| # 按项目/活动/分包列出的成本控制 (tpppc4553m000) 使用此进程来在项目执行期间监控项目。 可以在项目/活动/分包控制代码层汇总实际成本控制。 该进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 相关主题 使用控制查询和报表 ERP LN 计算完成成本的方式 项目 标识项目的代码 活动 指用于分时段预算活动结构的最小组成部分。它是用来表示活动结构中项目一部分的实体。 ERP LN 区分以下活动类型： WBS 要素 项目成本科目 工作包 计划包 里程碑 生成时间 当前项目成本控制的建立日期。此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。 币种 概览进程中的默认货币是项目货币。在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <CTRL-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。 币种 货币 分包控制代码 最详细的成本控制层所使用的控制代码 总预算 控制数据中显示的预算金额 完成成本 当前期段结束时的允许成本 预算数量 控制数据中显示的合计预算数量 完成数量 当前期段结束时的允许数量 不含承付款的 实际数量 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 当前期段 实际成本控制期所在的年度 / 用于实际成本控制的期段 含承付款 完成成本 当前期段内可能发生的成本 不含承付款的 实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款） 不含承付款 完成成本 不含承付款的允许金额 含承付款 完成数量 当前期段内可以生产的数量 不含承付款的 实际数量 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 不含承付款 完成数量 不含承付款的允许数量 实际成本 实际金额 差异 结果金额 预测成本 预测成本 实际数量 实际金额 差异 结果金额 预测数量 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外数量预测 |