| # 按要素/成本类型列出的实际进度 (tpppc1129s000) 使用此进程来在成本类型层上维护要素进度。 注意 如果未选中报告完成复选框，此值不会产生任何影响。 如果在 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中选中允许实际进度 > 100% 复选框，则可以在实际进度 [%] 字段中输入大于 100% 的值。 相关主题 使用进度处理 项目 标识项目的代码 说明 代码说明或名称。 状态 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。 日期 将为其生成预测的日期 序号 序号代码 要素 要素代码 说明 代码说明或名称。 状态 要素的工作授权状态 报告完成 此字段指明是否已将选定成本对象报告为已完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为已完成，如下例所示。 在项目计划中，您预算了 100 立方米的土方。但实际只需要堆放 80 立方米的土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入 80%，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。 实际进度 [%] 对于所有成本类型，以总预算数量或时间的百分比表示的进度。当所有成本类型都按同一进度百分比更新时，可以使用此字段。如果任何成本类型的进度百分比发生变化，则该进度百分比字段将设置为 0。 材料 物料成本对象的进度百分比 人工 人工成本对象的进度百分比 设备 设备成本对象的进度百分比 分包 分包成本对象的进度百分比 杂项成本 杂项成本对象的进度百分比 打印要素实际进度表 启动打印要素实际进度表 (tpppc1450m000) 进程，通过该进程可打印显示要素进度详细资料的表格。 打印按要素列出的实际进度表 启动打印按要素列出的实际进度表 (tpppc1428m000) 进程，通过该进程可打印显示要素历史记录进度详细资料的表格。 |