| # Avancement réel par activité/MO (tpppc1541m000) Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Main-d'oeuvre. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Utilisation de l'enregistrement proportionnel Projet Code Projet. Projet Statut du projet. Date Date pour laquelle les prévisions sont générées. Niveau d'enregistrement de l'avancement Ce champ indique si l'avancement du type de coûts Main-d'oeuvre est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Activité Code Activité. Activité Statut de l'élément. Main-d'oeuvre Code Main-d'oeuvre. Rubriques liées main-d'oeuvre Quantité budget Quantité totale budgétée affichée dans les données de contrôle. Déclarer terminé Si cette case est cochée, la production de l'élément sélectionné est considérée comme terminée. Si elle n'est pas terminée, vous pouvez tout de même saisir un avancement. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrement de l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. |