| # Mit Anfangs-/Endprozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5112s000) Mit diesem Programm verwalten Sie Anfangs- und Endprozentsätze einer ausgewählten Aktivität. Die Aktivität verfügt über eine Earned-Value-Methode für Anfangs- und Endprozentsatz. Hinweis Sie können die Prozentsätze auf Aktivitätenebene festlegen oder nach Kostenart innerhalb der Aktivität. Dabei müssen Sie das Projekt und die Version des zeitbezogenen Budgets der Aktivität angeben. Verwandte Themen Anlegen einer zeitgebundenen Budgetversion Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens Projekt Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Projekts. Projekt Der Status des Projekts. Aktuelle Version In dieser Version können Sie Daten für das Projekt erfassen. Aktivität Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität. Verwandte Themen Aktivität Version Die Version, in der die Daten der Aktivität gespeichert werden. Anfangsprozentsatz Der Startprozentsatz, der bei Beginn der Aktivität freigegeben wird. Endprozentsatz Der Endprozentsatz, der bei Beendigung der Aktivität freigegeben wird. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existiert ein Text, den Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Text" in der Symbolleiste anzeigen können. Anfangs% Material Der Prozentsatz des Materialplankosten, der bei Beginn der Aktivität freigegeben wird. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens End% Material Die Bedeutung dieses Felds hängt von der Earned-Value-Methode ab. EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der Materialplankosten der Aktivität, der dem mit der Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist. EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Materialplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird. EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Material". Dieser wird anhand der Materialplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können. Der Rest wird bei Beendigung der Aktivität freigegeben. Anfangs% Lohnkosten Der Prozentsatz der Lohnplankosten, der bei Beginn der Aktivität freigegeben wird. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens End% Lohnkosten Die Funktion dieses Feldes hängt von der Earned-Value-Methode (Wertzugewinnmethode) ab: Meilenstein: Der Prozentsatz der Lohnplankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist. EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Lohnplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird. Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Lohnkosten". Dieser wird anhand der Lohnplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können. Der Rest wird bei Beendigung der Aktivität freigegeben. Zugeteilt: Der Prozentsatz hängt von der Aktivität ab. Diese Aktivität ist aufgrund der Fortschrittserfassung verknüpft.. Anfangs% Einsatzmittel Der Prozentsatz des Einsatzmittelplankosten der Aktivität, der bei Ausführung der Aktivität freigegeben wird. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens End% Einsatzmittel Die Funktion dieses Feldes hängt von der Earned-Value-Methode (Wertzugewinnmethode) ab: EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der Einsatzmittelplankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist. EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Einsatzmittelplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird. EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Einsatzmittel". Dieser wird anhand der Einsatzmittelplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können. Der Rest wird bei Beendigung der Aktivität freigegeben. Anfangs% Fremdleistung Der Prozentsatz der Fremdleistungsplankosten der Aktivität, der bei Ausführung der Aktivität freigegeben wird. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens End% Fremdleistung Die Funktion dieses Feldes hängt von der Earned-Value-Methode (Wertzugewinnmethode) ab: EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der Fremdleistungsplankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist. EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der Fremdleistungsplankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird. EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Fremdleistung". Dieser wird anhand der Fremdleistungsplankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können. Der Rest wird bei Beendigung der Aktivität freigegeben. Anfangs% Sonstige Kosten Der Prozentsatz der sonstigen Plankosten, der bei Beginn der Aktivität freigegeben wird. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens End% Sonstige Kosten Die Funktion dieses Feldes hängt von der Earned-Value-Methode (Wertzugewinnmethode) ab: EV-Methode "Meilenstein": Der Prozentsatz der sonstigen Plankosten für die Aktivität, der dem mit dieser Aktivität verknüpften Meilenstein zugeordnet ist. EV-Methode "Anfangs- und Endprozentsatz": Der Prozentsatz der sonstigen Plankosten der Aktivität, der beim Start der Aktivität freigegeben wird. EV-Methode "Fertigstellungsprozentsatz oder Schwierigkeitsgrad": Der maximale Prozentsatz für die Kostenart "Sonstige Kosten". Dieser wird anhand der sonstigen Plankosten der Aktivität berechnet und stellt die maximalen Plankosten vor Ausführung (BCWS) dar, die für diese Kostenart bei Ausführung der Aktivität auftreten können. Der Rest wird bei Beendigung der Aktivität freigegeben. |