| # Performances du budget échéancé d'un projet Le rapport de performances du projet échéancé permet de vérifier le budget échéancé et les coûts réels sur la période courante et cumulée. L'échéancement est fonction de la méthode de valeur acquise définie pour l'activité. Il est possible de générer les états suivants : Etat Budget échéancé/budget réel par projet Etat Budget échéancé/ budget réel par projet/activité Budget échéancé/budget réel projet/activité/élément de coût Budget échéancé/budget réel par projet/activité/code Contrôle Pour générer l'état : Spécifiez la plage de données pour laquelle vous souhaitez générer l'état. Vérifiez les données. Cliquez sur le code de projet dans le champ Projet. Le volet suivant s'affiche : Cliquez sur Budget échéancé/budget réel par projet/activité pour afficher le budget échéancé par rapport aux coûts réels sur la période courante et la période cumulée au niveau de l'activité. Vérifiez les données du budget échéancé pour la période actuelle et cumulée au niveau de l'activité du projet. Cliquez sur le code d'activité dans le champ Activité. Le volet suivant s'affiche : Cliquez sur Budget échéancé/budget réel par projet/activité/élément de coût ou sur Budget échéancé/budget réel par projet/activité/code Contrôle pour afficher le budget échéancé par rapport aux coûts réels sur la période actuelle et la période cumulée au niveau de l'élément de coût ou du code Contrôle. Vérifiez les données du budget échéancé au niveau de l'élément de coût ou du code Contrôle pour l'activité sur la période actuelle et cumulée. |