| # 提前期偏置 企业计划子系统会偏置提前期来查找订单起始日期和订单结束日期。 如果订单计划期间生成需求，则某特定计划期段中将发生计划订单收货。 此计划收货要求在早期期段中下达该订单，这样制造地点才可以启动生产过程，销售部门才可以发送订货数量，或者供应商才能获知何时装运货物以待运输。 下图显示提前期偏置过程中的关键时间点：
A | 起始日期
B | 结束日期
C | 需求日期
构成计划订单总提前期的提前期组件因订单来源类型（采购、生产或分销）而不同。企业计划子系统根据这些提前期组件计算必须下达计划订单的日期。 这一过程称为提前期偏置。 企业计划子系统执行提前期偏置所需的基本数据包括： 提前期数据：部分提前期组件是通用组件，部分是订单来源特定的组件。 日历：日历决定生产或购买所需货物需要的资源何时可用以及资源的能力。 企业计划子系统在偏置提前期之前，必须将提前期组件从天数换算为小时数。 然后，企业计划子系统才可以将换算出的小时数与相应日历中的可用计划小时数进行比较。 在提前期偏置过程中，企业计划子系统将需求日期作为起始点，并且从该点出发，按固定逆向时序考虑各个提前期组件，以便将时间向后退一段。 企业计划子系统将这段后退时间设置为多大，取决于提前期组件类型以及日历中可用来偏置提前期的可用空间（计划时间）。 此过程会最终促使企业计划子系统回溯到相关供应商必须开始活动以便能够及时交付所需货物的时间点，即订单起始日期。 偏置各个提前期组件时，企业计划子系统使用不同的日历。 Infor ERP 中的日历不仅按照时间顺序表示日期，而且对于每个日期，还包含一个指示以下内容的日进度计划： 某资源在特定日是否可用。 资源可用的确切小时数 资源在特定小时数的能力/效率比率 企业计划子系统选择何种日历来偏置特定的提前期组件取决于执行与提前期组件相关的后勤活动的资源。 如需有关日历的详细信息，请参见帮助主题企业计划子系统中的日历。 企业计划子系统完成特定提前期组件的偏置时，偏置机制会在特定日期的某个时间停止。 自该时间点起，偏置过程会继续偏置订单总提前期的下一个提前期组件，对于该提前期组件，企业计划子系统将切换至执行该提前期组件相关活动的资源所链接的日历。 根据固定提前期计划跨度，企业计划子系统的偏置可以采用比较详细的方式，也可以采用汇总程度较高的方式。 企业计划子系统以详细方式偏置提前期时，对于每种订单类型，它会分别偏置构成总订单提前期的所有提前期组件。 企业计划子系统以汇总程度更高的方式偏置提前期时，它仅偏置订单起始日期和结束日期之间的一个提前期组件。 注意 可以以天数或小时数定义提前期组件。 即使某一天仅有一小时/一秒钟可用，企业计划子系统在提前期计划时也会将该天视为可用。 |