| # 活動 (tppss2500m000) セッションの目的: プロジェクト活動の表示とメンテナンスを行います。 注意 複数のレコードを選択するには、CTRL キーを押し下げたままにします。 関連トピック プロジェクトで構造を使用するには 活動構造を使用するには ボトムアップ予算を使用するには トップダウン予算を使用するには マップを使用するには テンプレートを使用するには プロジェクト 一覧表示する活動を含むプロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクトの状態を示します。 LN では次の状況を扱います。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。 アーカイブ済 プロジェクトは、アーカイブ会社に保存されます。プロジェクトのアーカイブ会社は、履歴プロジェクトデータのリポジトリとして使用することができます。 計画 計画を識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 活動 活動コード 記述 コードの記述またはコード名 検索キー 検索時に便利な、記述の代替形式。通常、略語、頭字語、または正式な記述を想起しやすい語が使用されます。 親活動 選択された活動の親である活動構造要素 活動タイプ 活動のタイプ 予算状況 活動の予算状況 注意 新しい状況を選択した場合、予算ラインの状況も変更する必要があります。LN により、実際予算の予算状況の更新 (tpptc1201s000) セッションが表示されます。 関連トピック 時系列予算を使用するには 作業権限 状況 活動の作業権限状況 理由コード 活動の作業実行を保留する理由。このフィールドに入力できるのは、作業権限状況フィールドが保留に設定された場合のみです。 進捗基準請求 活動の進捗分割払を請求するかどうかと、含める場合の方法を決定できます。 アーンドバリュー方法 アーンドバリュー方法は、予定作業の予算原価を計算する手段の 1 つです。 関連トピック アーンドバリュー方法を使用するには リンク活動 アーンドバリュー方法が配分の場合、この活動に活動を 1 つリンクできます。 完成率 活動の予定進捗です。実際の物理的な進捗とは異なります。計画統合を扱う場合、計画パッケージによりこのフィールドに予定進捗を設定することができます。この進捗は、計画から物理的進捗を生成 (tpppc1240m000) セッションを使用して物理的進捗にコピーできます。 決済対象 このチェックボックスがオンの場合、決済価格を入力できます。これを使用できるのはProject (tppdm6100s000) セッションのInvoice Typeフィールドが進捗請求に設定されているプロジェクトの場合のみです。 原価管理 このチェックボックスがオンの場合、この活動を原価管理 (レポート) に含めることができます。 物理的 進捗レベル 進捗状況を記録する際のデフォルトレベルです。 クリティカル能力タイプ 所要量計画モジュールでは、製造進捗から時間関連進捗へ完成率を転送する際の基準となる原価タイプをクリティカル能力タイプにより決定します。 限界能力タイプを選択して、交換する原価タイプ進捗を指定します。この手順が必要なのは、活動の進捗よりもプロジェクト進捗モジュールの進捗の方が詳述できるためです。プロジェクト管理予算タイプは、この進捗の取得元を決定します: 要素または活動のどちらかに入力されている進捗が適用されます。 最上位活動の挿入 新しい最上位活動の挿入 子を追加 子の活動を挿入します。 活動の出力 選択された範囲の活動を出力する活動の出力 (tppss2400m000) セッションを開始します。 活動構造の出力 選択された範囲のプロジェクトおよび計画のすべての活動構造を出力する活動構造の出力 (tppss2401m000) セッションを開始します。 |