<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tp/ptc/tpptc5112s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Dati correlati a percentuali EV iniziali e finali (tpptc5112s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire le percentuali iniziali e finali di un'<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">attività</Link> selezionata. L'attività presenta un metodo <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#EarnedValueC_tp" role="glossary">valorizzazione lavoro svolto</Link> di percentuale iniziale e finale.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Le percentuali possono essere definite a livello di attività o per <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000006" role="glossary">tipo di costo</Link> all'interno dell'attività.</ListItem>
               <ListItem>È necessario specificare il progetto e la versione budget <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#TimePhBudget_tp" role="glossary">tempificato</Link> dell'attività.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000073" role="manual">Creazione di un codice analisi budget tempificato</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tpptc515.cprj">
         <Header>
            <Title>Progetto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice che identifica il <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000063" role="glossary">progetto</Link> in modo univoco.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tppdm600.psts">
         <Header>
            <Title>Progetto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato del progetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="current.vers">
         <Header>
            <Title>Versione corrente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile inserire dati in questa versione per questo progetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.cact">
         <Header>
            <Title>Attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice che identifica l'attività in modo univoco.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">attività</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="version">
         <Header>
            <Title>Versione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La versione in cui vengono memorizzati i dati dell'attività.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pcst">
         <Header>
            <Title>Percentuale iniziale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale iniziale rilasciata all'avvio dell'attività.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pcen">
         <Header>
            <Title>Percentuale finale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale finale rilasciata alla fine dell'attività.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="txta.yn">
         <Header>
            <Title>Testo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, esiste un testo associato che è possibile visualizzare scegliendo Testo nella barra degli strumenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcit">
         <Header>
            <Title>% iniziale materiale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale dell'importo del materiale a budget che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="epit">
         <Header>
            <Title>% finale materiale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV. Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Materiale. Viene calcolata in base all'importo del materiale a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcts">
         <Header>
            <Title>% iniziale manodopera</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale dell'importo della manodopera a budget che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="epts">
         <Header>
            <Title>% finale manodopera</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Attività cardine. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Livello di impegno o percentuale completata. La percentuale massima per il tipo di costo Manodopera Viene calcolata in base all'importo della manodopera a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Distribuito. La percentuale dipende dall'attività a cui questa attività è collegata per il suo avanzamento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pceq">
         <Header>
            <Title>% iniziale attrezzatura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="epeq">
         <Header>
            <Title>% finale attrezzatura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Attrezzatura. Viene calcolata in base all'importo dell'attrezzatura a budget per l'elemento di addebito ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcsb">
         <Header>
            <Title>% iniziale conto lavoro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale dell'importo del conto lavoro a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="epsb">
         <Header>
            <Title>% finale conto lavoro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Attrezzatura. Viene calcolata in base all'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcsn">
         <Header>
            <Title>% iniziale costi vari</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale dell'importo dei costi vari a budget che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="epsn">
         <Header>
            <Title>% finale costi vari</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività.</Paragraph>
            <Paragraph>Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Costi vari. Viene calcolata in base all'importo dei costi vari a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>