| # Avanzamento espresso in quantità per Attività/Conto lavoro (tpppc1543m000) Utilizzare questa sessione per elencare l'avanzamento della combinazione dell'oggetto di costo Attività e dell'oggetto di costo Conto lavoro. Nota Se la sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. Argomenti correlati Gestione dei record in una sessione panoramica/di gestione Progetto Il codice del progetto. Progetto Lo stato del progetto. Data La data in cui viene generata la previsione. Livello registrazione progetto Questo campo indica se l'avanzamento per il tipo di costo Conto lavoro viene registrato nel monitoraggio del progetto in base all'oggetto di costo o al codice di controllo. Attività Il codice dell'attività. Attività Lo stato dell'elemento. Conto lavoro Tipo di oggetto di costo che rappresenta servizi acquistati da terzi per l'esecuzione di un progetto. Quantità preventivata La quantità totale a budget riportata nei dati di controllo. Riportato come completato Se la casella di controllo è selezionata, si presuppone che la produzione dell'elemento selezionato sia completata. Se la produzione non è completata, è comunque possibile immettere un avanzamento. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo per l'oggetto di costo o il progetto selezionato soltanto se il campo Registra avanzamento della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se non è selezionata la casella di controllo Riportato come completato. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata, è possibile immettere un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%. Avanzamento espresso in quantità [Quantità] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore temporale o di quantità. |