| # Contrôle par projet/élément/main-d'oeuvre (tpppc4524m000) Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'élément/du code Contrôle de la main-d'oeuvre. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Rubriques liées Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Mode de calcul du travail réalisé par Infor LN Projet Code d'identification du projet. Période courante Année de la période de contrôle des coûts réels. / Période pour le contrôle des coûts réels. Elément Code Elément utilisé. Généré Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Devise La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de change soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société. Devise Devise. Code Contrôle main-d'oeuvre Le code Contrôle est utilisé pour le niveau de contrôle de coûts le plus détaillé. Budget total Montant budgété figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise cumulée Coûts autorisés à la fin de la période courante. Cumulé réel Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante. Ecart cumulé Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément. Valeur acquise période coût Coûts pouvant être encourus sur la période courante. Coûts réels période courante Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante. Quantité budget Nombre total d'heures budgétées, qui apparaît dans les données de contrôle. Valeur acquise cumulée Nombre d'heures autorisées à la fin de la période courante. Cumulé réel Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Valeur acquise période coût Nombre d'heures pouvant être utilisées dans la période courante. Coûts réels période courante Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour la période courante. Coûts prévisionnels Coûts prévisionnels. Quantité prévisionnelle Nombre d'heures supplémentaires prévues pour la fin du projet, anticipées pour la fin de la période courante. |