| # Überwachung nach Projekt/Element/Lohnkosten (tpppc4524m000) Mit diesem Programm überwachen Sie die Projekte, die ausgeführt werden. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene Projekt/Element/Lohnkostenüberwachung verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Verwandte Themen Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Projekt Der Code, der das Projekt kennzeichnet. Aktuelle Periode Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten. / Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten. Element Das verwendete Element. Generiert Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert. Währung Die voreingestellte Währung im Hauptprogramm ist die Projektwährung. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen. Währung Die Währung. Überwachungscode Tätigkeit/Lohnkosten Der Überwachungscode wird für die detaillierteste Ebene der Kostenüberwachung verwendet. Gesamtbudget Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag. Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) Die zulässigen Kosten am Ende der aktuellen Periode. Kumuliert Ist Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden. Kumulierte Abweichung Hierzu ist keine Hilfe verfügbar. Kostenperiode Erwartetes Ist (BCWP) Die Kosten, die Sie in der aktuellen Periode eingehen können. Kostenperiode Ist-Werte Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden. Voranschlag Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Stundenanzahl. Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) Die Anzahl der Stunden, die am Ende der aktuellen Periode zulässig ist. Kumuliert Ist Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für alle Perioden bis zur aktuellen in die Historie vorgenommen werden. Kostenperiode Erwartetes Ist (BCWP) Die Anzahl der Stunden, die innerhalb der aktuellen Periode aufgewendet werden dürfen. Kostenperiode Ist-Werte Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für die aktuelle Periode in die Historie vorgenommen werden. Prognose Kosten Die prognostizierten Kosten. Prognosemenge Die prognostizierte zusätzliche Stundenanzahl für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet wird. |