| # 活動 (tppss2100s000) セッションの目的: 以下のものをメンテナンスします。 プロジェクト計画の活動構造の活動 アーンドバリュー方法を活動に関連付ける開始日および終了日 注意 進捗請求を使用する場合、タイプがワークパッケージまたは計画パッケージである活動は使用できません。 関連トピック 活動構造を使用するには 配分金額を使用するには 進捗記録を使用するには プロジェクト プロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクトの状態を示します。 LN では次の状況を扱います。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。 アーカイブ済 プロジェクトは、アーカイブ会社に保存されます。プロジェクトのアーカイブ会社は、履歴プロジェクトデータのリポジトリとして使用することができます。 計画 計画を識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 活動 活動を識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 検索キー 検索時に便利な、記述の代替形式。通常、略語、頭字語、または正式な記述を想起しやすい語が使用されます。 単位 活動の数量を指定する単位を識別するコード 活動タイプ 活動のタイプ 親活動 子活動を含んでいる活動 フリーの活動構造は、親活動に活動をリンクすることで形成されます。親を選択した場合は、以下の条件を考慮する必要があります。 WBS 要素の親は、それが活動構造の最上位でない限り、常に WBS 要素です。 プロジェクト原価計算が活動構造の最上位でない限り、プロジェクト原価計算の親は常に WBS 要素です。 計画パッケージの親はプロジェクト原価計算または計画パッケージです。組織分解構造を使用しない場合は、計画パッケージの親は WBS 要素か、活動構造の最上位を構成する計画パッケージです。 作業パッケージの親は作業パッケージ、計画パッケージ、またはプロジェクト原価計算です。組織分解構造を使用しない場合は、作業パッケージの親を WBS 要素、計画パッケージ、または作業パッケージとすることができます。これに替わり、作業パッケージ自体が活動構造の最上位を構成することができます。 OBS 要素 プロジェクト原価計算とリンクさせる組織分解構造要素です。 これにより、プロジェクト全体の部分的責任を担う組織単位または従業員を設置できます。この責任は時系列予算、プロジェクトスケジューリング、および実績測定において表示されます。 クリティカル能力タイプ 所要量計画モジュールでは、製造進捗から時間関連進捗へ完了率を転送する際の基準となる原価タイプを限界能力タイプにより決定します。 限界能力タイプを選択して、交換する原価タイプ進捗を指定します。この手順が必要なのは、活動の進捗よりもプロジェクト進捗モジュールの進捗の方が詳述できるためです。プロジェクト管理予算タイプは、この進捗の取得元を決定します: 要素または活動のどちらかに入力されている進捗が適用されます。 予算状況 活動の予算状況。履歴に使用し、請求が行えるのは、実際および終了状況の活動だけです。 物理的な進捗レベル 進捗状況を記録する際のデフォルトレベルです。 原価管理 このチェックボックスがオンの場合、この活動を原価管理 (レポート) に含めることができます。 作業権限状況 活動の作業権限状況 保留日付 この日を過ぎると、活動に対する作業実行を保留する必要があります。 注意 デフォルトは現在の日付です。これは表示フィールドです。 理由コード 活動の作業実行を保留する理由。このフィールドは、作業権限状況フィールドが保留にセットされる場合に限って有効になります。 記述 コードの記述またはコード名 進捗基準請求 活動の進捗分割払を請求するかどうかと、含める場合の方法を決定できます。 時間単位 時間単位を識別するコード 数量 この活動に必要な数量 生産速度 製造単位当たりのレート 時間単位数 時間単位の数 物理的進捗数量 このフィールドは、原価管理の進捗記録に使用されます。 請求方法がプロジェクトの ｢単位レート｣ または ｢進捗｣ の場合は、進捗の数量を指定する必要があります。この数量は、販売価格と掛けることによって、単位レートおよび進捗請求の販売数量として機能できます。 