| # Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengsten van een PCS-project op te veragen en te wijzigen. Op deze wijze heeft u inzicht in de resultaten van een PCS-project, zelfs voordat er een eindproduct is geleverd. De gegevens die u in deze sessie kunt opvragen zijn de resultaten van de sessie Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen (tipcs3290m000). In deze sessie kunt u de gegevens niet zelf invullen. Wel kunt u de waarde van de volgende velden aanpassen: Totale voorgecalculeerde kosten Totale voorgecalculeerde opbrengsten Totale voorgecalculeerde uren Bevestigde tussentijdse verkoopkostprijs Bevestigde tussentijdse opbrengst POC bevestigd De overzichtssessie kan van een project de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst weergeven. Als u dubbelklikt op een tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst, worden alle gegevens getoond. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van de tussentijdse toerekening van opbrengsten in de module Projectbeheer (PCS) Procedure voor tussentijdse toerekening van opbrengsten in Projectbeheer (PCS) Project Een verzameling van productie- en inkoophandelingen die specifiek worden verricht voor een bepaalde klantorder. Een project wordt in gang gezet door een klantorder voor artikelen met het bestelbeleid Op order. Een project dient om de productie van artikelen te plannen en te coördineren. Bij het op order produceren van standaardartikelen wordt het project alleen gebruikt om artikelen aan de klantorder te koppelen. Een project kan de volgende gegevens bevatten: Klantspecifieke artikelgegevens (stuklijsten en routings) Projectplanning (activiteitenplanning) Een begroting is een speciaal soort project. Een begroting dient voor het plannen en voorcalculeren, maar niet voor het uitvoeren van de productie. Calculatiesoort Als opbrengsten worden toegerekend terwijl de status van het PCS-project op Actief of Gereed staat, is de calculatiesoort voor het toerekenen van opbrengsten altijd Tussentijds. Als u het PCS-project afsluit met de sessie Project afsluiten (tipcs2250m000), wordt de status van de laatste toerekening van opbrengsten automatisch gewijzigd van Tussentijds in Definitief. Tevens wordt het POC op het veld Bevestigd automatisch op 100% gezet. Het bedrag van de tussentijdse verkoopkostprijs en tussentijdse opbrengst wordt herberekend vanwege een tegenboeking die is gegenereerd om de rekening sluitend te maken. Toegestane waarden Calculatiesoort Genereerdatum De datum en tijd waarop de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst is berekend. Valuta Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel (zoals: munten, bankbiljetten en andere financiële middelen). ERP LN onderscheidt twee soorten valuta: Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van BTW-bedragen. Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen. De valuta is gelijk aan de valuta die wordt gebruikt voor de calculatie van het PCS-project, die kan worden opgevraagd in de sessie Kostprijzen per project (tipcs3560m000). Einddatum De datum tot wanneer de werkelijke kosten worden meegenomen in de toerekening van opbrengsten. U kunt deze datum bepalen met de sessie Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen (tipcs3290m000) bij het berekenen van de toerekening van opbrengsten. Verwacht verlies Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de totale voorgecalculeerde kosten hoger dan de totale voorgecalculeerde opbrengst. Een verwacht verlies (het selectievakje Verwacht verlies is ingeschakeld) heeft invloed op de berekening van de tussentijdse verkoopkostprijs. Volgens GAAP (General Accepted Accounting Principles) moet een gesignaleerd verlies direct worden toegerekend. De berekening van de tussentijdse verkoopkostprijs verschilt dus per situatie (verlies of winst). Voorbeeld Totale voorgecalculeerde kosten = 1980 Totale voorgecalculeerde opbrengst = 1500 Percentage gereed (POC) = 10% Als het selectievakje Verwacht verlies is ingeschakeld, wordt het bedrag van het veld Tussentijds als volgt berekend: Het totale voorgecalculeerde resultaat is 1500 - 1980 = -480. De verdiende opbrengst is 10% van 1500 = 150. De tussentijdse opbrengst is dan ook 150. De tussentijdse verkoopkostprijs is 150 - (- 480) = 630. Als er sprake is van winst (het selectievakje Verwacht verlies is uitgeschakeld), wordt de tussentijdse verkoopkostprijs berekend zoals beschreven op het veld Tussentijds. NB De wijze waarop de tussentijdse opbrengst wordt berekend is gelijk voor winst en verlies. Reden wijziging U kunt extra informatie ingeven over de reden waarom u opbrengsten hebt toegerekend of waarom u de toerekening handmatig hebt gewijzigd. Zo kunt u aangeven dat het bedrag van het veld Totale voorgecalculeerde opbrengsten