| # Bewaking per project/activiteit/onderaanneming (tpppc4553m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een project te bewaken tijdens de uitvoering ervan. De actuele kostenbewaking wordt geaggregeerd op het niveau van het project/de activiteit/de bewakingscode van onderaanneming. Dit is een van de sessies die in de module Projectvoortgang beschikbaar zijn voor het bewaken van projecten. Elk van deze sessies biedt een ander detailniveau. Gerelateerde onderwerpen Bewakingsoverzichten gebruiken Berekenwijze ERP LN Project De identificatiecode van het project. Activiteit Het kleinste deel van de activiteitenstructuur dat wordt gebruikt voor een tijdsgefaseerde begroting. Een entiteit die wordt gebruikt om een deel van een project in een activiteitenstructuur te vertegenwoordigen. ERP LN maakt onderscheid tussen de volgende soorten activiteiten: WBS-element Kostenrekening Werkpakket Planningspakket Mijlpaal Gegenereerd De datum waarop de kostenbewaking voor het huidige project is opgebouwd. De waarde op dit veld wordt bijgewerkt door de sessie Actuele kostenbewaking opbouwen (tpppc4803m000). Valuta De default valuta in de overzichtssessie is de projectvaluta. Zowel in een dependent-currency systeem als een independent-currency systeem kunt u de valuta wijzigen met de opdracht Andere valuta's weergeven <CTRL-R>. . Hierbij wordt de onderstaande volgorde gehanteerd: Projectvaluta Lokale valuta Rapporteringsvaluta 1 Rapporteringsvaluta 2 NB Alleen de laatste drie valuta's zijn eigen valuta's. Valuta De valuta. Bewakingscode onderaanneming De bewakingscode wordt gebruikt voor het meest gedetailleerde kostenbewakingsniveau. Totaal begroot Het begrotingsbedrag dat in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Earned Value De toegestane kosten aan het einde van de huidige periode. Begrote hoeveelheid De totale begrote hoeveelheid die in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Geprojecteerd De toegestane hoeveelheid aan het einde van de huidige periode. Werkelijk excl. verplichtingen De totale hoeveelheid van de kostenmutaties (exclusief de betalingen onderweg) die naar de historie zijn geboekt voor alle perioden tot aan de huidige periode. Huidige periode Het jaar van de actuele kostenbewakingsperiode. / De periode voor de actuele kostenbewaking. Geprojecteerd incl. verplichtingen De kosten die in de huidige periode kunnen worden gemaakt. Werkelijk excl. verplichtingen De werkelijke kosten (dus zonder de verplichtingen) die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Geprojecteerd excl. verplichtingen Het toegestane bedrag, exclusief de verplichtingen. Geprojecteerd incl. verplichtingen De hoeveelheid die in de huidige periode mag worden geproduceerd. Werkelijk excl. verplichtingen De totale hoeveelheid van de kostenmutaties (exclusief de betalingen onderweg) die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Geprojecteerd excl. verplichtingen De toegestane hoeveelheid, exclusief de verplichtingen. Werkelijk Het werkelijke bedrag. Verschil Het bedrag van het resultaat. Kostenprognose De kostenprognose. Werkelijke hoeveelheid Het werkelijke bedrag. Verschil Het bedrag van het resultaat. Prognosehoeveelheid De extra prognosehoeveelheden voor het einde van het project die worden verwacht voor het einde van de huidige periode. |