- | # Calcolo dell'eseguito in LN Nell'ambito del monitoraggio e della misurazione delle prestazioni, LN calcola l'eseguito in modi diversi, in base ad alcune impostazioni. Sono stati registrati costi in relazione a un'estensione per cui nella sessione Estensione (tpptc0110s000) si verificano entrambe le condizioni riportate di seguito: Il campo Metodo calcolo fattura è impostato su Costi effettivi. Il campo Tipo di estensione è impostato su un valore diverso da Quantità da saldare. In questo caso, LN calcola l'eseguito nel modo indicato di seguito:
      Eseguito = Importo a budget * Avanzamento
- Se il progetto è di tipo Costo+Profitto, non è possibile utilizzare un'estensione per la registrazione dei costi. I risultati provvisori non vengono calcolati e la registrazione dell'avanzamento indica che la produzione non è stata completata. In questo caso, LN calcola l'eseguito nel modo indicato di seguito:
      Eseguito = Costi registrati	nello storico
- Sono stati registrati costi in relazione a un'estensione per cui il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Per una parte del progetto (ad esempio alcune righe materiale relative a uno specifico elemento) per la quale i dati relativi allo stato di avanzamento indicano il completamento della produzione o una produzione maggiore del 100%, LN calcola l'eseguito nel modo indicato di seguito:
      Eseguito = Importo budget ((Quantità budget * Avanzamento) - Quantità budget) * Prezzo vendita in Budget di controllo
- Nota: i costi dell'eseguito relativi ai materiali vengono incrementati in base alle scorte definite nei dati avanzamento e moltiplicati per il prezzo di costo del materiale. In caso contrario, LN calcola l'eseguito nel modo indicato di seguito:
      Eseguito = Importo a budget * Avanzamento
Nota: i costi dell'eseguito relativi ai materiali vengono incrementati in base alle scorte definite nei dati avanzamento e moltiplicati per il prezzo di costo del materiale. |