| # Verarbeiten von Produktionsaufträgen Wenn ein neuer Produktionsauftrag in das Modul Produktion weitergeleitet oder manuell erstellt wird, werden von LN folgende Aktionen ausgeführt: Die entsprechenden Daten aus den Modulen Stückliste, Arbeitsplan und Werkzeugsbedarfsplanung werden abgerufen. Gehört zum Material auch ein fiktiver Artikel, werden die Materialien und Arbeitsgänge dieses Artikels ebenfalls abgerufen. Die Materialkosten werden vorkalkuliert. Bei der Berechnung der Materialbedarfsmengen werden die Ausschuss- und Gutmengen faktoren berücksichtigt. Bei einem Nacharbeitsauftrag oder einem Produktionsauftrag für einen Artikel mit der Artikelart EK-Artikel wird beim vorkalkulierten Materialbedarf der Artikel selbst eingetragen. Basierend auf dem Arbeitsplan des Artikels werden die für jeden Arbeitsgang benötigten Stunden vorkalkuliert. Arbeitsgänge von fiktiven Artikeln werden dabei ebenfalls berücksichtigt. Ausnahme: Bei einem Nacharbeitsauftrag oder einem Produktionsauftrag für einen EK-Artikel werden die Stunden nicht berechnet. In diesem Fall müssen die Stunden manuell eingegeben werden. Hinweis Ist das Feld Zeitpunkt für das Einfrieren der Voranschläge auf Während Auftragserstellung gesetzt, werden die vorkalkulierten Auftragskosten unverzüglich festgeschrieben und die vorkalkulierten Stückkosten des Endproduktes berechnet. Der Werkzeugbedarf wird berechnet. Die Produktionsaufträge werden geplant. Dabei werden die Start- und Endtermine (und Uhrzeiten) der Arbeitsgänge festgelegt. Eine Ausnahme bilden Nacharbeitsaufträge und Aufträge für Endmontageartikel. Falls zu einem Produktionsauftrag keine Arbeitsgänge vorhanden sind, wird die Planung des Produktionsauftrages anhand der für den Fertigungsartikel festgelegten Durchlaufzeit durchgeführt. Die Kapazitätsauslastung von Abteilungen wird ermittelt. Bei Nacharbeitsaufträgen und Aufträgen für Endmontageartikel erfolgt dieser Schritt jedoch nicht. Die geplanten Bestandsbuchungen im Paket Lagerwirtschaft werden aktualisiert: Reservierungen für Material und geplante Wareneingänge für Produkte werden erfasst. Die Berechnung des geplanten Eingangsdatums für das Endprodukt wird unter Bestimmen von Wareneingangsterminen erläutert. Auftragsbezogene Prüfdaten werden im Paket Qualität erstellt. Ein Workflow wird erstellt. Verwandte Themen Produktionsaufträge Freigeben von Produktionsaufträgen Berechnen von vorkalkulierten Mengen Nacharbeitsaufträge Zuordnen von Material zu Arbeitsgängen Fiktive Artikel Integration von SFC mit dem Paket Lagerwirtschaft Bestimmen von Wareneingangsterminen Integration von SFC mit dem Paket Qualität |