<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/bi/000387" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Estimate at Completion (Previsione di spesa finale)</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2310741">
         <Level1>Estimate at Completion (Previsione di spesa finale)</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>In questo grafico a barre vengono visualizzati i valori BAC, EAC e VAC relativi a tutti i progetti assegnati a un responsabile. Varianza al completamento (VAC) = Previsione di spesa finale (EAC) - Budget al completamento (BAC). Una varianza negativa al completamento indica costi in eccesso. Una varianza positiva al completamento indica costi in difetto. È possibile utilizzare l'opzione di attivazione/disattivazione per visualizzare la barra relativa alla varianza al completamento per tutti i progetti. Se il valore VAC è negativo, il risultato viene visualizzato in rosso.</Paragraph>
      <Figure space-and-orientation="indented-estimated">
         <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" width="339" height="309"
                   SRC="../../images/estimate_at_completion.png"
                   alt="[...]"/>
      </Figure>
   </AimSection>
</ManualTopic>