| # Impact de la date DAV Lorsque le contrôle DAV est réalisé avec succès, la date DAV exerce une influence sur les éléments suivants : Heure de début au plus tôt, Heure de début planifiée, Heure de fin planifiée, Heure de fin au plus tard et Date de livraison planifiée. Le tableau ci-dessous présente les éléments Heure de début au plus tôt, Heure de début planifiée, Heure de fin planifiée, Heure de fin au plus tard et Date de livraison planifiée lorsque le contrôle DAV n'est pas effectué :
Heure de début au plus tôt | Heure de début planifiée | Date de livraison planifiée | Heure de fin planifiée | Heure de fin au plus tard
5-Avr-07 | 7-Avr-07 | 7-Avr-07 | 10-Avr-07 | 11-Avr-07
Lorsque le contrôle DAV est effectué et que la date DAV est supérieure à la date de livraison planifiée, l'impact de la date DAV est le suivant : L'heure de début au plus tôt est réinitialisée en fonction de la date DAV. L'heure de fin au plus tard augmente du nombre de jours de différence entre l'heure de début au plus tôt et la nouvelle heure de début au plus tôt, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Date DAV | Heure de début au plus tôt | Nouvelle heure de début au plus tôt | Heure de début planifiée | Nouvelle heure de début planifiée | Date de livraison planifiée | Nouvelle date de livraison planifiée | Heure de fin planifiée | Nouvelle heure de fin planifiée | Heure de fin au plus tard | Nouvelle heure de fin au plus tard
8-Avr-07 | 5-Avr-07 | 8-Avr-07 | 7-Avr-07 | 8-Avr-07 | 7-Avr-07 | 8-Avr-07 | 10-Avr-07 | 9-Avr-07 | 11-Avr-07 | 14-Avr-07
Lorsque le contrôle DAV est effectué, que la date DAV est supérieure à la date de livraison planifiée et que la nouvelle heure de début au plus tôt est supérieure à l'heure de début planifiée, l'impact est le suivant : L'heure de début au plus tôt est réinitialisée en fonction de la date DAV. L'heure de début planifiée est réinitialisée en fonction de la date DAV. La date de livraison planifiée est également réinitialisée en fonction de la date DAV. L'heure de fin planifiée augmente du nombre de jours de différence entre l'heure de début planifiée et la nouvelle heure de début planifiée. L'heure de fin au plus tard augmente du nombre de jours de différence entre l'heure de début au plus tôt et la nouvelle heure de début au plus tôt, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Date DAV | Heure de début au plus tôt | Nouvelle heure de début au plus tôt | Heure de début planifiée | Nouvelle heure de début planifiée | Date de livraison planifiée | Nouvelle date de livraison planifiée | Heure de fin planifiée | Nouvelle heure de fin planifiée | Heure de fin au plus tard | Nouvelle heure de fin au plus tard
8-Avr-07 | 5-Avr-07 | 8-Avr-07 | 7-Avr-07 | 8-Avr-07 | 7-Avr-07 | 8-Avr-07 | 10-Avr-07 | 11-Avr-07 | 11-Avr-07 | 14-Avr-07
Remarque La date de livraison de la ligne d'ordre de maintenance sur article client est mise à jour avec la date DAV lorsque le contrôle DAV est effectué avec succès. Rubriques liées DAV |