| # Ist-Fortschritt aus Planung generieren (tpppc1240m000) Mit diesem Programm kopieren Sie den Fortschritt der Aktivität (Planung) in den Aktivitäts- und Elementfortschritt (Produktion). Daten werden in folgende Programme kopiert: Ist-Fortschritt pro Element/Sonstige Kosten (tpppc1100s000) Ist-Fortschritt pro Element/Material (tpppc1120s000) Ist-Fortschritt pro Element/Tätigkeit (tpppc1122s000) Ist-Fortschritt pro Element/Einsatzmittel (tpppc1124s000) Ist-Fortschritt pro Element/Fremdleistung (tpppc1126s000) Darüber hinaus werden die Kostenobjekte aus den Überwachungsdaten kopiert. Der abgeschlossene Prozentsatz wird wie folgt berechnet: (Erwartetes Ist (BCWP) pro Element/Plankosten pro Element) x 100% Das erwartete Ist (BCWP) pro Element wird bestimmt, indem alle Mengen der Kostenobjekte für jede Kostenart addiert werden. Die Plankosten werden bestimmt, indem die Ausführung mit dem Aktivitätenfortschritt multipliziert wird (siehe Programm Ist-Fortschritt Aktivität (tpppc1160s000)). Abhängig vom Wert der folgenden Felder im Programm Projekte (tppdm6100m000) wird der Fortschritt auf Ebene der Kostenobjektcodes oder der Kostenüberwachungcodes verwaltet. Ist-Fortschritt am Das Datum, für das die Fortschrittsdaten erstellt werden sollen. Vorhandene Daten überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ersetzt der für vorhandene Positionen neu erstellte Fortschritt die älteren erstellten Überwachungsdaten für diese Positionen. Es verbleibt der neue Fortschritt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, belässt LN die Positionen, die nach der Erstellung der Überwachungsdaten gelöscht wurden, in der Historie, wenn Sie den neuen Fortschritt hier erstellen. Die Positionen, für die der neue Fortschritt erstellt wurde, werden aktualisiert. |