| # Kostenprognoses gebruiken ERP LN gebruikt een van de onderstaande methoden voor een prognose van de projectkosten. De methode wordt bepaald op basis van de lijst Actuele prognosemethode in de sessie Parameters PPC (tpppc0500m000): Prognose einde werk (EAC): de verwachte totale kosten aan het einde van het project. Prognose restkosten (ETC): de verwachte kosten voor het resterende werk. Prognose extra kosten (EEC): de totale verwachte kosten voor al het resterende werk dat nog niet in de begroting is opgenomen. Op basis van de gekozen actuele prognosemethode wordt bepaald op welke manier de prognose wordt weergegeven: Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000). Prestatiemeting (tpppc5840m000). Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000). Financiële analyse opvragen (tppss0701m000). Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000). De actuele prognosemethode is Prognose einde werk De prognose extra kosten wordt niet weergegeven tijdens het opgeven van de prognose einde werk. De prognose van het eindresultaat in de sessies Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000), Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) is als volgt: begroting einde werk - prognose einde werk. Op basis van de kostenprognose in de sessie Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000) worden de ingevoerde prognosebedragen en -hoeveelheden weergegeven. Op basis van de prognose einde werk in de sessies Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) wordt het ingevoerde prognosebedrag weergegeven. Het ingevoerde prognosebedrag kan worden weergegeven als geplande kosten in de sessie Financiële analyse opvragen (tppss0701m000). De ingevoerde prognose einde werk wordt overgezet naar een waarde voor prognose restkosten. De volgende berekening wordt gebruikt: prognose restkosten - prognose einde werk - werkelijke kosten. In de sessie tpppc2260m000 wordt het prognosebedrag meegenomen. De ingevoerde prognose einde werk wordt overgezet naar een waarde voor de prognose restkosten. De volgende berekening wordt gebruikt: prognose restkosten - prognose einde werk - werkelijke kosten. De actuele prognosemethode is Prognose restkosten De prognose extra kosten wordt niet weergegeven tijdens het opgeven van de prognose restkosten. De prognose van het eindresultaat in de sessies Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000), Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) is als volgt: begroting einde werk - prognose restkosten - werkelijke kosten. In de sessie Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000) worden de ingevoerde prognosebedragen en -hoeveelheden weergegeven. De prognose einde werk in de sessies Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) wordt berekend op basis van het ingevoerde prognosebedrag. Voor deze berekening wordt de volgende formule gebruikt: prognose einde werk = werkelijke kosten + prognose restkosten. In de sessie Financiële analyse opvragen (tppss0701m000) kan het ingevoerde prognosebedrag voor de prognose restkosten worden weergegeven als geplande kosten. In de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000) kan het ingevoerde prognosebedrag voor de prognose restkosten worden meegenomen. De actuele prognosemethode is Prognose extra kosten Tijdens het invoeren van de prognose worden de waarden van de andere prognosemethoden niet berekend en als nulbedragen weergegeven. De prognose van het eindresultaat in de sessies Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000), Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) is kostenverschil - prognose extra kosten. Hierbij is het kostenverschil de geprojecteerde begrote kosten van ingepland werk minus de werkelijke kosten. Op basis van de kostenprognose in de sessie Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000) worden de ingevoerde prognosebedragen en -hoeveelheden weergegeven. De prognose einde werk in de sessies Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) kan niet worden berekend en wordt op nul gezet. In de sessie Financiële analyse opvragen (tppss0701m000) kan het ingevoerde prognosebedrag voor de prognose van de extra kosten worden weergegeven als extra geplande kosten bovenop de begroting. In de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000) kan het ingevoerde prognosebedrag voor de prognose extra kosten worden meegenomen. |