| # Artikel im Projekt über PCS-Projekt anpassen (tpptc1255m000) Mit diesem Programm passen Sie einen Bereich von Materialpositionen im Budget an. Dies ist nur relevant bei Standardartikeln der Art "Fertigungsartikel", deren Bestellverfahren "Auf Auftrag" lautet, oder bei generellen Artikeln, die in den Vorlagen Produktkonfiguration oder Konfigurator konfiguriert werden. Projekt- und Budgetstatus müssen beide "Frei" oder "Aktiv" lauten. Die Budgetposition wird mit dem kundenspezifischen Artikel aktualisiert. Beträgt die Menge der Budgetposition Null, wird sie auf Eins aktualisiert. Sie können ein oder mehrere neue PCS-Projekte erstellen oder auf ein vorhandenes zurückgreifen. Hinweis Wenn Sie ein Projekt oder Budget kopiert haben, müssen Sie dieses Programm zur Anpassung der Artikel auf die Budgetpositionen des neuen Projekts ausführen. Die kopierten Artikel werden nicht mehr angepasst, da die Verknüpfung mit dem PCS-Projekt projektspezifisch ist. Projekt Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Projekte, für die die Artikel angepasst werden müssen. Plan Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Projektpläne, die angezeigt werden, wenn für das Projekt ein Aktivitätenbudget vorhanden ist. Hinweis Wenn ein gültiger Plan definiert ist, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Ist kein gültiger Plan definiert, bleibt das Feld leer und Sie können manuell einen Plan eingeben. Aktivität Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Die Aktivität. Element Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Elementen. Von Artikel Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Artikeln. Bis Artikel Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Artikeln. Neues PCS-Projekt für jede Budgetposition Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein neues PCS-Projekt für jede Budgetposition erstellt, die angepasst werden muss. Hinweis: Diese Option bewirkt das Anlegen mehrerer PCS-Projekte, wodurch der Verwaltungsaufwand zunimmt. Ein neues PCS-Projekt für jede Budgetposition Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein neues PCS-Projekt für den jeweils ersten Artikel erstellt, der angepasst werden muss. Dieses Projekt wird dann auch für alle weiteren anzupassenden Artikel verwendet. Vorhandenes PCS-Projekt für alle Budgetpositionen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie ein PCS-Projekt in das Feld "PCS-Projekt" eingeben. Dieses PCS-Projekt wird für alle anzupassenden Budgetpositionen verwendet. Das PCS-Projekt muss folgende Bedingungen erfüllen: Der Projektstatus muss "Frei", "Aktiv" oder "Simuliert" lauten. Die Projektart darf nicht "Budget" lauten. Das Kontrollkästchen Anpassungen zulässig im Programm Projekte (tipcs2101m000) muss markiert sein. Das PCS-Projekt ist nicht mit einem anderen LN-Projekt verknüpft. Ohne PCS-Projekt (nur für generelle, anonyme Artikel) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, legt LN einen neuen Standardartikel an, ohne dass ein PCS-Projekt definiert wurde. Der Standardartikel wird auf Basis der in den Budgetpositionen definierten Produktvariante aus dem generellen Artikel erstellt. Hinweis Für den generellen Artikel muss das Bestellverfahren auf Anonym gesetzt sein. Hinweis Für den neuen Standardartikel muss das Bestellverfahren auf Auf Auftrag gesetzt sein. PCS-Projekt Geben Sie ein vorhandenes PCS-Projekt zur Anpassung ein. Planungsverfahren Das auf das PCS-Projekt angewendete Planungsverfahren. Voreinstellung Der voreingestellte Wert ist Rückwärts. Zulässige Werte Planungsverfahren Anfänglicher Projektstatus (PCS) Hierbei handelt es sich um den anfänglichen Status des PCS-Projekts. Zulässige Werte Frei Sie können in LN eine Projektanpassung vornehmen und die folgenden Aktivitäten ausführen: Definieren des PCS-Projekthauptplans mithilfe des Moduls Projektüberwachung (PCS). Verwalten der Projektstruktur. Verwalten der produktspezifischen Struktur mithilfe von spezifischen Stücklisten und Arbeitsplänen. Durchführen der Projektkalkulation. Simuliert In LN können Sie die Kapazitätsgrobbedarfsplanung und die detaillierte Material- und Ressourcenbedarfsplanung (RRP) anhand der Netzplanung simulieren. Die Kapazitätsbedarfe für ein simuliertes Projekt werden einzeln angezeigt. LN generiert RRP-Bestellvorschläge, Produktionsvorschläge und PRP-Lageraufträge für kundenspezifische Artikel. Diese Aufträge können allerdings nicht freigegeben werden. Darüber hinaus werden dem Projekt durch RRP keine Standardartikel zugeordnet. Aktiv/In Ausführung Gibt den Grad der Projektausführung an. Sie können Auftragsvorschläge freigeben, damit die erforderlichen einkaufs- und produktionsbezogenen Aktivitäten tatsächlich gestartet und fertiggemeldet werden können. Ursprüngliches Projektfertigstellungsdatum (PCS) Das Datum, das für den Beginn und das Ende des PCS-Projekts berücksichtigt werden soll. Zulässige Werte Ursprüngliches Projektfertigstellungsdatum (PCS) Hinweis Wenn das Feld Planungsverfahren für das PCS-Projekt auf Rückwärts gesetzt wurde, betrifft dies das Ende des PCS-Projekts. Wenn das Feld Planungsverfahren auf Vorwärts gesetzt wurde, betrifft dies den Beginn des PCS-Projekts. Sie können das Datum jedoch bei Bedarf manuell ändern. Der Wert in diesem Feld basiert auf dem Wert, den Sie im Feld Planungsverfahren festgelegt haben. Der Wert im Feld Planungsverfahren hat folgende Auswirkungen: Rückwärts: Der Wert in diesem Feld basiert auf Element/Enddatum für Aktivität. Vorwärts: Der Wert in diesem Feld basiert auf Element/Anfangsdatum für Aktivität Berechnung interner Kosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die internen Kosten für den kundenspezifischen Artikel berechnet, die internen Kosten des Artikels in der Budgetposition bleiben jedoch unverändert. Sie können die internen Kosten auch im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) ermitteln. Interne Kosten für Budgetposition aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die internen Kosten im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) berechnet und aktualisiert und in das zu den Artikeln im Budget gehörige Feld "Interne Kosten" eingegeben. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht markieren, wird der ursprüngliche Kostenwert übernommen. Verarbeitungsbericht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Verarbeitungsbericht. Fehlerbericht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fehlerbericht. |