- | # 车间管理甘特图 (tisfc1126m000) 使用图形计划板可查看和维护生产计划。您必须使用 选择计划板数据 (tisfc1125m000) 进程来选择生产数据和启动图形计划板。 有关如何处理图形计划板的一般说明，请参阅 使用图形计划板 。 图形计划板可用于车间环境，它有两个视图： 甘特图视图 车间生产订单的概览。 计划视图 按工作中心或机器制定的生产订单工序计划概览。在 适当的 菜单上，单击 按工作中心/机器查看 ，在按工作中心查看工序和按机器查看工序之间进行切换。 请注意，计划板将显示日历天数，而不是 工作日。 查看和计划生产订单工序 在图形计划板中，可以查看和计划生产订单的工序。要在“甘特图”视图中查看生产订单的工序，必须首先双击左栏中的生产订单，以便展开订单。也可以单击 ，以便一次展开所有的生产订单。“甘特图”视图以及“计划”视图中的工序可提供下列附加信息： 完成百分比 可以查看由进度条和完成百分比来指示的生产订单工序进度。单击“视图”菜单中的 显示完成状态 ，可以显示或隐藏进度条和百分比。 ERP LN 使用以下公式来计算进度条的长度：
      计划生产时间 - 剩余生产时间/计划生产时间
换言之，进度条指示已完成的准备时间和生产时间部分。排队时间、等待时间以及移动时间并不包含在进度计算之中。请注意，虽然进度条的某部分可以显示在计划板中工序的等待时间下面，但是，进度计算中并未将等待时间考虑在内。 逾期 如果工序的终止时间晚于生产订单要求的交货日期，则该工序即为逾期。如果将光标指向逾期的工序，则该逾期将以日历天数/小时数以及工时的形式来显示。可以用颜色指示工序的逾期。如果工序为红色，则该工序已逾期。在 适当的 菜单中，可以单击 打开/关闭“显示逾期” 以确定 ERP LN 是否必须使用颜色来显示工序已逾期。 提前期组件 工序的提前期组件，例如排队时间和准备时间，以及工序的状态，都由颜色来指示。 可以在图形计划板中拖放生产工序，以便对生产重新进行计划。生产计划数据随后将在 ERP LN 中进行更新。在图形计划板中重新进行计划时所使用的计划逻辑与 ERP LN 计划进程使用的计划逻辑相同。 无论是拖动工序块的前端还是后端，都没有什么区别。即使是拖动工序块的末端部分，更改也只体现在工序的起始时间上。随后， ERP LN 将根据新的起始时间制定计划，以计算工序的新的终止时间。生产订单中其它工序的日期和时间将根据生产订单的移动方法而更改。 如果双击某生产订单或某工序，则将分别启动 生产订单 (tisfc0101m100) 进程或 生产计划 (tisfc0110m000) 进程，您可以在这些进程中查看和/或维护计划数据。不能在计划板中添加或附加新的工序。但是，可以更改日期和工序时间。 菜单选项 在“甘特图”视图中，可以使用“排序方式”菜单中的命令对生产订单进行排序。通过对数据进行排序，您可以重点关注车间的特定部分，例如，查看特定 PCS 项目的生产订单或生产起始日期。 您可以选择在重新计划导致生产订单滞后的情况下，是否必须显示一条消息。在 适当的 菜单中，单击 打开/关闭“计划消息” 以确定是否必须显示一条消息。 您可以选择是否必须将状态为 已完成 的工序显示在计划板中。在 适当的 菜单中，单击 打开/关闭“跳过已完成的工序” 以确定是否必须显示已完成的工序。 可以通过单击 适当的 菜单上的 打开/关闭“显示排队时间” 来选择是否要显示工序的排队时间。如果显示排队时间，则计划板中工序块的起始时间等于排队时间的起始日期。如果不显示排队时间，则工序块的起始日期等于准备时间或运行时间的日期。 在计划板的 适当的 菜单中，还可以启动下列进程： 生产订单 (tisfc0501m000) 生产计划 (tisfc0110m000) 自动压缩排队时间 (tisfc1103s000) 相关主题 使用图形计划板 |