is verhoogd vanwege een extra verkooporder die nog niet in ERP LN is ingevoerd. Voorgecalculeerde uren De voorgecalculeerde uren van het PCS-project. De beginwaarde van dit veld is nul, omdat de voorgecalculeerde uren niet door ERP LN worden berekend. Als u de sessie Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen (tipcs3290m000) voor het eerst uitvoert om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst te berekenen, moet u het aantal voorgecalculeerde uren invoeren op het veld Totale voorgecalculeerde uren. Daarna wordt dit aantal uren ook weergegeven op het veld Voorgecalculeerde uren. Totale voorgecalculeerde uren Het totale aantal voorgecalculeerde uren van het PCS-project. Dit aantal wordt door ERP LN niet berekend, maar moet u intoetsen als u de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst voor het eerst berekent met de sessie Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen (tipcs3290m000). Werkelijke uren Het aantal uren dat daadwerkelijk aan het PCS-project is besteed. Bestede uren zijn bijv. man- en machine-uren die zijn geboekt op productieorders die betrekking hebben op het PCS-project. Voorcalculatie De voorgecalculeerde kosten van het project. Deze omvatten: De voorgecalculeerde artikelkosten (kosten van projectdelen) op basis van de stuklijst, de routing, etc. De voorgecalculeerde kosten van projectactiviteiten, als het selectievakje VC activiteit is ingeschakeld voor een activiteit in de sessie Activiteiten (tipcs4101m000). De voorgecalculeerde projecttoeslagen. De voorgecalculeerde kosten van deelprojecten, als het project een hoofdproject is. De kosten van orders die gerelateerd zijn aan het project, zoals verkoop- en serviceorders, maken geen deel uit van de voorgecalculeerde kosten. Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is ingeschakeld, worden de kosten uitgesplitst naar kostencomponenten. Deze kunt u opvragen in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000). Verschil Het verschil tussen Voorcalculatie en Totale voorgecalculeerde kosten. De waarde van het veld Voorcalculatie wordt door ERP LN berekend. De waarde van het veld Totale voorgecalculeerde kosten kan echter door de gebruiker worden gewijzigd, omdat bijv. de kosten hoger of later uitvallen dan de waarde die door ERP LN is berekend op het veld Voorcalculatie. Als de waarde van het veld Totale voorgecalculeerde kosten wordt gewijzigd, wordt daarmee ook de waarde van het veld Verschil gewijzigd. Als de Voorcalculatie en de Totale voorgecalculeerde kosten gelijk zijn, is het Verschil nul. Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is ingeschakeld, wordt het verschil in voorgecalculeerde kosten uitgesplitst naar kostencomponenten die u kunt opvragen in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000). Totale voorgecalculeerde kosten De totale voorgecalculeerde kosten van het project. De default waarde van dit veld is gelijk aan de waarde van het veld Voorcalculatie die berekend wordt door ERP LN. U kunt echter de waarde van het veld Totale voorgecalculeerde kosten wijzigen, bijv. omdat u verwacht dat de kosten zullen verschillen van de kosten die reeds in ERP LN zijn vastgelegd. Het verschil tussen de Totale voorgecalculeerde kosten en de Voorcalculatie wordt weergegeven op het veld Verschil. NB U kunt dit veld niet muteren als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is ingeschakeld. De kosten worden dan geboekt per kostencomponent. Klik op de werkbalk om de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000) te starten. In deze sessie kunt u de kosten per kostencomponent muteren. Werkelijke kosten De kosten van productie, urenverantwoording, inkoop, service, verkoop, financiën, magazijnbeheer en/of PCS, die daadwerkelijk op het PCS-project zijn geboekt. U kunt de werkelijke kosten op verschillende niveaus bepalen: Op projectniveau: Algemene kosten, algemene kosten via Fin. administratie (zoals reisfacturen), toeslagen. Op het niveau van klantspecifiek artikel: Inkoopkosten, voorraadtoeslagen, productiekosten. Op het niveau van standaardartikel: Standaardartikelen die gekoppeld zijn aan verkoop- en serviceorders voor een project. Op het niveau van projectgerelateerde artikelen: Aan het project gerelateerde artikelkosten. Dit is een afzonderlijke categorie kosten (vooral resultaten) die moeten worden overgezet naar de PCS-OHW zoals de kosten op projectniveau. Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is ingeschakeld, worden de werkelijke kosten uitgesplitst naar kostencomponenten die u kunt opvragen in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000). POC (op basis van kosten) Het percentage gereed (POC) geeft aan welk percentage van het werk van het PCS-project gereed is. Het POC (op basis van kosten) is gebaseerd op de kosten van het project. Het POC wordt berekend door de werkelijke kosten die tot een bepaalde datum voor het project zijn gemaakt, te delen door de totale voorgecalculeerde kosten. Stel dat het totaal van de voorgecalculeerde kosten van het project 1980 dollar bedraagt. Op het moment dat de opbrengst wordt toegerekend, bedragen de werkelijke kosten 200 dollar. Het POC is 200/1980 = 10,1%. De instelling van het veld POC-methode in de detailsessie Projectgegevens (tipcs2130m000) bepaalt of ERP LN gebruikmaakt van POC (op basis van kosten), POC (op basis van uren) of POC (handmatig) om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst van een bepaald project te berekenen. In deze sessie wordt het huidige POC aangegeven met het label (Huidige methode). Merk op dat ERP LN altijd het POC (op basis van kosten) berekent, zelfs wanneer het POC (op basis van kosten) niet wordt gebruikt om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst te berekenen. U kunt het POC overrulen door een percentage in te toetsen op het veld POC bevestigd. POC (op basis van uren) Het percentage gereed (POC) geeft aan welk percentage van het werk van het PCS-project gereed is. Het POC (op basis van uren) is gebaseerd op de uren die aan het project zijn besteed. Het POC wordt berekend door de werkelijke uren die tot een bepaalde datum aan het project zijn besteed, te delen door de totale voorgecalculeerde uren. Stel dat er voor het project in totaal 500 uur is voorgecalculeerd. Op het moment dat de opbrengst wordt toegerekend, is er 100 uur besteed. Het POC is dan 100/500 = 20%. De instelling van het veld POC-methode in de detailsessie Projectgegevens (tipcs2130m000) bepaalt of ERP LN gebruikmaakt van POC (op basis van kosten), POC (op basis van uren) of POC (handmatig) om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst van een bepaald project te berekenen. In deze sessie wordt het huidige POC aangegeven met het label (Huidige methode). Merk op dat ERP LN altijd het POC (op basis van uren) berekent, zelfs wanneer het POC (op basis van uren) niet wordt gebruikt om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst te berekenen. U kunt het POC overrulen door een percentage in te toetsen op het veld POC bevestigd. POC (handmatig) Het percentage gereed (POC) geeft aan welk percentage van het werk van het PCS-project gereed is. Het POC (handmatig) wordt bepaald door de gebruiker die een schatting maakt van het werk van het project dat gereed is. Deze schatting toetst u in op het veld Percentage gereed in de detailsessie Projectgegevens (tipcs2130m000) voor het specifieke project. De instelling van het veld POC-methode in de detailsessie Projectgegevens (tipcs2130m000) bepaalt of ERP LN gebruikmaakt van POC (op basis van kosten), POC (op basis van uren) of POC (handmatig) om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst van een bepaald project te berekenen. In deze sessie wordt het huidige POC aangegeven met het label (Huidige methode). U kunt het POC overrulen door een percentage in te toetsen op het veld POC bevestigd. POC bevestigd Het percentage gereed (POC) geeft aan welk percentage van het werk van het PCS-project gereed is. Op dit veld kunt u een percentage intoetsen om het POC dat door ERP LN wordt gebruikt voor de berekening van de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst, te overrulen. De instelling van het veld POC-methode in de detailsessie Projectgegevens (tipcs2130m000) bepaalt of ERP LN gebruikmaakt van POC (op basis van kosten), POC (op basis van uren) of POC (handmatig) om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst van een bepaald project te berekenen. (Huidige methode) Het percentage gereed (POC) geeft aan welk percentage van het werk van het PCS-project gereed is. Dit veld toont het POC dat wordt gebruikt om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst te berekenen. Voorcalculatie De voorgecalculeerde verwachte opbrengsten (incl. de opbrengsten die al gerealiseerd zijn) van alle aan het project gerelateerde verkooporders, serviceorders en magazijnorders. Verschil Het verschil tussen Voorcalculatie (berekend door ERP LN) en Totale voorgecalculeerde opbrengsten. Zo kunt u het bedrag wijzigen op het veld Totale voorgecalculeerde opbrengsten, omdat u een verkooporder verwacht, terwijl deze nog niet is vastgelegd in ERP LN. Als de waarde van het veld Totale voorgecalculeerde opbrengsten wordt gewijzigd, wordt daarmee ook de waarde van het veld Verschil gewijzigd. Als de Voorcalculatie en de Totale voorgecalculeerde opbrengsten gelijk zijn, is het Verschil nul. Totale voorgecalculeerde opbrengsten De totale voorgecalculeerde opbrengst van het project. De default waarde van dit veld is gelijk aan de waarde van het veld Voorcalculatie die berekend