| # Mögliche Werte Das Planungsverfahren kann für Projekte oder für Produktionsaufträge gelten. Vorwärts Für einen Produktionsauftrag basiert die Planung auf einem festen Anfangsdatum. Ein Liefertermin wird aus der Stückzeit des Auftrags errechnet. Vorwärts Für ein Projekt basiert die Netzplantechnik auf einem festen Anfangsdatum. Beim Start der Planung im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) bestimmt LN den Liefertermin des Projekts mithilfe eines Verfahrens der Vorwärtsplanung. Rückwärts Für einen Produktionsauftrag basiert die Planung auf einem festen Liefertermin. Ein Anfangsdatum wird aus der Stückzeit des Auftrags errechnet. Rückwärts Für ein Projekt basiert die Netzplantechnik auf einem festen Liefertermin. Beim Start der Planung im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) bestimmt LN das Anfangsdatum des Projekts mithilfe eines Verfahrens der Rückwärtsplanung. |