| # 组合计划项目需求计划 (PRP) 仓单 必须准备计划项目需求计划 (PRP) 采购订单和计划项目需求计划 (PRP) 仓单才可以： 订购货物 租赁设备。 动用分包商 计划项目需求计划 (PRP) 订单来自预算需求，这种订单是可转移到采购或仓储管理子系统的订单建议。 在生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中生成的或人工输入的计划项目需求计划 (PRP) 仓单，首选要使用核准计划 PRP 仓单 (tppss6225m000) 进程来确认。这些确认的项目需求计划 (PRP) 仓单然后会被当做实际订单转移到仓储业务。 在采购中，可以使用混合选项来组合项目需求计划 (PRP) 建议，因而可限制订单数量。仓储业务并不提供混合功能。这样，必须分别处理每个仓单，从而产生一些管理费用。也可以在项目计划和需求模块 (PSS) 中组合项目需求计划 (PRP) 订单。 仅当选中组合订单组框时，才能组合计划项目需求计划 (PRP) 仓单。 仅在以下情况下，才可以将计划项目需求计划 (PRP) 仓单组合为一个仓单： 项目需求计划 (PRP) 仓单的进货方地址类似。 项目需求计划 (PRP) 仓单的供货方地址类似。 计划收货日期在某个特定时期内。 可以按如下方式组合计划项目需求计划 (PRP) 订单： 跨项目 将跨多个项目组合订单。 按项目 将组合单个项目内的订单。 按要素 将按要素组合订单。 按活动 将按活动组合订单。 示例：
项目 | 要素 | 活动
--- | --- | ---
A | X1 | Y1
A | X2 | Y2
A | X2 | Y1
B | X1 | Y1
B | X2 | Y1
下表显示根据转换计划 PRP 仓单 (tppss6235m000) 进程中的设置生成的订单组合和组合订单的数量：
跨项目 | 按项目 | 要素 | 活动 | 生成组合订单的数量 | 订单组合
--- | --- | --- | --- | --- | ---
是 | -- | 否 | 否 | 1 | 所有行都组合在一个订单上
是 | -- | 否 | 是 | 2 | 按 Y1 组合，按 Y2 组合
是 | -- | 是 | 否 | 2 | 按 X1 组合，按 X2 组合
是 | -- | 是 | 是 | 3 | 按 X1-Y1 组合，按 X2-Y2 组合，按 X2-Y1 组合
-- | 是 | 否 | 否 | 2 |
-- | 是 | 否 | 是 | 3 | 按 A-Y1 组合，按 A-Y2 组合，按 B-Y1 组合
-- | 是 | 是 | 否 | 4 | 按 A-X1 组合、按 A-X2 组合、按 B-X1 组合，按 B-X2 组合
-- | 是 | 是 | 是 | 4 | 按 A-X1-Y1 组合、按 A-X2-Y2 组合、按 B-X2-Y1 组合、按 B-X1-Y1 组合，按 B-X2-Y1 组合
相关主题 生成计划项目需求计划 (PRP) 订单 使用计划项目需求计划 (PRP) 仓单 |