| # 材料成本预测 (tpppc2116s000) 使用此进程来维护不同物料代码的项目和登记日期组合的成本预测。可以使用这些值来计算控制查询和报告进程中的预测金额。 项目 项目代码 说明 代码说明或名称。 状态 项目状态 登记日期 预测成本差异的日期 要素 要素代码 说明 代码说明或名称。 状态 要素的工作授权状态 活动 标识活动的代码 说明 代码说明或名称。 状态 活动的工作授权状态 物料 物料代码 说明 代码说明或名称。 成本构成 成本构成是由具有特定特征的一些成本对象组成的集合。成本构成不依赖于成本类型，因此，举例来说可以通过另一个分帐来监控某个项目。例如，当适用成本对象已链接至成本构成“电气”工作时，与电气工作（如电缆和安装工作）有关的所有成本都是可见的。 说明 代码说明或名称。 预测数量 预测成本差异所基于的数量 单位 表示数量的计量单位 成本价格 货币代码 成本价格 每个单位的成本价格 如果更改此字段的值，Infor ERP 将重新计算“成本金额”字段的值。 成本金额 成本预测的金额 成本金额 本币。单击“切换货币种类”可查看以其它本币表示的金额。 成本金额 以本币表示的金额。单击“切换货币种类”可查看以其它本币表示的金额。 汇率/货币因子 将事务处理货币转换为所显示的本币时所采用的货币汇率 汇率/货币因子 货币因子 文本 如果选中此复选框，会显示备注。 估计额外成本 此处输入的金额是超出当前预算的估计额外成本。 注意 如果主导预测方法不是估计额外成本 (EEC)，此字段将显示 0 并且不能使用估计额外成本 (EEC)。 完成前尚需成本的估算 完成活动或项目所需的预期额外成本。 注意 如果主导预测方法不是完成前尚需成本的估算 (ETC) 或完成时估算成本 (EAC)，此字段将显示 0 并且不能使用完成前尚需成本的估算 (ETC)。 完成时成本估算 可以使用完成时估算成本值来确定项目结束时的成本。 注意 如果主导预测方法不是完成前尚需成本的估算 (ETC) 或完成时估算成本 (EAC)，此字段将显示 0 并且不能使用完成时估算成本 (EAC)。 预算 合计预算金额 完成预算 已执行工作的金额 实际进度 进度百分比 实际成本 花费的实际金额 差异 项目的结果金额 预测差异 项目的预测结果金额 读取物料的默认成本价格 读取物料的默认成本价格数据。 打印按成本对象列出的成本预测 启动打印按成本对象列出的成本预测 (tpppc2416m000) 进程，该进程可以打印预测的最终结果。 |