| # Verwenden von Neuplanungsmeldungen Neuplanungsmeldungen werden angezeigt, wenn Sie die Planung oder die Liefertermine ändern. Sie geben an, ob Aufträge storniert oder beschleunigt werden sollen. Beschleunigen Der Auftrag muss früher geliefert werden, da eine Diskrepanz zwischen dem Liefertermin auf dem Auftrag und dem erforderlichen Liefertermin besteht. Diese Diskrepanz kann durch Folgendes verursacht worden sein: Der Beginn des Elements (oder falls nicht verfügbar, des Projekts) wurde auf einen früheren Zeitpunkt vorverlegt. Der Beginn des Aktivitätenbudgets wurde auf einen früheren Zeitpunkt vorverlegt (entweder manuell oder als Ergebnis von Änderungen im externen Planungsprogramm). Der Liefertermin für den Auftrag wird absichtlich hinausgeschoben. Verzögern Der Auftrag wird später geliefert, da eine Diskrepanz zwischen dem Liefertermin auf dem Auftrag und dem erforderlichen Liefertermin besteht. Diese Diskrepanz kann durch Folgendes verursacht worden sein: Der Beginn des Elements (oder falls nicht verfügbar, des Projekts) wurde hinausgeschoben. Der Beginn des Aktivitätenbudgets wurde hinausgeschoben (entweder manuell oder als Ergebnis von Änderungen im externen Planungsprogramm). Der Liefertermin für den Auftrag wurde absichtlich auf einen späteren Zeitpunkt gelegt. Stornieren Der Auftrag muss storniert werden, da die Menge des Auftrags die verfügbare Menge übersteigt. Diese Diskrepanz kann durch Folgendes verursacht worden sein: Kürzungen im Aktivitäten- oder Elementebudget Stornierung einer Budgetposition Zu viel bestellt Hinweis Neuplanungsmeldungen werden (erneut) erstellt, wenn Sie das Programm PRP-Auftragsvorschläge generieren (tppss6200m000) ausführen. Verwandte Themen Verwenden von PRP-Lagerauftragsvorschlägen Generieren von PRP-Auftragsvorschlägen |