| # 拡張/原価タイプ別物理的進捗 (tpppc1189s000) セッションの目的: 原価タイプレベルで拡張の進捗をメンテナンスします。 関連トピック 進捗処理を使用するには プロジェクト プロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクト状況 日付 日付 拡張 拡張コード 記述 コードの記述またはコード名 完了レポート済 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要なのは合計予算数量の 80% だけなので、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して物理的進捗 [%] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素について、要素 (tpptc1100s000) セッションの決済対象チェックボックスがオンになっている 選択された原価対象が、拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが決済対象数量に設定されている拡張に属している 物理的進捗 [%] 進捗は、すべての原価タイプについて、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。このフィールドは、すべての原価タイプが同じ進捗率で更新される場合に使用できます。いずれかの原価タイプの進捗率が変更されると、このフィールドはゼロに設定されます。 材料 品目原価対象の進捗率 労務 労務原価対象の進捗率 設備 設備原価対象の進捗率 外注 外注原価対象の進捗率 雑費 ｢雑費｣ 原価対象の進捗率 |