| # Sonstige Kosten - Prognose (tpppc2196s000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Codes für sonstige Kosten. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Verwandte Themen Erfassen von Kosten und Bestellobligos Verwenden von Hauswährungen im Paket Project Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Projekts. Erfasst am Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung. Element Der Elementcode. Verwandte Themen Element Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der Aktivitätscode. Verwandte Themen Aktivität Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Sonstige Kosten Der Code der sonstigen Kosten. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente Die Kostenkomponente. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prognosemenge Die Menge, auf der die Prognose der Kostenabweichung basiert. Prognosemenge Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Interne Kosten Die Währung. Interne Kosten Die Selbstkosten pro Einheit. Kostenbetrag Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Kostenbetrag Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Kostenbetrag Der Betrag in der Hauswährung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs/Kostensatz. Wechselkurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Plan-Sonderkosten Bei dem Betrag, den Sie hier eingeben, handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum aktuellen Budget hinzukommen. Geschätzte Restkosten Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands sind die zusätzlichen Kosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der Wert des verbleibenden Fertigstellungsumfangs wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen. Voranschlag Der Gesamtbudgetbetrag. Erwartetes Ist (BCWP) Der erwartete Ist-Betrag. Erwartetes Ist (BCWP) Der Fortschrittsprozentsatz. Ist Der tatsächlich aufgewendete Betrag. Abweichung Das Projektergebnis. Prognoseabweichung Das prognostizierte Ergebnis. Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem die Prognose für das Endergebnis gedruckt wird. Voreinstellung interne Kosten Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkosten für die sonstigen Kosten in den angezeigten Datensatz zu laden. |