<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000104" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Utilizzo del risultato avanzamento</Title>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>È possibile registrare lo stato di avanzamento a diversi livelli. Quello più dettagliato è il livello oggetto di costo/codice di controllo. Per le risorse per le quali risulta difficile registrare lo stato di avanzamento esatto, è possibile eseguire questa operazione in due modi:</ListIntro>
         <ListItem>Utilizzare il campo Registra avanzamento nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6100m000" role="session">Progetti (tppdm6100m000)</GUIRef> per indicare</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>che per il progetto corrente è necessario registrare lo stato di avanzamento a livello di oggetto di costo/codice di controllo. Sono disponibili le opzioni Sì, No e Varianza = Scorte.</ListIntro>
         <ListItem>Utilizzare il campo Registra avanzamento nelle sessioni relative agli oggetti di costo standard e specifici per il progetto per indicare se per uno specifico oggetto di costo/codice di controllo è necessario registrare l'avanzamento a livello di oggetto di costo/codice di controllo.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>A seconda della combinazione dei valori di campo, si otterranno i risultati riportati di seguito:</Paragraph>
      <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
         <TBODY noTR="6">
            <TR no="1" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">-</TD>
               <TD colspan="2" rowspan="1">Casella di controllo sessioni oggetti di costo</TD>
            </TR>
            <TR no="2" isLast="false">
               <TD colspan="3" rowspan="1">Valori elenco in progetti</TD>
            </TR>
            <TR no="3" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1"/>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Sì</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Nessuno</TD>
            </TR>
            <TR no="4" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Sì</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato 1</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato 1</TD>
            </TR>
            <TR no="5" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Nessuno</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato 1</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato 2</TD>
            </TR>
            <TR no="6" isLast="true">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato = Scorte</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato 1</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato 3</TD>
            </TR>
         </TBODY>
      </TABLE>
      <Paragraph>Risultato 1 - L'avanzamento registrato nell'oggetto di costo o nel codice di controllo verrà utilizzato per il calcolo del monitoraggio in base alla formula riportata di seguito: <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000368" role="glossary">eseguito</Link> = avanzamento (%) * <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000352" role="glossary">varianza costo</Link> budget = eseguito - effettivo</Paragraph>
      <Paragraph>Risultato 2 - Non è possibile registrare l'avanzamento nell'oggetto di costo o nel codice di controllo. Di conseguenza, nel monitoraggio non è possibile determinare l'eseguito a partire dall'avanzamento: eseguito =effettivo, risultato pari a varianza = 0</Paragraph>
      <Paragraph>Risultato 3 - L'avanzamento registrato nell'oggetto di costo o nel codice di controllo verrà utilizzato per il calcolo del monitoraggio in base alla formula riportata di seguito: l'avanzamento registrato nell'oggetto di costo o nel codice di controllo non viene utilizzato per il calcolo della varianza. I costi sostenuti, ma non consumati in base all'avanzamento, vengono considerati come scorte. Di conseguenza, le regole del monitoraggio sono: eseguito = avanzamento (%) * scorte budget = effettivo - risultato eseguito = 0</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Note:</ListIntro>
         <ListItem>I risultati 2 e 3 sono possibili solo per lavori non finiti. Se il lavoro relativo a un progetto è completato, viene utilizzato il calcolo del risultato 1.</ListItem>
         <ListItem>Nel monitoraggio verranno visualizzati i risultati solo se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6102m000" role="session">Progetto - Livello controllo costi (tppdm6102m000)</GUIRef> i livelli di controllo costi sono impostati su codice di controllo.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>