| # 使用计划项目需求计划 (PRP) 仓单 计划仓单是基于计划预算和计划起始日期的建议订单。可以使用生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中生成的订单，也可以在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中人工输入这些订单。可以输入或确认计划仓单以在任何仓库中保留库存。如果仓单是针对定制物料的，制造管理子系统会生成仓单并将其存储在仓库中。 材料的计划订单并不是最终订单。如果交货日期或预算更改，可以在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中维护订单。使用此进程，可以人工输入这些订单，并将这些订单从仓库更改至项目或从项目更改至仓库。 对于交付物，根据项目交付物 (tppdm7100m000) 进程建议使用计划仓单。可以使用生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中生成的订单，也可以在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中人工输入这些订单。可以创建订单以执行这些任务： 直接装运交付物给业务伙伴。 通过仓库装运交付物给业务伙伴。 转移交付物至另一个仓库。 确认计划仓单 必须对计划仓单进行确认以将其更改为实际订单。确认意味着订单已核准，可以由适当人员进行转移。使用以下三种方法可以确认订单行： 在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中人工确认 在核准计划 PRP 仓单 (tppss6225m000) 进程中全局确认 在生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中确认并转移 转移计划仓单 在转换计划 PRP 仓单 (tppss6235m000) 进程中，可以将已确认仓单转移至仓储业务。下达转移订单以将库存分配至项目。 将计划仓单更改为计划采购订单 可以在转换仓单为计划 PRP 采购订单 (tppss6215m000) 进程中将计划仓单更改为计划采购订单。如果不同地点的仓库间转移成本高于直接向项目订货的成本，则使用此进程来采购物料，而不是消耗现有库存中的物料。在这种情况下，必须采购这些项目物料，而不是从仓库供给订货。 相关主题 生成计划项目需求计划 (PRP) 订单 使用重排进度计划消息 |