| # Pufferzeit und Planung: Zeit in Tagen, Vorwärtsplanung Beispiel Pufferzeit wird in Tagen angegeben; Planungsverfahren ist Vorwärtsplanung Die Abteilung verfügt über einen Kalender mit 5 Arbeitstagen, Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Für den Produktionsauftrag wird ein Arbeitsgang geplant. Bearbeitungszeit: 2 Stunden. Beginn der Bearbeitung: Dienstag, 10:00 Uhr. Pufferzeit: 2 Tage.
    Dienstag:
    |                     Bearbeitung        Pufferzeit (erster Tag)  |
    |-------------------|---------------|--------------------------------------------|
    |8:00             10:00           12:00                         17:00|
                     (Beginn)      (frühestes Fertigstellungsdatum)

    Mittwoch:
    |                      Pufferzeit (zweiter Tag)                   |
    |--------------------------------------------------------------------------|
    |8:00                                                           17:00|
                                             (spätestes Fertigstellungsdatum)
Frühestes Fertigstellungsdatum: Dienstag, 12:00 Uhr Spätestes Fertigstellungsdatum: Mittwoch, 17:00 Uhr |