| # 基準ライン (tppss0120s000) セッションの目的: プロジェクトの基準ライン (計画) をメンテナンスします。基準ラインは、活動構造の各活動の開始日と終了日を保存します。この開始日と終了日は、セッション内でマニュアルで入力するか、外部スケジューリングパッケージの特定のスケジュールから作成できます。 関連トピック プロジェクトで基準ラインを使用するには プロジェクト プロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクトの状態を示します。 LN では次の状況を扱います。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。 アーカイブ済 プロジェクトは、アーカイブ会社に保存されます。プロジェクトのアーカイブ会社は、履歴プロジェクトデータのリポジトリとして使用することができます。 基準ライン 基準ラインは、特定の日時における有効計画のスケジュール済活動の開始日と終了日のスナップショットであると見なすことができます。 詳細 記述 コードの記述またはコード名 基準ライン状況 現行基準ラインの状況 注意 基準ライン状況が承認済となった後は、基準ラインデータを更新することはできません。 承認日 基準ラインの承認日付および時間です。 派生元基準ライン 現在の基準ラインの派生元である基準ライン 作成日 基準ラインの作成日付および時間 最終更新日 基準ラインが最後に更新された日付および時間 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 関連トピック テキストを使用するには |