<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000365" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Gestione dei dati relativi al metodo di valorizzazione del valore svolto e al budget</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2309475">
         <Level1>Gestione delle sessioni</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Per visualizzare e gestire i dati relativi al metodo di valorizzazione del lavoro svolto e al budget, è possibile utilizzare le seguenti opzioni BI:</Paragraph>
      <List>
         <ListItem>Maintain Earned Value Data (Gestione dati valorizzazione lavoro svolto)</ListItem>
         <ListItem>Maintain Budget (Gestione budget)</ListItem>
         <ListItem>Maintain Schedule Version (Gestione versione programma)</ListItem>
         <ListItem>Generate Schedule by Project (Generazione programma per Progetto)</ListItem>
      </List>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Gestione della valorizzazione del lavoro svolto</SectionTitle>
      <Paragraph>EVM (Earned Value Management) è una metodologia di gestione dei progetti che integra ambito, programma e costo. La struttura consente ai professionisti che si occupano della gestione dei progetti di monitorare questi tre componenti. EVM offre una misurazione oggettiva dell'avanzamento, fornendo tempestivamente indicatori di avviso mediante l'utilizzo di tendenze e stime.</Paragraph>
      <Paragraph>È possibile gestire i metodi per i seguenti <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#EarnedValueC_tp" role="glossary">tipi di valorizzazione del lavoro svolto</Link>:</Paragraph>
      <List>
         <ListItem>Percentuale iniziale/finale della valorizzazione del lavoro svolto. Alle date di inizio e di fine delle attività vengono assegnati valori espressi in percentuale. All'inizio dell'attività, è completata una determinata percentuale del progetto e gli importi di budget vengono quindi rilasciati in base a tali percentuali. <List>
               <ListIntro> Esempio: per un'attività, la data di inizio programmata corrisponde al 1° gennaio 2012, la data di fine programmata al 20 marzo 2012 e l'importo di budget è pari a 10.000 EUR.</ListIntro>
               <ListItem>Percentuale iniziale = 70%</ListItem>
               <ListItem>Percentuale finale = 30%</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 1 (12 gennaio) = 10.000 * 70 = 7000 EUR</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 2 (12 febbraio) = 10.000 * 0 = 0 EUR</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 3 (12 marzo) = 10.000 * 30 = 3000 EUR</ListItem>
            </List> Nota: è possibile definire manualmente le percentuali di suddivisione per l'inizio e la fine delle attività. Per impostazione predefinita, la percentuale iniziale e finale viene suddivisa al 50%.</ListItem>
         <ListItem>Percentuale di completamento della valorizzazione del lavoro svolto. Gli importi di budget vengono rilasciati in modo proporzionale alla percentuale di avanzamento del progetto. Il budget deve essere suddiviso equamente nel corso del periodo compreso tra la data di inizio e la data di fine dell'attività. <List>
               <ListIntro> Esempio: per un'attività, la data di inizio programmata corrisponde al 1° gennaio 2012, la data di fine programmata al 20 marzo 2012 e l'importo di budget è pari a 10.000 EUR.</ListIntro>
               <ListItem>Poiché per EVM viene applicato il completamento percentuale, tempificare il budget in modo proporzionale per la durata dell'attività.</ListItem>
               <ListItem>Durata attività: 31 giorni (a gennaio) + 29 giorni (a febbraio) + 20 giorni (a marzo) = 80 giorni</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 1 (12 gennaio) = 10.000 / 80 * 31 = 3875 EUR</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 2 (12 febbraio) = 10.000 / 80 * 29 = 3625 EUR</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 3 (12 marzo) = 10.000 / 80 * 20 = 2500 EUR</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Attività cardine della valorizzazione del lavoro svolto. All'attività vengono associate attività cardine. Nel contempo, a ogni attività cardine viene assegnata una percentuale o l'intero importo del budget. Quando viene raggiunta un'attività cardine, il budget assegnato viene rilasciato. <List>
               <ListIntro> Esempio: per un'attività, la data di inizio programmata corrisponde al 1° gennaio 2012, la data di fine programmata al 20 marzo 2012 e l'importo di budget è pari a 10.000 EUR.</ListIntro>
               <ListItem>L'attività è collegata alle attività cardine M1 e M2.</ListItem>
               <ListItem>M1 (Data di completamento programmata) = 12 febbraio 2012</ListItem>
               <ListItem>M21 (Data di completamento programmata) = 20 marzo 2012</ListItem>
               <ListItem>Percentuale assegnata a M1: = 40%</ListItem>
               <ListItem>Percentuale assegnata a M2: = 60%</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 1 (12 gennaio) = 0 = 0 EUR</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 2 (12 febbraio) = 4000 = 4000 EUR</ListItem>
               <ListItem>Budget tempificato nel periodo 3 (12 marzo) = 6000 = 6000 EUR</ListItem>
            </List> Nota: è possibile immettere o modificare manualmente le percentuali per ogni attività cardine. Per impostazione predefinita, la suddivisione avviene tra le diverse attività cardine.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>