| # Programmation du projet Le statut de programmation du projet aide le chef de projet à suivre le programme et à identifier les écarts, le cas échéant. L'état de programmation du projet permet de revoir les performances du projet du point de vue du respect du programme. L'état Programmation du projet affiche les données suivantes : Valeur de référence : valeur de référence du projet approuvé. Date de début de la valeur de référence : date de début de l'activité telle qu'elle est définie dans les données de référence. Date de fin de la valeur de référence : date de fin de l'activité telle qu'elle est définie dans les données de référence. Date de début réelle : date à laquelle l'activité commence. Date de fin prévue : date à laquelle il est prévu que l'activité soit terminée. Cette date peut varier par rapport à la date de fin de la valeur de référence. Date de fin réelle : date à laquelle l'activité est terminée. Ecart de début : nombre de jours d'avance ou de retard du début de l'activité par rapport à la date planifiée. Ecart de début = Date de début de la valeur de référence - Date de début réelle Ecart de fin : nombre de jours d'avance ou de retard de la fin prévue de l'activité par rapport à la date planifiée. Ecart de fin : date de fin de la valeur de référence - Date de fin prévue Pour générer l'état : Spécifiez la plage de données pour laquelle vous souhaitez générer l'état. Vérifiez le programme. Remarque: la date de fin prévue peut être spécifiée par l'utilisateur. Examinez la représentation graphique des performances de programmation du projet qui emploie des diagrammes à secteurs pour les activités et les jalons terminés et encore non terminés. |