注意 単位レート方法の場合、実際数量は見積数量と異なる場合があります。進捗方法の場合、作業の請求が行えるように、進捗は物理的進捗数量と同じでなければなりません。 関連トピック 進捗記録を使用するには 販売価格 決済額の自国通貨 販売価格 原価対象の単位当りのデフォルト販売価格 販売価格 金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 販売価格 自国通貨で表した金額 為替レート/レート係数 レート係数 為替レート/レート係数 レート係数 決済対象 このチェックボックスがオンの場合、決済価格を入力できます。これを使用できるのは、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションで請求タイプフィールドを進捗請求に設定しているプロジェクト内だけです。 決済価格 原価額の自国通貨 決済価格 後のプロジェクトで、この活動に設定した販売価格が高すぎるか低すぎると判断された場合には、ここで調整することができます。旧価格は、表示および比較用にのみ残されます。 決済価格 金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 決済価格 自国通貨で表した金額 為替レート/レート係数 決済価格のレート 為替レート/レート係数 レート係数 スケジュール済完了率 活動の予定進捗です。実際の物理的な進捗とは異なります。 外部スケジューリングパッケージの作業を行う場合、計画パッケージによってこのフィールドに予定進捗を入れ込むことができます。この進捗は、計画から物理的進捗を生成 (tpppc1240m000) セッションを使用し、物理的進捗にコピーできます。 スケジュール開始日変更済 このチェックボックスがオンの場合、活動の予定開始日が変更されています。管理データの所要日を再計算するには、計画 PRP オーダの生成 (tppss6200m000) セッションを実行する必要があります。 このセッションで他の変更も加えてある場合は、管理データの生成 (tpptc1230m000) も実行する必要があります。 注意 管理データの生成 (tpptc1230m000) セッションを実行したあと、このチェックボックスはオフになります。 間接作業グループ このフィールドをメンテナンスできるのは、進捗基準請求フィールドが ｢プロジェクト物理的進捗｣ に設定されている場合だけです。この結果、要素タイプフィールドは、｢間接｣ になります。ここには、間接作業に関連した原価グループの番号が示されます。 留保の使用 このチェックボックスがオンの場合、この活動に留保を使用できます。 予定開始日 予定開始日 予定終了日 予定終了日 実際開始日 実際開始日 実際終了日 実際終了日 アーンドバリュー方法 アーンドバリュー方法は、予定作業の予算原価を計算する手段の 1 つです。 関連トピック アーンドバリュー方法を使用するには リンク活動 アーンドバリュー方法が配分の場合、この活動に活動を 1 つリンクできます。 請求の進捗 請求タイプ プロジェクトロケーション プロジェクトの活動の場所。建築サイトなど デフォルトプロジェクト倉庫 プロジェクトに使用する商品のみを保管する倉庫。通常の倉庫と異なり、商品はプロジェクトとその詳細について管理されます。デフォルトプロジェクト倉庫の商品は、棚卸値を示します。プロジェクト倉庫の棚卸値は、プロジェクト原価の一部ではありません。商品は、プロジェクトに転送された時点でプロジェクト原価に追加されます。プロジェクト倉庫は、1 つまたは複数のプロジェクトに使用することができます。 拡張 初期契約内の特別な合意、または初期契約への特別な追加合意。拡張は、販売先取引先との初期契約とは区別されます。拡張は、ボトムアップ予算に割り当てることができます。 LN では、4 種類の拡張タイプを扱います。 スコープ変更 暫定金額 変動決済 決済対象数量 派生元標準活動 このセッションで入力されるプロジェクト活動に必須データが漏れている場合、この標準活動のデフォルトが表示されます。 活動の出力 選択された範囲の活動を出力する活動の出力 (tppss2400m000) セッションを開始します。 活動構造の出力 選択された範囲のプロジェクトおよび計画のすべての活動構造を出力する活動構造の出力 (tppss2401m000) セッションを開始します。 |