| # Resourceplan project (tipcs0520s100) Deze sessie kunt u gebruiken om de afdelingen weer te geven die bij een PCS-project zijn betrokken en te bepalen wat de invloed van het PCS-project is op de capaciteit van de betrokken afdelingen. Voor een PCS-project is gedurende een zekere tijd capaciteit van vaak meerdere afdelingen benodigd. In deze sessie geeft u de startdatum en het aantal perioden van het PCS-project in. Nadat deze gegevens zijn ingevoerd, worden per afdeling de volgende gegevens weergegeven: Aantal perioden boven capaciteit excl. project Het aantal perioden waarin de capaciteit die van de afdeling wordt gevraagd, groter is dan de beschikbare capaciteit. Er wordt geen rekening gehouden met de capaciteit die benodigd is voor het PCS-project. Aantal perioden boven capaciteit incl. project Het aantal perioden waarin de capaciteit die van de afdeling wordt gevraagd, groter is dan de beschikbare capaciteit van de afdeling. Er wordt rekening gehouden met de capaciteit die benodigd is voor het PCS-project. Eerste periode boven capaciteit De eerste periode waarin de totale capaciteit die van de afdeling wordt gevraagd, groter is dan de basiscapaciteit van de afdeling. Aantal perioden voor project Het totale aantal perioden waarin er voor het PCS-project capaciteit van de afdeling benodigd is. Deze cijfers laten zien wat de beschikbare capaciteit van de afdelingen is. Aan de hand daarvan kunt u de planning van uw activiteiten voor het PCS-project aanpassen. ERP LN maakt een lijst van de afdelingen die betrokken zijn bij het PCS-project, aan de hand van de volgende gegevens: Het geplande capaciteitsgebruik per order in Enterprise Planning. De planning en bewerkingen van productieorders in Productiebeheer (SFC). De activiteiten per PCS-project in Projectbeheer. Chart resourcebezetting Als u een afdeling selecteert, kunt u op Chart weergeven klikken om de chart resourcebezetting weer te geven. NB U start deze sessie door te klikken op Resourceplan project in de sessie Dashboard projecten (tipcs0320m000). Project Een verzameling van productie- en inkoophandelingen die specifiek worden verricht voor een bepaalde klantorder. Een project wordt in gang gezet door een klantorder voor artikelen met het bestelbeleid Op order. Een project dient om de productie van artikelen te plannen en te coördineren. Bij het op order produceren van standaardartikelen wordt het project alleen gebruikt om artikelen aan de klantorder te koppelen. Een project kan de volgende gegevens bevatten: Klantspecifieke artikelgegevens (stuklijsten en routings) Projectplanning (activiteitenplanning) Een begroting is een speciaal soort project. Een begroting dient voor het plannen en voorcalculeren, maar niet voor het uitvoeren van de productie. Startdatum Voor een PCS-project is gedurende een zekere tijd capaciteit benodigd. In deze sessie kunt u de startdatum invoeren van de tijdspanne waarvoor u wilt opvragen wat de invloed is van het PCS-project op de capaciteit van de afdelingen. Periodelengte Het aantal dagen waarop de capaciteit benodigd is. Aantal perioden Het aantal perioden waarin er capaciteit van de afdelingen benodigd is voor het PCS-project. De tijdspanne waarvoor u wilt opvragen wat de invloed van het PCS-project is op de capaciteit van de afdelingen, wordt berekend door de waarde van dit veld te vermenigvuldigen met de waarde van het veld Periodelengte (aantal dagen). Afdeling De afdeling die bij het PCS-project is betrokken en waarvoor een capaciteitsbehoefte kan bestaan. Basiscapaciteit Als het veld Periodelengte op 1 dag staat, toont het veld Basiscapaciteit de dagcapaciteit van elke resource op de afdeling. Staat de Periodelengte op 7 dagen, dan wordt de weekcapaciteit weergegeven. Als de Periodelengte op 14 of 28 dagen, wordt de weekcapaciteit vermenigvuldigd met 2 of 4. De dag- en weekcapaciteit van de afdeling wordt vastgelegd in de sessie Afdelingen (tirou0101m000). Aantal perioden boven capaciteit excl. project Het aantal perioden waarin de capaciteit die van de afdeling wordt gevraagd, groter is dan de beschikbare capaciteit. Er wordt geen rekening gehouden met de capaciteit die benodigd is voor het PCS-project. Aantal perioden boven capaciteit incl. project Het aantal perioden waarin de capaciteit die van de afdeling wordt gevraagd, groter is dan de beschikbare capaciteit van de afdeling. Er wordt rekening gehouden met de capaciteit die benodigd is voor het PCS-project. Het aantal perioden op dit veld is altijd gelijk aan of groter dan het aantal perioden op het veld Aantal perioden boven capaciteit excl. project. Eerste periode boven capaciteit De eerste periode waarin de totale capaciteit die van de afdeling wordt gevraagd, groter is dan de normale capaciteit van de afdeling. Aantal perioden voor project Het totale aantal perioden waarin er voor het PCS-project capaciteit van de afdeling benodigd is. Chart weergeven Klik hierop om de chart resourcebezetting van de afdeling op te vragen. |