| # 使用活动结构 活动结构是一个分级结构，通常用于将项目分解为分时段的活动。 活动结构通过引用其顶层活动来定义。活动分级结构包括显示在顶层活动下方的所有活动。可以在项目 (tppdm6500m000) 进程中定义顶层活动。要更改顶层活动，请使用活动概览 (tppss2500m100) 进程中的适当的菜单。 使用活动 (tppss2100m000) 进程可创建和维护活动。通过指定每个所定义活动的父级，可以细分活动的分级结构。在活动分级结构中，可以将单个活动定义为： 工作分解结构要素 项目成本科目 工作包 计划包 使用里程碑 (tppss2101m000) 进程可创建和维护里程碑。里程碑可链接至活动，如果某活动具有里程碑型挣值法，使用里程碑可根据版本执行分时段预算。里程碑还可以提供有关定制物料的进度反馈，这些物料是在制造管理子系统中使用项目控制模块 (PCS) 项目生成的。此外，里程碑还会触发对分期付款开票。 使用活动基线 (tppss2120m000) 进程，可以创建和维护活动的基线（快照），请参见在项目中使用基线。 注意 工作分解结构要素是工作分解结构的组成部分，它可位于活动结构顶层。在工作分解结构 (WBS) 中定义项目范围。在活动结构的较低层，可以使用项目成本科目、计划包和/或工作包来定义确定该范围所需的实际工作。 相关主题 使用已分配金额 |