| # Contrôle par projet/activité (tpppc4540m000) Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'activité dans cette session. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Rubriques liées Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Mode de calcul du travail réalisé par Infor LN Projet Dans ce champ, vous pouvez saisir le code d'un projet pour lequel vous souhaitez afficher les données de contrôle par élément. Ce code doit être défini dans la session Projets (tppdm6100m000). Indicateur de coûts totaux du projet principal Indique si les données se rapportent au projet lui-même ou au projet et à ses sous-projets. Généré Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Devise La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de devises soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société. Devise Devise. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte de coûts du projet Lot de travaux Phase Jalon Budget total Montant budgété figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise Coûts autorisés à la fin de la période courante. Revenus Revenus enregistrés dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Valeur acquise Coûts pouvant être encourus sur la période courante. Revenus Revenus de la période courante qui ont été enregistrés dans l'historique. Période courante Année de la période de contrôle des coûts réels. / Période pour le contrôle des coûts réels. Réel Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour la période courante. Réel Montant réel. Ecart Montant du résultat. Coûts prévisionnels Coûts prévus. Revenus supplémentaires prévisionnels Revenus supplémentaires prévus pour la fin du projet, anticipés à la fin de la période courante. |