- | # Diagramma di Gantt SFC (tisfc1126m000) Utilizzare la Tabella di pianificazione grafica per visualizzare e gestire la pianificazione della produzione. È necessario utilizzare la sessione Selezione dati per tabella di pianificazione (tisfc1125m000) per selezionare i dati di produzione. Avviare quindi la Tabella di pianificazione grafica. Per istruzioni di carattere generale sulla gestione di una Tabella di pianificazione grafica, vedere Utilizzo di una tabella di pianificazione grafica. È possibile utilizzare la Tabella di pianificazione grafica nel reparto produzione. Sono disponibili due visualizzazioni: Visualizzazione Gantt Si tratta di una panoramica degli ordini di produzione del reparto produzione. Visualizzazione programma Si tratta di una panoramica degli ordini di produzione pianificati per centro di lavoro o macchina. Scegliere Visualizzazione per Centro di lavoro/Macchina dal menu appropriato per passare dalla visualizzazione delle operazioni per centro di lavoro a quella per macchina e viceversa. Nella Tabella di pianificazione vengono visualizzati i giorni di calendario, non quelli lavorativi. Visualizzazione e pianificazione delle operazioni dell'ordine di produzione Nella Tabella di visualizzazione grafica è possibile visualizzare e pianificare le operazioni relative all'ordine di produzione. Per visualizzare tali operazioni nella visualizzazione Gantt, è necessario innanzitutto fare doppio clic sull'ordine di produzione nella colonna a sinistra, in modo che l'ordine venga espanso. In alternativa, è possibile scegliere , in modo che tutti gli ordini di produzione vengano espansi con una sola operazione. In entrambe le visualizzazioni, per le operazioni sono disponibili le seguenti informazioni aggiuntive: Percentuale di completamento Lo stato di avanzamento di un'operazione dell'ordine di produzione può essere indicato da una barra di avanzamento e da una percentuale di completamento. È possibile visualizzare o nascondere la barra di avanzamento e la percentuale di completamento scegliendo Mostra completamenti dal menu Visualizza. LN calcola la lunghezza della barra di avanzamento utilizzando la seguente formula:
      Tempo di produzione pianificato - Tempo di produzione rimanente / Tempo di produzione pianificato
In altri termini, la barra di avanzamento indica la parte del tempo di attrezzaggio e del tempo di produzione già trascorsa. Il tempo di coda, quello di attesa e quello di transito non sono inclusi nel calcolo dell'avanzamento. Anche se nella Tabella di pianificazione è possibile visualizzare una parte della barra di avanzamento in corrispondenza del tempo di attesa dell'operazione, quest'ultimo dato non viene preso in considerazione per il calcolo dell'avanzamento. Scadenza Un'operazione è scaduta se la relativa data di fine è successiva alla data di consegna richiesta dell'ordine di produzione. Se si punta il cursore su un'operazione scaduta, la data di scadenza viene indicata sia in termini di date/ore di calendario che in termini di ore lavorative. Lo stato Scaduto di un'operazione può essere indicato dall'utilizzo del colore. Se il colore utilizzato per visualizzare l'operazione è il rosso, si tratta di un'operazione scaduta. È possibile impostare o meno l'utilizzo del colore per indicare lo stato Scaduto di un'operazione scegliendo Attivare/Disattivare 'Visualizza scaduto' dal menu appropriato. Componenti del lead time I componenti del lead time, ad esempio il tempo di coda e quello di attrezzaggio, nonché lo stato delle operazioni, vengono indicati con colori diversi. Nella Tabella di pianificazione grafica è possibile trascinare e rilasciare le operazioni relative alla produzione per ripianificare la produzione stessa. In LN i dati di pianificazione verranno quindi aggiornati automaticamente. Per la ripianificazione, nella Tabella di pianificazione grafica viene utilizzata la stessa logica di pianificazione utilizzata nelle sessioni di pianificazione di LN. È possibile trascinare indifferentemente un'operazione verso l'inizio o la fine del blocco. Infatti, anche se un'operazione viene trascinata alla fine del blocco, la modifica riguarda l'ora di inizio dell'operazione stessa. LN esegue quindi una pianificazione basata sulla nuova data di inizio per calcolare la nuova data di fine dell'operazione. Le date e le ore delle altre operazioni dell'ordine di produzione verranno modificate in base ai metodi di spostamento utilizzati per l'ordine di produzione. Se si fa doppio clic su un ordine di produzione o su un'operazione, verrà avviata rispettivamente la sessione Ordine di produzione (tisfc0101m100) o Pianificazione produzione (tisfc0110m000) in cui è possibile visualizzare e/o gestire i dati di pianificazione. Non è possibile aggiungere nuove operazioni nella Tabella di pianificazione. È tuttavia possibile modificare le date e i tempi di esecuzione. Opzioni di menu Nella visualizzazione Gantt è possibile ordinare gli ordini di produzione utilizzando le opzioni del menu Ordina per. L'ordinamento dei dati consente di concentrare l'attenzione su aspetti specifici del reparto produzione. È possibile, ad esempio, visualizzare gli ordini di produzione relativi a un determinato progetto PCS o la data di inizio della produzione. È possibile impostare la visualizzazione di un messaggio nel caso in cui la ripianificazione determini un ritardo nell'ordine di produzione. Per impostare l'eventuale visualizzazione di un messaggio, scegliere Attivare/Disattivare 'Messaggi di pianificazione' dal menu appropriato. È possibile scegliere se visualizzare o meno le operazioni con stato Completato nella Tabella di pianificazione. Per impostare l'eventuale visualizzazione delle operazioni completate, scegliere Attivare/Disattivare 'Ignora completato' dal menu appropriato. È possibile specificare se si desidera visualizzare il tempo di coda dell'operazione scegliendo Attivare/Disattivare 'Visualizza tempo di coda' dal menu appropriato. Se il tempo di coda viene visualizzato, la data di inizio del blocco di operazioni della tabella di pianificazione corrisponde alla data di inizio del tempo di coda. In caso contrario, la data di inizio del blocco di operazioni corrisponde alla data di inizio del tempo di attrezzaggio o del tempo di esecuzione. Dal menu appropriato della tabella di pianificazione è inoltre possibile avviare le seguenti sessioni: Ordini di produzione (tisfc0501m000) Pianificazione produzione (tisfc0110m000) Compressione automatica tempo di coda (tisfc1103s000) Argomenti correlati Utilizzo di una tabella di pianificazione grafica |