| # データマッピング: PCS から Microsoft Project へのデータのエクスポート Microsoft Project で PCS プロジェクトの作業を行うには、XML による PCS 活動のインポート/エクスポート (tipcs4172m000) セッションを使用して LN 内の PCS プロジェクトに関するデータを Microsoft Project に転送します。LN 内のデータが Microsoft Project 内のデータとどのように対応しているかを次の表に示します。 対応するフィールドが存在しない場合は、自動的にカスタムフィールドが Microsoft Project に挿入されます。 Microsoft Project のグリッドにカスタムフィールドを表示するには、次の手順を実行してください。 列ヘッダを右クリックします。 挿入列を選択します。 列定義画面で、text3、text4、text5、text6、または text7 の中からフィールド名を選択します。 カスタムフィールドがデフォルトでグリッドに表示されるように GLOBAL.MPT を変更するには、次の手順を実行してください。 C:\Documents and Settings\<ユーザ>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\ に格納されている GLOBAL.MPT をコピーします。 上記の手順を実行してカスタムフィールドを表示し、テンプレートファイルを保存します。 GLOBAL.MPT ファイルを変更済のコピーに置換します。 注意 次の手順に従っていつでも元の GLOBAL.MPT ファイルに戻すことができます。 変更済の MPT ファイルを削除します。 Microsoft Project ファイルを作成します。C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\ に格納されているグローバルにインストール済のテンプレートから新規の GLOBAL.MPT ファイルがコピーされます。
LN | Microsoft Project | 注釈
--- | --- | ---
PCSプロジェクト | 概要タスク | --
プロジェクト | タスク名 | --
記述 | LN タスク記述 (カスタムフィールド) | --
PCS の開始日と終了日はエクスポートされません。Microsoft Project では、個々のタスクの日付に基づいて Microsoft Project への XML ファイルのロード中にプロジェクトの開始日と終了日が判別されます。 | StartDate FinishDate | 1 つの Microsoft Project ファイルは 1 つのプロジェクトだけで構成されます。このプロジェクトには、複数の LN PCS プロジェクトの活動がすべて含まれている場合があります。
PCS 計画方法 後方 前方 | ScheduleFromStart False true | --
プロジェクト (選択範囲) 最初のプロジェクトの開始日 最後のプロジェクトの終了日 | StartDate FinishDate | 1 つの Microsoft Project ファイルは 1 つのプロジェクトだけで構成されます。このプロジェクトには、複数の LN PCS プロジェクトの活動がすべて含まれている場合があります。
| 固定値: DurationFormat: 5 (=時間) DefaultFixedCostAccrual: 3 (=終了) Project ExternallyEdited: 0 (No) | --
活動 | タスク | --
活動 | タスク名: <プロジェクトコード> - <活動コード> | --
記述 | LN 活動記述 (カスタムフィールド) | --
タスク | LN タスク (カスタムフィールド) | --
タスク | LN タスク記述 (カスタムフィールド) | --
活動 管理者 | LN 活動管理者 (カスタムフィールド) | --
ワークセンタ | LN ワークセンタ (カスタムフィールド) | ｢資源｣ も参照してください。
該当する活動のワークセンタに有効なカレンダー: 工順パラメータで定義されている利用性 (工順パラメータの使用カレンダータイプに応じて) 会社カレンダーまたはワークセンタカレンダーのいずれか | カレンダー 値: <利用性> .<カレンダー> IgnoreResourceCalendar: 1 (=Yes) | Microsoft Project で使用されるのは、タスクカレンダーだけです。ワークセンタカレンダーは使用されません。
--- | タスクの種類: 作業時間固定 | --
希望開始日 希望終了日 これらのフィールドに日付を設定しないと、他の日付フィールドが使用されます。 前方計画の場合: 最早開始日および最早終了日 後方計画の場合: 最遅開始日および最遅終了日 | 開始 終了 | --
活動持続期間 | 持続期間 | LN での持続期間は、希望開始日から希望終了日までの間の作業時間数です。工順パラメータに応じて、該当する活動のワークセンタのカレンダーまたは会社カレンダーのいずれかが時間数の計算に使用されます。 希望開始日と希望終了日も参照してください。 Microsoft Project では、｢開始日｣、｢期間｣、およびインポート済の ｢カレンダー｣ 定義がタスクの ｢終了日｣ の計算に使用されます。
(活動関係 (tipcs4110m000) で定義されている) 先行活動 | 先行 | 日数で表された余裕時間にワークセンタの基本能力を乗算すると、その時間が時間数 (作業時間) に変換されます。 Microsoft Project では、余裕時間は時間数でインポートされますが、日数 (作業時間) で表示されます。現行タスク (活動関係 (tipcs4110m000) の次の活動) のカレンダーが時間のオフセットに使用されます。
カレンダー | カレンダー | --
ネットワーク計画に使用されるすべてのカレンダーが Microsoft Project にエクスポートされます。 工順パラメータで定義されている利用性タイプ 工順パラメータに応じて、会社カレンダーがエクスポートされるか、各ワークセンタのカレンダーがエクスポートされます。カレンダーごとに、工順パラメータで定義されているデフォルトの利用性タイプがエクスポートされます。 1 日当たり最大 3 つの作業時間ブロックがエクスポートされます。 | カレンダー 値: <利用性> .<カレンダー> カレンダーはタスクにリンクされます。 | --
ワークセンタ | 資源 | --
(該当する活動で使用される) ワークセンタ | 資源 タスクごとにカスタムフィールド [LN ワークセンタ] が利用できる。 XML のインポート中は、資源が正常にタスクにリンクされない。 | --
コード | 名称 | --
カレンダー | カレンダー | --
関連トピック プロジェクト管理 (PCS) と Microsoft Project 間の統合 データマッピング: Microsoft Project から PCS へのデータのインポート |