| # 创建项目 在使用模板或使用项目 (tppdm6100s000) 进程创建项目之前，请定义参数。 在假定已输入所有必需公用数据的情况下，填写要用于项目的项目数据管理进程。 在通用项目 (tcmcs0552m000) 进程中定义一个通用项目，以确保项目控制模块 (PCS) 项目不会使用相同的代码，然后为项目选择一个代码。请查阅进程帮助和字段帮助，以正确输入项目字段值。如果要定义项目，请注意以下字段为必填项： 项目地址码 在美国，如果使用项目第三方税务软件，必须填写此代码。此地址还用作已订购物料、设备和分包的交货地址。 企业单元 输入此项目所属的企业单元。 分级结构类型 选择以下类型之一：主项目、单个项目或子项目。如果使用子项目类型并输入主项目代码，可以输入与子项目有关的成本和预算，并将它们汇总到主项目。 组织分解结构 组织分解结构只能与活动结构结合使用。 合同类型 必须为固定价格合同或成本加成合同。 发票类型 必须为单位费率、成本加成、进度发票或分期付款。 内部项目 如果选中此复选框，则表示项目将为内部项目。内部项目不承担面向业务伙伴的合同义务，其成本将记录到损益科目中。通过选中内部项目复选框和资本项目复选框，可以在简单内部项目后面创建一个资本项目。资本项目是一个内部项目，在项目完成后，系统会在资产负债表上将资本项目作为固定资产对其进行资本化。 示例 员工培训计划是一个普通内部项目。 为某个新产品线构建生产设施则属于资本项目。 合同执行 为主承包选择此选项的原因之一是可以使用荷兰 WKA 法。 暂扣款百分比 客户从为项目支付的金额中预扣的合同金额百分比。这样可以保证所有活动都得以执行，并且合同义务得以履行。暂扣款金额将在项目活动圆满完成后支付。 优先供应仓库 在项目需求计划 (PRP) 期间从中订购物料的仓库。如果优先供应仓库中物料库存不足，您可以使用其它普通仓库。普通仓库大部分都距现场最近。货物将从优先供应仓库发送至项目仓库或项目。 预算依据要素或活动 决定主导预算。 控制依据要素或活动 控制预算是处于冻结状态的项目预算。可决定成本控制、进度控制、预测和项目需求计划是针对要素还是针对活动。如果选择要素项目控制，则不能将活动预算链接至要素，并且不能计划活动。 保存项目并在适当的菜单中选择项目成本控制层。如果只想监控其中一种成本层，请清除所有其它成本控制层。保存并关闭该进程。如果使用了此合同类型的项目，请选择项目 (tppdm6500m000) 进程中适当的菜单上的项目 - 业务伙伴。输入要在项目中使用的业务伙伴，然后输入合同金额。如果因为不想使用在项目 (tppdm6100s000) 进程中输入的默认项目成本帐号/工作包，而要在稍后更改活动结构的顶层活动，您可以在活动 (tppss2100m000) 进程中执行此操作。转到适当的菜单，选择插入顶层活动命令。 项目状态 输入所有项目数据（包括要素和/或活动结构）后，项目状态将变为自由。输入这些数据后，必须将状态设置为活动，以便能够处理这些项目数据： 登记成本。 冻结预算。 订购产品和服务。 登记工时。 登记进度。 转到项目 (tppdm6500m000) 进程，在适当的菜单中选择项目状态。然后，在项目状态 (tppdm6107s000) 进程中，将状态更改为活动。 创建项目后，下一个逻辑步骤是执行以下操作： 在项目中使用结构 相关主题 使用参数和默认值 在项目中使用货币 使用要素 |