| # アーンドバリュー方法を使用するには アーンドバリューは、プロジェクトの業績を時系列で測定する方法です。計画作業が完了作業と比較され、プロジェクト原価とスケジュールが予算内かどうか判定されます。通常、利便性の高いボトムアップの業績測定技術と対比されます。 アーンドバリュー方法ではいくつかの方法を使用して、発行する必要のある予算金額を設定します。 マイルストーン マイルストーン: マイルストーンは活動に関連付けられ、予算の割合または金額が各マイルストーンに割り当てられます。マイルストーンに達するたびに、割当予算が発行されます。 開始/終了時の割合 活動の開始時点と終了時点に、割合値が割り当てられます。つまり、活動の開始時点でプロジェクトの特定の割合が完了しているものと想定されます。予算金額はこの割合を基準に発行されます。 完成率 予算額はプロジェクトの進捗の割合に比例して発行されます。 作業レベル 予算金額は作業に比例して発行されます。この方法は、予定作業 (BCWP) と実行作業 (BCWP) の間に不一致がないことが想定される時系列の活動に適しています。 配分 配分される作業は、業績について他の個別の活動と本質的な関係を持つ作業です。予算金額はリンクされている活動と同じ方法で発行されます。 関連トピック 時系列予算を使用するには |