| # Übersicht Kapazitätsgrobauslastung nach Abteilung (tipcs4560m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Kapazitätsgrobauslastung nach Abteilung an. Abteilung Ein bestimmter Produktionsbereich, der aus einem oder mehreren Mitarbeitern und/oder Maschinen mit übereinstimmenden Fähigkeiten besteht, und der zum Zweck der Kapazitätsbedarfsplanung und genauen Planung als eine Einheit angesehen werden kann. Jahr/Woche Geben Sie die Jahreszahl ein, für die Sie die vorkalkulierte Auslastung der ausgewählten Abteilung darstellen möchten. / Geben Sie die Nummer der Woche ein, für die Sie die vorkalkulierte Auslastung der ausgewählten Abteilung darstellen möchten. PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. Verwandte Themen PCS-Projektarten Aktivität Mit diesem Code wird eine Aktivität in der Netzplanung für ein Projekt gekennzeichnet. Kapazitätsgrobbedarf Der gesamte Kapazitätsbedarf in Mitarbeiterstunden oder Maschinenstunden für die Durchführung einer Aktivität in der betreffenden Woche Reduzierter Kapazitätsbedarf Die global reduzierten Kapazitäten, wie z. B. die Restkapazitäten in Mitarbeiterstunden, die für die Ausführung der Aktivität in der betreffenden Woche erforderlich sind. Die reduzierte Kapazität wird auf der Grundlage der global erforderlichen Kapazität ermittelt und auf der Grundlage des Fertigstellungsgrads reduziert (der normalerweise über die aufgewendete Stundenzahl bestimmt wird). Status Hier wird der aktuelle Fortschritt des Projekts angegeben. Aufgewendete Stunden Die Anzahl der aufgewendeten Stunden in der betreffenden Woche, die im Modul Mitarbeiterdaten verarbeitet wurden. |