| # Fortschrittsüberwachung Aktivität (tpppc5540m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Fortschrittsüberwachungsbeträge an. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Projekt Der Projektcode. Generierungscode Die erstellten Codes speichern Informationen über die Erstellung von Fortschrittsüberwachungsdaten. Währung Die angezeigte Währung ist eine der Hauswährungen. Bei der Fortschrittsüberwachung kann die Währungsstruktur vierschichtig sein. Wenn Sie ein freies Währungssystem verwenden, können Sie zwischen vier Währungen wechseln. Bei gebundenen Währungssystemen können Sie ebenfalls zwischen den Hauswährungen wechseln. Jedoch wird in diesem Fall der berechnete Betrag nicht als Betrag multipliziert mit der angezeigten Währung angezeigt, sondern über die die Referenzwährung berechnet. Verwandte Themen Währungssysteme Aktivität Der Code der Aktivität. Kostenüberwachungsperiode In diesem Feld wird die Kostenüberwachungsperiode angezeigt. Kostenüberwachungsperiode Die Periode, auf die sich die Beträge beziehen. Geplante Tätigkeiten Der kumulierte Betrag der geplanten Arbeit bis zu der Periode (BCWS). Geleisteter Aufwand Der kumulierte Betrag der ausgeführten Arbeit (BCWP). Ist-Daten Der kumulierte Betrag der tatsächlichen Arbeit. Zeitplanabweichung Die Planabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten (BCWS) Kostenabweichung Die Kostenabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Ist-Werte. Ist-Daten Die Istkosten gegenüber dem Istfortschritt (ACWP). Kostenabweichung Der Betrag der Kostenabweichung. Geplante Tätigkeiten Der Betrag der geplanten Arbeit. Geleisteter Aufwand Der Betrag der durchgeführten Arbeit. Ist-Daten Der Betrag der tatsächlichen Arbeit. Zeitplanabweichung Der Betrag der geplanten Abweichung. Kostenabweichung Der Betrag der Kostenabweichung. Ist-Daten Der Betrag der tatsächlichen Arbeit. Kostenabweichung Die Kostenabweichung. Plankosten bei Fertigstellung (BAC) Der Betrag des zu erwartenden Budgets. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der Betrag des zu erwartenden Gesamtaufwands. Kostenabweichung bei Fertigstellung Der zu erwartende Abweichungsbetrag. Die Abweichung wird wie folgt berechnet: Budget bei Fertigstellung (BAC) abzüglich prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC). |