| # Plantafel Unter Verwendung der grafischen Plantafel können Sie folgende Informationen auf einer Zeitskala abfragen: Produktionsaufträge Verknüpfte Arbeitsgänge Welche Aufträge in welcher Weise dargestellt werden, hängt ab von den von Ihnen ausgewählten Daten im Programm Daten für Plantafel der Produktionsplanung auswählen (tisfc1121m000) sowie von Ihren Einstellungen für die Plantafel im Programm Plantafelgruppen (tccom5100s000). Grafische Optionen Ändern der Größe der Plantafelbereiche. Die Plantafel besteht aus zwei Bereichen, den Daten auf der linken und dem Diagramm auf der rechten Seite. Die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen besteht aus einer Doppellinie, die Sie mit der Maus verschieben können. Sie können mit den Bildlaufleisten in senkrechter und waagerechter Richtung navigieren. Datei Zum Schließen des Programms klicken Sie auf Schließen. Zum erneuten Aufbauen der Plantafel klicken Sie auf Aktualisieren. Optionen Auswahl Ändern der Datenauswahl durch Aufrufen des Programms Daten für Plantafel der Produktionsplanung auswählen (tisfc1121m000). Einstellungen Ändern der Einstellungen der Plantafelgruppe durch Starten des Programms Plantafelgruppen (tccom5500m000). Einblendefunktion ein-/ausschalten Einblenden (oder Ausblenden) der mit dem aktuellen Auftrag verknüpften Arbeitsgänge. Alle Einblenden ein-/ausschalten Einblenden (oder Ausblenden) der mit allen angezeigten Aufträgen verknüpften Arbeitsgänge. Der Fortschritt eines Arbeitsgangs wird im linken Abschnitt angezeigt. Daten Arbeitsgänge Ruft das Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) auf. Auftrag Ruft das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) auf. So können Sie die Maus einsetzen Durch einen Doppelklick auf einen Auftrag oder Arbeitsgang können Sie die Farbe für den gesamten Auftrag ändern. Wenn Sie die Plantafel aus dem Programm Produktionsplanung per Plantafel (tisfc1120m000) gestartet haben, können Sie einen Arbeitsgang mit der linken Maustaste verschieben und neu planen. Dadurch ändert sich der Wert im Feld Verbleibende Produktionszeit. Hinweis Sie können einen Arbeitsgang vorwärts und rückwärts verschieben, indem Sie den Arbeitsgang auf der Plantafel ziehen. Ob der Starttermin des Produktionsauftrags sich ebenfalls ändert, ist abhängig vom Parameter Anfangstermine von Produktionsaufträgen automatisch aktualisieren im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000). Wenn das Kontrollkästchen Anfangstermine von Produktionsaufträgen automatisch aktualisieren markiert ist, kann sich der Starttermin des Produktionsauftrages ändern, wenn ein Arbeitsgang zeitlich verschoben wird. Das Datum im Feld Geplanter Liefertermin wird im Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) geändert. Das Datum in Gewünschte Lieferung am wird nicht geändert. Wenn das Kontrollkästchen Anfangstermine von Produktionsaufträgen automatisch aktualisieren nicht markiert ist, können folgende Fälle eintreten: Wenn der Arbeitsgang vorwärts verschoben wird, ändert sich der Endtermin des Produktionsauftrages, der Starttermin des Auftrages wird nicht geändert. Wenn der Arbeitsgang nach hinten verschoben wird, so dass er vor dem Starttermin des Produktionsauftrages beginnt und endet, ändert sich der Starttermin des Produktionsauftrages nicht. Verwandte Themen Produktionsaufträge Planen von Produktionsaufträgen in SFC |