| # Misurazione prestazioni OBS/tipo di costo (tpppc5561m000) Utilizzare questa sessione per elencare i dati di misurazione delle prestazioni per un progetto a livello del tipo di costo/OBS. Nota Se questa sessione è stata avviata mediante lo zoom, è possibile trovare e selezionare un solo record. Gestione dei record in una sessione panoramica/di gestione Argomenti correlati Registrazioni di previsioni costi Progetto Il codice del progetto. Codice generazione I codici generati memorizzano informazioni sulla generazione dei dati di misurazione delle prestazioni. Elemento OBS L'elemento relativo alla struttura dettagliata organizzazione (OBS) al quale fanno riferimento i dati. Valuta La valuta che viene visualizzata fa parte delle valute locali. Nella misurazione delle prestazioni possono essere utilizzate quattro valute. Se viene utilizzato un sistema valutario indipendente, è possibile scegliere tra quattro valute. In un sistema dipendente, è possibile passare dalle valute del progetto a quelle locali. Argomenti correlati Sistemi valutari Valuta La valuta. Argomenti correlati Sistemi valutari Tipo di costo Classificazione degli oggetti di costo e dei codici di controllo basata sulla natura dei costi che rappresentano. LN Progetti e commesse distingue i seguenti tipi di costo: Materiali Manodopera Attrezzatura Conto lavoro Costi vari Costi generali Periodo controllo costi L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno che si riferisce al periodo della gestione costi della data di input. Se viene selezionata la casella di controllo Periodo controllo costi = Periodo fiscale della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000), il valore predefinito corrisponde all'anno finanziario corrente. Periodo di controllo dei costi Il periodo del costo. Valore pianificato L'importo del periodo del lavoro programmato. Valorizzazione lavoro svolto L'importo del periodo del lavoro eseguito. Effettivi L'importo del periodo del lavoro effettivo. Varianze programma La differenza tra il budget e la valorizzazione del lavoro svolto. Varianza costo La differenza tra la valorizzazione del lavoro svolto e i costi effettivi. La varianza del costo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Effettivi Effettivi L'importo del periodo del lavoro effettivo. Varianza costo La differenza tra la valorizzazione del lavoro svolto e i costi effettivi. La varianza del costo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Effettivi Valore pianificato L'importo del periodo del lavoro programmato. Valorizzazione lavoro svolto L'importo del periodo del lavoro eseguito. Effettivi L'importo del periodo del lavoro effettivo. Varianze programma La differenza tra il budget e la valorizzazione del lavoro svolto. Varianza costo La differenza tra la valorizzazione del lavoro svolto e i costi effettivi. La varianza del costo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Effettivi Effettivi L'importo del periodo del lavoro effettivo. Varianza costo La differenza tra la valorizzazione del lavoro svolto e i costi effettivi. La varianza del costo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Effettivi Previsione di spesa finale (EAC) L'importo stimato al completamento. |