボックスがオンになります。 利用性のチェック このチェックボックスがオンの場合、 LN により、サービスオーダについて、資源の利用性がチェックされます。 最小利用性割合 グループ計画に割り当てられる資源の最小利用性割合 資源カレンダーの活動の計画 このチェックボックスがオンの場合、: 資源の割当後、活動状況が ｢未計画｣ に変わります (グループを発行する前に、計画が必要です)。 活動のカレンダーが、割当済資源のカレンダーで更新されます (処理時間が必要です)。 このチェックボックスがオフの場合、: 資源の割当後、活動状況は ｢計画済｣ のままです。 活動のカレンダーは、オリジナルの顧客/設置カレンダーのままです。 活動が更新されないため、資源割当中のパフォーマンスが向上します。 注意 資源割当中は、LN により、グループ - 資源 (tsspc3102m000) セッションの計画に使用チェックボックスがデフォルトでこの値になります。 提案済優先順位 資源割当の優先順位の連番 指定可能な値 資源割当の優先順位規則 関連トピック グループ計画処理 グループ計画データ設定 グループ計画作業オーダ 実施 実施 このチェックボックスがオンの場合、作業オーダ活動のグループ計画機能が実施されます。 グループのシリーズ 作業オーダグループについて定義された、デフォルトのシリーズ ソート方法 活動セットにおける作業オーダ活動のソート方法 指定可能な値 ソート方法 期間 活動を計画するときに使用する期間フォーマット 指定可能な値 期間 最早開始時間の優先 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、最早開始時間を考慮して作業オーダ活動が計画されます。 注意 作業オーダ活動の計画開始時間は、最早開始時間より後に計画しないでください。 最遅終了時間の優先 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、最遅終了時間を考慮して作業オーダ活動が計画されます。計画終了時間は最遅終了時間より後には計画できません。作業オーダ活動は計画されません。 確定計画の均一化 凍結の均一化 ステップサイズ グループ計画活動セット連番 作業オーダ活動の活動セットの連番のステップサイズ グループ計画活動連番 作業オーダ活動の活動の連番のステップサイズ 資源割当 属性値に基づく このチェックボックスがオンの場合、属性値に基づいて作業オーダの資源が割り当てられます。 スキルに基づく このチェックボックスがオンの場合、スキルに基づいて作業オーダの資源が割り当てられます。 単一の場合は自動 このチェックボックスがオンの場合、提案される資源が単一の場合は、LN により、資源を計画グループに割当チェックボックスがオンになります。 最高優先順位を自動選択 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、優先順位が最高である資源の資源を計画グループに割当チェックボックスがオンになります。 利用性のチェック このチェックボックスがオンの場合、 LN により、作業オーダについて、資源の利用性がチェックされます。 最小利用性割合 グループ計画に割り当てられる資源の最小利用性割合 資源カレンダーの活動の計画 このチェックボックスがオンの場合、: 資源の割当後、活動状況が ｢未計画｣ に変わります (グループを発行する前に、計画が必要です)。 活動のカレンダーが、割当済資源のカレンダーで更新されます (処理時間が必要です)。 このチェックボックスがオフの場合、: 資源の割当後、活動状況は ｢計画済｣ のままです。 活動のカレンダーは、オリジナルの顧客/設置カレンダーのままです。 活動が更新されないため、資源割当中のパフォーマンスが向上します。 注意 資源割当中は、LN により、グループ - 資源 (tsspc3102m000) セッションの計画に使用チェックボックスがデフォルトでこの値になります。 提案済優先順位 資源割当の優先順位の連番 指定可能な値 資源割当の優先順位規則 関連トピック グループ計画処理 グループ計画データ設定 グループ計画の計画活動 実施 実施 このチェックボックスがオンの場合、計画活動のグループ計画機能が実施されます。 グループのシリーズ 計画活動グループについて定義された、デフォルトのシリーズ 計画方法 計画活動の計画方法 指定可能な値 計画方法 ソート方法 活動セットにおける計画活動のソート方法 指定可能な値 ソート方法 期間 活動を計画するときに使用する期間フォーマット 指定可能な値 期間 最早開始時間の優先 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、最早開始時間を考慮して計画活動が計画されます。 注意 計画活動の計画開始時間は、最早開始時間より後に計画しないでください。 最遅終了時間の優先 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、最遅終了時間を考慮して計画活動が計画されます。計画終了時間は最遅終了時間より後には計画できません。サービスオーダ活動は計画されません。 注意 LN により、活動の経路が再計画されます。 経路計画 経路の開始住所 経路の開始ロケーション 指定可能な値 経路の開始住所 標準移動速度 経路を計画するときに移動時間の計算に使用する標準移動速度 移動オフセット時間 経路を計画するときに移動時間の計算に使用する標準移動速度 ステップサイズ グループ計画活動セット連番 計画活動の活動セットの連番のステップサイズ グループ計画活動連番 計画活動の活動の連番のステップサイズ 資源割当 属性値に基づく このチェックボックスがオンの場合、属性値に基づいて計画活動の資源が割り当てられます。 スキルに基づく このチェックボックスがオンの場合、スキルに基づいて計画活動の資源が割り当てられます。 単一の場合は自動 このチェックボックスがオンの場合、提案される資源が単一の場合は、 LNにより、資源を計画グループに割当チェックボックスがオンになります。 最高優先順位を自動選択 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、優先順位が最高である資源の資源を計画グループに割当チェックボックスがオンになります。 利用性のチェック このチェックボックスがオンの場合、 LN により、計画活動について、資源の利用性がチェックされます。 最小利用性割合 グループ計画に割り当てられる資源の最小利用性割合 資源カレンダーの活動の計画 このチェックボックスがオンの場合、: 資源の割当後、活動状況が ｢未計画｣ に変わります (グループを発行する前に、計画が必要です)。 活動のカレンダーが、割当済資源のカレンダーで更新されます (処理時間が必要です)。 このチェックボックスがオフの場合、: 資源の割当後、活動状況は ｢計画済｣ のままです。 活動のカレンダーは、オリジナルの顧客/設置カレンダーのままです。 活動が更新されないため、資源割当中のパフォーマンスが向上します。 注意 資源割当中は、LN により、グループ - 資源 (tsspc3102m000) セッションの計画に使用チェックボックスがデフォルトでこの値になります。 一般 担当区域計画の番号グループ 担当区域計画のデフォルトの番号グループ 関連トピック サービスの番号グループ 担当区域計画のシリーズ 担当区域計画の番号グループについて定義された、デフォルトのシリーズ 1 日当りの訪問回数 サービスエンジニアが 1 日に実行できる平均訪問回数 単位 1 日当りの訪問回数を表す単位 計算 距離計算のプロバイダの使用 このチェックボックスがオンの場合、 LN は Web サービスを使用して距離/移動時間を計算します。 プロバイダ 移動/距離時間の計算に使用する情報プロバイダ 指定可能な値 プロバイダ 注意 このフィールドが有効になるのは、距離計算のプロバイダの使用チェックボックスがオンの場合のみです。 関連トピック グループ計画処理 グループ計画データ設定 |