| # Project (tppdm6100s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de basisprojectgegevens voor elk project te muteren. Met de projectgegevens worden alle aspecten van het project vastgelegd. De defaults of instellingen van tal van velden worden overgenomen uit de parametersessies. Als een veld onjuiste gegevens bevat, moet u dus het gerelateerde veld in de parametersessies controleren. Gebruik de knop Andere valuta's weergeven als u de bedragen in de verschillende eigen valuta's wilt zien. De methode voor toerekening van opbrengsten en de methode voor de kostprijs van verkopen worden vastgelegd in een verrekenpost van het project. Afhankelijk van de hiervoor geselecteerde methoden kunnen de toerekening van opbrengsten en de kostprijs van verkopen ook worden vastgelegd op het niveau van het structuurdeel of de activiteit. De keuze voor structuurdeel of activiteit is afhankelijk van het feit of het project wordt bewaakt per structuurdeel of per activiteit. Op het niveau van het project en van de verrekenpost kunt u een onder- en een bovengrens instellen voor het toerekenen van de opbrengsten. Gerelateerde onderwerpen Projectgegevensbeheer gebruiken Projecten aanmaken Zoekpaden gebruiken Valuta's in Project gebruiken Eigen valuta's in Project gebruiken Tariefbepaling gebruiken Toerekening opbrengsten en Kostprijs verkopen Algemeen Project Voer een nieuwe projectcode in. U kunt een project aanmaken op basis van het volgende: Een bestaand niet-gebruikt algemeen project. Een nieuw nummer dat aan de projectserie is gekoppeld. Een nieuw nummer dat aan de calculatieserie is gekoppeld. De calculatieserie verschilt van de projectserie. Als u een calculatieproject aanmaakt, herinnert de nummering u eraan dat het project is gestart als calculatie. Het eerste vrije nummer. Status De status van het project. De projectstatus is belangrijk voor het aanhouden van de juiste koers gedurende de levenscyclus van een project. NB Bij projecten van de soort Sjabloon is de projectstatus niet relevant. Algemeen Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Zoekargument Een alternatieve vorm van een omschrijving die het zoeken eenvoudiger maakt. Doorgaans is dit een afkorting, acroniem of een eenvoudig te onthouden alternatief voor een volledige omschrijving. Adrescode project De identificatiecode van de locatie waarnaar de deliverables voor het project kunnen worden verzonden. In de Verenigde Staten wordt deze code gebruikt voor het belastingpakket. Verzenden-van adres Het adres dat op dit veld wordt ingevoerd, wordt als standaard verzenden-van adres gebruikt voor de leveringen en services van het project. Enterprise-eenheid Een financieel onafhankelijk onderdeel van uw organisatie, dat is opgebouwd uit entiteiten zoals bedrijfsonderdelen, afdelingen, magazijnen en projecten. De entiteiten van de enterprise-eenheid moeten allemaal tot hetzelfde logistieke bedrijf behoren, maar een logistiek bedrijf kan meerdere enterprise-eenheden bevatten. Een enterprise-eenheid is gekoppeld aan één financieel bedrijf. Wanneer u logistieke mutaties tussen enterprise-eenheden uitvoert, worden deze geboekt naar de financiële bedrijven waaraan de enterprise-eenheid is gekoppeld. U kunt de relaties definiëren tussen de enterprise-eenheden en dus de goederenoverboeking die kan plaatsvinden tussen de enterprise-eenheden. U moet de enterprise-eenheden koppelen aan interne relaties om facturering en prijsbeheer tussen enterprise-eenheden te kunnen gebruiken. U kunt enterprise-eenheden gebruiken om de financiële administratie voor bepaalde delen van uw bedrijf uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld enterprise-eenheden definiëren voor aparte onderdelen van uw organisatie die horen bij één logistiek bedrijf, maar die in verschillende landen zijn gevestigd. De administratie van elke enterprise-eenheid wordt uitgevoerd in de valuta van dat land en in het financiële bedrijf dat gekoppeld is aan de enterprise-eenheid. Financieel bedrijf Het financiële bedrijf waaraan de enterprise-eenheid is