| # Bewertungsmethode festlegen (EV) (tpptc5511m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Earned-Value-Methoden derjenigen Aktivitäten an, die für die aktuelle Version im zeitbezogenen Budget in Verwendung sind. Die Earned-Value-Methoden (Wertzugewinnmethoden) können Sie mit den folgenden Programmen verwalten: Mit Anfangs-/Endprozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5112s000) Mit maximalem Prozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5113s000) Mit Meilensteinen verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5111s000) Hinweis Da eine von den Versionen abgeleitete Struktur verwendet wird, stammen die Versionsdaten unter Umständen aus einer älteren (der letzten) Version. Verwandte Themen Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens Generieren des geplanten Fortschritts zur Gegenüberstellung mit den Plankosten Bezeichnung Der Projektstatus. Aktuelle Version Die aktuelle Budgetversion. Für diese Version verwalten Sie die Planbeträge für die Aktivitäten. Die aktuelle Version können Sie mit dem Befehl "Aktuelle Modellierungsversion ändern" im Menü Zusatzoptionen ändern. Aktuelle Version Der Versionsstatus. Aktivität Die Aktivität. Version Die Version, in der die sich auf die Earned-Value-Methode (Wertzugewinnmethode) beziehenden Daten der Aktivität gespeichert werden. Dieser Datensatz gilt auch für die aktuelle Version. Wenn das Feld "Version" für eine angezeigte Aktivität keinen Wert enthält, hat die Aktivität keine Earned-Value-Daten. Earned-Value-Methode Das Earned-Value-Konzept der Aktivität. Als Schnittstelle verwendet Die Earned-Value-Methode wird für die Leaf-Knoten der untersten Ebene berechnet. Es werden also nur die Beträge in den Knoten der Struktur für EV verwendet. |