| # Methode Werkelijke opbrengst Selecteer deze methode als u opbrengsten wilt toerekenen op basis van het opbrengstbedrag. De toerekening van opbrengsten wordt berekend op basis van verschillende opbrengstcomponenten, zoals de verwachte opbrengst, de gefactureerde opbrengst en de geprognosticeerde opbrengst. NB De opbrengstcomponenten worden alleen meegenomen indien de bijbehorende selectievakjes zijn ingeschakeld in de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000). De berekening van de verwachte opbrengst is afhankelijk van de factureermethode van het project en de verrekenpost. Calculatie van toegerekende opbrengst Toegerekende opbrengst = gefactureerde opbrengst + (verwachte opbrengst-gefactureerde opbrengst) + geprognosticeerde opbrengst. Gefactureerde opbrengst is de opbrengst die is ingevoerd in de sessie Opbrengst (tpppc3800m000). Geprognosticeerde opbrengst is de opbrengst die is ingevoerd in de sessie Prognose extra opbrengsten (tpppc3816m000). De berekening van de verwachte opbrengst is afhankelijk van de factureermethode van het project en de verrekenpost. In de volgende tabel wordt de verwachte opbrengst weergegeven voor de verschillende factureersoorten en overeenkomstmethoden voor een project.
Project | Factureermethoden | Verwachte opbrengst
Aangenomen werk | Termijnfacturering; Termijnmotivering | Termijnbedrag
Regie | Regie | Verkoopbedrag van regieregels
Aangenomen werk/regie | Eenheidsprijs | Hoeveelheid structuurdeel/activiteit x verkooptarief per eenheid
In de volgende tabel wordt de verwachte opbrengst weergegeven voor de verschillende factureersoorten en de verrekenpost.
Verrekenpost | Factureermethode | Verwachte opbrengst
Scope-wijziging | Aanneemsom | Bedrag verrekenpost
Scope-wijziging | Begrote kosten | Verkoopbedrag van begrote regels
Scope-wijziging | Werkelijke kosten | Verkoopbedrag van regieregels
Niveaus waarop de toerekening plaatsvindt: Project Verrekenpost Structuurdeel Activiteit Gerelateerde onderwerpen Toerekening opbrengsten en Kostprijs verkopen |