| # Budget d'activités (tpptc2600m000) Cette session permet d'afficher les totaux par projet, type de coûts et nombre total d'heures, en fonction de l'analyse des coûts budgétés. Utilisez les onglets pour afficher et gérer les détails de chaque type de coûts. Mettez les totaux à jour au moyen de la commande Génération de l'analyse des coûts budgétés du menu approprié. Projet projet. Projet Statut du projet Plan Permet de spécifier la structure de l'activité, le programme, ainsi que les dates de début et de fin. Vous pouvez gérer des plans secondaires pour un projet unique. Le plan actif est celui que vous utilisez en fait pour suivre l'avancement. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte de coûts du projet Lot de travaux Phase Jalon Activité Statut du budget d'un élément ou d'une activité. Infor LN distingue les statuts suivants : Ouvert: vous pouvez saisir et modifier des lignes de budget. Réel: vous pouvez modifier les données et/ou les lignes de budget. Vous pouvez également générer les données de contrôle dans le module Avancement du projet. Vous pouvez enregistrer l'historique du budget réel. Final: vous ne pouvez pas modifier les données du budget sans procéder à des corrections de budget. Statut d'autorisation de travail Procédure d'autorisation formelle pour commencer le travail sur une activité spécifique. Ce processus permet de garantir que le travail autorisé soit effectué au bon moment et dans l'ordre qui convient. Le statut d'autorisation de travail peut avoir les valeurs suivantes : Ouvert l'exécution du travail n'est pas autorisée. Lancé le travail est sanctionné pour exécution. Ce statut n'est autorisé que pour les activités situées sous un plan principal et les éléments faisant partie de la structure principale. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. En attente le travail est en cours d'exécution et doit être suspendu en raison de certaines contraintes. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. Terminé le travail est exécuté. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. Fermé le travail est terminé et toutes les écritures comptables associées sont clôturées. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés. Version de l'analyse des coûts Analyse du budget ascendant Plusieurs analyses de coûts peuvent être exécutées pour le même budget. Chaque budget est stocké avec un code Projet et un code Analyse des coûts budgétés, ce qui permet de comparer les budgets. Montant des coûts Matières Montant total des matières. Devise Devise dans laquelle les montants totaux sont exprimés. Equipement Montant total de l'équipement. Sous-traitance Montant total de la sous-traitance. Coûts divers Montant total des coûts divers. Main-d'oeuvre Montant total des coûts de main-d'oeuvre. Nombre d'heures de main-d'oeuvre Nombre total d'heures de main-d'oeuvre. Majoration Montant total des majorations. |