<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000385" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Finish Variance (Varianza di fine)</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2310712">
         <Level1>Finish Variance (Varianza di fine)</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Questa metrica, visualizzata con un grafico a barre, indica la data di fine del valore di riferimento rispetto alla data di fine prevista. Una differenza positiva tra la data di fine prevista e la data di fine del valore di riferimento indica un problema nell'avanzamento del progetto. Il responsabile del progetto può indagare sui problemi, identificarne le cause e stabilire quali azioni correttive è possibile intraprendere.</Paragraph>
      <Paragraph>In Infor LN la data di fine del valore di riferimento viene selezionata automaticamente a partire dai dettagli del valore di riferimento approvato per l'attività di livello superiore. La data di fine prevista viene selezionata a partire dal report Project Scheduling (Programmazione progetto). Per impostazione predefinita, la data di fine prevista corrisponde alla data di fine del valore di riferimento dell'attività di livello superiore, a meno che l'utente non modifichi il report.</Paragraph>
      <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
         <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="339" height="309"
                   SRC="../../images/finish_variance.png"
                   alt="[...]"/>
      </Figure>
   </AimSection>
</ManualTopic>