| # 使用进度 下面总结出可以在项目进度和监控模块 (PPC) 的“项目进度”部分执行的主要操作。 要素、活动和延伸 可以人工登记要素、活动和延伸的进度，或根据相关数据或在项目需求中定义的项目计划生成进度。 成本和承付款 可以登记实际成本和承付款。每个已下达订单或已登记收据都是一项承付款，在输入对应发票之前将记录在承付款核算系统中。输入的成本指定实际使用数量和所耗金额。这些信息也可以登记在财务管理子系统和采购中。 可以使用成本和收益附加费输入间接成本。如果成本和承付款是财务管理子系统或采购中操作的结果，将会自动集中执行这些事务处理。 收益 可以登记项目的所有收益。可以人工执行此操作，也可以通过项目开票来完成。在开票模块中打印发票时，会在项目进度模块 (PPC-1) 中创建并提供收益。 波动结算 开票可以基于工资率和材料价格或数量的范围变更。可以按日期记录这些变更。存在合同延伸时，可以根据这些信息和登记的成本创建定期报表和发票。此外，还可以显示分录并为临时金额和数量波动创建发票。 财务结果 可以在项目执行过程中检验财务结果。例如，可以在财务年度末检验利润或亏损过帐。 财务链接 可以自动输入一个项目、所有项目或已完成项目的在制品相关成本和收益，作为财务管理子系统中的日记帐分录。 相关主题 使用进度和监控 |