| # 如何使用计划项目需求计划 (PRP) 采购订单 可以在采购中创建和控制计划采购订单、采购计划和征求报价单。 在生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中生成计划订单，或在计划 PRP 采购订单 (tppss6810m000) 进程中人工维护（确定计划）这些订单。 材料、设备和分包（标准和项目成本对象）可以具有计划订单。设备和分包始终是采购订单。 可以在核准计划 PRP 采购订单 (tppss6220m000) 进程中确认所选择的计划项目需求计划 (PRP) 采购订单。确认选择后，可以将该订单转移至采购并创建实际采购订单。确认意味着订单已通过核准，经授权的人员或项目经理可以转移该订单。 通过转换计划 PRP 采购订单 (tppss6230m000) 进程，可以将项目需求计划 (PRP) 采购订单和/或采购预算行（在项目技术计算 (PTC) 模块的采购预算中定义）转移至采购。此外，还可以在转换采购订单为计划 PRP 仓单 (tppss6210m000) 进程中将计划采购订单转换为计划仓单。 重排进度计划消息 如果预算或计划日期更改，ERP LN 将生成重排进度计划消息，以便修改已转移的项目需求计划 (PRP) 订单或项目订单。 相关主题 使用项目数据管理 使用重排进度计划消息 |