| # Prognose materiaalkosten (tpppc2116s000) Deze sessie kunt u gebruiken om een kostenprognose voor verschillende artikelcodes te muteren voor de combinatie van een project en een registratiedatum. Deze waarden worden gebruikt om prognosebedragen te berekenen in bewakingsoverzichten en overzichtssessies. Project De project code. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De projectstatus. Registratiedatum De datum van de prognose van het kostprijsverschil. Structuurdeel De code van het structuurdeel. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De status werkuitvoering van het structuurdeel. Activiteit De identificatiecode van de activiteit. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De status werkuitvoering van de activiteit. Artikel De artikel code. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Kostencomponent De kostencomponent. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Prognosehoeveelheid De hoeveelheid waarop de prognoseafwijking van kosten is gebaseerd. Eenheid De maateenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Kostprijs De valutacode. Kostprijs De kostprijs per eenheid. Als u de waarde op dit veld wijzigt, herberekent ERP LN de waarde van het veld Kostenbedrag. Kostenbedrag Het bedrag van de kostenprognose. Kostenbedrag De eigen valuta. Klik op Andere valuta's weergeven als u het bedrag wilt zien in de andere eigen valuta's. Kostenbedrag Het bedrag in de eigen valuta. Klik op Andere valuta's weergeven als u het bedrag wilt zien in de andere eigen valuta's. Valutakoers/koersfactor De valuta koers voor het converteren van de mutatievaluta naar de weergegeven eigen valuta. Valutakoers/koersfactor De koersfactor. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Prognose extra kosten Het bedrag dat u hier invoert, heeft betrekking op de geschatte extra kosten bovenop de huidige begroting. NB Als de actuele prognosemethode niet Geschatte extra kosten is, heeft dit veld de waarde nul en kunnen de geschatte extra kosten niet worden gebruikt. Prognose extra kosten einde werk De verwachte extra kosten die nodig zijn om een activiteit of project gereed te melden. NB Als de actuele prognosemethode niet Prognose extra kosten einde werk of Prognose einde werk is, heeft dit veld de waarde 0 en kan de prognose voor extra kosten einde werk niet worden gebruikt. Prognose kosten einde werk Met de waarde voor de prognose einde werk worden de kosten aan het einde van een project bepaald. NB Als de actuele prognosemethode niet Prognose extra kosten einde werk of Prognose einde werk is, heeft dit veld de waarde nul en kan de prognose einde werk niet worden gebruikt. Begroting Het totale begrotingsbedrag. Geprojecteerd Het geprojecteerde bedrag. Werkelijke productiestand Het percentage van de productiestand. Actueel Het werkelijke bestede bedrag. Verschil Het resultaatbedrag van het project. Prognoseverschil Het resultaatbedrag van de prognose voor het project. Kostprijs lezen Hiermee kunt u de default kostprijsgegevens van het artikel opvragen. Kostenprognose per kostendrager afdrukken Hiermee wordt de sessie Kostenprognose per kostendrager afdrukken (tpppc2416m000) gestart. Met deze sessie kunt u de prognose voor het eindresultaat afdrukken. |