| # Prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) In diesem Balkendiagramm werden die BAC-, EAC- und VAC-Werte aller Projekte angezeigt, die einem Projektleiter zugewiesen sind. Abweichung bei Fertigstellung (VAC) = Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) - Budget bei Fertigstellung (BAC). Eine negative Abweichung weist auf eine Kostenüberziehung hin. Eine positive Abweichung bei Fertigstellung weist auf eine Kostenunterschreitung hin. Mithilfe der Umschaltfunktion können Sie den Balken "Abweichung bei Fertigstellung (VAC)" für sämtliche Projekte anzeigen. Wenn der VAC-Wert negativ ist, wird das Ergebnis rot angezeigt. |