| # Utilizzo di dati correlati alla valorizzazione lavoro svolto Se si desidera generare i costi a budget del lavoro programmato (BCWS) relativi a un progetto utilizzando la sessione Generazione budget tempificato (tpptc5200m000), è necessario assegnare i dati correlati al metodo di valorizzazione lavoro svolto alle attività in un budget tempificato. Il valore BCWS verrà calcolato per i nodi foglia e verrà aggregato attraverso la struttura attività. È possibile gestire i dati correlati al metodo di valorizzazione lavoro svolto solo per attività alle quali è associato un importo budget presente nella versione. I dati correlati al metodo di valorizzazione lavoro svolto consentono di applicare tecniche di misurazione delle prestazioni per la generazione dei valori BCWP e ACWP. Le sessioni elencate di seguito consentono di definire il metodo di valorizzazione lavoro svolto. È possibile avviare tutte queste sessioni dalla sessione Dati correlati a metodo valorizzazione lavoro svolto (EV) (tpptc5511m000) scegliendo l'opzione Dettagli metodo di valorizzazione lavoro svolto dal menu appropriato: Utilizzare la sessione Dati correl. ad attiv. cardine valorizz. lavoro svolto (EV) (tpptc5111s000) per definire l'importo o la percentuale correlata ad attività per le quali il metodo di valorizzazione lavoro svolto è impostato su Attività cardine. Utilizzare la sessione Dati correlati a percentuali EV iniziali e finali (tpptc5112s000) per definire le percentuali iniziali e finali correlate ad attività per le quali il metodo di valorizzazione lavoro svolto è impostato su Percentuale iniziale e finale. Utilizzare la sessione Dati correlati a perc. massima valorizz lavoro svolto (EV) (tpptc5113s000) per definite le percentuali massime correlate ad attività per le quali il metodo di valorizzazione lavoro svolto è impostato su Percentuale di completamento programmata o su Livello di impegno. Al riguardo, vedere Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto. Se i dati relativi alle attività sono memorizzati in una versione diversa da quella corrente, è possibile utilizzare l'opzione di menu Copia nella versione corrente delle sessioni Dati correlati a percentuali EV iniziali e finali (tpptc5112s000) e Dati correlati a perc. massima valorizz lavoro svolto (EV) (tpptc5113s000) per copiare i dati nella versione corrente. Questa operazione è possibile solo se lo stato della versione corrente è Libero o Effettivo e lo stato del progetto è Libero o Attivo. Argomenti correlati Utilizzo di un budget tempificato Utilizzo di importi ripartiti Creazione di un codice analisi budget tempificato |