| # Fertigstellungsgrad Bei diesem Verfahren realisieren Sie den Erlös auf Basis der Fertigstellung eines Projekts/Nachtrags. Die Realisierung des Erlöses mit Bezug auf den Grad der Fertigstellung (Erfüllung) des Vertrags wird oft als Fertigstellungsgradverfahren bezeichnet. Vertragserlös wird als Erlös in der Einkommenserklärung der Rechnungsperioden realisiert, in denen die Arbeit durchgeführt wird. Wann ist dieses Verfahren sinnvoll? Dieses Verfahren ist sinnvoll bei Projekten mit der Vertragsart Festpreis und für Projekte, bei denen keine Gegenstände geliefert werden. Beispiel: Forschungs- und Entwicklungsprojekte Berechnung des realisierten Erlöses Realisierter Erlös = Fertigstellungsgrad x Vertragswert Der Vertragswert ergibt sich aus der Summe der Teilbeträge pro Handelspartner. Sie können den Fertigstellungsgrad manuell erfassen oder auf Fertigstellungsgrad klicken, um den berechneten Wert zu erhalten. ERP berechnet den Prozentsatz unter Verwendung der folgenden Formel: Fertigstellungsgrad = (angefallene) Kosten / Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Hinweis: Bei Nachträgen muss der Fertigstellungsgrad manuell erfasst werden, da für Nachträge keine prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) definiert sind. Ebenen, auf denen der Erlös realisiert werden kann: Projekt Nachtrag Beschränkungen Als Prognoseverfahren ist im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) "Geschätzte Restkosten (ETC) / Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC)" eingestellt worden. Das Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) muss ausgeführt werden, um die neuesten verdichteten Kosten (für das Projekt und den Nachtrag) zu erhalten, auf denen die Bestimmung des Fertigstellungsgrads basiert. Verwandte Themen Erlösrealisierung und Selbstkosten (COGS) |