| # 活動構造を使用するには 活動構造は、プロジェクトを時間スケール活動に分割する際に共通で使用する階層構造です。 活動構造は最上位活動への参照によって定義されます。活動構造の階層は、最上位活動の下に表示される活動で構成されます。最上位活動は、プロジェクト (tppdm6500m000) セッションで定義できます。最上位活動を変更するには、活動 - 概要 (tppss2500m100) セッションの適切なメニューを使用します。 活動の作成およびメンテナンスを行うには、活動 (tppss2100m000) セッションを使用します。定義する活動にそれぞれ親を指定することにより、活動の階層を細かく定義できます。活動階層内で、各活動は次のように定義できます。 WBS 要素 プロジェクト原価計算 ワークパッケージ 計画パッケージ マイルストーンの作成およびメンテナンスには、マイルストーン (tppss2101m000) セッションを使用します。マイルストーンは活動にリンクされるため、活動にマイルストーンアーンドバリュー方法がある場合は、バージョンを使用した予算の時系列化が可能になります。またマイルストーンは、製造で PCS プロジェクトを使用して構築されたカスタマイズ品目の進捗に関するフィードバックも提供します。さらに、マイルストーンにより請求の分割払をトリガできます。 活動基準ライン (スナップショット) の作成およびメンテナンスを行うには、活動基準ライン (tppss2120m000) セッションを使用します。プロジェクトで基準ラインを使用するにはを参照してください。 注意 WBS 要素は、作業ブレイクダウン構造の一部であり、活動構造の最上位とすることができます。作業ブレイクダウン構造では、プロジェクトスコープを定義します。活動構造の下位レベルでは、プロジェクト原価計算、計画パッケージおよび/またはワークパッケージを使用してスコープの設定に必要な実際作業を定義できます。 関連トピック 配分金額を使用するには |