| # Bewaking per project/materiaal (tpppc4513m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de projecten te bewaken die worden uitgevoerd. De actuele kostenbewaking wordt geaggregeerd op het niveau van het project/de bewakingscode van materiaal. Dit is een van de sessies die in de module Projectvoortgang beschikbaar zijn voor het bewaken van projecten. Elk van deze sessies biedt een ander detailniveau. NB Indien u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen records zoeken en selecteren. Records muteren in een overzichts-/muteersessie Gerelateerde onderwerpen Berekenwijze ERP LN Bewakingsoverzichten gebruiken Project De projectcode. Valuta De default valuta in de overzichtssessie is de projectvaluta. Zowel in een dependent-currency systeem als een independent-currency systeem kunt u de valuta wijzigen met de opdracht Andere valuta's weergeven <CTRL-R>. Hierbij wordt de onderstaande volgorde gehanteerd: Projectvaluta Lokale valuta Rapporteringsvaluta 1 Rapporteringsvaluta 2 NB Alleen de laatste drie valuta's zijn eigen valuta's. Valuta De valuta of de omschrijving van de valuta. Gegenereerd De datum waarop de kostenbewaking van het huidige project is opgebouwd. De waarde op dit veld wordt bijgewerkt door de sessie Actuele kostenbewaking opbouwen (tpppc4803m000). Bewakingscode materiaal Een gemeenschappelijk parent-kostendragerniveau, op een hoger niveau dan de speciale kostendrager. Een bewakingscode wordt gebruikt voor bewakingsdoeleinden. Voor analysedoeleinden kunt u kostendragers van dezelfde kostensoort groeperen onder een bewakingscode. Een kostendrager die u gebruikt om een groep kostendragers te categoriseren, kan dienen als bewakingscode. In een boomstructuur kunnen niet meerdere bewakingscodes voorkomen. De bewakingscode wordt gebruikt voor de bevroren bottom-up begroting. Totaal begroot Het begrotingsbedrag dat in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Het begrotingsbedrag dat in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Earned Value De kosten/hoeveelheden die tot nu toe zijn toegestaan (Earned Value). De geprojecteerde kosten worden als volgt berekend: werkelijke productiestand vermenigvuldigd met de begroting. NB Zie voor uitzonderingen op deze berekening: Berekenwijze ERP LN. Nacalculatie incl. verplichtingen Het bedrag dat in deze periode is besteed, inclusief verplichtingen. Totaal besteed = Werkelijke kosten (deze periode)+ Verplichtingen (deze periode) Verschil incl. verplichtingen Het resultaat wordt berekend met de volgende formule: Resultaat = Geprojecteerd (deze periode)- Werkelijke kosten (deze periode)- Verplichtingen (deze periode) Werkelijk excl. verplichtingen De werkelijke kosten (exclusief de verplichtingen) die naar de historie zijn geboekt voor alle perioden tot aan de huidige periode. Verschil excl. verplichtingen Het resultaat, exclusief de waarde van de verplichtingen, wordt als volgt berekend: Geprojecteerd (deze periode)- werkelijke kosten (deze periode) Begrote hoeveelheid Het begrotingsbedrag dat in de bewakingsopbouw wordt weergegeven. Geprojecteerd De kosten/hoeveelheden die tot nu toe zijn toegestaan (Earned Value). De geprojecteerde kosten worden als volgt berekend: werkelijke productiestand vermenigvuldigd met de begroting. Nacalculatie incl. verplichtingen Het bedrag dat in deze periode is besteed, inclusief verplichtingen. Totaal besteed = Werkelijke kosten (deze periode)+ Verplichtingen (deze periode) Verschil incl. verplichtingen Het resultaat wordt berekend met de volgende formule: Resultaat = Geprojecteerd (deze periode)- Werkelijke kosten (deze periode)- Verplichtingen (deze periode) Werkelijk excl. verplichtingen De totale hoeveelheid van de kostenmutaties (exclusief de betalingen onderweg) die naar de historie zijn geboekt voor alle perioden tot aan de huidige periode. Verschil excl. verplichtingen Het bedrag van het resultaat, exclusief de verplichtingen. Huidige periode Het jaar van de actuele kostenbewakingsperiode. / De periode voor de actuele kostenbewaking. Nacalculatie incl. verplichtingen Het werkelijke bedrag, inclusief de verplichtingen. Geprojecteerd incl. verplichtingen De kosten die in de huidige periode kunnen worden gemaakt. Verschil incl. verplichtingen Het bedrag dat in deze periode is besteed, inclusief verplichtingen. Totaal besteed = Werkelijke kosten (deze periode)+ Verplichtingen (deze periode) Werkelijk excl. verplichtingen De werkelijke kosten (exclusief de verplichtingen) die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Geprojecteerd excl. verplichtingen De toegestane kosten, exclusief de verplichtingen. Verschil excl. verplichtingen Het bedrag van het resultaat, exclusief de verplichtingen. Nacalculatie incl. verplichtingen Het werkelijke bedrag, inclusief de verplichtingen. Geprojecteerd incl. verplichtingen De hoeveelheid die in de huidige periode mag worden geproduceerd. Verschil incl. verplichtingen Het bedrag van het resultaat, inclusief de verplichtingen. Werkelijk excl. verplichtingen De totale hoeveelheid van de kostenmutaties (exclusief de betalingen onderweg) die naar de historie zijn geboekt voor de huidige periode. Geprojecteerd excl. verplichtingen De toegestane hoeveelheid, exclusief de verplichtingen. Verschil excl. verplichtingen Het bedrag van het resultaat, exclusief de verplichtingen. Werkelijk Het werkelijke bedrag. Verschil Het bedrag van het resultaat. Kostenprognose De kostenprognose. Prognose eindresultaat De prognose van het eindresultaat. Prognosehoeveelheid De extra prognosehoeveelheden voor het einde van het project die worden verwacht voor het einde van de huidige periode. Prognose eindresultaat De prognose van het eindresultaat. |