| # 要素/労務別物理的進捗 (tpppc1122s000) セッションの目的: 要素と労務原価対象の組合せの進捗についてメンテナンスします。 関連トピック 進捗を使用するには 進捗処理を使用するには 進捗結果を使用するには プロジェクト プロジェクトコード プロジェクト プロジェクトの現在の状況 日付 特定のプロジェクト、およびその要素または活動に関する進捗の入力日 要素 要素コード 要素 要素の状況 労務 労務コード 労務物理的進捗フィールドがプロジェクト (tppdm6100m000) セッションで原価対象に設定されている場合、予算原価対象を選択できます。 このフィールドが管理コードに設定されている場合、予算原価対象の管理コードを選択できます。 関連トピック 労務 労務の物理的な進捗 原価タイプ ｢労務｣ の進捗を、プロジェクトモニタリングにおいて原価対象別または管理コード別のどちらで記録するかについて設定します。 予算数量 労務の予算数量 単位 部署、ワークセンタ、倉庫、プロジェクトなどのエンティティで構成される、組織の中で財務上独立した部分。企業単位に含まれるエンティティはすべて同一のロジスティック会社に属している必要がありますが、1 つのロジスティック会社内に複数の企業単位を作成することはできます。各企業単位は、単一の財務会社にリンクします。 異なる企業単位間でロジスティック取引を実行すると、それらの取引は各企業単位がリンクしている財務会社内に転記されます。企業単位間の関係を定義し、それによって企業単位間で実行可能な商品転送を決めることができます。企業単位間での請求機能と価格設定機能を使用するには、企業単位を内部取引先にリンクする必要があります。 企業単位を使用すると、取引のパートに応じて、個別の財務会計処理を実行できます。たとえば、同一のロジスティック会社に属していても所在地の国が異なる企業単位を、組織内のパートごとに定義することができます。その場合、各企業単位の会計処理は所在地の国の通貨に基づき、その企業単位にリンクされている財務会社内で実行されます。 完了レポート済 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要となるのは合計予算数量の 80% だけであるため、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して物理的進捗 [%] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素に関して要素 (tpptc1100s000) セッションの決済対象チェックボックスがオンである。 拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが ｢決済対象数量｣ である拡張に、選択された原価対象が属している。 物理的進捗 [%] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトに関してこのフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100m000) セッションの進捗の登録フィールドが ｢Yes｣ である場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオンである場合、このフィールドの値は影響を与えません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 プロジェクト進捗パラメータ (tpppc0100s000) セッションの100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンである場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。 物理的進捗 [数量] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量または時間数で表示されます。 |