| # Aktivitätenbudget (tpptc2600m000) Mit diesem Programm können Sie Endsummen nach Projekt, Kostenart und Gesamtanzahl der Stunden abfragen, basierend auf Budgetversionen (WBS). In den einzelnen Registern können Sie Daten für die unterschiedlichen Kostenarten abfragen und verwalten. Im Menü Zusatzoptionen können Sie über die Option Budgetversionen (WBS) generieren die Gesamtbeträge aktualisieren. Projekt Projekte. Projekt Projektstatus Plan Legt die Aktivitätenstruktur, den Terminplan und die Anfangs- und Enddaten fest. Sie können alternative Pläne für ein einzelnes Projekt verwalten. Der aktive Plan ist der tatsächlich verwendete Plan, mithilfe dessen der Fortschritt überwacht wird. Aktivität Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten: Element (WBS) Projektkostenvergleichskonto Arbeitspaket Planungspaket Meilenstein Aktivität Der Budgetstatus eines Elements oder einer Aktivität. LN unterscheidet die folgenden Status: Frei: Sie können Budgetpositionen anlegen und ändern. Aktiv: Sie können die Budgetdaten und Budgetpositionen ändern. Zusätzlich können Sie die Überwachungsdaten im Modul Projektfortschritt anlegen. Sie können die Historie des Ist-Budgets protokollieren. Definitiv: Sie können das Budget nur noch über Budgetanpassungen ändern. Genehmigungsstatus Ein formales Berechtigungsverfahren, um mit der Ausführung einer bestimmten Aktivität zu beginnen. Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass die genehmigten Arbeiten rechtzeitig und in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Folgende Genehmigungsstatus gibt es: Frei Die Arbeiten sind noch nicht zur Ausführung freigegeben. Freigegeben Mit den Arbeiten darf begonnen werden. Dieser Status ist nur bei den Aktivitäten eines gültigen Plans und bei den Elementen, die Teil der gültigen Struktur sind, möglich. Die übergeordnete Aktivität/das Element und die Aktivitätsart können nicht geändert werden. Gesperrt Mit den Arbeiten wurde begonnen, sie müssen aber aufgrund bestimmter Beschränkungen vorläufig ausgesetzt werden. Die übergeordnete Aktivität/das Element und die Aktivitätsart können nicht geändert werden. Beendet Die Arbeiten sind ausgeführt. Die übergeordnete Aktivität/das Element und die Aktivitätsart können nicht geändert werden. Abgeschlossen Die Arbeiten sind beendet und alle dazugehörenden finanziellen Buchungen sind abgeschlossen. Die übergeordnete Aktivität/das Element und die Aktivitätsart können nicht geändert werden. Version der Kostenanalyse Eine Analyse des Bottom-up-Budgets. Es können mehrere Kostenanalysen für dasselbe Budget durchgeführt werden. Jedes Budget wird unter der Kombination eines Projekt- und eines Budgetkostenanalysecodes gespeichert, so dass Sie die Budgets vergleichen können. Gesamtkosten Material Der Gesamtbetrag für Material. Währung Die Währung, in der die Gesamtbeträge angegeben werden. Einsatzmittel Der Gesamtbetrag für Einsatzmittel. Fremdleistung Der Gesamtbetrag für Fremdleistungen. Sonstige Kosten Der Gesamtbetrag für sonstige Kosten. Tätigkeit/Lohnkosten Der Gesamtbetrag für Lohnkosten. Anzahl Arbeitsstunden Die Gesamtanzahl der Arbeitsstunden. Zuschlag Der Gesamtbetrag für Zuschläge. |