<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000318" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Utilizzo di un budget dal basso verso l'alto</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2297540">
         <Level1>Progetti e commesse</Level1>
         <Level2>budget dal basso verso l'alto</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2297547">
         <Level1>Budget dal basso verso l'alto</Level1>
         <Level2>Progetti e commesse</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Il progetto complessivo viene suddiviso in singoli elementi o attività. Ogni elemento o attività viene inserita nel budget separatamente, in base a specifici requisiti dettagliati. I singoli risultati vengono quindi riepilogati in modo da ottenere il totale del progetto.</Paragraph>
      <Paragraph>Utilizzando un budget dal basso verso l'alto, è possibile creare un budget per ogni elemento o attività presente nella struttura WBS e riepilogare tali budget in modo da ottenere un budget del costo del progetto totale. Gli importi di budget vengono immessi per ogni attività o elemento, quindi aggregati in corrispondenza del nodo più alto o di un nodo superiore della struttura in base ad attività o a elementi. L'importo del nodo superiore corrisponde all'import di budget aggregato. Per gestire i ricarichi nel nodo superiore del budget, immetterli per ciascun oggetto di costo a livello di progetto.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>È possibile collegare un budget di acquisto al budget dal basso verso l'alto.</ListItem>
            <ListItem>Se lo stato del budget è <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ptc.stat#definite" role="option">Finale</GUIRef>, è possibile effettuare rettifiche a scopo di aggiornamento. In LN le rettifiche rappresentano modifiche apportate a un budget dal basso verso l'alto bloccato. Le modifiche hanno per solo effetto l'aumento o la riduzione del budget, sebbene in caso di estensioni influiscano anche sul contratto. Per ulteriori informazioni al riguardo, fare riferimento a <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000092" role="manual">Utilizzo di estensioni</Link>.</ListItem>
            <ListItem>L'analisi dei costi a budget è un'analisi del budget dal basso verso l'alto. È possibile eseguire diverse analisi dei costi per lo stesso budget. Ogni analisi del budget viene archiviata con un codice progetto e con un codice analisi costi a budget, in modo che sia possibile eseguire un confronto tra i budget. Nell'analisi, che rappresenta uno snapshot della situazione vigente in uno specifico momento, viene tenuto conto di tutti i ricarichi e vengono calcolate le frequenze relative a un budget in base a elementi.</ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000075" role="manual">Utilizzo di budget di acquisto</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000064" role="manual">Utilizzo di una struttura elementi</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000024" role="manual">Utilizzo di una struttura attività</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000068" role="manual">Utilizzo di un budget tempificato</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000320" role="manual">Utilizzo di un budget dall'alto verso il basso</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>