<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ti/pcs/tipcs4503m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Panoramica attività (tipcs4503m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare i dati attività.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tipcs400.cprj">
         <Header>
            <Title>Progetto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/opol#on.order" role="option">Su ordine</GUIRef>. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni:</ListIntro>
               <ListItem>Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione)</ListItem>
               <ListItem>Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività)</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000175" role="manual">Tipi di progetto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.cact">
         <Header>
            <Title>Attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'attività nella pianificazione di rete per un progetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.seak">
         <Header>
            <Title>Chiave di ricerca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.tano">
         <Header>
            <Title>Attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> LN mostra il numero del <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#Task_ti" role="glossary">task</Link> collegato all'attività.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.cwoc">
         <Header>
            <Title>Centro di lavoro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> LN mostra il codice del <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000000000000036" role="glossary">centro di lavoro</Link> in cui l'attività deve essere eseguita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.acmn">
         <Header>
            <Title>Responsabile attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Persona responsabile della pianificazione o dell'esecuzione di un'attività di progetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.acal">
         <Header>
            <Title>Stima attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Questo campo mostra se i costi stimati sono o meno stati calcolati per l'attività selezionata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="txta.yn">
         <Header>
            <Title>Testo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Questo campo indica se è presente o meno un testo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.adur">
         <Header>
            <Title>Durata attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La durata di un'attività consiste nel numero di giorni (lavorativi) pianificati per quell'attività.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.esdt">
         <Header>
            <Title>Prima data di inizio possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La prima data in cui l'attività può essere avviata. La sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef> consente di determinare questa data.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.lsdt">
         <Header>
            <Title>Ultima data di inizio possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'ultima data in cui l'attività può essere avviata. La sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef> consente di determinare questa data.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.efdt">
         <Header>
            <Title>Prima data di fine possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La prima data in cui l'attività può essere completata. La sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef> consente di determinare questa data.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.lfdt">
         <Header>
            <Title>Ultima data di fine possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'ultima data in cui l'attività può essere completata. La sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef> consente di determinare questa data.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.totf">
         <Header>
            <Title>Margine totale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il margine totale di un'attività è il tempo massimo espresso in giorni (lavorativi) di cui l'attività può essere spostata senza influire sulla data di completamento pianificata per il progetto pertinente.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il margine totale viene calcolato come indicato di seguito:</Paragraph>
            <Paragraph>Margine totale = Ultima fine possibile - Primo inizio possibile - Durata attività</Paragraph>
            <Paragraph>L'ultima data di fine possibile e la prima data di inizio possibile vengono espresse in giorni progetto.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000150" role="manual">Margini di tempo</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.fref">
         <Header>
            <Title>Margine disponibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il margine di tempo disponibile tra un'attività e quella successiva. Il margine di tempo disponibile indica il numero di giorni per cui è possibile estendere l'attività senza mettere a rischio l'avanzamento delle attività correlate.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000150" role="manual">Margini di tempo</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.esdt">
         <Header>
            <Title>Prima settimana di inizio possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La prima settimana in cui l'attività può essere avviata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.esdt.str">
         <Header>
            <Title>Anno</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno della prima settimana in cui l'attività può essere avviata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.lsdt">
         <Header>
            <Title>Ultima settimana di inizio possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La prima settimana in cui l'attività può essere completata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.lsdt.str">
         <Header>
            <Title>Anno</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno della prima settimana in cui l'attività può essere completata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.efdt">
         <Header>
            <Title>Prima settimana di fine possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'ultima settimana in cui l'attività può essere avviata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.efdt.str">
         <Header>
            <Title>Anno</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno dell'ultima settimana in cui l'attività può essere avviata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.lfdt">
         <Header>
            <Title>Ultima settimana di fine possibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'ultima settimana in cui l'attività può essere completata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.lfdt.str">
         <Header>
            <Title>Anno</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno dell'ultima settimana in cui l'attività può essere completata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.dsdt">
         <Header>
            <Title>Data di inizio desiderata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di inizio desiderata è la data in cui si desidera avviare l'attività pertinente. Questa data viene utilizzata soltanto a scopi informativi. La data di inizio desiderata viene tuttavia confrontata con la prima data e l'ultima data di fine possibile e con la data di riferimento tramite la sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4211m000" role="session">Generazione messaggi di rete (tipcs4211m000)</GUIRef>. Questo confronto può determinare la generazione di messaggi di eccezione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.dfdt">
         <Header>
            <Title>Data di fine desiderata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di fine desiderata è la data in cui si desidera interrompere l'attività pertinente. Questa data viene utilizzata soltanto a scopi informativi. La data di fine desiderata viene tuttavia confrontata con la prima data e l'ultima data di fine possibile e con la data di riferimento tramite la sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4211m000" role="session">Generazione messaggi di rete (tipcs4211m000)</GUIRef>. Questo confronto può determinare la generazione di messaggi di eccezione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.ecpr">
         <Header>
            <Title>Fabbisogni capacità approssimativi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La capacità globale necessaria, in ore, per l'esecuzione dell'attività pertinente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.ecpa">
         <Header>
            <Title>Fabbisogni capacità aggregati</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il fabbisogno di capacità aggregato, in ore, in base al centro di lavoro in cui è stata pianificata l'esecuzione dell'attività. Il fabbisogno di capacità aggregato viene calcolato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4201m000" role="session">Aggregazione capacità stimata a progetto (tipcs4201m000)</GUIRef> in base alla struttura progetto e alla progettazione. È innanzitutto necessario collegare le operazioni alle attività nel ciclo di produzione personalizzato.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il fabbisogno di capacità aggregato è visualizzato soltanto a scopi informativi e può essere utilizzato per verificare o monitorare le ore approssimative pianificate per attività.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.acap">
         <Header>
            <Title>Capacità disponibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La capacità disponibile in ore per giorno per ogni impiegato o macchina. In base a questa capacità, viene calcolata la durata predefinita di un'attività utilizzando la formula appropriata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.eplf">
         <Header>
            <Title>Fattore pianificazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il fattore pianificazione indica il numero di impiegati o macchine utilizzati contemporaneamente per l'esecuzione di un'attività. Questo fattore viene utilizzato solo per calcolare la durata predefinita dell'attività in base al fabbisogno di capacità globale e alle ore disponibili per giorno.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.ascp">
         <Header>
            <Title>Capacità critica impiegata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Le ore effettive impiegate nell'attività pertinente. In base alle ore transazione collegate all'attività, LN aggiorna automaticamente questo valore nella sessione <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> LN visualizza il numero di ore impiegate come calcolate tramite la sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.asdt">
         <Header>
            <Title>Data di inizio effettiva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di inizio effettiva per l'attività è la data in cui ne è stata iniziata l'esecuzione. La data di inizio effettiva viene specificata da LN quando vengono elaborate le ore transazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000)</GUIRef> oppure quando viene eseguito un calcolo di rete nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.afdt">
         <Header>
            <Title>Data di fine effettiva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di fine effettiva dell'attività è la data in cui è stato impiegato tempo per l'ULTIMA volta o in cui è stata completata l'attività. LN specifica la data di fine effettiva quando vengono elaborate le ore transazione con la sessione <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000)</GUIRef> o quando viene eseguito un calcolo di rete utilizzando la sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef>. È possibile modificare questa data manualmente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.pctc">
         <Header>
            <Title>Percentuale completamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Questo campo indica se l'attività è stata o meno completata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>