| # 打印按优先级列出的生产订单计划 (tisfc1410m000) 使用此进程可按优先级打印生产订单计划。您可以在打印优先级字段中选择 ERP LN 用来确定哪些订单拥有最高优先级的标准。您可以选择以下标准之一： 关键比率 最早到期日 生产订单优先级 最短合计剩余生产时间 时间余量 如果在生产订单 (tisfc0501m000) 进程中人工输入生产订单优先级，则可以用 0-999 之间的数字来表示优先级。默认值为 999。该数字表示最低的订单优先级。ERP LN 中的最高优先级为 0（零）。 该报告包括以下数据： 优先级 生产订单 工序 项目 物料 机器 任务 工作中心 注意 如果需要很长的时间才能生成报告，则对所选订单（和其它变量）的范围进行限制可能会有助于缩短时间。 延误天数 “延误天数”列是在报告中打印的列之一。“延误天数”是指生产订单的计划交货日期与参考日期（如打印按优先级列出的生产订单计划 (tisfc1410m000) 进程中定义的那样）之间的偏差（以天为单位）。 每一个具有可用工时的日期都被计算为一天的延迟。对于第一天和最后一天，将精确计算工时以确定延误天数。 注意 必要时可以最大化窗口，以正确查看以下图表。 示例 参考日期字段的值：1998 年 8 月 26 日。该日期是按照优先级计算关键比率和时间余量的依据。 生产订单 A1 包含 4 道工序：
工序 | 起始日期 | 结束日期 | 余量 | 重叠*
--- | --- | --- | --- | ---
10 | 1998 年 8 月 25 日 | 1998 年 9 月 2 日 | 0 | 50 %
20 | 1998 年 8 月 29 日 | 1998 年 9 月 15 日 | 0 | 0 %
30 | 1998 年 9 月 15 日 | 1998 年 10 月 10 日 | 8.0 | 0 %
40 | 1998 年 10 月 18 日 | 1998 年 10 月 30 日 | 0 | 0 %
*重叠百分比基于转移批量进行计算。 时间范围图表： 计算关键比率和时间余量的方法有 4 种，这取决于包括重叠时间的生产时间复选框是否处于选中状态。 方法 1：工序之间没有重叠或时间余量 方法 2：有重叠，但没有时间余量 方法 3：没有重叠，但有时间余量 方法 4：有重叠和时间余量 关键比率
| 工序时间 |
方法 | 10 | 20 | 30 | 40 | A* | B* | C* | D*
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- 重叠 - 余量 | 8 | 17 | 25 | 12 | 62 | 66 | 1.06 | 4
+ 重叠 - 余量 | 4 | 17 | 25 | 12 | 58 | 66 | 1.14 | 8
- 重叠 + 余量 | 8 | 17 | 33 | 12 | 70 | 66 | 0.94 | -4
+ 重叠 + 余量 | 4 | 17 | 33 | 12 | 66 | 66 | 1.00 | 0
*
A | 剩余生产时间
B | 计划交货日期 - 参考日期
C | 关键比率
D | 余量
使用方法 3：关键比率 (CR) ＝ 66 / 70 ＝ 0.94 如果 关键比率 = 1，订单按计划执行， > 1，订单提前于计划 < 1，订单落后于计划。 时间余量
     时间余量 ＝

    (计划交货日期 - 参考日期) - 剩余生产时间
使用方法 3：时间余量 = 66 - 70 = -4 如果 时间余量 = 0，则订单将按计划进行 > 0，订单提前于计划 < 0，则订单晚于计划 相关主题 打印文档或报告 使用“自”和“至”字段 生产起始日期和时间 计划交货日期 工序起始日期 工序终止日期 打印优先级 确定优先级的方法。 如需更多详细资料和示例，请参见打印按优先级列出的生产订单计划 (tisfc1410m000) 进程。 允许值 打印优先级 优先级值下限 如果您在打印优先级字段中选择的优先级值小于您在此字段中输入的值，则不会打印该值。 参考日期 ERP LN 用来计算关键比率和时间余量的日期和时间。
                      关键比率 = (计划交货日期 - 参考日期)/剩余生产时间
                      时间余量 = (计划交货日期 - 参考日期) - 剩余生产时间
如需更多详细资料，请参考打印按优先级列出的生产订单计划 (tisfc1410m000) 进程帮助。 相关主题 按订单日期确定 包括重叠时间的生产时间 如果选中此复选框，则在计算关键比率时将考虑重叠时间。 如果已选择关键比率作为判断订单优先级的标准，则可能会影响优先级的顺序。如需更多详细资料，请参见打印按优先级列出的生产订单计划 (tisfc1410m000)。 相关主题 排队时间压缩 必须完成先前工序 如果选中此复选框，则仅打印尚未报告为已完成的第一道工序。 如果清除此复选框，则将打印所有工序。 注意 如果报告字段为生产订单，您将无法选中或清除该复选框。 根据“选择顺序”生成报告 如果选中此复选框，则报告的详细资料将按照与主要选择相同的顺序进行排序。这通常是打印报告的最快方法。 选择顺序 对报告的详细内容进行排序时所采用的顺序。 例如，如果要打印特定工作中心的所有生产订单的报告，则必须选择工作中心。然后，ERP LN 将按照工作中心打印生产订单数据。 生产起始日期和时间 计划交货日期 工序起始日期 工序终止日期 优先级值上限 如果您在打印优先级字段中选择的优先级值小于您在此字段中输入的值，则不会打印该值。 打印 打印输入的选项。 |