| # Standardaktivitäten (tppdm1110m000) Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie die projektbezogenen Standardaktivitäten auf, für die voreingestellte Werte definiert wurden. Hinweis Mit diesem Programm können Sie eine Bibliothek aus Standardaktivitäten verwalten. Diese können im Modul Bedarfsplanung in bestimmte Aktivitäten kopiert werden. Verwandte Themen Verwenden einer Aktivitätenstruktur Verwenden einer Organisationsstruktur (OBS) Aktivität In diesem Feld wird der Code angegeben, der die Standardaktivität kennzeichnet. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Suchbegriff In diesem Feld wird der Suchbegriff für die Aktivität angegeben. Aktivitätsart Eine Aktivitätenstruktur kann mehrere Ebenen mit Aktivitäten zur Aufteilung des Projektumfangs in übersichtliche Arbeitspakete enthalten. Aus diesem Grund können sich die Inhalte der Aktivitäten in der Aktivitätenstruktur voneinander unterscheiden. Weitere Arten von Aktivitäten werden abhängig von ihrer Position in der Aktivitätenstruktur häufig berücksichtigt. Einheit In diesem Feld wird die Maßeinheit für die zur Aktivität gehörende Menge angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zeiteinheit In diesem Feld wird die Zeiteinheit für die zur Aktivität gehörende Dauer angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kritische Kapazitätsart Dieses Feld zeigt an, welche der Kostenarten für die Lieferung dieser Aktivität kritisch ist. Earned-Value-Methode Die Art des Earned-Value-Verfahrens bestimmt, wie Planbeträge im zeitbezogenen Budget freigegeben werden. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der aktuellen Aktivität ein Text verbunden, auf den Sie zugreifen können, indem Sie auf die Schaltfläche "Text" klicken. Rechnungsdaten Fakturierung nach Fortschritt Gibt an, wie die aktuelle Aktivität fakturiert werden muss. Verwandte Themen Verwenden der Fakturierung nach Meilenstein/Datum Fortschritt für Fakturierung Dieses Feld zeigt die Art der Arbeit an, die für die Aktivität gilt. Zu verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann mit dieser Aktivität verbundener Mehraufwand verrechnet werden. Dies trifft nur dann zu, wenn die Fakturiermethode Fakturierung nach Fortschritt lautet und es sich bei der Arbeit um produktive Arbeit handelt. Überwachung Taktzeit In diesem Feld wird die erwartete Produktionsrate für diese Aktivität angegeben. Diese wird als Anzahl der Produktionseinheiten pro Zeiteinheit angegeben. Erfassungsebene für Ist-Fortschritt In diesem Feld wird die voreingestellte Ebene angegeben, auf der der Fortschritt hinsichtlich dieser Aktivität erfasst werden soll. Service Standardleistung In diesem Feld wird die Standardleistung angegeben. Hinweis Die Daten zur Standardleistung können in das Programm "Aktivitäten" kopiert werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Häufigkeit In diesem Feld wird angegeben, wie oft eine Standardleistung als Teil einer Projektaktivität auftritt. Häufigkeit gilt für Das Verfahren, mit dem die Häufigkeit einer Standardleistung als Teil der Projektaktivität verwendet werden soll: Zulässige Werte Häufigkeit gilt für |