| # Aan start/eindpercentage EV gerelateerde gegevens (tpptc5112s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de begin- en eindpercentages te muteren van een geselecteerde activiteit. De activiteit heeft een Earned Value-methode met een begin- en eindpercentage. NB U kunt de percentages vastleggen per activiteit of per kostensoort binnen de activiteit. U moet het project en de tijdsgefaseerde begrotingsversie van de activiteit opgeven. Gerelateerde onderwerpen Codes tijdsgefaseerde kostenopbouw aanmaken Een Earned Value-methode gebruiken Project De unieke identificatiecode van het project. Project De projectstatus. Huidige versie De versie van het project waarin u gegevens kunt invoeren. Activiteit De unieke identificatiecode van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen activiteit Versie De versie waarin de gegevens van de activiteit zijn opgeslagen. Beginpercentage Het beginpercentage dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Eindpercentage Het eindpercentage dat wordt vrijgegeven bij het voltooien van de activiteit. Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig die u kunt bekijken door te klikken op de knop Tekst op de werkbalk. Beginpercentage materiaal Het percentage van het begrotingsbedrag voor materiaal dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Eindpercentage materiaal De betekenis van dit veld is afhankelijk van de Earned Value-methode. Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor materiaal dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor materiaal dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Materiaal. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor materiaal voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Het restant wordt vrijgegeven aan het einde van de activiteit. Beginpercentage taken Het percentage van het begrotingsbedrag voor taken dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Eindpercentage taken De betekenis van dit veld is afhankelijk van de Earned Value-methode. Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor taken dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor taken dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Taak. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor taken voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Het restant wordt vrijgegeven aan het einde van de activiteit. Gerelateerd: het percentage is afhankelijk van de activiteit die is gekoppeld voor de productiestand. Beginpercentage materieel Het percentage van het begrotingsbedrag voor materieel dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Eindpercentage materieel De betekenis van dit veld is afhankelijk van de Earned Value-methode. Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor materieel dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor materieel dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Materieel. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor materieel van het kostenelement. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Het restant wordt vrijgegeven aan het einde van de activiteit. Beginpercentage onderaanneming Het percentage van het begrotingsbedrag voor onderaanneming dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Eindpercentage onderaanneming De betekenis van dit veld is afhankelijk van de Earned Value-methode. Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor onderaanneming dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor onderaanneming dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Onderaanneming. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor onderaanneming voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Het restant wordt vrijgegeven aan het einde van de activiteit. Beginpercentage overige kosten Het percentage van het begrotingsbedrag voor overige kosten dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Eindpercentage overige kosten De betekenis van dit veld is afhankelijk van de Earned Value-methode. Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor overige kosten dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor overige kosten dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Overige kosten. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor overige kosten voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Het restant wordt vrijgegeven aan het einde van de activiteit. |