| # Baselines in Project (TP) gebruiken Project baselines verwijzen naar de geplande start- en einddatum van alle activiteiten en mijlpalen in een activiteitenstructuur op een bepaalde datum. U kunt als volgt datums invoeren: In een extern planningspakket. De sessie Baseline aanmaken/bijwerken (tppss2220m000). De sessie Baseline activiteit (tppss2120m000). De sessie Baseline mijlpaal (tppss2121m000). Een baseline is een momentopname van de geplande tijdslijn van activiteiten. U kunt een baseline gebruiken om een begrotingsversie tijdsgefaseerd te maken in de sessie Tijdsgefaseerde begroting genereren (tpptc5200m000). De tijdsgefaseerde begroting wordt berekend door de begrotingsversie en de baseline te gebruiken. Hierbij worden de Earned Value-methode en de geplande datums van de activiteiten meegenomen. Een baseline wordt gebruikt voor prestatiemetingen. Als u een prestatiemeting wilt genereren, moet de baseline zijn Goedgekeurd en moet de begrotingsversie op Actueel staan. Welke bedragen van de geplande activiteiten kunnen worden vrijgegeven, is afhankelijk van de plaats waar de activiteit zich op de baseline bevindt in de perioden waarvoor de prestatiemeting wordt verricht. Voorbeeld Activiteit A heeft een gedistribueerd bedrag van 10.000 EUR en de Earned Value-methode Begin- en eindpercentage. 10% wordt vrijgegeven aan het begin van de activiteit, 90% wordt vrijgegeven aan het einde van de activiteit. De baseline is goedgekeurd en kan in drie perioden worden onderverdeeld. In de eerste periode wordt met activiteit A begonnen, met als gevolg dat 1000 EUR voor die periode wordt vrijgegeven. In de tweede periode worden nog steeds werkzaamheden uitgevoerd voor activiteit A zodat er geen bedragen worden vrijgegeven. Wanneer activiteit A in de derde periode wordt gereedgemeld, wordt een bedrag van 9000 EUR vrijgegeven. Om het begrotingsbedrag te kunnen vrijgeven, kijkt ERP LN naar de baselinegegevens en de Earned Value-methode. Een baseline aanmaken De gegevens van de baseline zijn afhankelijk van de start- en einddatums van de activiteitenstructuur of van de mijlpalen die in een project worden gebruikt. Projectbehoefte biedt twee sessies waarmee u indirect een baseline kunt aanmaken of bijwerken: Baseline mijlpaal (tppss2121m000) Baseline activiteit (tppss2120m000) NB Als u geen baseline hebt ingevoerd, gebruikt ERP LN de planningsdatums van de activiteiten. In elk van deze sessies kunt u de sessie Baseline aanmaken/bijwerken (tppss2220m000) starten. Met deze sessie kunt u een baseline aanmaken of bijwerken die is gebaseerd op de onderliggende activiteitenstructuur van dit specifieke project. De sessie Baselines (tppss0520m000) biedt een overzicht van de baselinestatus. In deze sessie kunt u de status ook wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Activiteitenstructuren gebruiken Gedistribueerde bedragen gebruiken |