| # Méthode de calcul du pourcentage d'achèvement Sélectionnez cette méthode pour identifier le revenu sur la base du pourcentage d'achèvement d'un projet/avenant. L'identification du revenu par rapport au stade d'achèvement d'un contrat est souvent appelée méthode de pourcentage d'achèvement. Le revenu du contrat est identifié en tant que revenu dans le compte de résultat lors des exercices au cours desquels le travail est effectué. Quand utiliser cette méthode Cette méthode est utilisée pour les projets ayant le type de contrat Forfaitaire et pour les projets ne comportant pas d'éléments matériels livrables. Exemple: Projets d'ingénierie et de développement. Calcul du revenu identifié Revenu identifié = Pourcentage d'achèvement x Montant du contrat Le montant du contrat est la somme des montants secondaires par les tiers. Vous pouvez saisir manuellement le pourcentage d'achèvement ou cliquer sur Pourcentage d'avancement pour obtenir la valeur calculée. ERP calcule le pourcentage à l'aide de la formule suivante : Pourcentage d'achèvement = Coûts (engagés)/ Coût prévisionnel total. Remarque: Pour les avenants, le pourcentage d'achèvement doit être saisi manuellement, puisque le coût prévisionnel total n'est pas défini pour un avenant. Niveaux auxquels il peut être identifié: Projet Avenant Contraintes La valeur Prévision pour solde/Coût prévisionnel total est affectée à la méthode de prévision dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000). La Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) doit être exécutée pour extraire le dernier coût agrégé (pour le projet et l'avenant) en fonction duquel le pourcentage d'achèvement est déterminé. Voir aussi Identification du revenu (RR) et Coûts des biens vendus (COGS) |