| # Aan maximumpercentage EV gerelateerde gegevens (tpptc5113s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de maximum percentages te muteren van een geselecteerde activiteit met een Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning. U kunt de percentages invoeren per methode of per kostensoort binnen een methode. U moet het project en de tijdsgefaseerde begrotingsversie van de activiteit opgeven. Gerelateerde onderwerpen Aan Earned Value-methode gerelateerde gegevens gebruiken Een Earned Value-methode gebruiken Project De unieke identificatiecode van het project. Project De projectstatus. Huidige versie De versie van het project waarin u gegevens kunt invoeren. Activiteit De unieke identificatiecode van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen activiteit Versie De versie waarin de gegevens van de activiteit zijn opgeslagen. Earned Value methode De relevante Earned Value-methode. Maximum percentage Begrotingsbedragen worden vrijgegeven op basis van de procentuele productiestand van de activiteit. Als de Earned Value-methode Percentage gereed is en u het maximum percentage van de activiteit wijzigt in 90 procent, wordt de begroting voor 90 procent vrijgegeven. De overige 10 procent wordt vrijgegeven als de activiteit is voltooid. Gerelateerde onderwerpen Een Earned Value-methode gebruiken Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst voor de activiteit aanwezig die u kunt bekijken door te klikken op de knop Tekst op de werkbalk. Maximum percentage materiaal Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor materiaal dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor materiaal dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Materiaal. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor materiaal voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Maximum percentage taken Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor taken dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor taken dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Taak. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor taken voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Maximum percentage materieel Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor materieel dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor materieel dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Materieel. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor materieel voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Maximum percentage onderaanneming Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor onderaanneming dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor onderaanneming dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Onderaanneming. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor onderaanneming van het kostenelement. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. Maximum percentage overige kosten Earned Value-methode Mijlpaal: het percentage van het begrotingsbedrag voor overige kosten dat is toegekend aan de mijlpaal die is gekoppeld aan de activiteit. Earned Value-methode Begin- en eindpercentage: het percentage van het begrotingsbedrag voor overige kosten dat wordt vrijgegeven bij het starten van de activiteit. Earned Value-methode Percentage gereed of Niveau van inspanning: het maximum percentage voor de kostensoort Overige kosten. Dit wordt berekend over het begrotingsbedrag voor overige kosten voor de activiteit. Het gaat om de maximale begrote kosten van ingepland werk die gedurende de activiteit kunnen optreden voor deze kostensoort. |