| # Werkelijke productiestand per activiteit / overige kosten (tpppc1144s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de productiestand te muteren voor de combinatie van een activiteit en een kostendrager voor overige kosten. Gerelateerde onderwerpen Productiestanden verwerken Project De identificatiecode van het project. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De projectstatus. Datum De datum waarop de productiestand is ingevoerd voor dit project en het bijbehorende structuurdeel of de bijbehorende activiteit. Activiteit De activiteit code. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De status werkuitvoering van de activiteit. Overige kosten De code van overige kosten. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Werkelijke productiestand overige kosten Dit veld geeft aan hoe de productiestand voor de kostensoort Overige kosten in projectbewaking is vastgelegd. Gereedgemeld Dit veld geeft aan of de geselecteerde kostendrager is gereedgemeld. Een kostendrager kan ook gereed worden gemeld als de productiestand niet gelijk is aan 100%, zoals in het volgende voorbeeld wordt uitgelegd. In de module Projectplanning hebt u 100 kubieke meter grond begroot. Er hoeft echter slechts 80 kuub te worden gestort. Zodra het werk gereed is, selecteert u dit veld en voert u 80% in op het veld Werkelijke productiestand [%], omdat u slechts 80% van de totale begrote hoeveelheid hebt verbruikt. Als de productiestand niet gelijk is aan 100%, kan het verschil ten opzichte van de begroting worden verrekend, mits aan de volgende condities wordt voldaan: Het selectievakje Te verrekenen in de sessie Structuurdeel (tpptc1100s000) is ingeschakeld voor het structuurdeel. De geselecteerde kostendrager hoort bij een verrekenpost waarvoor het veld Soort verrekenpost in de sessie Verrekenpost (tpptc0110s000) op Te verrekenen hoeveelheden staat. Werkelijke productiestand [%] De productiestand van de geselecteerde kostendrager of bewakingscode, uitgedrukt als percentage van de totale begrote hoeveelheid of tijdsduur. |