| # Pufferzeit und Planung: Zeit in Stunden, Vorwärtsplanung Beispiel Pufferzeit wird in Stunden angegeben; Planungsverfahren ist Vorwärtsplanung Die Abteilung verfügt über einen Kalender mit 5 Arbeitstagen, Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Für den Produktionsauftrag wird ein Arbeitsgang geplant. Bearbeitungszeit: 2 Stunden. Beginn der Bearbeitung: Dienstag, 10:00 Uhr. Pufferzeit: 12 Stunden.
    Dienstag:
    |  Bearbeitung                           Pufferzeit (5 Stunden)  |
    |-------------------|---------------|--------------------------------------------|
    |8:00             10:00           12:00                          17:00|
                     (Beginn)      (frühestes Fertigstellungsdatum)

    Mittwoch:
    |                      Pufferzeit (7 Stunden)                       |
    |------------------------------------------------------------|---------------|
    |8:00                                              15:00        17:00|
                                        (spätestes Fertigstellungsdatum)
Frühestes Fertigstellungsdatum: Dienstag, 12:00 Uhr Spätestes Fertigstellungsdatum: Mittwoch, 15:00 Uhr |