| # 按延伸生成实际进度主数据 (tpppc1170m000) 使用此进程来为以下进程创建主进度数据，例如延伸的项目和日期： 按延伸/材料列出的实际进度 (tpppc1180s000) 按延伸/人工列出的实际进度 (tpppc1182s000) 按延伸/设备列出的实际进度 (tpppc1184s000) 按延伸/分包列出的实际进度 (tpppc1186s000) 按延伸/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1187s000) 使用此进程后，无需再在上述进程中输入主数据。 仅当项目和延伸都满足以下条件时，才能生成主数据。项目条件： 项目状态为活动。 项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是。 延伸条件： 延伸状态为实际或最终。 合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中的实际进度登记字段设置为延伸/控制代码。 根据项目 (tppdm6100s000) 进程中字段的值，系统将在成本对象代码层或成本控制代码层维护进度。 实际进度日期 必须为其生成进度数据的日期 物料 如果选中此复选框，将为物料成本对象生成进度。 人工 如果选中此复选框，将为人工成本对象生成进度。 设备 如果选中此复选框，将为设备成本对象生成进度。 分包 如果选中此复选框，将为分包成本对象生成进度。 杂项成本 如果选中此复选框，将为杂项成本对象生成进度。 采用先前数据 如果选中此复选框，新生成的行将采用“进度日期”字段中的进度。 包括最终结果 如果选中此复选框，系统将生成主行，且与项目 (tppdm6100s000) 进程中项目或成本对象的登记进度字段的值无关。 删除现有数据 如果选中此复选框，为现有行新生成的进度将替代原来为这些行生成的控制数据进度。保留的进度是新进度。 如果清除此复选框，Infor ERP 在此处生成新进度时，会将生成控制数据后删除的那些行完整保留于历史记录中。对于已生成新进度的行，将更新原有行。 包括完成项 如果选中此复选框，系统将生成主数据，且与以下进程中报告完成复选框的值无关。 按延伸/材料列出的实际进度 (tpppc1180s000) 按延伸/人工列出的实际进度 (tpppc1182s000) 按延伸/设备列出的实际进度 (tpppc1184s000) 按延伸/分包列出的实际进度 (tpppc1186s000) 按延伸/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1187s000) |