| # プロジェクト別原価予測 ｢原価予測｣ レポートは、プロジェクトマネージャが、予測される将来の原価の分析、プロジェクトを完了するための合計原価を分析し、予算の差異を決定する場合に役立ちます。また、このレポートでは、ユーザが管理コードレベルで予測インフレーション指標をマニュアルで定義できます。 次の各種レポートを生成できます。 プロジェクト別原価予測 プロジェクト/活動別原価予測 プロジェクト/活動/管理コード別原価予測 ｢原価予測｣ レポートは次の情報を表示します。 予算データ: このデータは、BI での最終承認バージョンに基づきます。 実際: 原価データは、LN から転送されます。 進捗: 進捗データは、LN から転送されます。 予測: このデータは BI で定義されます。 インフレーション指標: 完了までの見積金額に適用される値上げ率 (または値下げ率) です。注意: インフレーション指標は、管理コードレベルで修正されます。 完了までの見積 (ETC): 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトの完了に必要となる追加コストです。 完了時の見積 (EAC): 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトを完了するための合計原価です。完了までの見積 = 完了時の見積 - 実際原価 完了時の原価差異 (VAC): 完了時の原価差異とは、プロジェクト終了時の予算金額と見積金額間の差異です。完了時の原価差異 = 予算 - 完了時の見積 このレポートを生成するには次のようにします。 レポートを生成したいデータの範囲を指定します。 データを確認します。 [プロジェクト] フィールド内のプロジェクトコードをクリックします。 活動レベルでの ｢プロジェクト/活動別原価予測｣ レポートを確認します。また、完了までの見積、完了時の見積、差額も確認します。 [活動] フィールド内の活動コードをクリックします。 管理コードレベルでの、特定のデータに関する ｢プロジェクト/活動/管理コード別原価予測｣ レポートを表示できます。注意: インフレーション指標の割合を修正できます。 |