| # Einfluss des ATP-Datums Wenn eine ATP-Prüfung erfolgreich durchgeführt wurde, wirkt sich das ATP-Datum auf den frühesten Beginn (EST), geplanten Beginn (PST) , das geplante Ende (PFT), späteste Ende (LFT) und den geplanten Liefertermin (PDD) aus. Die folgende Tabelle zeigt den frühesten Beginn (EST), geplanten Beginn (PST) , das geplante Ende (PFT), späteste Ende (LFT) und den geplanten Liefertermin (PDD) ohne eine ATP-Prüfung:
EST | PST | PDD | PFT | LFT
5-Apr-07 | 7-Apr-07 | 7-Apr-07 | 10-Apr-07 | 11-Apr-07
Wird eine ATP-Prüfung durchgeführt und liegt das ATP-Datum nach dem geplanten Liefertermin, hat das die folgenden Auswirkungen: Der früheste Beginn wird auf das ATP-Datum gesetzt. Das späteste Ende wird um die Anzahl Tage nach hinten verschoben, die die Differenz zwischen frühestem Beginn und neuem frühestem Beginn bilden. Siehe folgende Tabelle:
ATP-Datum | EST | EST neu | PST | PST neu | PDD | PDD neu | PFT | PFT neu | LFT | LFT neu
8-Apr-07 | 5-Apr-07 | 8-Apr-07 | 7-Apr-07 | 8- Apr-07 | 7-Apr-07 | 8-Apr-07 | 10-Apr-07 | 9-Apr-07 | 11-Apr-07 | 14-Apr-07
Wird eine ATP-Prüfung durchgeführt und liegt das ATP-Datum nach dem geplanten Liefertermin und der neue früheste Beginn nach dem geplanten Beginn, hat das die folgenden Auswirkungen: Der früheste Beginn wird auf das ATP-Datum gesetzt. Der geplante Beginn wird auf das ATP-Datum gesetzt. Der geplante Liefertermin wird auf das ATP-Datum gesetzt. Das geplante Ende verschiebt sich um die Anzahl Tage nach hinten, die zwischen geplantem Beginn und neuem geplanten Beginn liegen. Das späteste Ende wird um die Anzahl Tage nach hinten verschoben, die zwischen frühestem Beginn und neuem frühestem Beginn liegen. Siehe folgende Tabelle:
ATP-Datum | EST | EST neu | PST | PST neu | PDD | PDD neu | PFT | PFT neu | LFT | LFT neu
8-Apr-07 | 5-Apr-07 | 8-Apr-07 | 7-Apr-07 | 8- Apr-07 | 7-Apr-07 | 8-Apr-07 | 10-Apr-07 | 11-Apr-07 | 11-Apr-07 | 14-Apr-07
Hinweis Der Liefertermin in der Werkstattauftragsposition wird durch das ATP-Datum ersetzt, wenn eine ATP-Prüfung erfolgreich durchgeführt wurde. Verwandte Themen Frei verfügbarer Bestand (ATP) |