| # Attività (dmchm0140s000) Utilizzare questa sessione per creare le attività per una proposta di modifica. L'attività è un'azione collegata alla proposta di modifica che implementa la modifica. L'esecuzione di ogni attività comporta tempi e costi. Nella finestra relativa ai dettagli sono presenti caselle di gruppo relative ai dati stimati, effettivi e definiti dall'utente. Quando si definisce un'attività è disponibile solo la casella di gruppo Stimato. Al termine dell'attività, è possibile inserire i valori nei campi della casella di gruppo Effettivo, mentre i campi della casella di gruppo Stimato non sono disponibili. Argomenti correlati Numero gruppo attività Proposta di modifica Modifica L'ID della modifica. Proposta L'ID della proposta di modifica. Gruppi attività Il gruppo attività Attività L'attività, ovvero il codice identificativo dell'attività. Se per l'oggetto delle attività viene definita una maschera, l'attività viene generata automaticamente. Se non è stata definita alcuna maschera, inserire il valore manualmente. Nota L'amministratore ERP può definire una maschera oggetti che incrementi automaticamente il codice identificativo di ogni attività di nuova creazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Responsabile Selezionare la qualifica del responsabile dell'implementazione dell'attività. Per selezionare il responsabile di questa attività nella sessione Ruoli (tcppl0160m000), utilizzare la freccia di esplorazione. Data di inizio Inserire la data di inizio stimata per l'esecuzione dell'attività. Viene utilizzato il formato di data e ora UTC. Data di inizio Inserire la data di inizio effettiva per l'esecuzione dell'attività. Viene utilizzato il formato di data e ora UTC. Durata Inserire la durata stimata, espressa in giorni, per l'implementazione dell'attività. La data di fine viene aggiornata sulla base di questo valore. Il valore 10 indica, ad esempio, una durata di 10 giorni. Data di fine La data di fine stimata per l'implementazione dell'attività. La data di fine viene stimata a partire dai valori inseriti per la data di inizio e la durata. Data di fine stimata = data di inizio stimata + durata. Data di fine La data di fine effettiva per l'implementazione dell'attività. La data di fine effettiva si basa sui valori inseriti per la data di inizio e la durata. Data di fine effettiva = data di inizio effettiva + durata. Costo Inserire il costo stimato per l'implementazione dell'attività. Costo Inserire il costo effettivo per l'implementazione dell'attività. Stato Lo stato attività. Creato da L'ID di accesso dell'utente ERP che ha creato l'attività. Data creazione La data e l'ora, in formato UTC, di creazione dell'attività. Data modifica La data e l'ora, in formato UTC, relative alla modifica di una determinata attività. |