| # 在车间管理模块 (SFC) 中计划生产订单 注意 本主题提供车间层计划生产订单的概览。但是不包含装配线生产订单。 生产订单可以从各种生产订单的来源进入车间管理模块，这些生产订单来源包括： 企业计划子系统 仓储业务 配置器 您还可以在生产订单 (tisfc0501m000) 进程中人工创建生产订单。 注意 由配置器生成的订单通常只用于装配线，但可以使用本主题中介绍的进程，按装配线方式对在非装配线工作中心执行的计划工序进行调整。这些被认为是后处理工序。例如，您可以用这些工序为需要额外特性的用户定制产品。 但是，您或许要在车间修改这些订单的计划，例如，处理延迟订单时，或者处理因客户最终产品需求而提高优先级的订单时。 概览进程 周利用率 (tisfc1502m000) 进程提供每周计划使用能力的概览，其中包括： 计划订单 订单的工作中心和工序 订单的计划数量 完成订单的估计生产时间 如果已经选中车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的日利用率更新方式复选框，则可以使用日利用率 (tisfc1503m000) 进程提供与上面的进程相似的信息。 还可以同样在下列进程中查看按周或日列出的工作中心或机器的概览： 按周列出的工作中心利用率 (tisfc1501m000) 按日列出的工作中心利用率 (tisfc1506m000) 按周列出的机器利用率 (tisfc1504m000) 按日列出的机器利用率 (tisfc1505m000) 编辑车间计划 生产订单上可以有一道或多道计划工序。可以在按订单列出的工序关系 (tisfc1102m000) 进程中更改工序执行顺序。可以使用生产计划 (tisfc0110m000) 进程，通过更改分配当前工序的下道工序和任务来修改一道工序的网络工艺流程。 若要一起更改多个生产订单上未完成工序的日期，请使用移动生产计划 (tisfc1202m000) 进程。请选择尚未完成的最早工序，调整其工序启动日期。ERP LN 会根据所做更改调整该生产订单上其它工序的日期和所选其它生产订单上的日期。 如果要更改单道工序的日期，请使用生产计划 (tisfc0110m000) 进程。可以更改多个变量，包括： 工序启动日期（如果更改了此日期，ERP LN 会更新工序的其它日期） 生产周期 [分钟]和准备时间 （平均） 生产率时间单位 还可以通过在按计划板列出的生产计划 (tisfc1120m000) 进程中启动图形计划板来调整工序启动日期。这样使用鼠标拖动表示工序的图形就可以重新制定工序的计划。在按计划板列出的机器计划 (tisfc1140m000) 进程中可以查看机器计划的图形表示，在按计划板列出的工作中心计划 (tisfc1130m000) 进程中可以查看工作中心计划的图形表示。 如果发现废品率或产出率与预期的不同，您还可以在生产计划 (tisfc0110m000) 进程中进行修改，ERP LN 会根据您的更改内容修改计划数量。 更改物料清单 (BOM) 或工艺流程后，需要使用重新处理生产订单 (tisfc1203m000) 进程来根据所做更改生成新的生产订单。 相关主题 生产订单的功能概览 生产订单的来源 废品率和产出率 网络工艺流程 计划板 |