| # Avanzamento espresso in quantità per Estensione/Costi vari (tpppc1187s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento relativo alla combinazione dell'oggetto di costo Estensione e l'oggetto di costo Costi vari. Utilizzo di estensioni Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Progetto Il codice che identifica il progetto. Progetto Lo stato del progetto. Data La data. Estensione Il codice dell'estensione. Estensione Lo stato dell'estensione. Argomenti correlati Utilizzo di estensioni Estensione Lo stato dell'estensione. Costi vari Il codice dei costi vari. Livello registrazione progetto Questo campo determina come viene registrato nel controllo del progetto l'avanzamento dei costi vari per tipo di costo. Riportato come completato Indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo ed inserire il valore 80% nel campo Avanzamento in quanto è sufficiente solo l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: La casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) viene selezionata per l'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo per l'oggetto di costo o il progetto selezionato soltanto se il campo Registra avanzamento della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se non è selezionata la casella di controllo Riportato come completato. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata, è possibile immettere un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%. |