| # Utilisation de l'enregistrement proportionnel Pendant l'exécution d'un projet, vous enregistrez le degré d'avancement de la réalisation du projet ou de certaines parties du projet. Ces informations d'avancement peuvent constituer la base de la facturation client ou servir uniquement à contrôler les coûts. L'avancement peut être évalué de deux façons : avancement réel, avancement dans le temps. L'avancement réel est l'avancement que vous pouvez déterminer à partir des quantités effectuées. Vous pouvez consulter l'avancement en déterminant le travail achevé. Vous pouvez par exemple construire une route d'une longueur de dix mètres. Si un mètre a été réalisé, l'avancement est de 10% ou 1 mètre. Ce type d'avancement ne tient pas compte du temps, mais est utilisé pour la facturation. Vous pouvez facturer l'avancement de production en utilisant l'une des méthodes suivantes : le CBTE, le mode de facturation à taux unitaire ou le mode de facturation proportionnel. Le lien entre la méthode de la valeur acquise et l'avancement est le suivant :
    Méthode de la valeur acquise       Avancement Jalon                Jalon atteint Pourcentages de début et de fin     L'activité est terminée Pourcentage d'avancement      Avancement par activité/type de coûts Niveau d'effort           Aucun avancement CBTP = CBTE Proportionnel               Pas d'avancement, l'avancement est indirect dans l'activité liée.
Vous pouvez enregistrer l'avancement des éléments, des activités et des avenants à trois niveaux : élément / activité / avenants, élément / activité / avenants par type de coûts, élément / activité / avenants par objet de coûts ou code Contrôle. Ce niveau dépend de la définition de projet choisie. Elément Si vous définissez un élément dans la session Elément (tpptc1100s000), utilisez la case à cocher Avancement réel pour indiquer si vous souhaitez enregistrer ou non l'avancement de l'élément. Si cette case n'est pas cochée, Projet cumule les données d'avancement depuis les niveaux inférieurs de la hiérarchie d'éléments et les affecte à l'élément. Avenants Si vous définissez un avenant dans la session Avenant (tpptc0110s000), utilisez le champ Enregistrement de l'avancement réel pour indiquer le type d'avancement que vous souhaitez enregistrer. L'avancement dans le temps est toujours une estimation de l'avancement. Vous pouvez saisir manuellement cette estimation dans le champ Pourcentage d'avancement de la session Prestations (tppss2100m000) ou en utilisant l'application de programmation externe. L'avancement dans le temps peut être utilisé pour la planification. Vous pouvez calculer le CBTE et l'utiliser pour déclencher les règlements échelonnés de la facturation, mais vous ne pouvez pas facturer l'avancement, sauf après avoir généré l'avancement réel avec la session Génération de l'avancement réel depuis la planification (tpppc1240m000). Les données de facturation des activités ne peuvent être utilisées que sur les activités des types Lot de travaux et Compte de coûts du projet. Rubriques liées Utilisation des éléments Utilisation d'une structure d'éléments Utilisation d'une méthode de valeur acquise |