| # Mogelijke waarden Bespoedigen De order moet eerder worden geleverd. Er is een verschil tussen de leverdatum op de order en de vereiste leverdatum. Dit kan worden veroorzaakt doordat: De startdatum van het structuurdeel (of, indien niet beschikbaar, van het project) is vervroegd De startdatum van de activiteitenbegrotingsregel is vervroegd (handmatig of als gevolg van wijzigingen in het externe planningspakket) De leverdatum van de order bewust is uitgesteld Vertragen De order moet later worden geleverd. Er is een verschil tussen de leverdatum op de order en de vereiste leverdatum. Dit kan worden veroorzaakt doordat: De startdatum van het structuurdeel (of, indien niet beschikbaar, van het project) is uitgesteld De startdatum van de activiteitenbegrotingsregel is uitgesteld (handmatig of als gevolg van wijzigingen in het externe planningspakket) De leverdatum van de order bewust is verschoven naar de toekomst Annuleren |