| # Lancement d'une estimation pour un budget Le lancement d'une estimation pour un projet signifie soit : que le travail peut commencer, soit que l'offre est acceptée. Les articles dont le délai de fabrication est long doivent être commandés. Techniquement, le lancement de l'estimation signifie que vous créez des lignes de budget de projet à partir de la ligne d'estimation. Vous pouvez lancer : Une structure de projet complète avec toutes les lignes d'estimation ou une sélection de ces lignes. Une partie de la structure. Si la structure sélectionnée est hiérarchique, vous devez désigner un noeud. En conséquence, tous les éléments structurels et toutes les lignes d'estimation liés à l'élément structurel de ce noeud sont lancés. S'il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire dans le cas d'une structure dite mononiveau, vous pouvez définir une plage d'éléments et/ou de numéros de séquence de ligne d'estimation. Toutes les lignes d'estimation de la plage sont lancées. Les lignes d'estimation qui ont été lancées précédemment. Dans ce cas, vous pouvez supprimer les lignes d'estimation/de budget lancées précédemment, sinon des lignes de budget en double apparaissent. Notez qu'il n'y a aucune relation entre les lignes d'estimation et les lignes de budget. Types de budget Vous pouvez avoir l'un des types de budget suivant : budget descendant et/ou budget descendant généré ; budget ascendant (budget d'activités) ; budget ascendant (budget d'éléments). Remarque Les budgets descendant et ascendant lancés ne sont pas liés, mais vous pouvez copier ou générer des lignes vers un budget descendant. Lancement d'un budget descendant Si vous lancez un budget descendant, tenez compte des remarques suivantes : Vous pouvez lancer une estimation descendante pour un budget descendant si la structure principale contient des activités. La version du budget descendant doit avoir le statut Ouvert. Si vous utilisez une version pour le budget du projet, vous pouvez lancer une estimation pour une nouvelle version du budget descendant. Le statut du projet doit être Ouvert ou Actif. Si le projet a le statut Actif, son plan doit être le plan principal. Vérifiez la cohérence de la structure. Si la structure de numéros d'estimation s'écarte de la structure d'activités du projet, vous recevez un message d'erreur dans la session Journal des messages (tpest0505m000). S'il n'existe pas de plan principal pour le projet réel, ce dernier est mis à jour avec le plan de lancement, qui est le plan cible dans la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000). S'il n'existe pas de structure d'activités pour le plan de lancement, la structure de numéros d'estimation pour le plan est copiée dans le budget. Lancement d'un budget ascendant Pour chaque ligne d'estimation sélectionnée, les informations de la ligne de budget sont complétées en fonction des règles suivantes : Si la structure de numéros d'estimation est copiée dans le budget, assurez-vous que la structure d'éléments ou d'activités est liée au numéro d'estimation. Si, au cours du lancement pour un budget d'éléments, aucun code Elément n'est utilisé sur une ligne d'estimation, l'élément par défaut est utilisé. Par conséquent, une ligne d'estimation est lancée avec cet élément par défaut. La procédure est la même pour les activités. Si l'activité est une activité d'élément d'organigramme des tâches ou une activité de phase, elle peut servir à une estimation mais ne peut pas être lancée pour le budget. Une ligne d'estimation ascendante avec le type de niveau Total (les types de niveaux sont déterminés dans la session Eléments structurels (tpest1120m000)) peut comporter un montant de coûts, même si elle ne comprend pas de type de coûts. Dans ce cas, pour lancer la ligne d'estimation, un type de coûts par défaut et l'objet de coûts par défaut correspondant sont utilisés à partir de la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000). Si l'objet de coûts utilisé sur la ligne d'estimation est de type Code Contrôle et si toutes les cases sont cochées sous l'objet de coûts du type Code Contrôle, un nouvel objet de coûts est généré et utilisé sur la ligne de budget. Sinon, l'objet de coûts de la ligne d'estimation est utilisé sur la ligne de budget. La description de l'objet de coûts qui est utilisée sur la ligne de budget n'est pas la même que sur la ligne d'estimation. La description est celle de l'objet de coûts standard. Si l'objet de coûts n'est pas indiqué sur la ligne d'estimation et si toutes les cases sont cochées sous Objet de coûts non spécifié, un code généré est utilisé sur la ligne de budget. Sinon, l'objet de coûts par défaut du type de coûts est utilisé sur la ligne de budget. Si l'une des cases Niveaux de contrôle des coûts pour un élément de coût est cochée pour le projet dans la session Projet - Niveaux contrôle des coûts (tppdm6102m000) et si un élément de coût est présent en tant qu'élément structurel, l'élément de coût est utilisé sur la ligne de budget. Sinon, l'élément de coût de l'objet de coûts est utilisé sur la ligne de budget. Si un avenant figure comme l'un des éléments structurels, il est utilisé sur la ligne de budget. Si le champ Avenant cible est complété, cet avenant écrase l'avenant d'élément structurel et est utilisé dans le budget. Si l'avenant est de type Quantités à régler et que le mode de facturation est Coûts budgétés, seul le prix de vente est saisi sur la ligne de budget. Vous pouvez lancer des montants de majoration, de provision pour risques et charges et/ou de provision pour réévaluation en tant que lignes de coûts divers. Remarque relative aux numéros de séquence Si vous avez coché l'une des cases Objet de coûts dans la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000), les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Numéro de séquence de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) sont utilisées. Si un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur qui indique la longueur maximale dans la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) et de la longueur du code Objet de coûts qui est définie dans le dictionnaire de données. Si la plage de numéros de séquence est épuisée, une nouvelle série est générée à partir de ZZZ00001. Exemple : Le code Contrôle 20 apparaît deux fois et la longueur de la séquence est 2. Les codes 2001 et 2002 sont donc générés. Pour le code Equipement, le nombre maximal de positions est 10. Pour affecter un numéro de séquence, le code d'origine qui est saisi dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000) doit comporter moins de 10 caractères. Infor LN affecte le numéro de séquence disponible suivant au code Contrôle. Rubriques liées Utilisation de niveaux de lignes d'estimation Utilisation d'une offre |