gekoppeld. Als het financiële bedrijf niet overeenkomt met het operationele bedrijf, wordt in Project (TP) het valutasysteem van het financiële bedrijf gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Valutasystemen Projectsoort Intern project Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het project een intern project. Bij een intern project bestaan geen contractuele verplichtingen met een relatie en worden de kosten geboekt op de winst- en verliesrekening. Naast een eenvoudig intern project kunt u ook een kapitaalproject aanmaken door de selectievakjes Intern project en Kapitaalproject in te schakelen. Een kapitaalproject is een intern project dat na voltooiing op de balans kan worden geactiveerd als vast activum. Voorbeeld Een trainingsprogramma voor medewerkers is een normaal intern project. Het opstellen van productiefaciliteiten voor een nieuwe productlijn is een kapitaalproject. Kapitaalproject Een project voor intern gebruik waarbij deliverables kunnen worden geboekt als vaste activa maar waarbij levering van goederen niet mogelijk is. In een kapitaalproject bent u de relatie. NB Het selectievakje kan niet worden ingeschakeld als de financiële mutaties voor het project zijn verwerkt en de status van het project al op Actief is gezet. Sjabloon Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het project van de soort Sjabloon en kan de projectcode het niet worden gebruikt voor werkelijke projecten. Dit project kan alleen worden gebruikt voor het kopiëren van projecten. NB U kunt het selectievakje alleen inschakelen indien de status van het project Vrij is. Type hiërarchie Voor een project moet een projectsoort zijn ingesteld. Hoofdproject Het hoofdproject waarbij het deelproject hoort. Organisatiestructuur Organisatiestructuur gebruiken Dit veld geeft aan of voor het project een organisatie structuur wordt gebruikt. Organisatiestructuur De code van de organisatiestructuur. Contract Specificatie overeenkomst Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. Detailgegevens van de afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: Default prijs- en kortingsovereenkomsten Defaults van verkooporders Leveringscondities De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie Aanneemsom Het totaalbedrag van het projectcontract. Bij een tijdsgefaseerde begrotingsversie wordt de aanneemsom uitgedrukt als:
    Aanneemsom = winstbedrag + managementreserve + gedistribueerde begroting+ niet-gedistribueerde begroting.
Met de aanneemsom wordt het maximum factuurbedrag bepaald. Valutakoers/koersfactor Een vastgestelde prijs of betaling volgens een standaard schaal, bijvoorbeeld de valutakoers van de mutatie. Valutakoers/koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat ERP LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. In eigen valuta Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin ERP LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's In eigen valuta Het bedrag in de eigen valuta. Contractsoort Op basis van de contractsoort wordt bepaald op welke manier de aanneemsom voor het project wordt berekend. Dit is van invloed op de facturering in Project (TP). Uitvoering contract De contractsoort geeft aan of het bedrijf optreedt als hoofdaannemer of als onderaannemer van het project. Factuursoort Op basis van de geselecteerde factuursoort wordt bepaald op welke manier de facturering wordt afgehandeld in Projectfacturering. Percentage tijdelijke inhouding Het percentage van de tijdelijke inhouding. Klantreferentie Dit veld wordt alleen afgedrukt voor termijnmotiveringsfacturen. Als onderdeel van de procedure voor termijnmotiveringen worden er op basis van de referentie specificaties voor de termijnmotivering aangemaakt. Eerste datum gereed De oorspronkelijk overeengekomen datum voor voltooiing van het project. Dit veld dient slechts ter informatie. Prijsverhoging regie Materiaal Het toeslag percentage dat in de sessie Materiaalkosten (tpppc2111s000) wordt gebruikt om de default waarde van de verkoopprijs te berekenen. Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd:
