| # Metodo di calcolo della percentuale di completamento Nessuno L'identificazione del ricavo per i progetti PCS non viene implementata. Se si seleziona Nessuno, le transazioni finanziarie PCS/COGS per i progetti PCS non chiusi vengono create durante i calcoli di progetto mediante la sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). Le transazioni finanziarie PCS/COGS si basano sul confronto tra ricavo realizzato e ricavo previsto per gli ordini di vendita, gli ordini di assistenza e i trasferimenti di magazzino. Nota Per mantenere una situazione analoga alle precedenti release di LN in cui l'identificazione del ricavo per i progetti PCS non era implementata, è necessario selezionare Nessuno. Costo alla data I costi effettivi sostenuti fino a una data specifica divisi per i costi totali stimati al completamento. I costi totali stimati per il progetto sono, ad esempio 1980 USD. I costi effettivi fino al momento in cui si desidera identificare il ricavo sono 200 USD. La percentuale di completamento è 200/1980 = 10,1%. Avanzamento ore Le ore effettive impiegate fino a una data specifica divise per le ore totali stimate al completamento. Le ore stimate per il progetto sono, ad esempio, 500. Le ore effettive fino al momento in cui si desidera identificare il ricavo sono 100. La percentuale di completamento è 100/500 = 20%. Immesso manualmente Una percentuale che esprime una stima del lavoro completato. Ad esempio, si stima che in un dato momento il lavoro completato per un progetto sia il 25%. |