| # Activités (tppss2500m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les activités du projet. Remarque Pour sélectionner plusieurs enregistrements, maintenez la touche CTRL enfoncée. Rubriques liées Utilisation de structures dans un projet Utilisation d'une structure d'activités Utilisation d'un budget ascendant Utilisation d'un budget descendant Utilisation d'une configuration Utilisation des modèles Projet Code d'identification unique du projet dont les activités sont répertoriées Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Plan Code d'identification unique du plan Description Description ou nom du code. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète. Activité mère Elément de la structure d'activités qui est la mère de l'activité sélectionnée Type d'activité Type de l'activité. Statut du budget Statut du budget de l'activité. Remarque Si vous sélectionnez un nouveau statut, vous devez également modifier le statut des lignes de budget. Infor LN vous envoie des messages provenant de la session Mise à jour du statut du budget dans Budget réel (tpptc1201s000). Rubriques liées Utilisation d'un budget échéancé Statut d'autorisation de travail Statut d’autorisation de travail de l'activité. Code Motif Raison pour laquelle l'exécution du travail sur l'activité est suspendue. Le champ n'est activé que lorsque le champ Statut d'autorisation de travail est réglé sur En attente. Facturation proportionnelle Vous pouvez choisir si vous voulez et comment vous voulez que les règlements échelonnés de l'activité soient facturés. Méthode de la valeur acquise La méthode de la valeur acquise est un moyen de calculer les coûts budgétés du travail programmé. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise Activité liée Si la méthode de la valeur acquise est proportionnelle, vous pouvez lier une activité à cette activité. Pourcentage effectué Il s'agit de l'avancement programmé de l'activité à ne pas confondre avec l'avancement réel. Dans le cadre d'une intégration planifiée, ce champ peut être renseigné avec la valeur de l'avancement programmé. La session Génération de l'avancement réel depuis la planification (tpppc1240m000) permet de copier cet avancement dans l'avancement physique. Règlement Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un prix de règlement. Ce champ ne peut être utilisé que dans un projet dont le champ Invoice Type a la valeur Facturation proportionnelle dans la session Project (tppdm6100s000). Contrôle des coûts Si cette case est cochée, vous pouvez inclure cette activité dans votre (état de) contrôle des coûts. Avancement l'avancement réel Niveau par défaut d'enregistrement de l'avancement. Type de capacité critique Dans le module Planification des besoins, le type de capacité critique détermine le type de coûts à partir duquel le pourcentage d'avancement doit être transféré de l'avancement de production vers l'avancement de temps. Choisissez un type de capacité critique pour définir l'avancement du type de coûts à échanger. Cela est nécessaire car l'avancement enregistré dans le module Avancement du projet peut être plus détaillé que l'avancement de l'activité. Le type de budget de contrôle du projet détermine si l'avancement est obtenu de l'avancement indiqué pour les éléments ou pour les activités. Insertion de l'activité supérieure Insère une nouvelle activité supérieure. Ajouter fils Insère une activité fille. Impression des activités Lance la session Impression des activités (tppss2400m000) qui imprime une plage d'activités sélectionnées. Impression de la structure d'activités Lance la session Impression de la structure d'activités (tppss2401m000) qui permet d'imprimer la structure d'activités complète d'une plage de projets et de plans sélectionnés. |