    Toeslagpercentage verkoopprijs = kostprijs * (1 + (toeslagpercentage / 100))
NB Dit is alleen van toepassing op regie projecten of verrekenposten. Taken Het toeslag percentage dat in de sessie Taakkosten (tpppc2131s000) wordt gebruikt om de default waarde van het verkooptarief te berekenen. Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd:
    Verkooptarief = kostentarief * (1 + (toeslagpercentage / 100))
NB Dit is alleen van toepassing op regie projecten of verrekenposten. Materieel Het toeslag percentage dat in de sessie Materieelkosten (tpppc2151s000) wordt gebruikt om de default waarde van het verkooptarief te berekenen. Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd:
    Verkooptarief = kostentarief * (1 + (toeslagpercentage / 100))
NB Dit is alleen van toepassing op regie projecten of verrekenposten. Onderaanneming Het toeslag percentage dat in de sessie Uitbestedingskosten (tpppc2171s000) wordt gebruikt om de default waarde van de verkoopprijs te berekenen. Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd:
    Verkoopprijs = kostprijs * (1 + (toeslagpercentage / 100))
NB Dit is alleen van toepassing op regie projecten of verrekenposten. Overige kosten Het toeslag percentage dat in de sessie Overige kosten (tpppc2191s000) wordt gebruikt om de default waarde van het verkooptarief te berekenen. Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd:
    Toeslagpercentage verkooptarief = kostentarief * (1 + (toeslagpercentage / 100))
NB Dit is alleen van toepassing op regie projecten of verrekenposten. Financieel Status financiële resultaten Dit veld bepaalt welke procedure wordt gebruikt voor het berekenen van de financiële projectresultaten in Fin. administratie. Vaste activa Activumnummer Indien u het selectievakje Kapitaalproject inschakelt en het project wilt koppelen aan de code van een vast activum, kunt u een activumnummer en een verrekenpost invoeren. Het vaste activum wordt gewaardeerd wanneer de werkelijke kosten van het project worden afgesloten. Zoom naar de sessie Activa (tffam1500m000) om het vaste activum in te voeren. Verrekenpost activum Dit veld bevat een omschrijving. De omschrijving kan maximaal 15 tekens lang zijn. U kunt dit veld bijvoorbeeld gebruiken om in de sessie Activa (tffam1500m000) te kiezen uit diverse vaste activa die bij één activumnummer horen. Bankgarantie Bedrag bankgarantie Om het risico voor de klant te beperken is het gebruikelijk dat de aannemer een bepaald bedrag op een depositorekening zet, als garantie tegen het mislukken van het project. Dit veld geeft de hoogte van het garantiebedrag aan. U kunt ook een percentage van de totale contractwaarde opgeven als garantie. Gebruik hiervoor het veld Percentage bankgarantie. Bedrag bankgarantie Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin ERP LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Percentage bankgarantie In plaats van het bedrag van de bankgarantie kunt u ook een percentage van de totale contractwaarde opgeven als garantie. Vervaldatum bankgarantie De einddatum van de bankgarantie is de laatste datum waarop de bankgarantie geldig is. Reductie bankgarantie Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin ERP LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Reductie bankgarantie Tijdens de uitvoering van het project kan de bankgarantie worden gereduceerd. Reductiepercentage bankgarantie Tijdens de uitvoering van het project kan de bankgarantie worden gereduceerd. Op dit veld kunt u het percentage invoeren waarmee de bankgarantie wordt gereduceerd. Reductiebedrag bankgarantie De ingangsdatum van de reductie van de bankgarantie. Betalingscondities voor financiële analyse Materiaal Het gemiddelde aantal dagen tussen de orderdatum en de betaaldatum. Taken Het gemiddelde aantal dagen tussen de orderdatum en de betaaldatum. Materieel Het gemiddelde aantal dagen tussen de orderdatum en de betaaldatum. Onderaanneming Het gemiddelde aantal dagen tussen de orderdatum en de betaaldatum. Overige