| # プロジェクトスケジュール プロジェクトスケジュール状況は、プロジェクトマネージャがプロジェクトスケジュールを追跡する場合に役立ちます。また、プロジェクトに関する差異 (存在する場合) を特定する場合に役立ちます。｢プロジェクトスケジュール｣ レポートでは、スケジュール遵守の観点からプロジェクト実績を確認できます。 ｢プロジェクトスケジュール｣ レポートは次のデータを表示します。 基準ライン: 承認済プロジェクトの基準ライン 基準ライン開始日: 基準ラインで定義されている活動の開始日 基準ライン終了日: 基準ラインで定義されている活動の終了日 実際開始日: 活動が開始される日付 予定終了日: 活動の完了予定日。この日付は、基準ライン終了日とは異なる場合があります。 実際終了日: 活動が完了する日付 開始差異: 活動が計画日付よりも何日早くまたは遅く開始されるかを示す日数。開始差異 = 基準ライン開始日 - 実際開始日 終了差異: 活動が計画日付よりも何日早くまたは遅く終了するかを示す日数。終了差異: 基準ライン終了日 - 予定終了日 このレポートを生成するには次のようにします。 レポートを生成したいデータの範囲を指定します。 スケジュールを確認します。注意: 予定終了日はユーザが指定できます。 完了済または完了予定の活動やマイルストーンに関する円グラフを使用して、プロジェクトスケジュール業績のグラフィカルな表示を確認します。 |