| # Pegging-signaleringen Pegging-signaleringen geven aan of een order een probleem veroorzaakt voor een andere order, zoals: Een verkooporder die niet op tijd worden geleverd, omdat de productieorder waarmee het artikel wordt gemaakt, te laat is. Een productieorder die niet op tijd kan gereedkomen, omdat een inkooporder te laat is ingepland. Pegging-signaleringen worden gegenereerd tijdens de simulatie van een order of via de sessie Pegging-relaties genereren (cprrp0240m000). Pegging-signaleringen zijn gebaseerd op pegging-relaties. Pegging: Potentieel voorraadtekort De benodigde artikelen, zoals een verkooporder of productieorderbehoefte, zijn niet vanuit voorraad leverbaar. Dit kan het gevolg zijn van bijv. een bepaalde inkooporder. Het is een potentieel probleem, omdat u geen zekerheid hebt dat de benodigde artikelen op tijd beschikbaar zullen zijn. Pegging: Potentieel tekort materialen Voor de lopende order is materiaal benodigd dat via een andere order wordt aangeleverd. ERP LN geeft dan ook een Pegging: Potentieel voorraadtekort-signalering weer voor het artikel dat als materiaal nodig is voor de lopende order. Pegging: Geen geprojecteerde voorraad De benodigde artikelen, zoals een verkooporder of productieorderbehoefte, bevinden zich nog op een geplande order. U heeft de geplande order nog niet in een werkelijke inkoop- of productieorder omgezet. Pegging: Geen geproject. vrd materialen Voor de lopende order is materiaal benodigd dat via een andere geplande order wordt aangeleverd. ERP LN geeft dan ook een Pegging: Geen geprojecteerde voorraad-signalering weer voor het artikel dat als materiaal nodig is voor de lopende order. Pegging: Geen geplande voorraad Een benodigde levering wordt in het geheel niet gepegd. Dit betekent dat u aan deze behoeft niet kunt voldoen, zelfs als u alle beplande orders op tijd zou hebben uitgevoerd. U moet een extra order aanmaken om de levering te kunnen uitvoeren of u moet andere handelingen verrichten. Pegging: Geen geplande vrd materialen Voor de lopende order is materiaal benodigd dat niet op voorraad ligt en dat niet via een andere geplande order wordt aangeleverd. ERP LN geeft dan ook een Pegging: Geen geplande voorraad-signalering weer voor het artikel dat als materiaal nodig is voor de lopende order. Dit betekent dat u de huidige behoefte niet kunt vervullen, tenzij u extra materiaal bestelt of andere acties uitvoert. Pegging: Levering in het verleden De geplande leverdatum van de lopende order ligt in het verleden. Volgens het systeem zou de levering al hebben plaatsgevonden. Als u een marge invoert op het veld Speling (dagen) in de sessie Signaleringstypen - per planner (cprao1110m000), logt ERP LN alleen signaleringen waarvan de marge is overschreden. Als de marge bijv. 3 is, ziet u alleen de leveringen die meer dan 3 dagen in het verleden liggen. Pegging: Lev. materialen in het verleden Voor de lopende order is materiaal nodig waarvan wordt uitgegaan dat de levering al in het verleden heeft plaatsgevonden. ERP LN geeft dan ook een Pegging: Levering in het verleden-signalering weer voor het artikel dat als materiaal nodig is voor de lopende order. Als u een marge invoert op het veld Speling (dagen) in de sessie Signaleringstypen - per planner (cprao1110m000), logt ERP LN alleen signaleringen waarvan de marge is overschreden. Als de marge bijv. 3 is, ziet u alleen de leveringen die meer dan 3 dagen in het verleden liggen. Pegging: Levering is te laat De verwachting is dat de levering plaatsvindt na de vraag. Met andere woorden, de lopende order heeft een geplande leverdatum die later is dan het moment waarop het artikel benodigd is. Als u de leveringsorder naar een vroegere datum verschuift, wordt het benodigde artikel niet op tijd geleverd. Als u een marge invoert op het veld Speling (dagen) in de sessie Signaleringstypen - per planner (cprao1110m000), logt ERP LN alleen signaleringen waarvan de marge is overschreden. Als de marge bijv. 3 is, ziet u alleen de leveringen die meer dan 3 dagen later zijn dan de vraag. Pegging: Levering materialen is te laat Voor de lopende order is materiaal nodig waarvan de geplande levering gepland plaatsvindt nadat het artikel benodigd is. ERP LN geeft dan ook een Pegging: Levering in het verleden-signalering weer voor het artikel dat als materiaal nodig is voor de lopende order. Als u het gelogde aantal signaleringen wilt reduceren, kunt u een marge in dagen vastleggen. Pegging: Levering is te vroeg De levering wordt verwacht voordat het artikel benodigd is. Met andere woorden, de lopende order heeft een geplande leverdatum die vroeger is dan het moment waarop het artikel benodigd is. Het benodigde artikel moet voor een bepaalde tijd worden opgeslagen voordat het daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit is geen echt probleem, maar kan er wel toe leiden dat de voorraadniveaus in uw magazijn te hoog worden. U zou daarom deze order naar een latere datum kunnen verschuiven. NB Wat betreft de signalering, wordt er geen rekening gehouden met de veiligheidstijd, extra doorlooptijd, doorlooptijd inslag en doorlooptijd uitslag. De levering kan daarom wellicht niet zo vroeg plaatsvinden. Als u een marge invoert op het veld Speling (dagen) in de sessie Signaleringstypen - per planner (cprao1110m000), logt ERP LN alleen signaleringen waarvan de marge is overschreden. Als de marge bijv. 3 is, ziet u alleen de leveringen die meer dan 3 dagen vroeger zijn dan de vraag. Pegging: Levering materialen is te vroeg Voor de lopende order is materiaal nodig waarvan de geplande levering gepland plaatsvindt voor dat het artikel benodigd is. ERP LN geeft dan ook een Pegging: Levering is te vroeg-signalering weer voor het artikel dat als materiaal nodig is voor de lopende order. Als u het gelogde aantal signaleringen wilt reduceren, kunt u een marge in dagen vastleggen. Gerelateerde onderwerpen Pegging van geplande orders Planningssignaleringen in Enterprise Planning Typen planningssignaleringen |