| # プロジェクト管理 (PCS) における中間利益確認の手順 このトピックでは、PCS プロジェクトの中間売上原価 (COGS) および中間利益を計算する手順について説明します。 手順 1. プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドで、PCS プロジェクトの完了方法の割合 (POC) の計算に用いる方法を指定する必要があります。選択された POC を使用して中間売上原価および中間利益が計算されます。 プロジェクト管理パラメータ (tipcs0100m000) セッションでも、POC 方法を選択できます。この方法は、PCS プロジェクトのプロジェクト詳細の中のデフォルト値として用いられます。このプロジェクト詳細は、販売オーダ (プロジェクト PCS) 構造の生成 (tdsls4244m000) セッションを使用して販売オーダラインをもとに生成されます。 手順 2. プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) 1 つまたは複数の PCS プロジェクトの中間売上原価および中間利益を実際に計算するには、プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションを実行する必要があります。LN で実行される手順は、次のとおりです。 PCS プロジェクトの実際原価は、参照日まで計算されますが、実際原価は上書きされません。 見積原価計算を実行チェックボックスがオンの場合、PCS プロジェクトの見積原価が計算されます。PCS プロジェクトの見積原価の計算基準となるのは、プロジェクトにリンクされた品目の原価 (プロジェクト数量を考慮する場合)、見積付加費用、および活動の見積原価です。PCS プロジェクトの見積原価のうちすでに計算されたものは上書きされます。 見積原価計算を実行チェックボックスがオフの場合、見積プロジェクト原価は計算されずにプロジェクト別原価 (tipcs3560m000) セッションから取得されます。 実際時間が計算されます。プロジェクト時間は、PCS プロジェクト、PCS 活動、工程管理製造オーダおよびサービスオーダから生成できます。特定のプロジェクトの中間利益および売上原価を初めて算出する際は、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで見積時間をマニュアルで入力する必要があります。理由は、工程管理、サービス、およびプロジェクト管理に関しては、時間の見積が不可能なためです。見積活動時間しか使用しない場合、誤算が生じます。後続期間の中間売上原価および中間利益を計算する際には、最初にマニュアルで入力した時間数が使用されます。 見積売上原価および実際売上原価/利益が算出されます。販売、サービス、および倉庫管理に関しては、最近の見積合計収益が計算されます。さらに、実際収益の合計が算出され、PCS プロジェクトと関連する販売オーダ、サービスオーダ、および倉庫オーダの実際売上原価の合計が算出されます。 PCS プロジェクトの完了率 (POC) は、プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの完了度にもとづく計算方法フィールドで選択された方法にもとづいて計算されます。プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションで POC 方法として POC (マニュアル) を選択すると、完了のステージフィールドで PCS プロジェクトの作業完了率を指定できます。 中間および中間が計算されます。 手順 3. プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 計算された売上原価およびは、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示できます。一部の計算金額および POC (%) は、マニュアルで調整できます。PCS プロジェクトごとに、1 つまたは複数の中間売上原価/利益をリストできます。 中間売上原価および中間利益の残りの手順は、適切なメニューから、またはボタンを使用して処理できます。この詳細は、この手順の次のステップで説明します。 手順 4. 原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) PCS プロジェクトに関してプロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで、原価構成要素全体への売上原価の分配方法を表示できます。このセッションは、セッションの適切なメニューからプロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000)、または原価構成要素をクリックして開始する必要があります。 中間売上原価および中間利益の確認や転記が済んでいなければ、見積原価および確認済中間売上原価を修正することができます。 手順 5. 中間販売原価および中間利益を確認 プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションまたは原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッション、あるいはその両方でデータの表示および調整を終えたら、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで確認 (取消) をクリックしてデータを確認することができます。確認後も変更を行いたい場合、確認 (取消) を再びクリックしてデータ確認を解除します。 中間売上原価および中間利益を確認するには、プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを開始し、中間売上原価および収益を確認チェックボックスをオンにしてセッションを実行します。プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) 手順 6. 中間販売原価および中間利益を確認 中間売上原価および中間利益は、確認後に財務会計の総勘定元帳モジュールで転記する必要があります。プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションの適切なメニューからプロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを開始して、確認および転記をクリックします。中間売上原価および収益を転記チェックボックスをオンにして、セッションを実行します。 関連トピック プロジェクト管理 (PCS) における中間収益確認の概要 |