| # Kritieke pad Het kritieke pad is de optimale route vanaf de tijd waarop de eerste activiteit kan worden gestart, tot en met de beëindiging van de laatste activiteit. ERP LN houdt rekening met de activiteit zelf en met de wederzijdse relaties tussen de activiteiten en de aanwezige spelingen. Een activiteit behoort in feite tot het kritieke pad als het veld Totale speling en het veld Vrije speling in de sessie Activiteiten (tipcs4101m000) beide nul zijn. Als u het kritieke pad op het planbord wilt visualiseren, schakelt u het selectievakje Kritieke pad in de sessie Planbordgroepen (tccom5500m000) in en geeft u een kleur op door te klikken op een kleur in de lijst Color Kritieke pad. Als de planbordgegevens worden gewijzigd, kan het kritieke pad veranderen. Als u dit wilt bekijken, moet u de netwerkplanning opnieuw genereren met behulp van de sessie Netwerkplanning uitvoeren (tipcs4210m000). |