| # Budget vs. Actual by Project (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto) Un responsabile del programma utilizza diversi indicatori e misurazioni per monitorare e gestire un progetto. Nota I dati di costo vengono trasferiti da LN. I dati di budget corrispondono al budget approvato in BI. È possibile generare i seguenti report: Budget vs Actual by Project (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto) Budget vs Actual by Project (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto/Attività) Budget Vs Actuals by Project / Activity / Cost Component (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto/Attività/Componente di costo) Budget Vs Actuals by Project / Activity / Control Code (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto/Attività/Codice di controllo) Initial Budget vs. Actual by Project (Confronto tra budget iniziale e costi effettivi per Progetto) Budget vs Actual by Project (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto) Questo report viene utilizzato dal responsabile per monitorare il progetto analizzando i costi effettivi a fronte del budget disponibile. Per generare il report, effettuare le seguenti operazioni: Specificare l'intervallo di dati per cui si desidera generare il report. Verificare i dati. Fare clic sul codice del progetto nel campo Project (Progetto). Viene visualizzato il riquadro riportato di seguito. Fare clic su Budget Vs Actual by Project / Activity (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto/Attività) per verificare il report relativo al confronto tra budget e costi effettivi a livello di attività. Fare clic sul codice dell'attività nel campo Activity (Attività). Viene visualizzato il riquadro riportato di seguito. Fare clic su Budget Vs Actuals by Project / Activity / Cost Component (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto/Attività/Componente di costo) oppure su Budget Vs Actuals by Project / Activity / Control Code (Confronto tra budget e costi effettivi per Progetto/Attività/Codice di controllo) per visualizzare il report relativo al confronto tra budget e costi effettivi a livello di componente di costo o di codice di controllo. Verificare i dati a livello di componente di costo o di codice di controllo per l'attività. Verificare la valuta del progetto, i costi di progetto a budget ed effettivi, l'importo di budget a saldo e la relativa percentuale. Nota Nella rappresentazione grafica del budget la percentuale dell'importo di budget a saldo viene indicata con colori diversi: Blu - . La percentuale del budget utilizzata per il progetto. Giallo - . La percentuale del budget disponibile per il progetto. Rosso - . La percentuale del budget disponibile per il progetto è negativa. |