| # Vorkalkulierte Kapazität in PCS-Projekt verdichten (tipcs4201m000) Mit diesem Programm verdichten Sie den Kapazitätsbedarf jedes Projekts auf der Grundlage einer ausführlichen PCS-Projektvorbereitung, um den verdichteten Kapazitätsbedarf nach Aktivität zu erhalten. Je nach dem Wert im Feld Kritische Kapazität für Planung im Programm Abteilungen (tirou0101m000) wird der Wert MA-Kapazität oder der Wert Maschinenkapazität zur Berechnung des verdichteten Kapazitätsbedarfs verwendet. Während der Verdichtung haben Sie die Möglichkeit, Aktivitäten mit den kundenspezifischen Arbeitsgängen zu verknüpfen. Dies geschieht folgendermaßen: Wenn der Aktivitäts-Code im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) nicht eingetragen wurde oder wenn Sie angegeben haben, dass der Code überschrieben werden kann, sucht LN zunächst nach einer Aktivität, bei der Tätigkeit UND Abteilung mit der Tätigkeit und der Abteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmen. Liegt dieser Aktivitäts-Code nicht vor, sucht LN nach einer Aktivität, bei der die Tätigkeit ODER die Abteilung mit der Tätigkeit oder der Abteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmen. Liegt dieser Aktivitäts-Code nicht vor, sucht LN nach einer Aktivität, bei der die Hauptabteilung mit der Hauptabteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmt. Schließlich meldet LN, wenn der kundenspezifische Arbeitsgang mit keiner Aktivität verknüpft werden kann. Verwandte Themen Netzplantechnik Verwenden der Felder "Von" und "Bis" PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. AGs mit Aktivitäten verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die kundenspezifischen Arbeitsgänge automatisch mit einer Aktivität im Aktivitätsnetz verknüpft. Dies geschieht folgendermaßen: Wenn der Aktivitäts-Code im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) nicht eingetragen wurde oder wenn Sie angegeben haben, dass der Code überschrieben werden kann, sucht LN zunächst nach einer Aktivität, bei der Tätigkeit UND Abteilung mit der Tätigkeit und der Abteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmen. Liegt dieser Aktivitäts-Code nicht vor, sucht LN nach einer Aktivität, bei der die Tätigkeit ODER die Abteilung mit der Tätigkeit oder der Abteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmen. Liegt dieser Aktivitäts-Code nicht vor, sucht LN nach einer Aktivität, bei der die Hauptabteilung mit der Hauptabteilung des kundenspezifischen Arbeitsgangs übereinstimmt. Schließlich meldet LN, wenn der kundenspezifische Arbeitsgang mit keiner Aktivität verknüpft werden kann. Aktivitäten-Code überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die kundenspezifischen Arbeitsgänge, die bereits mit einer Aktivität verknüpft wurden, neu mit einer anderen Aktivität im Aktivitätsnetz verknüpft. Weiter Führt die Verarbeitung mit den von Ihnen ausgewählten Einstellungen durch. |