kosten Het gemiddelde aantal dagen tussen de orderdatum en de betaaldatum. Relaties Het gemiddelde aantal dagen tussen de orderdatum en de betaaldatum. Begroting Methoden Begroting per Op basis van de soort projectbegroting wordt bepaald op welke manier naar de begroting wordt gekeken. U kunt het project begroten per: Structuurdeel Activiteit Bewaking op Begrotingsmethode Een manier om de verwachte productiviteit te meten. ERP LN maakt in de bottom-up begroting onderscheid tussen de volgende twee methoden: Productiesnelheid: het aantal productie-eenheden dat wordt geproduceerd per tijdseenheid. Taaknormen: het aantal uren dat nodig is om één eenheid van de kostendrager uit te voeren. Pad begrotingsloontarief Het zoekpad loonkostentarief begroting voor het loonkostentarief en het verkooptarief op de taakregels in de werkbegroting. Verrekenposten in begroting gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden in de begroting en kostenbewaking verrekenposten gebruikt. Begroting hoofdproject Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bevatten de kostenopbouw en de gegenereerde bewakingsopbouw alleen de begrote kosten van het hoofdproject. De werkelijke kosten omvatten zowel de kosten van het hoofdproject als de kosten van de bijbehorende deelprojecten. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, omvatten de kostenopbouw en de gegenereerde bewakingsopbouw zowel de begrote kosten van het hoofdproject als de begrote kosten van het bijbehorende deelproject. Werkelijk Topstructuurdeel begroting Het topstructuurdeel van een elementen- of activiteitenstructuur in een project. De projectbegroting bestaat uit een boomstructuur. De structuur bevat slechts één topstructuurdeel of topactiviteit. Kostenopbouw Op basis van de projectbegroting kan de kostenopbouw op verschillende manieren worden gegenereerd met de sessie Kostenopbouw genereren (tpptc3200m000). Elke kostenopbouw wordt opgeslagen onder de combinatie van projectcode en kostenopbouwcode. Voor elk project wordt aangegeven welke kostenopbouwcode moet worden beschouwd als werkelijke code. Bij een vergelijking van de kosten van de projectbegroting en/of de kostengegevens, geeft ERP LN altijd de kostengegevens van de projectbegroting weer op basis van de werkelijke kostenopbouwcode. Tijdsgefaseerde begroting analyseren Op basis van de werkbegroting kan de kostenopbouw op verschillende manieren worden gegenereerd met de sessie Kostenopbouw genereren (tpptc3200m000). Elke kostenopbouw wordt opgeslagen met de combinatie van projectcode en kostenopbouwcode. Voor elk project wordt aangegeven welke kostenopbouwcode moet worden beschouwd als werkelijke code. Bij een kostenvergelijking tussen de calculatie, de werkbegroting en/of de nacalculatie, geeft ERP LN altijd de kostengegevens van de werkbegroting weer op basis van de werkelijke kostenopbouwcode. Soort valutakoers De default soort valutakoers die in het gehele pakket wordt gebruikt voor de kostenopbouw. Tijdens het genereren van de kostenopbouw kan de gebruiker de waarde wijzigen. Defaults Begrotingsdatum Hier voert u de startdatum van de begroting in. Loonkostentarief Projectvaluta Als het project in een ander land wordt uitgevoerd, kunt u de projectvaluta gebruiken voor bewakingsdoeleinden. Deze valuta kan een externe valuta zijn die niet is opgegeven als een van de eigen valuta's. Mutatiedatum kostentarief Als het algemene loonkostentarief in een project wordt gewijzigd, wordt de mutatiedatum van het loonkostentarief automatisch ingesteld op de systeemdatum. Op deze manier is altijd bekend wanneer het loonkostentarief voor het laatst is gewijzigd. In eigen valuta Het kostentarief in de eigen valuta. Loonkostentarief verkoop Een algemeen verkooptarief voor de taakkosten in een project. In eigen valuta Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin ERP LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Mutatiedatum kostentarief Als het algemene verkooptarief in een project wordt gewijzigd, wordt de mutatiedatum van het verkooptarief automatisch