| # Avanzamento espresso in quantità per Elemento/Manodopera (tpppc1122s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'elemento con l'oggetto di costo Manodopera. Argomenti correlati Utilizzo dell'avanzamento Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Utilizzo del risultato avanzamento Progetto Il codice del progetto. Progetto Lo stato corrente del progetto. Data La data di immissione dell'avanzamento di questo progetto nonché dell'elemento o dell'attività relativi. Elemento Il codice dell'elemento. Elemento Lo stato dell'elemento. Manodopera Il codice manodopera. Se il campo Avanzamento manodopera espresso in quantità della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Oggetto di costo, è possibile selezionare un oggetto di costo a budget. Se il campo sopra indicato è impostato su Codice di controllo, è possibile selezionare il codice di controllo di un oggetto di costo a budget. Argomenti correlati manodopera Avanzamento manodopera espresso in quantità Questo campo indica se l'avanzamento del tipo di costo Manodopera viene registrato nel monitoraggio del progetto in base all'oggetto di costo o al codice di controllo. Quantità preventivata La quantità di manodopera a budget. Unità Parte dell'organizzazione finanziariamente indipendente, costituita da entità quali reparti, centri di lavoro, magazzini e progetti. Le entità dell'unità aziendale devono appartenere tutte alla stessa società logistica, mentre quest'ultima può includere più unità aziendali. Un'unità aziendale è collegata a una singola società finanziaria. Le transazioni logistiche eseguite tra unità aziendali vengono registrate nelle società finanziarie a cui è collegata ciascuna unità aziendale. È possibile definire le relazioni tra le unità aziendali e, quindi, i trasferimenti merci che possono essere effettuati tra tali unità. Per procedere alla fatturazione e alla determinazione dei prezzi tra unità aziendali, è necessario collegare queste ultime a Business Partner interni. È possibile utilizzare la unità aziendali per definire una contabilità finanziaria separata per ogni parte dell'impresa, ad esempio per parti dell'organizzazione distinte che, sebbene appartenenti a una stessa società logistica, hanno sede in Paesi diversi. La contabilità di ciascuna unità aziendale viene gestita nella valuta nazionale del Paese dove ha sede l'unità aziendale stessa e in quella della società finanziaria collegata. Riportato come completato Questo campo indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e immettere 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%]. È infatti sufficiente soltanto l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: La casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) viene selezionata per l'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo per l'oggetto di costo o il progetto selezionato soltanto se il campo Registra avanzamento della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Sì. Se si seleziona la casella di controllo Riportato come completato, il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata, è possibile immettere un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%. Avanzamento espresso in quantità [Quantità] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore temporale o di quantità. |