| # 按完成百分比法 选择此方法以根据项目/合同延伸的完成百分比来确认收益。 参考合同完成阶段而进行的收益确认通常称作完成百分比法。 合同收益在工作进行的会计期间的收益报表中确认为收益。 何时使用此方法 此方法用于合同类型设置为固定价格的项目，以及无硬件交付物的项目。示例：工程和开发项目。 计算确认收益 确认收益 = 完成百分比 x 合同金额 合同金额是各个业务伙伴合同子金额之和。可以人工输入完成百分比，也可以单击完成百分比来获取计算值。 ERP 使用以下公式计算百分比： 完成百分比 = 成本（已发生）/完成时估算成本 注意：对于合同延伸，必须人工输入完成百分比，因为没有为合同延伸定义完成时估算成本 (EAC)。 收益确认级别： 项目 合同延伸 约束条件 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的预测方法设置为“完成前尚需成本的估算”或“完成时估算成本”。 必须执行建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程以检索最新汇总成本（对于项目和合同延伸），系统根据该汇总成本确定完成百分比。 相关主题 收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) |