ingesteld op de systeemdatum. Op deze manier is altijd bekend wanneer het verkooptarief voor het laatst is gewijzigd. In eigen valuta Het verkooptarief in de eigen valuta. In eigen valuta Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin ERP LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Tariefeenheid Als het kostentarief 25 EUR is en de eenheid Uren, betekent dit dat de kosten 25 EUR per uur bedragen. Planning Planning Actueel plan Het projectplan dat in het project wordt gebruikt. Dit veld moet worden ingevuld als de kosten worden bewaakt per soort activiteitenbegroting. Startdatum/einddatum Dit is de default datum voor plannen. Deze datum is van belang wanneer u kostenopbouw uitvoert en toeslagen gebruikt. De startdatum wordt gebruikt om te bepalen welke (begrotings)toeslagen geldig zijn voor de kostenopbouw. Als u geen startdatum invoert, worden alle toeslagen gebruikt. NB Als u een verrekenpost gebruikt voor een risico met factuurcalculatiemethode Werkelijke kosten (ingesteld in de sessie Verrekenpost (tpptc0110s000)), moet u de startdatum van het project invoeren. / De einddatum van een project dient alleen ter informatie. Soort doorlooptijd project De manier waarop de tijd wordt gezien in een plan. Geschatte doorlooptijd Op dit veld kunt u vastleggen hoeveel tijd naar verwachting nodig is voor het uitvoeren van een project. Dit veld dient alleen ter informatie. De vereiste projecttijd kan worden uitgedrukt in werkdagen of kalenderdagen, afhankelijk van de instelling op het veld Soort doorlooptijd project. Definitieve projectdoorlooptijd De projectdoorlooptijd volgens de specificaties. Dit veld dient alleen ter informatie. De vereiste projecttijd kan worden uitgedrukt in werkdagen of kalenderdagen, afhankelijk van de instelling op het veld Soort doorlooptijd project. Fase U kunt een fase aan een project koppelen, ongeacht de status ervan. Met behulp van een fase kunt u verschillende stadia in een project onderscheiden. Voorbeeld U kunt fasecode 001 met de omschrijving 'Gegevens verwijderen' koppelen aan een bereik van projecten. Om de juiste projecten te verwijderen hoeft u dan alleen fasecode 001 te selecteren. Behoefteplanning Voorraad toewijzen op Geef de fase op waarin de voorraad in het magazijn aan het project moet worden toegewezen, afhankelijk van de beschikbaarheid. Toegestane waarden: Invoeren U kunt de werkelijke voorraad reserveren, d.w.z. de voorraad in het magazijn toewijzen tijdens de invoer van een geplande magazijnorder in de module Projectbehoefte. Goedkeuren De voorraad wordt toegewezen als u de geplande magazijnorder bevestigt. Niet van toepassing NB Een voorraadreservering in Project (TP) is een voorraadtoewijzing in Magazijnbeheer (WH) Voorkeurmagazijn levering Een algemeen magazijn waarin de leveringen voor meerdere projecten worden ontvangen. De goederen worden van het voorkeurmagazijn voor levering verzonden naar het projectmagazijn. Gerelateerde onderwerpen Magazijnen gebruiken Default projectmagazijn Een projectmagazijn wordt gebruikt om geleverde goederen op te slaan die afkomstig zijn uit het voorkeurmagazijn voor levering. Voer op dit veld een magazijn in als u een magazijn voor het project wilt gebruiken. Alle voorraad wordt vervolgens naar dat magazijn verzonden. U kunt dit veld leeg laten en het magazijn op een lager niveau aan een structuurdeel of activiteit koppelen om het voorraadbeheer te verbeteren. Project aangemaakt vanuit Project-sjabloon De code van de sjabloon waarmee het project wordt aangemaakt. Bewaking Bewaking Werkelijke productiestand Productiestand Het niveau waarop u de productiestand voor deze kostensoort kunt vastleggen. Werkelijke productiestand taken Het niveau waarop u de productiestand voor deze kostensoort kunt vastleggen. Werkelijke productiestand overige kosten De kostprijs. Werkelijke productiestand onderaanneming Het niveau waarop u de productiestand voor deze kostensoort kunt vastleggen. Productiestand overige kosten De kostprijs. Productiestanden registreren Resultaten van productiestanden