| # Calcul du résultat intermédiaire Prévision dans le résultat intermédiaire Les résultats intermédiaires sont principalement calculés à la fin de l'exercice au cours duquel le projet se déroule. Pour calculer le résultat intermédiaire, Infor LN détermine les coûts et revenus d'un projet. Vous pouvez choisir les éléments à inclure dans le résultat généré, dont les suivants : les prévisions, les engagements, les coûts. Notez que, si la méthode de prévision considère les prévisions et les engagements, les premières peuvent chevaucher, car les engagements peuvent faire partie des prévisions. Un exemple explique les diverses possibilités. Dans cet exemple, les chiffres suivants caractérisent un type de coûts donné. Total coûts réels = 100 Total engagements fermes = 20 Total engagements non confirmés = 30 Exemple EEC La méthode de prévision principale dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est celle des coûts supplémentaires estimés (EEC). Pour cette méthode, le paramètre Utiliser les engagements comme base de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) n'influe pas sur les résultats intermédiaires, parce que les coûts supplémentaires sont ajoutés au budget et ne peuvent pas chevaucher les coûts ou les engagements. Attribuez la valeur Coût à la liste Type d'engagement ferme dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000). Les coûts supplémentaires estimés sont de 10 USD, ce qui signifie que vous prévoyez un dépassement de budget de 10 USD. Dans la session Génération résultts financiers intermédiaires (tpppc2260m000), cochez les cases pour lesquelles vous souhaitez générer un résultat intermédiaire. Vous obtenez les chiffres suivants : Coûts 120 Engagements 30 Prévision 10 Si la valeur Engagement est attribuée à la liste Type d'engagement ferme dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000), les cases cochées dans la session Génération résultts financiers intermédiaires (tpppc2260m000) génèrent les chiffres suivants : Coûts 100 Engagements 50 Prévision 10 Remarque Pour calculer les coûts supplémentaires estimés, la prévision doit être réduite à zéro au moment où le travail est effectué. Autrement dit, lorsque les coûts et les engagements sont enregistrés, vous devez effacer la prévision pour cette partie du champ d'application. Si vous ne le faites pas correctement, un chevauchement se produit entre le montant de la prévision d'un côté et les montants des coûts ou des engagements de l'autre. En conséquence, les montants des engagements sont additionnés à la fois dans le cadre de la prévision et en tant qu'engagements dans le résultat intermédiaire généré. Exemple EAC Si la méthode de prévision principale est le coût prévisionnel total (EAC), la valeur de la prévision pour solde (ETC) est utilisée pour générer le résultat intermédiaire financier. Vous ne pouvez pas utiliser la valeur du coût prévisionnel total, car il chevauche les coûts et les engagements, ce qui entraîne un calcul erroné du résultat intermédiaire. Pour la gestion de la prévision dans le résultat intermédiaire financier, reportez-vous à la section suivante. Exemple ETC Si la méthode de prévision principale est la prévision pour solde (ETC valide = 60), la valeur Engagement est attribuée à la liste Type d'engagement ferme dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000). Dans la session Génération résultts financiers intermédiaires (tpppc2260m000), les cases cochées génèrent les chiffres suivants pour cet exemple : Coûts 100 Engagements 50 Prévision 60 Si la case Utiliser les engagements comme base de prévision n'est pas cochée dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000), vous comptabilisez deux fois la prévision et les engagements. La valeur Coût est attribuée à la liste Type d'engagement ferme. Dans la session Génération résultts financiers intermédiaires (tpppc2260m000), les cases cochées génèrent les chiffres suivants : Coûts 120 Engagements 30 Prévision 60 Si la case Utiliser les engagements comme base de prévision n'est pas cochée dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000), la prévision et les engagements constituent une entrée double. |