| # Montageauftrag - Liniensegmentplanung (tiasc2110m100) Mit diesem Programm verwalten Sie den frühesten zulässigen Beginn eines Montageauftrags und zeigen die Planungsdaten des Montageauftrags auf Liniensegmentebene an. Zu diesen Daten gehören der geplante Beginn, das geplante Ende und der Status des Montageauftrags im Liniensegment. Das Datum wird festgelegt, um den Beginn eines Montageauftrags auf der Montagelinie nach hinten zu verschieben, d. h. Sie können das Liniensegment im ersten Linienstationsauftrag vor dem frühesten zulässigen Beginn nicht starten oder dafür die Reihenfolge planen. Sie können die Reihenfolge für alle relevanten Montagelinien im Programm Reihenfolgen für Montagelinie simulieren und erstellen (tiasl4200m000) neu planen. Dieses Programm rufen Sie aus den folgenden Programmen auf: Montagelinie - Tagesplanung (tiasc2501m000) Montageaufträge (tiasc2502m000) Liniensegment - Reihenfolge (tiasl4500m000) Montageauftrag Montageauftrag Montageauftragsstatus Der Status des Montageauftrags. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen Geplant Reihenfolge geplant In Bearbeitung Fertig Abgeschlossen Fertigzumelden Hinweis Sie können nur Montageaufträge mit den Status Geplant, Reihenfolge geplant und In Bearbeitung nach hinten verschieben. Bei einem Montageauftrag mit dem Status In Bearbeitung müssen die Liniensegmente in den Linienstationsaufträgen den Status Ausgesetzt oder Geplant haben. Liniensegment Das Liniensegment des ersten Linienstationsauftrags. Segmentart Die Art des Liniensegments. Es gibt die folgenden Segmentarten: E: Erstes – das erste Segment auf der Montagelinie. L: Letztes – das letzte Segment der Zulieferlinie. Reihenfolge geplant Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Reihenfolge für das Liniensegment des Linienstationsauftrags im Liniensegment geplant. Fest Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Reihenfolge für den Montageauftrag geplant und sein Status für das Liniensegment ist fest. Montagelinie Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein. Bezeichnung Name oder Bezeichnung der Montagelinie. Status Der Status des Linienstationsauftrags. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen Geplant Startbereit Fertig Hinweis Für ein Liniensegment mit dem Status Geplant kann nur die Reihenfolge geplant werden. Geplanter Beginn um Uhrzeit und Datum des geplanten Beginns des Linienstationsauftrags im Segment. Wenn die Reihenfolge für den Montageauftrag geplant ist, wird das Anfangsdatum der Reihenfolge für die Montagelinie angezeigt. Geplantes Ende um Uhrzeit und Datum des geplanten Endes des letzten Linienstationsauftrags im Segment. Wenn die Reihenfolge für den Montageauftrag geplant ist, wird das Enddatum der Reihenfolge für die Montagelinie angezeigt. Folge-Segment Die Nummer des nächsten Liniensegments des Montageauftrags. Reihenfolgeplanung erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Reihenfolge für die Montagelinie des aktuellen Liniensegments mit dem berechneten frühesten zulässigen Beginn geplant werden. Die Reihenfolgeplanung ist erforderlich, wenn der geplante Beginn des ersten Linienstationsauftrags vor dem berechneten frühesten zulässigen Beginn in demselben Segment liegt. Der Auftrag mit dem geplanten Beginn wird verzögert oder an das Ende des Segments verschoben und in der Reihenfolge nach dem Linienstationsauftrag mit dem berechneten frühesten zulässigen Beginn geplant. Frühester zulässiger Beginn Das Anfangsdatum des Montageauftrags, mit dem das Segment begonnen werden kann. Sie können das Datum bei Bedarf angeben. Wenn bereits ein Datum vorgegeben ist, können Sie nur ein Datum eingeben, das nach dem angezeigten Datum liegt. Daher ist es nicht möglich, den Auftrag früher zu starten. Wenn das Datum gelöscht wird, wird auch der berechnete früheste zulässige Beginn für den Montageauftrag gelöscht. Der berechnete früheste zulässige Beginn wird neu berechnet, wenn Sie ein Datum für ein oder mehrere Segmente angeben. Wenn ein Datum außerhalb der im Kalender der Montagelinie definierten Arbeitszeit angegeben wird, wird das Datum in die erste Arbeitsstunde des nächsten Arbeitstags verlegt. Berechneter frühester zulässiger Beginn Das mit Hilfe des frühesten zulässigen Beginns berechnete Datum. Das Datum wird berechnet, um den Beginn des Linienstationsauftrags nach hinten zu verschieben. Um der Verzögerung in anderen Segmenten Rechnung zu tragen, muss der berechnete früheste zulässige Beginn berechnet werden. Die Berechnung erfolgt folgendermaßen: Wenn für das Liniensegment der früheste zulässige Beginn angegeben wird, wird dieses Datum nur dann in das Feld Berechneter frühester zulässiger Beginn übernommen, wenn der früheste zulässige Beginn vor dem berechneten Datum liegt. Wenn der früheste zulässige Beginn gelöscht wird, wird auch der berechnete früheste zulässige Beginn gelöscht und erneut berechnet, wenn der früheste zulässige Beginn angegeben wird. Wenn die Montagelinie eine weitere Montagelinie versorgt, werden die Vorgängerstationen dieser Linienstation im Segment im Datum zurückgesetzt, um den berechneten frühesten zulässigen Beginn im übergeordneten Segment zu berechnen. Wenn der Montageauftrag im Liniensegment nicht verzögert werden kann, muss das Liniensegment davor bei Bedarf zurückdatiert werden. Wenn der Beginn eines Folge-Segments dem berechneten frühesten zulässigen Beginn entspricht oder nach diesem liegt, wird kein Wert ermittelt. Linienstationsaufträge Mit dieser Option wird das Programm Montageauftrag - Linienstationsaufträge (tiasc2510m000) aufgerufen. Montageaufträge neu planen... Ruft das Programm Montageaufträge neu planen (tiasl4220m000) auf. Montageauftrag verschieben... Mit dieser Option wird das Programm Montageauftrag verschieben (tiapl3201m000) aufgerufen. Reihenfolgen für Montagelinien Ruft das Programm Liniensegment - Reihenfolge (tiasl4500m000) auf. Reihenfolgen simulieren und erstellen... Ruft das Programm Reihenfolgen für Montagelinie simulieren und erstellen (tiasl4200m000) auf. |