| # Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) In questo argomento vengono descritte le operazioni da effettuare per calcolare il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio per un progetto PCS. Istruzione 1. Dettagli progetto (tipcs2130m000) Nella sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000) è necessario specificare il metodo da utilizzare per calcolare la percentuale di completamento del progetto PCS all'interno del campo Metodo di calcolo percentuale di completamento. La percentuale di completamento selezionata viene utilizzata per calcolare il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio. È inoltre possibile selezionare un metodo di calcolo della percentuale di completamento nella sessione Parametri Gestione progetti (tipcs0100m000). Questo metodo viene utilizzato come valore predefinito nei dettagli dei progetti PCS generati da una riga ordine di vendita tramite la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000). Istruzione 2. Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000) Per calcolare effettivamente il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio per uno o più progetti PCS, è necessario eseguire la sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000). LN effettua le seguenti operazioni: Vengono calcolati i costi effettivi del progetto PCS fino alla data specificata nel campo Data di riferimento, senza però sovrascrivere i prezzi di costo effettivi. Se la casella di controllo Esegui calcolo costo stimato è selezionata, viene calcolato il prezzo di costo stimato del progetto PCS. Il prezzo di costo stimato del progetto PCS si basa sui prezzi di costo degli articoli collegati al progetto, tenuto conto della quantità del progetto, sui ricarichi stimati e sul prezzo di costo stimato delle attività. I costi stimati del progetto PCS già calcolati vengono sovrascritti. Se la casella di controllo Esegui calcolo costo stimato è deselezionata, i costi del progetto stimati non vengono calcolati e sono invece ricavati dalla sessione Prezzo di costo per Progetto (tipcs3560m000). Vengono calcolate le ore effettive. Le ore del progetto possono derivare dal progetto PCS, dalle attività PCS, dagli ordini di produzione SFC e dagli ordini di assistenza. La prima volta in cui vengono determinati il ricavo provvisorio e il costo delle vendite provvisorio per un progetto specifico, le ore stimate devono essere immesse manualmente nella sessione Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000) perché non è possibile stimare le ore per SFC, l'assistenza e PCS. L'utilizzo delle sole ore delle attività stimate sarebbe fuorviante. Quando si calcolano il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio relativi a periodi successivi, viene utilizzato il numero di ore immesso manualmente la prima volta. Vengono determinati il costo delle vendite e il ricavo sia stimati che effettivi. Viene calcolata la somma dei ricavi stimati più recenti per le vendite, l'assistenza e l'immagazzinamento. Inoltre, vengono determinate la somma dei ricavi effettivi e la somma dei costi delle vendite effettivi per il progetto PCS e gli ordini di vendita, di assistenza e di magazzino correlati. La percentuale di completamento del progetto PCS viene calcolata in base al metodo scelto nel campo Metodo di calcolo percentuale di completamento nella sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000). Se si è selezionato Percentuale di completamento (manuale) come metodo di calcolo della percentuale di completamento nella sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000), nel campo Fase di completamento è possibile specificare la percentuale del lavoro completata per il progetto PCS. Vengono calcolati il Provvisorio e il Provvisorio. Istruzione 3. Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000) È possibile visualizzare il costo delle vendite e il ricavo calcolati nella sessione Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000). Alcuni degli importi calcolati e la percentuale di completamento possono essere modificati manualmente. Per ciascun progetto PCS possono essere elencati uno o più costi delle vendite/ricavi provvisori. Per gestire la restante parte della procedura relativa al costo delle vendite provvisorio e al ricavo provvisorio, è possibile utilizzare il menu appropriato oppure i pulsanti, come descritto nei passaggi successivi della procedura. Istruzione 4. Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000) Se per un progetto PCS viene selezionata la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo nella sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000), nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000) è possibile controllare come il costo delle vendite viene ripartito tra i componenti di costo. Per avviare questa sessione, utilizzare il menu appropriato della sessione Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000) oppure fare clic su Componenti di costo. Se il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio non sono ancora stati confermati e/o registrati, è possibile modificare i costi stimati e il costo delle vendite provvisorio. Istruzione 5. Conferma del costo delle vendite provvisorio e del ricavo provvisorio Dopo avere visualizzato e modificato i dati nella sessione Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000) e/o nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000), è possibile confermarli facendo clic su Annulla la conferma nella sessione Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000). Se si desidera apportare delle modifiche dopo la conferma, è possibile fare di nuovo clic su Annulla la conferma per annullare la conferma dei dati. Per confermare il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio, è inoltre possibile avviare la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000), selezionare la casella di controllo Conferma costo delle vendite e ricavi provvisori ed eseguire la sessione. Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) Istruzione 6. Registrazione del costo delle vendite provvisorio e del ricavo provvisorio Dopo che sono stati confermati, il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio devono essere registrati nel modulo Contabilità generale del package Contabilità. Dalla sessione Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000) avviare la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) utilizzando il menu appropriato oppure facendo clic su Conferma/registra. Selezionare la casella di controllo Registra costo delle vendite e ricavi provvisori ed eseguire la sessione. Argomenti correlati Panoramica dell'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) |