| # 人工成本预测 (tpppc2136s000) 使用此进程来维护不同人工代码的项目和登记日期组合的成本预测。可以使用这些值来计算控制查询和报告进程中的预测金额。 注意 对于成本对象和要素/活动的组合而言，所有金额都有效。 相关主题 登记成本预测 项目 项目代码 说明 代码说明或名称。 状态 项目状态 登记日期 成本预测偏差的输入日期 要素 要素代码 说明 代码说明或名称。 状态 要素的工作授权状态 活动 活动代码 说明 代码说明或名称。 状态 活动的工作授权状态 人工 人工代码 说明 代码说明或名称。 成本构成 成本构成代码 说明 代码说明或名称。 工作类型 计时人工类型代码。如果更改了此字段的值，系统将根据新的附加费百分比重新计算成本费率。 计算公式为：成本费率 = 原有成本费率 * (1 + 附加费百分比)。 说明 代码说明或名称。 预测工时 预测成本偏差的工时 成本费率 成本费率货币 成本费率 成本费率代码 成本金额 合计人工成本。如果更改了生成的成本金额，系统将自动调整单位成本费率。 成本金额 本币。单击“切换货币种类”可查看以其它本币表示的金额。 成本金额 以本币表示的成本金额 汇率/货币因子 属于所显示汇率的汇率 汇率/货币因子 ERP LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 文本 如果选中此复选框，会显示备注。 估计额外成本 此处输入的金额是超出当前预算的估计额外成本。 注意 如果主导预测方法不是估计额外成本 (EEC)，此字段将显示 0 并且不能使用估计额外成本 (EEC)。 完成前尚需成本的估算 完成活动或项目所需的预期额外成本 注意 如果主导预测方法不是完成前尚需成本的估算 (ETC) 或完成时估算成本 (EAC)，此字段将显示 0 并且不能使用完成前尚需成本的估算 (EAC)。 完成时成本估算 可以使用完成时估算成本值来确定项目结束时的成本。 注意 如果主导预测方法不是完成前尚需成本的估算 (ETC) 或完成时估算成本 (EAC)，此字段将显示 0 并且不能使用完成时估算成本 (EAC)。 预算 为要素或活动预算的人工合计预算金额 完成预算 预算允许的成本 实际进度 进度百分比 实际成本 实际人工成本 差异 项目结果 预测差异 预测项目结果 读取默认成本费率 使用此功能可以将物料的默认成本费率读到显示的记录中。 打印按成本对象列出的成本预测 启动打印按成本对象列出的成本预测 (tpppc2416m000) 进程，通过该进程可打印最终结果的预测。 |