| # 登记成本和承付款 您可能希望尽可能保持最新的项目控制，因此必须为月报表等输入正确的成本和未来成本。承付款是表示未来成本的金融债务。当实际发生成本时，承付款将被成本代替。 可以通过以下两种方式登记承付款： 人工。 通过项目需求计划 (PRP) 运行自动登记（这取决于通用项目参数 (tppdm0100s000) 进程中记录承付款（采购事务处理）字段的值）。在采购中创建采购订单且/或登记收货之后，将立即登记承付款。 软承付款和硬承付款：如果承付款已链接有尚未实际交货的采购订单，则称其为软承付款。此承付款以人工方式插入。如果采购订单已实际交货，软承付款将变为硬承付款。记录成本后，必须用与成本金额相同的金额抵销承付款。 如果成本是通过直接交货或仓库生成的，请执行下列步骤：
    直接交货      通过仓库管理（项目仓库） 采购步骤

    创建采购订单   + 软承付款+ 软承付款接收货物           - 软承付款- 软承付款+ 硬承付款+ 硬承付款发料至项目        不适用      - 硬承付款+ 项目成本 核准发票 - 硬承付款+ 项目成本 + 价格差异    + 价格差异
只有获得确认并过帐至项目之后，才会在财务记录中登记承付款。 在材料成本 (tpppc2511m000) 进程中可以调节承付款，这表示承付款变为成本。 成本来源 可以在承付款（材料） (tpppc2510m000) 进程中通过下列方式登记成本： 人工。 通过在人员中登记工时（如果输入费用，输入的工时将记录为人工成本或杂项成本）。 通过项目采购物料的直接交货（此交货的成本类型可以是以下几种：材料、分包和设备）。 通过从普通仓库或项目仓库向项目交付物料。在仓储业务中，可以创建仓单（成本类型为材料）。 根据应付帐款中登记的发票的结果（与项目相关并在其中登记）。 根据附加费计算的结果：可以使用成本附加费包含间接成本，但这些成本将作为杂项成本进行登记。 如果成本为登记工时的结果，或是财务管理子系统或采购中操作的结果，将自动计算这些事务处理。应用于已登记成本的附加费百分比可以按项目、成本类型、成本对象和成本构成进行定义。根据延伸的定义，附加费计算中可以包括延伸，也可以不包括延伸。 在核准人工成本 (tpppc4582m000) 或全局核准 (tpppc4200m000) 进程中确认成本。通过处理事务 (tpppc4802m000) 进程处理成本，并记入财务管理子系统和项目历史记录。 相关主题 使用进度和监控 使用进度处理 登记收益 登记成本预测 使用 人员 |