| # 挣值法相关数据 (tpptc5511m000) 使用此进程来显示那些用于当前版本分时段预算的活动的挣值法。 可以使用下列进程来维护挣值法： 挣值起始/结束百分比相关数据 (tpptc5112s000) 最大挣值百分比相关数据 (tpptc5113s000) 挣值里程碑相关数据 (tpptc5111s000) 注意 由于使用的是源自版本的结构，因此属于某个版本的数据可能来自较旧（最新）的版本。 相关主题 使用挣值相关数据 使用挣值法 生成计划工作的预算成本 说明 项目状态 当前版本 当前预算版本。 这是指为其维护活动预算金额的版本。要更改当前版本，请使用“更改当前版本”命令特定菜单。 当前版本 版本状态 活动 活动 版本 存储包含活动挣值 (EV) 法相关数据的记录所采用的版本。此记录对于当前版本也同样有效。 如果显示活动的“版本”字段中没有值，则表示活动中不存在挣值法数据。 挣值法 活动的挣值概念 用作叶节点 挣值法计算针对的是最低层叶节点，换句话说，只有结构节点上的金额才能用于挣值 (EV)。 |