wordt door ERP LN. Zo kunt u de Totale voorgecalculeerde opbrengsten wijzigen omdat u een verkooporder verwacht, terwijl deze nog niet in ERP LN is ingevoerd. Het verschil tussen de Totale voorgecalculeerde opbrengsten en de Voorcalculatie wordt weergegeven op het veld Verschil. Verdiende opbrengst ERP LN berekent de Verdiende opbrengst door de totale voorgecalculeerde opbrengst (de waarde van het veld Totale voorgecalculeerde opbrengsten) te vermenigvuldigen met het percentage gereed (POC). In deze sessie wordt een aantal POC's weergegeven: POC (op basis van uren), POC (op basis van kosten) en POC (handmatig). Welke POC-methode wordt gebruikt voor het bepalen van de Verdiende opbrengst hangt af van de waarde van het veld POC-methode in de detailsessie Projectgegevens (tipcs2130m000). Het percentage dat wordt gebruikt is het percentage dat u intoetst op het veld POC bevestigd. Werkelijke opbrengst De opbrengst die op de datum waarop de tussentijdse opbrengst wordt toegerekend, reeds op een PCS-project is geboekt via de module Verkoopfacturering in Facturering (CI). De werkelijke opbrengst kan afkomstig zijn van: Verkoop Service Magazijnbeheer. Overboekingen zijn alleen van toepassing indien daarbij meerdere projecten zijn betrokken. Geboekte tussentijdse opbrengst De tussentijdse opbrengst die reeds naar het Grootboekadministratie is geboekt tijdens een voorgaande toerekening van de tussentijdse opbrengst. Tussentijds De tussentijdse opbrengst die naar de module Grootboekadministratie in Fin. administratie wordt geboekt. De tussentijdse opbrengst wordt berekend met de sessie Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen (tipcs3290m000). De berekening is als volgt: Zonodig kan de gebruiker het berekende bedrag overrulen door een bedrag in te toetsen op het veld Bevestigde tussentijdse opbrengst. De tussentijdse opbrengst moet worden bevestigd door in deze sessie te klikken op Bevestigen / bevestiging ongedaan maken of gebruik te maken van de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) terwijl het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst bevestigen ingeschakeld is. Als u op Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. klikt, wordt de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) gestart en kunt u de tussentijdse opbrengst bevestigen en boeken naar de module Grootboekadministratie van Fin. administratie. Bevestigde tussentijdse opbrengst De tussentijdse opbrengst die naar de module Grootboekadministratie in Fin. administratie wordt geboekt. De default waarde van dit veld is gelijk aan de waarde van het veld Tussentijds, maar u kunt deze default waarde wijzigen voordat u de tussentijdse opbrengst daadwerkelijk bevestigt. Werkelijke verkoopkostprijs De verkoopkostprijs van het project op de datum en tijd van de tussentijdse toerekening van opbrengsten. De werkelijke verkoopkostprijs kan afkomstig zijn van: Verkoop Service Magazijnbeheer Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is ingeschakeld, wordt de werkelijke verkoopkostprijs uitgesplitst naar kostencomponenten. Deze kunt u opvragen in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000). Verdiende verkoopkostprijs ERP LN berekent de Verdiende verkoopkostprijs door de totale voorgecalculeerde kosten (de waarde van het veld Totale voorgecalculeerde kosten) te vermenigvuldigen met het percentage gereed (POC). In deze sessie wordt een aantal POC's weergegeven: POC (op basis van uren), POC (op basis van kosten) en POC (handmatig). Welke POC-methode wordt gebruikt voor het bepalen van de Verdiende verkoopkostprijs hangt af van de waarde van het veld POC-methode in de detailsessie Projectgegevens (tipcs2130m000). Het percentage dat wordt gebruikt is het percentage dat u intoetst op het veld POC bevestigd. Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000) is ingeschakeld, wordt de verdiende verkoopkostprijs uitgesplitst naar kostencomponenten. U kunt deze opvragen in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000). Geboekte tussentijdse verkoopkostprijs De tussentijdse verkoopkostprijs die reeds naar het Grootboekadministratie is geboekt tijdens een voorgaande toerekening van de tussentijdse opbrengst. Tussentijds De tussentijdse verkoopkostprijs die naar de module Grootboekadministratie in Fin. administratie wordt geboekt. De tussentijdse verkoopkostprijs wordt berekend met de sessie Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen (tipcs3290m000). De berekening is als volgt: Zonodig kan de gebruiker het berekende bedrag overrulen door een bedrag in te toetsen op het veld Bevestigde tussentijdse verkoopkostprijs. NB Als er sprake is van een verlies (het selectievakje Verwacht verlies is ingeschakeld), wordt de tussentijdse verkoopkostprijs op een andere wijze berekend. Zie voor meer informatie Verwacht verlies. De tussentijdse verkoopkostprijs moet worden bevestigd door in deze sessie te klikken op Bevestigen / bevestiging ongedaan maken of door gebruik te maken van de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) terwijl het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst bevestigen ingeschakeld is. Als u op Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. klikt, wordt de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) gestart en kunt u de tussentijdse verkoopkostprijs bevestigen en boeken naar de module Grootboekadministratie van Fin. administratie. Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is ingeschakeld, wordt de tussentijdse verkoopkostprijs uitgesplitst naar kostencomponenten. U kunt deze opvragen in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000). Bevestigde tussentijdse verkoopkostprijs De tussentijdse verkoopkostprijs die naar de module Grootboekadministratie in Fin. administratie wordt geboekt. De default waarde van dit veld is gelijk aan de waarde van het veld Tussentijds, maar u kunt deze default waarde wijzigen voordat u de tussentijdse verkoopkostprijs daadwerkelijk bevestigt. Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is ingeschakeld, wordt de bevestigde tussentijdse verkoopkostprijs uitgesplitst naar kostencomponenten. U kunt deze opvragen in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000). Totale voorgecalculeerde resultaten De Totale voorgecalculeerde opbrengsten minus Totaal voorcalculatie. Verdiend resultaat De Verdiende opbrengst minus Verdiende verkoopkostprijs. Werkelijk resultaat De Werkelijke opbrengst minus Werkelijke verkoopkostprijs. Geboekte tussenresultaat De Geboekte tussentijdse opbrengst minus Geboekte tussentijdse verkoopkostprijs. Tussenresultaat De Tussentijds minus Tussentijds. Bevestigde tussenresultaat De Bevestigde tussentijdse opbrengst minus Bevestigde tussentijdse verkoopkostprijs. Bevestigd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst bevestigd. Dit kunt u op twee manieren doen: Door te klikken op Bevestigen / bevestiging ongedaan maken in de detailsessie Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000). Door de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) uit te voeren terwijl het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst bevestigen is ingeschakeld. U kunt de bevestiging annuleren door nogmaals op Bevestigen / bevestiging ongedaan maken in de detailsessie Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000) te klikken. Bevestigingsdatum De datum waarop de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst zijn bevestigd. Door gebruiker bevestigd De gebruiker die de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst heeft bevestigd. Geboekt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst geboekt naar de module Grootboekadministratie in Fin. administratie. U kunt op Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. klikken om de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) te starten. Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst boeken is ingeschakeld terwijl u de sessie uitvoert, worden de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst geboekt. Boekingsdatum De datum waarop de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst zijn geboekt naar de module Grootboekadministratie in Fin. administratie. Door gebruiker geboekt De gebruiker die de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst heeft geboekt. Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen Klik om de sessie Tussentijdse verk.kostprijs en opbrengst per proj. berekenen (tipcs3290m000) te starten. Bevestigen / bevestiging ongedaan maken Klik om een tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst te bevestigen. Als de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst reeds zijn bevestigd, kunt u de bevestiging ongedaan maken door opnieuw te klikken. Merk op dat voordat u een bevestiging geeft, de waarde van het veld POC bevestigd en/of de verkoopkostprijs of opbrengst op resp. de velden Tussentijds en Tussentijds kunnen worden aangepast. Als u de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst wilt bevestigen, kunt u ook de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) starten terwijl het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst bevestigen ingeschakeld is. Kostencomponenten Klik om de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000) te starten. Kosten en opbrengsten projecten afdrukken Klik om de sessie Kosten en opbrengsten projecten afdrukken (tipcs3490m000) te starten. Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. Klik om de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevestig./boek. (tipcs3291m000) te starten. |