| # 计划订单的能力消耗 使用此进程可 按 资源 或按 计划订单 列出 能力消耗 。对于每道工序， ERP LN 均会在单独的行中显示其能力消耗。因此，如果某计划物料需要将一种资源用于两个不同的工序，则会显示两个订单行。 在此详细进程中，您可以查找每个订单行的提前期和通用设置。 可以采用下列三种方式列出能力数据： 按 资源 ，按日期顺序（默认）。 按资源/订单编号组合，按工序进行排序。 按订单编号，按工序进行排序。 如果按资源列出能力数据， ERP LN 会显示需要资源能力的所有计划订单。您可以双击特定订单来查看该订单对资源能力需求的详细资料。如果要更广泛地了解特定资源的能力需求，请在 适当的 菜单中选择 资源 选项，然后选择 查看资源订单计划 选项。 ERP LN 随后会启动 资源订单计划 (cprrp0530m000) 进程， ERP LN 可以在该进程中显示某个可定义时段内需要资源能力的所有订单。 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 注意 如果运行 生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程或 确认计划订单 (cprrp1200m000) 进程，系统将更新当前进程中的数据。对于每个计划订单，系统仅在订单物料的 固定提前期计划跨度 和资源存储时间跨度内生成能力消耗。 注意 计划订单的能力消耗 (cprrp2100m000) 进程中不包含有关 关键能力需求 的数据，而只包含计划订单的能力消耗。 ERP LN 将有关关键能力需求的数据存储在 关键能力需求 (cprmp3560m000) 进程中，在该进程中，这些数据将用作 资源主计划 的输入。 相关主题 资源需求计划 (RRP) 运行 - 概览 资源需求计划 (RRP) 运行 - 一种物料的基本计算 使用概览进程 方案 整体计划解决方案的标识。 每种方案都代表一个整体计划解决方案，包括物料和资源计划的特定设置。可以使用方案来分析和比较各种计划选项，并找到最佳计划解决方案。例如，可以变化需求预测或供应源分配策略。 其中一个方案将成为实际方案，它符合实际计划情况。只能将来自实际方案的计划订单和生产计划转移至 ERP LN 的执行层。 相关主题 企业计划子系统中的方案 方案 此方案为 实际方案 。 计划层 分级计划结构中的层。 在较高计划层上制定计划时，这些计划是通用的、不太详细的计划。 示例 计划层 1 是最高计划层；编号越高，计划层越低。 相关主题 计划层和产品系列 订单类型 要显示其资源能力消耗的订单类型 计划订单 计划订单 编号 位置编号 订单行的标识号 计划物料 需要资源能力的已订购 计划物料 工序 需要资源能力的 工序 计划投入数量 ERP LN 实际为生产计划的数量。 工序 的 计划投入数量 可以大于此工序的 计划产出数量 ，以包含由于 废品 和 产出率 而造成的材料损失。废品数量和产出率百分比是在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义的。 计划产出数量 此工序将产出的主物料的数量。 ERP LN 会考虑到 废品 和 产出率 。 订货数量 计划订单中订单行的订货数量总和 能力消耗（小时） 已订购物料数量的 平均准备时间 和合计循环时间的总和，以小时为单位。 人员生产能力 生产计划生产数量所需的人员能力，以小时为单位。 ERP LN 通过将 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程的 生产占用的人员 的值乘上 生产周期 字段的值，来计算此字段的值。 机器生产能力 生产计划生产数量所需的机器能力，以小时为单位。 ERP LN 通过将 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程的 占用的机器 的值乘上 生产周期 字段的值，来计算此字段的值。 生产周期 生产计划生产数量所需的资源能力 ERP LN 通过将 计划投入数量 字段的值乘上 循环时间 字段的值，来计算生产周期。 平均准备时间 在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义的工序的 平均准备时间 固定准备时间 在工序可以开始之前调整机器所需的时间。此时间与工序顺序无关。 循环时间 生产单个物料的 生产周期 队列 指定工序的 排队时间 排队时间的时间单位 ERP LN 用来表示排队时间的 时间单位 固定期间 如果选中此复选框， 则表示 生产周期 具有 固定期间 。 等候 完成工序之后以及将订单移到下一道工序之前，在工作中心保留订单的时间长度。 ERP LN 不会根据特定日历来计划等待时间，而是根据一周 7 天、一天 24 小时的时间表来计划等待时间。 一个典型示例是喷漆应用后干燥所需的时间。 等候时间的时间单位 ERP LN 用来表示等候时间的 时间单位 。 移动 工序结束时的 移动时间 资源 ERP LN 显示其能力消耗的 资源 机器 需要其能力的 资源 中的机器 转移批次大小 在可以开始下道工序之前某道工序必须完成的物料数量。即使某道工序尚未完成生产订单中的所有物料，您仍然可以针对已完成的物料开始下道工序。 此处的转移批次数量概念替换了以前使用的工序重叠百分比概念。 