gebruiken Kostenregistratie Pad uurloontarief Het zoekpad loonkostentarief voor urenregistratie voor het loonkostentarief per uur en het verkooptarief per uur op de taakregels. Loggen Genereerdatum bewakingsopbouw De datum waarop de sessie Bewakingsopbouw genereren (tpptc1230m000) voor het laatst is uitgevoerd voor het project. Bewakingsopbouw gegenereerd door De aanmeldcode van de gebruiker die de sessie Bewakingsopbouw genereren (tpptc1230m000) het laatst voor dit project heeft uitgevoerd. Laatste boekingsdatum historie De datum waarop de werkelijke-kostenmutaties voor het laatst naar de historie zijn geboekt. Deze datum wordt automatisch door ERP LN opgeslagen tijdens het uitvoeren van de sessie Mutaties doorboeken (tpppc4202m000). Dit veld dient alleen ter informatie. Aanmeldcode laatste boeking historie De aanmeldcode van de gebruiker die de werkelijke-kostenmutaties voor dit project het laatst naar de historie heeft geboekt. De waarde op dit veld wordt automatisch bijgewerkt tijdens het uitvoeren van de sessie. Bewakingsopbouw laatst gegenereerd op datum De datum waarop de bewakingsopbouw voor het laatst is gegenereerd. Aanmeldcode bewakingsopbouw laatst gegenereerd De aanmeldcode van de gebruiker die de sessie Actuele kostenbewaking opbouwen (tpppc4803m000) het laatst voor dit project heeft uitgevoerd. Dit veld dient alleen ter informatie. Calculeren Afgekeurd Na de calculatie kan een project worden afgekeurd. Dit veld geeft aan of de levenscyclus (calculatie, begroting en facturering) kan worden voortgezet voor het gecalculeerde project. Redencode U kunt dit veld gebruiken in situaties waarin een bepaalde calculatie is afgewezen of een project is vertraagd. Als de calculatie is afgewezen, is de redencode verplicht. Geresulteerd in project Dit veld wordt alleen ingevuld als voor projecten en calculaties een andere serie wordt gebruikt. Na het kopieerproces wordt het doelproject weergegeven. Herkomst uit calculatie Dit veld wordt alleen ingevuld als voor projecten en calculaties een andere serie wordt gebruikt. Het calculatieproject dat als bron is gebruikt, wordt weergegeven. Laatst overgezet door De aanmeldcode van de persoon die de calculatie heeft overgezet naar een project. De aanmeldcode die is gebruikt voor de laatste overzetting, wordt geregistreerd. Datum van overzetten De datum waarop het overzettingsproces voor het laatst is uitgevoerd. Tussenresultaten Tussenresultaten opbrengsten Methode Revenue Recognition Percentage gereed Het percentage van het project dat gereed is. U moet dit percentage vermenigvuldigen met de aanneemsom als u wilt berekenen welke opbrengsten worden toegerekend. NB Het is mogelijk om het percentage handmatig in te voeren, maar u kunt ook op Percentage gereed berekenen klikken om de berekende waarde op te halen. ERP LN berekent het percentage met behulp van de volgende formule:
    Percentage gereed = (gemaakte) kosten/kosten van prognose einde werk
Earned Revenue-factor Hier geeft u de Earned Revenue-factor op. U moet deze factor vermenigvuldigen met de kosten als u wilt berekenen welke opbrengsten worden toegerekend. NB Het is mogelijk om de Earned Revenue-factor handmatig in te voeren, maar u kunt ook op ERF berekenen klikken om de berekende waarde op te halen. ERP LN berekent de factor met behulp van de volgende formule:
    Earned Revenue-factor = aanneemsom van project/totale begrote kosten
U kunt de Earned Revenue-factor alleen berekenen als de projectstatus Actief is, omdat de totale begrote kosten alleen bekend zijn voor actieve projecten. Drempel toerekening opbrengsten Het minimum percentage gereed dat wordt verwacht voordat opbrengsten worden toegerekend. NB Alleen als het percentage gereed groter is dan of gelijk is aan dit veld, worden opbrengsten toegerekend wanneer met de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000) tussenresultaten worden gegenereerd. Als het Winstpercentage echter negatief is, worden de opbrengsten toegerekend ongeacht of het minimum percentage gereed is bereikt. Default waarde 