| # Avancement réel par avenant/sous-traitance (tpppc1186s000) Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'avenant et de l'objet de coûts Sous-traitance. Utilisation des avenants Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Projet Statut du projet. Date Date. Avenant Code Avenant. Avenant Statut de l'avenant. Rubriques liées Utilisation des avenants Avenant Statut de l'avenant. Sous-traitance Code Sous-traitance. Avancement réel de la sous-traitance Ce champ indique si l'avancement du type de coûts sous-traitance est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Quantité budget Quantité budgétée de l'objet de coûts Sous-traitance. Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné, l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrement de l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité (nombre d'unités terminées) ou en durée. Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrement de l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Lorsque la case Enregistrer l'avancement de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir une quantité d'avancement supérieure à la quantité budgétée. Par exemple, si vous budgétez 100 mètres cubes de terre dans le module Planification mais que vous déposez 20 mètres cubes supplémentaires, vous devez saisir 120 %. Si vous modifiez la quantité d'avancement, Infor LN calcule le pourcentage d'avancement. |