| # 周时段计划 通常，Infor ERP 会详细计划所有（计划或实际）生产订单。 每一个生产订单都有特定的起始日期和结束日期，并且两者之间存在一个最小订单提前期。 （计划或实际）生产订单的另一种计划方法是周时段计划。 周时段计划的基本思路是，在一周内的订单的确切排序在计划中并非固定的，而是由车间来决定。 基本过程 在物料工艺流程 (tirou1101m000) 进程中，可以指明要将周时段计划用于某个特定工艺流程。 要执行此操作，您需要选中周时段计划复选框。 如果选中此复选框，属于该订单的所有工序都将使用周时段计划方法进行计划。 其基本原理是，Infor ERP 通过覆盖一整周的方式来延伸订单。 通过将周时段计划方法用于在某个特定工作中心执行的所有订单（或多个这样的订单），您可以让车间来执行对这些订单的准确排序。 周时段计划最简单的应用如下： 订单提前期短于一周。 订单的所有工序都在同一个工作中心（资源）中执行。 后退式计划 在后退式计划（用于生成企业计划子系统中的计划订单）中，周时段计划按如下方式进行： 如果订单的结束日期不是一周的结束之时，则该结束日期将后退到上一周的结束之时。 第一道工序的起始日期向后移动到该周的开始之时（此工序的结束日期保持不变）。 因此，未链接至特定工序的所有已分解需求以及链接至第一道工序的需求都将放在该周的开始之时。 注意 如果订单的标准提前期长于一周，则周时段计划会将订单延长到两周或更长的时间。 如果某个订单包含在不同工作中心（资源）中执行的工序，则周时段计划逻辑同样适用。 只是第一道工序将被延长，这样使整个订单占用一整周（或几周）的时间。 如果人工设置（计划或实际）生产订单的结束日期，Infor ERP 将不再移动该结束日期。 相反，Infor ERP 将把起始日期放到该周（或更早一周，这取决于订单的提前期）的开始处。 前进式计划 在前进式计划中，系统通过将最后一道工序的结束日期向前移动到该周结束之时来应用周时段计划。 前进式周时段计划的作用与后退式周时段计划的效果非常相似，唯一不同在于：当您将起始日期人工设置为该周开始时，前进式计划中的订单仅涵盖一整周的时间。 如果将起始日期设置为较晚的时间，Infor ERP 将不会后移起始日期。 在这种情况下，订单将涵盖该周（可能还涵盖该周之后的一周或多周，这取决于订单的提前期）的剩余时间。 相关主题 订单计划 - 概览 在车间管理模块 (SFC) 中计划生产订单 |