| # Plan/Ist-Vergleich Lohnkosten anzeigen (tpppc4514m000) Mit diesem Programm überwachen Sie die Projekte, die ausgeführt werden. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene des Projekts/der Lohnkostenüberwachung verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Verwandte Themen Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Projekt Der Code, der das Projekt kennzeichnet. Aktuelle Periode Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten. / Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten. Währung Die voreingestellte Währung im Hauptprogramm ist die Projektwährung. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen. Währung Die Währung oder die Bezeichnung der Währung. Generiert Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert. Überwachungscode Tätigkeit/Lohnkosten Der Überwachungscode. Gesamtbudget Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag. Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) Das erwartete Ist (BCWP) am Ende der aktuellen Periode. Kumuliert Ist Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden. Kumulierte Abweichung Der kumulierte Ergebnisbetrag. Kostenperiode Ist-Werte Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden. Kostenperiode Abweichung Der Betrag des Ergebnisses für die Kostenperiode. Voranschlag Die insgesamt budgetierte Anzahl der Stunden, die in den Überwachungsdaten angezeigt wird. Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) Die Anzahl der Stunden, die am Ende der aktuellen Periode zulässig ist. Hinweis Weitere Informationen zu dieser Berechnung sind unter Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet aufgeführt. Kumuliert Ist Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für alle Perioden bis zur aktuellen in die Historie vorgenommen werden. Kumulierte Abweichung Der kumulierte Ergebnisbetrag. Kostenperiode Erwartetes Ist (BCWP) Die Anzahl der Stunden, die innerhalb der aktuellen Periode aufgewendet werden können. Kostenperiode Ist-Werte Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für die aktuelle Periode in die Historie vorgenommen werden. Kostenperiode Abweichung Der Betrag des Ergebnisses für die Kostenperiode. Prognose Kosten Die prognostizierten Zusatzkosten für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet werden. Abweichung bei Fertigstellung Das prognostizierte Endergebnis. Prognosemenge Die prognostizierte zusätzliche Stundenanzahl für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet wird. Abweichung bei Fertigstellung Das prognostizierte Endergebnis. |