| # Kalender im Paket Manufacturing Für die Planung von Produktionsaufträgen oder die Berechnung der verfügbaren Kapazität im Paket Fertigung, muss in LN bekannt sein, welche Kapazität in Stunden verfügbar ist. In LN werden Kalender und Einsatzbereiche verwendet, um die Verfügbarkeit von Ressourcen zu erfassen. Durchlaufzeiten und Produktionsplanung In der Produktionsplanung werden von LN Durchlaufzeiten verwendet, um zu bestimmen, wann ein Arbeitsgang beendet ist und der Folge-Arbeitsgang begonnen wird. Um verlässliche Planungsdaten zu erhalten, muss die Verfügbarkeit der Ressourcen berücksichtigt werden. So kann beispielsweise eine Abteilung zu bestimmten Zeiten aufgrund von Wochenenden, Urlaub oder Instandhaltung nicht zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Durchlaufzeiten in Manufacturing. Einrichten von Kalendern Suchpfad Wenn eine Abteilung keinen gültigen Kalender für den betreffenden Einsatzbereich hat, verwendet LN den Kalender der Unternehmenseinheit. Wenn weder die Abteilung noch die Unternehmenseinheit einen gültigen Kalender hat, benutzt LN den Betriebskalender. Wenn Sie im Programm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) das Feld Verwendete Kalenderart auf Firma setzen, benutzt LN immer den Betriebskalender. Kalender-Codes Die folgende Tabelle zeigt, wie Kalender mit verschiedenen Ressourcen verknüpft werden können.
Aktion... | Verwenden Sie dieses Programm...
Festlegen des Betriebskalenders | Firmen (tcemm1170m000)
Festlegen des Kalenders einer Unternehmenseinheit | Unternehmenseinheiten (tcemm0130m000)
Festlegen des Kalenders einer Abteilung | Abteilungen (tirou0101m000)
Hinweis Es macht keinen Unterschied, ob Sie den Kalender einer Abteilung im Programm Abteilungen (tirou0101m000) oder Abteilungen (tcmcs0565m000) festlegen. Jede Produktionsabteilung ist auch eine Abteilung. Wenn Sie etwas in einem Programm eingeben, ist es auch im anderen sichtbar. Einsatzbereiche
Aktion... | Verwenden Sie dieses Programm...
Angeben des Einsatzbereich s für die Produktionsauftragsplanung | Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000)
Angeben des Einsatzbereichs für die Montageverwaltung | Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000)
Um die verfügbaren Kombinationen von Kalendern und Einsatzbereichen anzuzeigen, starten Sie das Programm Kalender - Einsatzbereiche (tcccp0150m000). Sie können die Datensätze nach Kalender oder nach Einsatzbereich sortieren. Um Arbeitszeiten, Leistungsfaktoren und Kapazitätsprozentsatz eines Kalenders anzuzeigen, gehen Sie in das Programm Kalenderarbeitszeit (tcccp0120m000) und suchen Sie nach den betreffenden Kalendern und Einsatzbereichen. Wenn ein Planungsdatum nicht in der durch Anfangs- und Enddatum begrenzten Periode des Kalenders liegt, d. h. für einen bestimmten Termin keine Kalenderarbeitszeit verfügbar ist, verwendet LN den Standardkalender. Verwandte Themen Übersicht über die Kalenderfunktionen Einrichten einer Kalenderstruktur Verwenden von Kalendern Leistungsfaktoren Kapazitätsprozentsatz Durchlaufzeiten in Manufacturing |