| # Misurazione prestazioni attività (tpppc5540m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli importi per la misurazione delle prestazioni. Argomenti correlati Registrazioni di previsioni costi Calcolo dell'eseguito in LN Progetto Il codice del progetto. Codice generazione I codici generati memorizzano informazioni sulla generazione dei dati di misurazione delle prestazioni. Valuta La valuta che viene visualizzata fa parte delle valute locali. Nella misurazione delle prestazioni possono essere utilizzate quattro valute. Se viene utilizzato un sistema valutario indipendente, è possibile scegliere tra quattro valute. È possibile cambiare le valute locali anche in un sistema valutario dipendente. Tuttavia, in questo caso l'importo non viene calcolato moltiplicando l'importo per il tasso visualizzato, ma utilizzando la valuta di riferimento. Argomenti correlati Sistemi valutari Attività Il codice dell'attività. Periodo controllo costi Questo campo visualizza il periodo di controllo dei costi. Periodo controllo costi Il periodo al quale fanno riferimento gli importi. Valore pianificato L'importo cumulato del lavoro programmato fino al periodo (BCWS). Valorizzazione lavoro svolto L'importo cumulato del lavoro eseguito (BCWP). Effettivi L'importo cumulato del lavoro effettivo. Varianze programma La varianza del programma viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Lavoro programmato Varianza costo La varianza del costo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Effettivi Effettivi L'importo cumulato del lavoro effettivo (ACWP). Varianza costo L'importo della varianza del costo. Valore pianificato L'importo del lavoro programmato. Valorizzazione lavoro svolto L'importo del lavoro eseguito. Effettivi L'importo del lavoro effettivo. Varianze programma L'importo della varianza programmata. Varianza costo L'importo della varianza del costo. Effettivi L'importo del lavoro effettivo. Varianza costo La varianza del costo. Budget al completamento (BAC) L'importo del budget al completamento. Previsione di spesa finale (EAC) L'importo dei costi stimati al completamento. Varianza costo al compl. L'importo della varianza al completamento. La varianza viene calcolata nel seguente modo: Il budget al completamento meno la stima al completamento. |