<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ti/onlinemanual/000176" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Progetto principale e sottoprogetti</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2102036">
         <Level1>Parti di progetti principali e sottoprogetti</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>L'utilizzo di progetti principali e sottoprogetti presenta le seguenti conseguenze:</Paragraph>
      <List>
         <ListItem>Il progetto principale contiene la pianificazione globale per i sottoprogetti. Questo significa che le date di inizio e di consegna per la pianificazione di rete dei sottoprogetti derivano direttamente dalla pianificazione di rete globale del progetto principale. Per gestire i sottoprogetti, è possibile definire attività supplementari per il progetto principale. In questo modo è possibile eseguire una previsione approssimativa del fabbisogno di capacità, a seconda del valore del fabbisogno di capacità approssimativo che è possibile registrare per ciascuna attività mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000" role="session">Attività (tipcs4101m000)</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListItem>Da un punto di vista logistico, il progetto principale consente di eseguire una pianificazione approssimativa e di gestire i sottoprogetti. Un progetto principale non è ovviamente pertinente per la pianificazione dettagliata del flusso di materiali e capacità. Pertanto, per tale progetto non è possibile registrare strutture di prodotto personalizzate.</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Per un progetto principale è possibile registrare un'ampia varietà di dati progetto, che sono applicabili anche ai sottoprogetti a meno che per questi ultimi non siano stati registrati dati distinti. I dati includono:</ListIntro>
         <ListItem>Tariffe operazione</ListItem>
         <ListItem>Tariffe di conto lavoro</ListItem>
         <ListItem>Ricarichi sui prezzi di costo</ListItem>
         <ListItem>Piano dei conti</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Le attività supplementari del progetto principale possono essere incluse nei dati stimati del progetto (principale). Il progetto principale funge da progetto aggregato per i sottoprogetti. Pertanto, alcuni dati dei sottoprogetti, riportati di seguito, vengono automaticamente aggregati nei progetti principali:</ListIntro>
         <ListItem>Capacità approssimativa, capacità aggregata e ore impiegate mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem>Costi a budget, costi stimati, costi effettivi e totale importo fattura mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Per il progetto principale vengono eseguite varie funzioni, così come per i sottoprogetti, riportate di seguito:</ListIntro>
         <ListItem>Pianificazione di rete</ListItem>
         <ListItem>Contabilità dei prezzi di costo</ListItem>
         <ListItem>Chiusura del progetto</ListItem>
         <ListItem>Archiviazione del progetto</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Per i progetti principali è possibile eseguire le seguenti transazioni costi e ricavi:</ListIntro>
         <ListItem>Ore registrate o non registrate direttamente in un'attività del progetto principale</ListItem>
         <ListItem>Ordini di vendita o fatture di vendita per i servizi resi</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>