| # 活動 - 概要 (tppss2500m100) セッションの目的: 活動構造の一般、詳細、追跡、および進捗の各データを表示します。 関連トピック 活動構造を使用するには プロジェクト プロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクトの状態を示します。 LN では次の状況を扱います。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。 アーカイブ済 プロジェクトは、アーカイブ会社に保存されます。プロジェクトのアーカイブ会社は、履歴プロジェクトデータのリポジトリとして使用することができます。 計画 計画を識別するコード 一般 活動 活動を識別するコード 活動 プロジェクトの全体のスコープを構成および定義する階層構造。各レベルは作業プロジェクト定義を示し、この定義はレベルごとに徐々に詳細になります。要素構造とは異なり、活動構造は活動時間型です。 記述 活動記述 検索キー 検索時に便利な、記述の代替形式。通常、略語、頭字語、または正式な記述を想起しやすい語が使用されます。 詳細 予算状況 活動の予算状況。履歴に使用できるのは、また、請求を実行できるのは、状況が実際および最終の活動のみです。 作業権限状況 活動の作業権限状況 活動タイプ 活動のタイプ 指定可能な値 活動タイプ 注意 すべての活動タイプチェックボックスがオンの場合のみ、すべてのタイプの活動が使用されます。オフの場合は、ワークパッケージタイプの活動のみが使用されます。 OBS 要素 プロジェクト原価計算とリンクさせる組織分解構造要素です。 これにより、プロジェクト全体の部分的責任を担う組織単位または従業員を設置できます。この責任は時系列予算、プロジェクトスケジューリング、および実績測定において表示されます。 注意 プロジェクト (tppdm6100m000) セッションで組織分解構造の使用チェックボックスがオンの場合のみ、OBS 要素を活動にリンクできます。 アーンドバリュー方法 アーンドバリュー方法とは、計画値を計算する方法です。 関連トピック アーンドバリュー方法を使用するには リンク活動 アーンドバリュー方法が配分の場合、この活動に活動を 1 つリンクできます。 追跡 予定開始日 予定開始日 予定終了日 予定終了日 基準ライン開始日 基準ラインが作成または承認される、活動の予定開始日および時間を示します。 この開始日付はマニュアルで入力するか、外部スケジューリングパッケージの特定のスケジュールから適用することができます。 関連トピック 日付を入力するには 時間を入力するには 基準ライン終了日 基準ラインが作成または承認される、活動の予定終了日および時間を示します。 この終了日付はマニュアルで入力するか、外部スケジューリングパッケージの特定のスケジュールから適用することができます。 実際開始日 実際開始日 実際終了日 実際終了日 スケジュール済完了率 活動の予定進捗です。実際の物理的な進捗とは異なります。 外部スケジューリングパッケージの作業を行う場合、計画パッケージによってこのフィールドに予定進捗を入れ込むことができます。この進捗は、計画から物理的進捗を生成 (tpppc1240m000) セッションで物理的進捗にコピーできます。 進捗 予算数量 活動に割り当てられる数量 物理的進捗数量 活動に設定されている数量。進捗は、このフィールドの数量に対して記録されます。このフィールドの値は、進捗請求の際に重要です。 物理的進捗 この活動の進捗の合計 (%) 物理的進捗日付 進捗データが生成されるときに対象となる日付 |