| # プロジェクト/材料別管理 (tpppc4513m000) セッションの目的: 実行されるプロジェクトをモニタリングします。実際原価管理は、プロジェクト/材料管理コードレベルで集計されます。 このセッションは、プロジェクト進捗モジュールでプロジェクトのモニタリングに使用できる一連のセッションの 1 つです。これらの各セッションによって、さまざまなレベルの詳細が得られます。 注意 このセッションをズームで開始した場合は、レコードの検索と選択のみが可能です。 概要/メンテナンスセッションでレコードをメンテナンスするには 関連トピック LN での実行済の計算方法 管理問合せおよびレポートを使用するには プロジェクト プロジェクトコード 通貨 概要セッションのデフォルト通貨はプロジェクト通貨です。依存通貨システムおよび独立通貨システムのどちらの場合でも、[通貨変換] オプション (Ctrl + R キー) を使用して、この通貨を他の通貨に変更できます。 以下の順序で各通貨を適用できます。 プロジェクト通貨 現地通貨 レポート通貨 1 レポート通貨 2 注意 自国通貨になるのは、上記 2 から 4 の通貨のみです。 通貨 通貨または通貨の記述 生成 現在のプロジェクト原価管理が構築された日付。このフィールドの値は、実際原価管理の作成 (tpppc4803m000) セッションによって更新されます。 材料管理コード 共通の親原価対象レベル。特別な原価対象よりも上位のレベルです。 管理コードは管理目的で使用されます。同じ原価タイプの原価対象を管理コードとしてグループ化し、分析に使用できます。原価対象を使用して原価対象のグループを分類すると、その原価対象が固有の管理コードになります。1 つのツリー内に複数の管理コードを持つことはできません。管理コードは、凍結ボトムアップ予算で使用されます。 合計予算 管理データに示されている予算金額管理データに示されている予算金額 アーンドバリュー これまでに許容されている原価/数量 (アーンドバリュー)。実行済の値は、実際の進捗に予算を乗算することによって計算されます。 注意 この計算の例外については、LN での実行済の計算方法を参照してください。 コミットメントを含む 実際 コミットメントを含む、(この期間中に) 消費される金額 消費合計 = 実際原価 (今期間) + コミットメント (今期間) コミットメントを含む 差異 結果を計算する公式は次のとおりです。結果 = 実行済 (今期) - 実際原価 (今期間) - コミットメント (今期間) コミットメントを除く 実際 現在までのすべての期間の履歴に転記された実際原価 (コミットメントを含まない) コミットメントを除く 差異 コミットメントを含まない結果の値を計算する公式は次のとおりです。実行済 (今期) - 実際原価 (今期間) 予算数量 管理データに示されている予算金額 アーンドバリュー これまでに許容されている原価/数量 (アーンドバリュー)。実行済の値は、実際の進捗に予算を乗算することによって計算されます。 コミットメントを含む 実際数量 コミットメントを含む、(この期間中に) 消費される金額 消費合計 = 実際原価 (今期間) + コミットメント (今期間) コミットメントを含む 差異 結果を計算する公式は次のとおりです。結果 = 実行済 (今期) - 実際原価 (今期間) - コミットメント (今期間) コミットメントを除く 実際数量 原価取引の合計数量 (支払予定を含まない)。現在までのすべての期間の履歴に転記されています。 コミットメントを除く 差異 コミットメントを含まない結果の金額 現行期間 実際の原価管理期間の年度 / 実際の原価管理の期間 コミットメントを含む 実際 コミットメントを含む、実際の金額 コミットメントを含む アーンドバリュー 現行期間内に発生する可能性がある原価 コミットメントを含む 差異 コミットメントを含む、(この期間中に) 消費される金額 消費合計 = 実際原価 (今期間) + コミットメント (今期間) コミットメントを除く 実際 現行期間の履歴に転記された実際原価 (コミットメントを含まない) コミットメントを除く アーンドバリュー コミットメントを含まない許容原価 コミットメントを除く 差異 コミットメントを含まない結果の金額 コミットメントを含む 実際数量 コミットメントを含む、実際の金額 コミットメントを含む アーンドバリュー 現行期間内に製造可能な数量 コミットメントを含む 差異 コミットメントを含む、結果の金額 コミットメントを除く 実際数量 原価取引の合計数量 (支払予定を含まない)。現行期間の履歴に転記されています。 コミットメントを除く アーンドバリュー コミットメントを含まない許容数量 コミットメントを除く 差異 コミットメントを含まない結果の金額 実際 実際の金額 差異 結果の金額 原価予測 予測原価 完了時の差異 予測される最終結果 予測数量 現行期間の終了時点で予測される、プロジェクト終了時の追加数量予測 完了時の差異 予測される最終結果 |