| # Génération de l'avancement réel depuis la planification (tpppc1240m000) Cette session permet de copier l'avancement de l'activité (planification) dans l'avancement de l'activité et de l'élément (production). Les données sont copiées dans les sessions suivantes : Avancement réel par élément/coûts divers (tpppc1100s000) Avancement réel par élément/matières (tpppc1120s000) Avancement réel par élément/MO (tpppc1122s000) Avancement réel par élément/équipement (tpppc1124s000) Avancement réel par élément/sous-traitance (tpppc1126s000) De plus, les objets de coûts sont copiés depuis les données de contrôle. Le pourcentage réalisé est calculé de la façon suivante : (réalisé par élément/coûts budgétés par élément) x 100 % Le réalisé par élément est déterminé en additionnant toutes les quantités des objets de coûts pour chaque type de coûts. Les coûts budgétés sont calculés en multipliant le réalisé par l'avancement de l'activité (voir la session Avancement réel de l'activité (tpppc1160s000)). Selon la valeur des champs de la session Projets (tppdm6100m000), l'avancement est mis à jour au niveau des codes Objet de coûts ou des codes Contrôle des coûts. Date de l'avancement réel Date à laquelle les données d'avancement doivent être générées. Ecraser les données existantes Si cette case est cochée, le nouvel avancement généré pour les lignes existantes remplace l'ancien avancement des données de contrôle généré pour ces lignes. Il ne reste plus que le nouvel avancement. Lorsque vous générez un nouvel avancement à ce stade, Si cette case n'est pas cochée, Infor LN laisse les informations supprimées après la génération de données de contrôle inchangées dans l'historique. Lorsqu'un nouvel avancement est généré pour des lignes, les anciennes lignes sont mises à jour. |