| # 按活动/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1144s000) 使用此进程来维护活动成本对象和杂项成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理 项目 标识项目的代码 说明 代码说明或名称。 状态 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。 日期 输入此特定项目及其要素或活动的进度的日期 活动 活动代码 说明 代码说明或名称。 状态 活动的工作授权状态 杂项成本 杂项成本代码 说明 代码说明或名称。 杂项成本实际进度 指明如何在项目监控中记录类型为杂项成本的成本的进度。 报告完成 指明是否已将选定成本对象报告为已完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为已完成，如下例所示。 在项目计划中，您预算了 100 立方米的土方。但实际只需要堆放 80 立方米的土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入 80%，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。 实际进度 [%] 选定成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 |