| # 按项目/材料列出的成本控制 (tpppc4513m000) 使用此进程可监控所执行的项目。可以在项目/材料控制代码层汇总实际成本控制。 此进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 注意 如果通过推进方式启动了此进程，则只能查找并选择记录。 在概览/维护进程中维护记录 相关主题 ERP LN 计算完成成本的方式 使用控制查询和报表 项目 项目代码。 币种 概览进程中的默认货币是项目货币。在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。 币种 货币或货币说明 生成时间 当前项目成本控制的建立日期。此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。 材料控制代码 这是公用的父成本对象层，它位于特殊成本对象之上。 控制代码用于控制目的。要进行分析，您可以将相同成本类型的多个成本对象归在一个控制代码下。如果使用某个成本对象对一组成本对象进行分类，该成本对象可以是其自身的控制代码。在一个树中不能有多个控制代码。这适用于已冻结的自下而上预算。 总预算 控制数据中显示的预算金额。控制数据中显示的预算金额。 完成成本 截至目前所允许的成本/数量（挣值）。计算完成成本的公式如下：实际进度乘以预算。 注意 有关此计算的例外，请参见：ERP LN 计算完成成本的方式。 含承付款 实际成本 （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期） 含承付款的差异成本（数量） 该结果按以下公式计算：结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）- 承付款（本期） 不含承付款的 实际成本 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款） 不含承付款的 差异成本（数量） 不含承付款的结果值计算方式如下：完成成本（本期） - 实际成本（本期） 预算数量 控制数据中显示的预算金额。 完成数量 截至目前所允许的成本/数量（挣值）。计算完成成本的公式如下：实际进度乘以预算。 含承付款的 实际数量 （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期） 含承付款的差异成本（数量） 该结果按以下公式计算：结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）- 承付款（本期） 不含承付款的 实际数量 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 不含承付款的 差异成本（数量） 不含承付款的结果金额 当前期段 实际成本控制期所在的年度 / 用于实际成本控制的期段 含承付款 实际成本 含承付款的实际金额 含承付款 完成成本 当前期段内可能发生的成本 含承付款的差异成本（数量） （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期） 不含承付款的 实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款） 不含承付款 完成成本 不含承付款的允许成本 不含承付款的 差异成本（数量） 不含承付款的结果金额 含承付款的 实际数量 含承付款的实际金额 含承付款 完成数量 当前期段内可以生产的数量 含承付款的差异成本（数量） 含承付款的结果金额 不含承付款的 实际数量 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 不含承付款 完成数量 不含承付款的允许数量 不含承付款的 差异成本（数量） 不含承付款的结果金额 实际成本 实际金额。 差异 结果金额 预测成本 预测成本 完成时的 差异成本（数量） 预测的最终结果 预测数量 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外数量预测 完成时的 差异成本（数量） 预测的最终结果 |