| # Ist-Fortschritt pro Nachtrag/Sonstige Kosten (tpppc1187s000) Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Nachtrags und des Kostenobjekts "Sonstige Kosten". Verwenden von Nachträgen Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Projekt Der Code des Projekts. Projekt Der Status des Projekts. Datum Das Datum. Nachtrag Der Nachtragscode. Nachtrag Der Status des Nachtrags. Verwandte Themen Verwenden von Nachträgen Nachtrag Der Status des Nachtrags. Sonstige Kosten Der Code der sonstigen Kosten. Ist-Fortschritt Sonstige Kosten Dieses Feld bestimmt, wie der Fortschritt für die Kostenart "Sonstige Kosten" in der Projektüberwachung erfasst wird. Fertiggemeldet In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld "Fortschritt" 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf "Zu verrechnende Differenzmengen" gesetzt ist. Ist-Fortschritt [%] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf "Ja" gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein. |