| # PCS-Projektstatus (tipcs2102m000) Mit diesem Programm listen Sie den PCS-Projektstatus auf oder verwalten ihn. Sie können Projektdaten im Unterprogramm und/oder im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) verwalten. Hinweis Projekte der Art Voranschlag werden nicht aufgelistet. PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. Hinweis Projekte der Art Voranschlag werden nicht aufgelistet. Referenz Zeigt die Referenzdaten des Projekts an, beispielsweise die Nummer eines Kunden-VK-Auftrags. Mit der Referenz können Sie nach Projektdaten suchen. PCS-Projektstatus Hier wird der aktuelle Fortschritt des Projekts angegeben. Zulässige Werte Mögliche Werte PCS-Projektphase Hier wird die aktuelle Ausführungsphase des Projekts angegeben. Sie können Projektphasen im Programm PCS-Projektphasen (tipcs2110m000) eingeben. Beginn am Das gewünschte oder geplante Startdatum des Projekts. Dieses Datum wird vom Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) ermittelt oder verwendet. Ein Startdatum können Sie nur in folgenden Fällen eingeben: Die Projektart des Projekts ist "Hauptprojekt" oder "Einzelprojekt". Das Planungsverfahren Vorwärtsplanung wird im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) ausgewählt. Verwandte Themen Netzplantechnik PCS-Projektarten Fertigstellung am Das gewünschte oder geplante Fertigstellungsdatum für das Projekt. Dieses Datum wird vom Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) ermittelt oder verwendet. Ein Fertigstellungsdatum können Sie nur in folgenden Fällen eingeben: Die Projektart des Projekts ist "Hauptprojekt" oder "Einzelprojekt". Das Planungsverfahren Vorwärtsplanung wird im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) ausgewählt. Verwandte Themen Netzplantechnik PCS-Projektarten Suchbegriff Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Verwandte Themen Verwenden von Suchbegriffen PCS-Projektart Eine Methode, Projekte zu kennzeichnen. Es gibt folgende Arten von Projekten: Hauptprojekt: die Projektstruktur besteht aus Teilprojekten. Teilprojekt: Das Projekt ist Teil eines Hauptprojekts. Einzelprojekt: Das Projekt ist ein eigenständiges Projekt und nicht Teil einer Hauptprojekt-/Teilprojektstruktur. PCS-Projektmitarbeiter Die Person, die für die Projektdurchführung verantwortlich ist. Kunde Der Handelspartner, für den das Projekt durchgeführt wird. Hinweis Ermöglicht das schnelle Abrufen von Projektdaten. Endgültig abgeschlossen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Projekt endgültig abgeschlossen und kann nicht mehr geöffnet werden. Hinweis Der Status ändert sich zu "Endgültig abgeschlossen", wenn die Finance-Buchungen für das PCS-Projekt gelöscht werden. |