| # 按要素/人工列出的实际进度 (tpppc1122s000) 使用此进程来维护要素和人工成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度 使用进度处理 使用进度结果 项目 项目代码 说明 代码说明或名称。 项目 项目的当前状态 日期 输入此特定项目及其要素或活动的进度的日期 要素 标识要素的代码 说明 代码说明或名称。 状态 要素的工作授权状态 人工 人工代码 如果项目 (tppdm6100s000) 进程中的人工实际进度字段设置为成本对象，则可以选择预算成本对象。 如果该字段设置为控制代码，则可以选择预算成本对象的控制代码。 相关主题 人工 说明 代码说明或名称。 人工实际进度 此字段指明在项目监控中，人工成本类型的进度是按成本对象记录还是按控制代码记录。 预算数量 人工的预算数量 单位 为该成本类型的预算行定义的单位 报告完成 此字段指明是否已将选定成本对象报告为已完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为已完成，如下例所示。 在项目计划中，您预算了 100 立方米的土方。但实际只需要堆放 80 立方米的土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入 80%，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。 实际进度 [%] 选定成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 仅当项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是时，才能为选定成本对象或项目维护此字段。 如果选中报告完成复选框，则上述字段的值不会产生影响。您始终可以输入进度。 如果在 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中选中允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在项目计划中，您预算了 100 立方米的土方。但您又另外堆放了 20 立方米。此时，您需要输入 120%。 实际进度 [数量] 选定成本对象或控制代码的进度，以数量或时间量表示。 |