| # Utilisation des données relatives à la valeur acquise Si vous souhaitez générer les coûts budgétés du travail prévu (CBTP) d'un projet avec la session Génération du budget échéancé (tpptc5200m000), vous devez affecter des données relatives à la méthode de la valeur acquise aux activités dans un budget échéancé. Le CBTP sera calculé pour les noeuds feuilles et agrégé dans toute la structure d'activités. Les données de méthode de valeur acquise figurant dans une version ne peuvent être mises à jour que pour les activités possédant un montant budgété dans cette version. Les données de méthode de valeur acquise permettent d'appliquer des techniques de mesures des performances générant le CBTE ainsi que le CRTE. Les sessions suivantes permettent de définir la valeur acquise. Toutes les sessions démarrent dans la session Données relatives à méth. de valeur acquise (tpptc5511m000) par la sélection de l'option Détails de la méthode de valeur active... dans le menu approprié: La session Données associées aux jalons de la valeur acquise (tpptc5111s000) permet de définir le montant ou le pourcentage d'activités dont la méthode de valeur acquise est de type Jalon. La session Données associées au pourcentage début/fin valeur acquise (tpptc5112s000) permet de définir les pourcentages de début et de fin pour des activités avec une méthode de valeur acquise Pourcentage de début et de fin. La session Données associées au pourcentage maximum de valeur acquise (tpptc5113s000) permet de définir les pourcentages maximaux d'activités dont la méthode de valeur acquise est de type Pourcentage d'avancement ou Niveau d'effort. Reportez-vous à la rubrique Utilisation d'une méthode de valeur acquise. Si des données d'activités sont stockées dans une version qui n'est pas la version actuelle, vous pouvez utiliser l'option de menu Copier dans version courante dans les sessions Données associées au pourcentage début/fin valeur acquise (tpptc5112s000) et Données associées au pourcentage maximum de valeur acquise (tpptc5113s000) pour copier ces données dans la version actuelle. Cette opération est possible uniquement si le statut de la version courante est Ouvert ou Réel et si le statut du projet est Ouvert ou Activé. Rubriques liées Utilisation d'un budget échéancé Utilisation de montants répartis Création d'un code Analyse du budget échéancé |