| # Aktivitäten (tppss2500m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Projekt aktivitäten an und verwalten sie. Hinweis Um mehrere Datensätze auszuwählen, halten Sie die Taste Strg gedrückt. Verwandte Themen Verwenden von Strukturen in einem Projekt Verwenden einer Aktivitätenstruktur Verwenden eines Bottom-up-Budgets Verwenden eines Top-down-Budgets Verwenden einer Visualisierung Verwenden von Vorlagen Projekt Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Projekts, für das die Aktivitäten aufgelistet werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Plan Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Plans. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Suchbegriff Der Suchbegriff. Übergeordnete Aktivität Der ausgewählten Aktivität übergeordnetes Element der Aktivitätenstruktur. Aktivitätsart Art der Aktivität. Budgetstatus Der Budgetstatus der Aktivität. Hinweis Wenn Sie einen neuen Status wählen, müssen Sie auch den Status der Budgetpositionen ändern. LN fordert Sie dazu mit dem Programm Budgetstatus im Ist-Budget aktualisieren (tpptc1201s000) auf. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Genehmigungsstatus Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Grund Grund für die Aussetzung der Arbeitsausführung für die Aktivität. Das Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Genehmigungsstatus auf Ausgesetzt gesetzt ist. Fakturierung nach Fortschritt Sie können entscheiden, ob und wie Sie Teilrechnungen für die Aktivität fakturieren möchten. Earned-Value-Methode Die Earned-Value-Methode dient zum Berechnen des geplanten Fortschritts gegenüber Plankosten. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens Verknüpfte Aktivität Wenn die Earned-Value-Methode zugeteilt wurde, können Sie eine Aktivität mit dieser Aktivität verknüpfen. Fertigstellungsgrad Geplanter Fortschritt für die Aktivität - nicht zu verwechseln mit dem Ist-Fortschritt. Wenn Sie mit einem externen Planungsprogramm arbeiten, kann dieses hier den geplanten Fortschritt eintragen. Im Programm Ist-Fortschritt aus Planung generieren (tpppc1240m000) können Sie diesen Wert auf den Ist-Fortschritt übertragen. Zu verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Verrechnungspreis eingeben. Dieser kann nur in einem Projekt verwendet werden, bei dem das Feld Invoice Type im Programm Project (tppdm6100s000) auf Fakturierung nach Fortschritt gesetzt wurde. Kostenüberwachung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie diese Aktivität in Ihre Kostenüberwachung bzw. den Bericht dazu aufnehmen. Ebene des Ist-Fortschritts Die Standardebene, auf der Fortschritt erfasst wird. Kritische Kapazitätsart Im Modul Bedarfsplanung bestimmt die Art der kritischen Kapazität die Kostenart, für die der Fertigstellungsgrad vom Produktionsfortschritt zum zeitbezogenen Fortschritt übertragen wird. Wählen Sie eine Art der kritischen Kapazität, um die Kostenart für den Fertigstellungsgrad auszutauschen. Dies ist erforderlich, weil der Fortschritt im Modul Projektfortschritt mehr Einzelheiten enthalten kann als der Fortschritt der Aktivität. Die Projektüberwachungsart bestimmt, wie dieser Fortschritt ermittelt wird: entweder auf Basis der Elemente oder auf Basis der Aktivitäten. Oberste Aktivität einfügen Fügt eine neue oberste Aktivität ein. Untergeordnetes Objekt hinzufügen Fügt eine untergeordnete Aktivität ein. Aktivitäten drucken Ruft das Programm Aktivitäten drucken (tppss2400m000) zum Drucken eines ausgewählten Bereichs von Aktivitäten auf. Aktivitätenstruktur drucken Startet das Programm Aktivitätenstruktur drucken (tppss2401m000) zum Drucken der gesamten Aktivitätenstruktur eines Auswahlbereichs von Projekten und Plänen. |