| # Struktur und Top-Down-Budget generieren (tpptc5210m000) Mit diesem Programm verknüpfen Sie Projektaktivitäten mit einer Top-down-Budgetversion für ein ausgewähltes Projekt. Sie können auch das Aktivitätenbudget in ein zeitbezogenes Budget mit einer Version für das ausgewählte Projekt konvertieren. Die Top-down-Budgetdaten basieren auf dem Aktivitätenbudget. Hinweis Wenn der generierte Budgetbetrag den vorhandenen Budgetversionsbetrag überschreitet, geschieht Folgendes: Der Vertragswert wird mit dem Projektgesamtvertragswert zuzüglich Nachträgen aktualisiert. Wenn der Planbetrag immer noch über dem neuen Vertragswert, sprich dem Projektvertragswert zuzüglich Nachträgen, liegt, wird die Gewinnmarge gekürzt, um den Überschuss auszugleichen. Wenn Sie den Versionsbetrag nicht aktualisieren möchten, können Sie den Prozess abbrechen. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Verwenden der Felder "Von" und "Bis" Projekt Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Projekte. Version Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Budgetversion. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Mit Positionen des Aktivitätenbudgets kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dienen die Beträge der Aktivitätenbudgetpositionen zum Erstellen des Top-down-Budgetversionsbetrags. Bei Überschreitung des Budgetversionsbetrags Wenn der Aktivitätenbudgetbetrag den Budgetversionsbetrag überschreitet, haben Sie folgende Möglichkeiten: Bei Überschreitung des Budgetversionsbetrags Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Aktivitätenbudgetpositionen kopieren markiert ist. Generieren Aktualisiert die Top-down-Struktur und die Budgetdaten für den ausgewählten Bereich. Projektauswahl Ruft das Programm Projektauswahl (tppdm6800m000) auf, in dem Sie einen Bereich von Projekten anhand der definierten Kriterien auswählen können. |