| # 按延伸/人工列出的实际进度 (tpppc1182s000) 使用此进程来维护延伸和人工成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理 项目 标识项目的代码 说明 代码说明或名称。 状态 项目的当前状态 日期 日期 合同延伸 合同延伸代码 相关主题 使用延伸 说明 代码说明或名称。 延伸类型 延伸类型 状态 延伸的状态 人工 人工代码 人工实际进度 此字段指明是按成本对象还是按控制代码在项目监控中记录成本类型“人工”的进度。 预算数量 人工成本对象的预算数量 预算数量 单位代码 相关主题 计量单位 报告完成 此字段指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在项目计划中，已预算堆放 100 立方米土方。但实际只需要堆放 80 立方米土方。工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。 实际进度 [%] 选定的成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 如果将项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是，则可以为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果选中了报告完成复选框，上述字段的值不会产生影响。您始终可以输入进度。 如果选中了 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在项目计划中，已预算堆放 100 立方米土方。但您多堆放了 20 立方米。此时，应输入 120%。 实际进度 [数量] 选定的成本对象或控制代码的进度，以数量（完成的单位数量）或时间量表示。 仅当项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果选中了报告完成复选框，上述字段的值不会产生影响。此时，您始终可以输入进度。 如果选中了 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于预算数量的进度数量。 例如，如果已在项目计划中预算堆放 100 立方米土方，但实际多堆放了 20 立方米，则应输入 120%。 如果更改进度数量，Infor ERP 将计算该进度百分比。 |