| # 進捗とモニタリングを使用するには プロジェクト進捗モジュールの ｢プロジェクト進捗｣ を使用して、プロジェクト進行中にプロジェクトのデータを登録および管理します。このモジュールの ｢プロジェクトモニタリング｣ 機能は、｢プロジェクト進捗｣ からの情報を結合して、プロジェクトモニタリングレポートおよび財務諸表を生成します。このレポートは数量および金額にもとづいており、どのプロジェクトレベルでも提示できます。 たとえば、予測原価 (コミットメント会計) を入れるかどうか、現行期間か累計期間か、最終結果予測を入れるかどうかなど、選択基準は広範囲に渡り、確実に適切な担当者によって適正なデータが受領されるようにします。予算と実行済原価は実際データと比較されます。この比較の結果は表示することができます。また、プロジェクトの実行中に、プロジェクト終了時の見積原価を表示することもできます。 プロジェクト進捗モジュールは、｢進捗｣ 部分および ｢モニタリング｣ 部分で構成されます。以下のトピックでは、このモジュールのさまざまな機能について解説します。 進捗とモニタリングを使用するには 進捗 進捗記録を使用するには 進捗を使用するには 進捗処理を使用するには 原価 原価とコミットメントを登録するには 収益を登録するには レポート 管理問合せおよびレポートを使用するには モニタリング モニタリングを使用するには 業績測定: 業績測定では、活動について時系列予算と予定データが必要です。これにより、詳細なレポートが可能になります。次のトピックを使用できす。 原価予測を登録するには |