| # Bewaking per project (tpppc4510m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de projecten te bewaken die worden uitgevoerd. De actuele kostenbewaking wordt geaggregeerd op projectniveau. Dit is een van de sessies die in de module Projectvoortgang beschikbaar zijn voor het bewaken van projecten. Elk van deze sessies biedt een ander detailniveau. NB U kunt meerdere records selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden. Gerelateerde onderwerpen Bewakingsoverzichten gebruiken Bewaking gebruiken Kostenprognoses registreren Berekenwijze ERP LN Eigen valuta's in Project gebruiken Project De project code. Valuta De default valuta in de overzichtssessie is de projectvaluta. Zowel in een dependent-currency systeem als een independent-currency systeem kunt u de valuta wijzigen met de opdracht Andere valuta's weergeven <CTRL-R>. Hierbij wordt de onderstaande volgorde gehanteerd: Projectvaluta Lokale valuta Rapporteringsvaluta 1 Rapporteringsvaluta 2 NB Alleen de laatste drie valuta's zijn eigen valuta's. Totaal begroot Het begrotingsbedrag dat in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Werkelijke kosten De werkbegroting. Earned Value De kosten/hoeveelheden die tot nu toe zijn toegestaan (Earned Value). De geprojecteerde kosten worden als volgt berekend: werkelijke productiestand vermenigvuldigd met de begroting. NB Zie voor uitzonderingen op deze berekening: Berekenwijze ERP LN. Verschil Het bedrag van het resultaat. Opbrengst De opbrengsten die naar de historie zijn geboekt voor alle perioden tot aan de huidige periode. OHW Het bedrag van het onderhanden werk (OHW). Indicator totale kosten hoofdproject De projecttotalen. Een van de volgende calls: Totaal hoofdproject Projecttotaal Werkelijk De werkelijke kosten (dus zonder de verplichtingen) die naar de historie zijn geboekt voor alle perioden tot aan de huidige periode. Verschil Het bedrag van het resultaat. OHW Het bedrag van het onderhanden werk (OHW). Nacalculatie incl. verplichtingen Het bedrag dat in deze periode is besteed, inclusief verplichtingen.
    Totaal besteed = werkelijke kosten (deze periode) + verplichtingen (deze periode)
Geprojecteerd incl. verplichtingen De kosten die in de huidige periode kunnen worden gemaakt. Verschil incl. verplichtingen Het resultaat wordt berekend met de volgende formule:
    Resultaat = geprojecteerd (deze periode) - werkelijke kosten (deze periode) - verplichtingen (deze periode)
Werkelijk excl. verplichtingen De werkelijke kosten (dus zonder de verplichtingen) die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Verschil excl. verplichtingen Het resultaat wordt berekend met de volgende formule:
    Resultaat = geprojecteerd (deze periode) - werkelijke kosten (deze periode)
Opbrengst De opbrengsten die naar de historie zijn geboekt voor alle perioden tot aan de huidige periode. Werkelijk Het bedrag van het resultaat, exclusief de verplichtingen. Verschil De extra kosten voor het einde van het project die worden verwacht aan het einde van de huidige periode. Kostenprognose De extra kosten voor het einde van het project die worden verwacht aan het einde van de huidige periode. Prognose eindresultaat De extra kosten voor het einde van het project die worden verwacht. Prognose extra opbrengsten De prognose van de extra opbrengsten voor het einde van het project die worden verwacht aan het einde van de huidige periode. |