<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000386" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Earned Value (Valorizzazione lavoro svolto)</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2310727">
         <Level1>Earned Value (Valorizzazione lavoro svolto)</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Nel grafico a barre Earned Value (Valorizzazione lavoro svolto) vengono visualizzati il valore pianificato, il valore della valorizzazione del lavoro svolto e il costo effettivo di tutti i progetti assegnati a un responsabile. L'utente può visualizzare le prestazioni dei progetti e la differenza tra l'importo pianificato, l'importo ricavato e l'importo consumato in una determinata data. Tale grafico indica la varianza di programma in termini di importi, nonché la varianza di costo in termini di importo di consumo. Il responsabile del progetto può utilizzare la metrica Earned Value (Valorizzazione lavoro svolto) per avviare le azioni correttive appropriate quando la differenza tra l'importo pianificato e quello ricavato oppure tra l'importo ricavato e quello effettivo è un valore negativo.</Paragraph>
      <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
         <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="339" height="309"
                   SRC="../../images/earned_value.png"
                   alt="[...]"/>
      </Figure>
   </AimSection>
</ManualTopic>