废品数量 固定数量的不可用物料，例如，不合格组件，或者下料或锯料工序中损失的材料。必须增加总材料需求以解决预期的废品问题。 产出率类型 确定产出率小于 100% 时，生产中出现损失产品的状况。 下面提供了两种产出率类型： 离散 生产中因拒收产品而损失产品。 连续 损失产品完全消失，例如，由于蒸发等原因而消失。 产出率百分比 某个过程的可用产出与其投入的比值，用百分比表示。 示例 1 灯泡生产的某个特定过程的产出率为 98%。因此，每生产 100 只灯泡平均有 98 只灯泡是合格品。其余灯泡为不合格品，因此这些灯泡会被拒收。 示例 2 需要将钢丝拧在一起以生产钢缆。由于扭曲，钢缆的长度要比所用钢丝的长度短 10%。因此，其产出率为 90%。 队列 需要此材料以便能够按时开始生产的日期和时间 生产/计划起始时间 工序 的起始时间 如果模拟某个订单计划， ERP LN 会通过后退式计划确定工序的起始时间和结束时间。 ERP LN 会根据计划物料的额外提前期、安全时间和工艺流程制定后退式计划。 ERP LN 将从计划订单的需求日期开始制定后退式计划。 ERP LN 会首先计算 安全时间 和 额外提前期 的总和。结果用天数表示。 经过上述计算后， ERP LN 将该日期（即需求日期之前的计算天数）当作订单的结束日期。 ERP LN 将根据该结束日期和工艺流程采用后退方式计划工序的起始时间和结束时间。最后一道计划工序必须在订单的结束日期准备就绪。 起始时间和结束时间之间的期段长度等于准备时间和生产时间的总和。 ERP LN 从 物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中检索计划物料的额外提前期，从 物料订货数据 (tcibd2100s000) 进程中检索计划物料的 安全时间 。 注意 可以在 计划订单 (cprrp1100m000) 进程的 计划编制方法 字段中人工更改计划订单的方法。 相关主题 重新计划订单 计划结束日期 工序 的结束时间 如果模拟某个订单计划， ERP LN 会通过后退式计划确定工序的起始时间和结束时间。 ERP LN 会根据计划物料的额外提前期、安全时间和工艺流程制定后退式计划。 ERP LN 将从计划订单的需求日期开始制定后退式计划。 ERP LN 会首先计算 安全时间 和 额外提前期 的总和。结果用天数表示。 经过上述计算后， ERP LN 将该日期（即需求日期之前的计算天数）当作订单的结束日期。 ERP LN 将从该结束日期根据工艺流程采用后退方式计划工序的起始时间和结束时间。最后一道计划工序必须在订单的结束日期准备就绪。 起始时间和结束时间之间的期段长度等于准备时间和生产时间的总和。 ERP LN 从 物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中检索计划物料的额外提前期，从 物料订货数据 (tcibd2100s000) 进程中检索计划物料的 安全时间 。 注意 可以在 计划订单 (cprrp1100m000) 进程的 计划编制方法 字段中人工更改计划订单的方法。请参见 重新计划订单 。 起始队列（下道工序） 下道工序最早起始日期的确切日期和时间 ERP LN 通过将 等候 字段和 移动 字段的值与 等候起始日期 字段的值相加，从而计算出队列起始日期和时间。 材料仓库 只有当订单由计划员计划时，才会使用此字段。在这种情况下， ERP LN 会显示计划员用于选择材料的仓库。 机器 如果选中此复选框， 计划订单需要其能力的 资源 会使用机器能力来制定计划。 如果清除此复选框， 计划订单需要其能力的资源会使用人员能力来制定计划。 ERP LN 决定使用机器能力还是使用人员能力将取决于您是否在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程的 占用的机器 字段中指定了值。如果指定了值， ERP LN 会使用机器数量进行计划。 如果未指定机器数量， ERP LN 会根据您在 准备工作占用的人员 字段和 生产占用的人员 字段中指定的值来计划能力。 计划订单 启动 计划订单 (cprrp1100m000) 进程。 打印按计划订单列出的计划能力消耗 启动 打印按计划订单列出的计划能力消耗 (cprrp2400m000) 进程。 打印按资源列出的计划能力消耗 启动 打印按资源列出的计划能力消耗 (cprrp2401m000) 进程。 打印资源主计划 启动 打印资源主计划 (cprmp3410m000) 进程。 关键能力需求 启动 关键能力需求 (cprmp3560m000) 进程。 能力 CTP 储备 启动 能力 CTP 储备 (cprmp5520m000) 进程。 工作中心利用率 启动 按日列出的工作中心利用率 (tisfc1506m000) 进程。 资源主计划 启动 资源主计划 (cprmp3501m000) 进程。 日历工时 启动 日历工时 (tcccp0120m000) 进程。 按方案列出的日历可用性 启动 按方案列出的日历可用性 (cprpd4160m000) 进程。 资源主计划图表 启动 资源主计划图表 (cprmp3703m000) 进程。 资源信号 启动 资源信号 (cprao1130m000) 进程。 绩效指标 启动 绩效指标 (cprao2201s000) 进程。 计划订单 启动 计划订单 (cprrp1100m000) 进程。 |