| # Kostenprognose nach Projekt In diesem Bericht können Projektleiter die erwarteten zukünftigen Kosten analysieren, die Kosten bis zur Fertigstellung des Projekts zusammenrechnen und die Budgetabweichung bestimmen. Außerdem kann der Anwender in diesem Bericht den prognostizierten Inflationsindex auf Überwachungscode-Ebene manuell definieren. Die folgenden Berichte können generiert werden: Kostenprognose nach Projekt Kostenprognose nach Projekt/Aktivität Kostenprognose nach Projekt/Aktivität/Überwachungscode Der Bericht "Kostenprognose" enthält die folgenden Daten: Budgetdaten: Budgetdaten basieren auf der letzten genehmigten Version in BI. Ist-Daten: Die Kosten werden aus LN weitergeleitet. Fortschritt: Die Fortschrittsdaten werden aus LN weitergeleitet. Prognose: Die Prognosedaten werden in BI definiert. Inflationsindex: Zuschlag (oder Abschlag in %), der auf den geschätzten Restkostenbetrag anzuwenden ist. Hinweis: Der Inflationsindex wird auf Überwachungscode-Ebene geändert. Geschätzte Restkosten (ETC): Die geschätzten Restkosten sind die zusätzlichen Kosten, die zur Fertigstellung einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC): Die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung sind die zur Fertigstellung einer Aktivität oder eines Projekts erforderlichen Gesamtkosten. Geschätzte Restkosten = Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung - Istkosten Abweichung bei Fertigstellung (VAC): Die Abweichung bei Fertigstellung ist die Differenz zwischen dem budgetierten und dem geschätzten Betrag bei Projektende. Abweichung bei Fertigstellung = Budget - Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung So generieren Sie den Bericht: Legen Sie den Datenbereich fest, für den Sie den Bericht generieren möchten. Überprüfen Sie die Daten. Klicken Sie im Feld "Projekt" auf den Projektcode. Überprüfen Sie den Bericht "Kostenprognose nach Projekt/Aktivität" auf Aktivitätenebene sowie die geschätzten Restkosten, die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung und die Abweichung. Klicken Sie im Feld "Aktivität" auf den Aktivitätscode. Sie können den Bericht "Kostenprognose nach Projekt/Aktivität/Überwachungscode" für die angegebenen Daten auf Überwachungscode-Ebene anzeigen. Hinweis: Sie können den Prozentsatz für den Inflationsindex ändern. |