| # Festschreiben von vorkalkulierten Auftragskosten Sie können die vorkalkulierten Stückkosten für Endprodukte festschreiben, damit ein problemloser Vergleich zwischen nach- und vorkalkulierten Stückkosten möglich ist. Der Zeitpunkt der Festschreibung wird im Feld Zeitpunkt für das Einfrieren der Voranschläge im Programm Produktionsaufträge (tisfc0101s000) festgelegt. Nach dem Festschreiben der vorkalkulierten Stückkosten für Endprodukte können Sie folgende Daten nicht mehr ändern: Den vorkalkulierten Materialbedarf Die vorkalkulierten Stunden Folgendes können Sie gemäß den letzten Änderungen im Plan ändern: Zu entnehmende Materialien Produktionsplanung Zu entnehmende Materialien Wenn Sie die vorkalkulierten Kosten festschreiben und eine der folgenden Angaben ändern: Produktionsplanung Zu entnehmende Materialien In dieser Situation hat die Änderung keine Auswirkung auf folgende Daten: Den vorkalkulierten Materialbedarf Die vorkalkulierten Stunden Bei der Produktionsplanung kann Folgendes geändert werden: Prozentsätze von Ausschuss und Gutmenge Auftragsmenge Wenn der Prozentsatz von Ausschuss und Gutmenge nach dem Festschreiben geändert wird, passt LN die Planung folgender Angaben an: Folge-Arbeitsgänge Materialbedarf im Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) Wenn nach dem Festschreiben die Auftragsmenge im Produktionsauftrag geändert wird, passt LN folgende Daten an (wobei die Ausschuss- und Gutmengenfaktoren berücksichtigt werden): Vorkalkulierter Materialbedarf und vorkalkulierte Stunden Vorkalkulierte Auftragskosten Material- und Kapazitätsreservierungen Beispiel Ein Produktionsauftrag enthält folgende Daten: Auftragsmenge = 100 Stück
Arbeitsgang | Gutmenge | Ausschuss | Geplante Einsatzmenge | Geplante Herstellmenge
--- | --- | --- | --- | ---
10 | 100 % | 2 St. | 127 | 125
20 | 80 % | 0 St. | 125 | 100
Angenommen, die Vorkalkulation ist festgeschrieben. Wenn die Gutmenge in Arbeitsgang 20 von 80 % in 50 % geändert wird, werden die Materialreservierungen auf der Grundlage der neuen Mengen aktualisiert. Die kalkulierte Menge bezieht sich immer noch auf 127 bzw. 125 Stück. Die neue Situation sieht folgendermaßen aus:
| Geplante Einsatzmenge | Geplante Herstellmenge
--- | --- | ---
10 | 202 | 200
20 | 200 | 100
Wenn die Auftragsmenge von 100 Stück in 150 Stück geändert wird, ändern sich die vorkalkulierten Kosten und die Planung erneut. Die neue Situation sieht folgendermaßen aus:
| Geplante Einsatzmenge | Geplante Herstellmenge
--- | --- | ---
10 | 302 | 300
20 | 300 | 150
Die vorkalkulierten Materialkosten basieren auf der vorkalkulierten Gutmenge von 80 %, wodurch sich Mengen von 187,5 und 189,5 Stück ergeben. Verwandte Themen Ausschuss und Gutmenge |