| # 予算内のカスタマイズ品目 (tpptc1255m000) セッションの目的: 一定範囲の材料予算ラインをカスタマイズします。この処理の対象となるのは、受注方針である ｢製造｣ タイプの標準品目、または製品構成 テンプレートやコンフィギュレータテンプレートで構成された一般品目だけです。プロジェクト状況および予算状況は、｢フリー｣ または ｢有効｣ である必要があります。予算ラインはカスタマイズ品目により更新されます。予算ライン数量がゼロの場合、1 に更新されます。1 つ以上の新しい PCS プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを使用することができます。 注意 プロジェクトまたは予算をコピーした場合、このセッションを実行し、新プロジェクトの予算ラインの品目をカスタマイズする必要があります。PCS プロジェクトとのリンクはプロジェクト固有になり、コピーした品目はカスタマイズされなくなります。 プロジェクト [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 品目をカスタマイズする必要があるプロジェクト 計画 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 プロジェクトに活動予算がある場合に表示されるプロジェクト計画 注意 先行計画が定義済である場合、このフィールドには自動的に値が設定されます。先行計画が定義されていない場合は、このフィールドは空白のままになるので、計画をマニュアルで入力できます。 活動 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 活動 要素 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 要素 開始品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 品目 終了品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 品目 各予算ラインに新 PCS プロジェクト このチェックボックスがオンの場合、カスタマイズを必要とする予算ライン品目ごとに新しい PCS プロジェクトが作成されます。注意: このオプションにより PCS プロジェクトの数が増え、膨大な管理業務が発生することになります。 全予算ラインに 1 つの新 PCS プロジェクト このチェックボックスがオンの場合、カスタマイズされる最初の品目に新しい PCS プロジェクトが作成されます。この同じ PCS プロジェクトが他のカスタマイズ対象の品目すべてに使用されます。 全予算ラインに既存の PCS プロジェクト このチェックボックスがオンの場合、[PCS プロジェクト] フィールドに PCS プロジェクトを入力する必要があります。この PCS プロジェクトは、カスタマイズを必要とするすべての予算ラインについて使用されます。 既存の PCS プロジェクトは、次の条件を満たしている必要があります。 PCS プロジェクトの状況が ｢フリー｣、｢有効｣ または ｢シミュレート済｣ である PCS プロジェクトに指定できるタイプが ｢予算｣ 以外である プロジェクト (tipcs2101m000) セッションの承認済設計チェックボックスがオンの状態である PCS プロジェクトが別の LN プロジェクトにリンクしていない PCS プロジェクトなし (一般、見込み品目に対してのみ) このチェックボックスがオンの場合、 LN により、PCS プロジェクトが定義されていない新しい標準品目が作成されます。この標準品目は、予算ラインに定義された製品バリアントに基づいて、一般品目から作成されます。 注意 一般品目のオーダ方針は、見込に設定する必要があります。 注意 新しい標準品目のオーダ方針は受注に設定されます。 プロジェクト (PCS) カスタマイズ用に既存の PCS プロジェクトを入力します。 計画方法 PCS プロジェクトに適用される計画方法 デフォルト デフォルトは後方です。 指定可能な値 計画方法 初期状況プロジェクト (PCS) PCS プロジェクトの初期状況 指定可能な値 フリー プロジェクト設計を実行し、以下の活動を実行することができます。 ｢プロジェクト管理 (PCS)｣ モジュールを使用してプロジェクトマスタスケジュール (PMS) を定義する プロジェクト構造をメンテナンスする カスタマイズした部品表と工順シートを使用して、カスタマイズした製品構造をメンテナンスする プロジェクト見積を実行する シミュレート済 おおまかな能力所要量計画と、詳細な材料およびリソースの所要量計画 (RRP) を、ネットワーク計画に基づいてシミュレートすることができます。シミュレート済プロジェクトの能力所要量は、別に視覚化されます。カスタマイズ品目の計画済 RRP 購買オーダ、計画製造オーダ、および PRP 倉庫オーダが生成されます。ただし、これらのオーダを発行することはできません。さらに、RRP で標準品目がプロジェクトに割り当てられることはありません。 有効 プロジェクトの実行ステージを示します。計画オーダをリリースして、必要な購買および製造活動を実際に開始し、完了できるようにします。 初期プロジェクト (PCS) 完了日 PCS プロジェクトの開始日と終了日を設定するために、考慮する必要のある日付 指定可能な値 初期プロジェクト (PCS) 完了日 注意 PCS プロジェクトの計画方法が後方に設定されている場合は、PCS プロジェクトの終了日が影響を受け、計画方法が前方に設定されている場合は、PCS プロジェクトの開始日が影響を受けます。ただし、これらの日付はマニュアルで変更できます。 このフィールドの値は、計画方法フィールドで設定した値を基準とします。計画方法フィールドの設定は下記のとおりです。 後方: このフィールドの値は要素/活動終了日を基準とします。 前方: このフィールドの値は要素/活動開始日を基準とします。 原価計算 このチェックボックスがオンの場合、カスタマイズ品目の原価が計算されますが、予算ラインの品目の原価は変更されません。プロジェクト別原価計算 (tipcs3250m000) セッションにより原価を計算することもできます。 予算ラインの原価を更新 このチェックボックスがオンの場合、 プロジェクト別原価計算 (tipcs3250m000) セッションで原価の計算および更新が行われ、予算品目の [原価] フィールドに適用されます。このチェックボックスをオフにすると、オリジナル予算原価が維持されます。 処理レポート このチェックボックスがオンの場合、処理レポートが出力されます。 エラーレポート このチェックボックスがオンの場合、エラーレポートが出力されます。 |