0 Limiet Revenue Recognition De limiet voor het toerekenen van opbrengsten. Hier geeft u een maximumpercentage op. NB Deze waarde kan worden gewijzigd. De limiet voor de toerekening van opbrengsten geldt voor alle toerekeningsmethoden behalve voor de methode Gereedgemeld project. Voor de maximale opbrengsten die tot aan de voltooiing van het project kunnen worden toegerekend, moet u dit percentage vermenigvuldigen met de aanneemsom. Dit percentage wordt genegeerd als het project gereed is en de definitieve opbrengsten en de kostprijs van verkopen zijn geboekt. Default waarde 100 Tussenresultaten kosten Methode kostprijs verkopen Winstpercentage Hier geeft u het winstpercentage op. De kostprijs verkopen wordt berekend op basis van dit percentage en de toegerekende opbrengsten. NB Het is mogelijk om het percentage handmatig in te voeren, maar u kunt ook op Winstpercentage berekenen klikken om de berekende waarde op te halen. ERP LN berekent het percentage met behulp van de volgende formules:
    Winstpercentage = begroting/aanneemsom
of
    Winstpercentage = Prognose einde werk / Aanneemsom
Als de kostprijs verkopen is vastgesteld op projectniveau, kunt u in ERP LN selecteren op basis waarvan het winstpercentage wordt berekend. U kunt Begroting of Progn. kst. einde werk selecteren als basis voor het berekenen van het winstpercentage. Diversen Classificatie Verwervingsmethode Om statistische redenen kunt u invoeren welke methode u hebt gebruikt om dit project te verwerven. Financieringsmethode De identificatiecode van de financieringsmethode die voor dit project wordt gebruikt. Bedrijfssector De identificatiecode van de bedrijfssector. Geografische regio De geografische regio. Categorie Een door de gebruiker te definiëren classificatie van projecten. Groep Een gebruikersspecifieke classificatie van projecten. Diversen Code overige kosten voor stelposten Kosten die betrekking hebben op een verrekenpost van het type Stelpost, worden geboekt op een kostendrager voor overige kosten. Dit veld bevat de identificatiecode van de kostendrager voor overige kosten (standaard of projectspecifiek) die voor dit project wordt gebruikt. De default waarde van dit veld is afkomstig van het veld Code overige kosten voor stelposten in de sessie Project (tppdm6100s000). Default cost account / werkpakket De activiteit wordt als default gebruikt in processen waarin een bedrag op een activiteit moet worden geboekt terwijl er geen activiteit is opgegeven. Hiervan is sprake in de volgende gevallen: Als er automatisch termijnen worden gegenereerd via de sessie Termijnen termijnmotivering aanmaken (tppin1210m000). Als er stelpostverrekeningen worden gegenereerd via de sessie Mutaties stelposten genereren (tpppc3210m000). Als er facturen worden gegenereerd voor verrekenposten Als er eenheidsprijsfacturen worden gegenereerd NB De default activiteit wordt opgehaald uit de sessie Project (tppdm6100s000). Termijnen termijnmotivering aanmaken (tppin1210m000) Mutaties stelposten genereren (tpppc3210m000) Toeslagen gebruiken De toeslagen die zijn gebruikt. Precariobelasting De identificatiecode van de precariobelasting die op dit project van toepassing is. Toeslag verkoopwaarden OHW Het toeslagpercentage dat wordt berekend over de totale kosten van het project om de financiële waarde van het onderhanden werk (OHW) te bepalen. Dit toeslagpercentage wordt alleen gebruikt indien het selectievakje Toeslagkosten verkoopwaarde in OHW in de sessie Parameters PPC (tpppc0100s000) is ingeschakeld. Subcontractor-gegevens (volgens wet Ketenaansprakelijkheid) Loon in aanneemsom Het percentage van de totale aanneemsom dat met de hoofdaannemer is overeengekomen voor loonkosten. G-rekening loon Dit veld is alleen in Nederland van toepassing. Aanmeldcode Gebruiker De gebruiker die het project aanmaakt. De default waarde is de naam waarmee de gebruiker zich aanmeldt. Deze waarde kan worden gewijzigd. Project aangemaakt vanuit Projectherkomst Projectherkomst De bron waaruit het project is gekopieerd (indien van toepassing). |