| # タイムフェンス計算 品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションで、作業日数または作業時間数としてタイムフェンスを定義できます。マスタ計画またはオーダ計画を生成する場合、ERP LN では、供給計画および計画オーダの凍結を解除する正確な日付と時間が計算されます。 カレンダー タイムフェンスを計算するために、企業計画は、計画品目が属するデフォルト倉庫の企業単位に対して指定したカレンダーを使用します。 計画品目のデフォルト倉庫に対して企業単位を指定しなかった場合、企業計画は会社のカレンダーを使用してタイムフェンスを計算します。 時間数または日数 タイムフェンスを時間で定義した場合、ERP LN は、現在の時刻から開始して作業可能時間を考慮し、タイムフェンスに定義した時間数を合計することによってタイムフェンスを設定します。 例 タイムフェンスを 7 時間に設定し、週の毎日の作業時間を午前 8:00 から午後 17:00 までとします。ERP LN が水曜日の午後 13:00 にオーダ計画を生成すると、木曜日の午前 11:00 までというタイムフェンスが設定されます。 タイムフェンスを日で定義した場合、ERP LN は週の作業可能期間も考慮します。現在の日付は、残り時間が 1 秒であっても丸一日と考えます。 例 タイムフェンスを 3 日に設定し、週の毎日の作業時間を月曜から金曜の午前 8:00 から午後 18:00 までとします。ERP LN が木曜日の午後 17:30 にオーダ計画を生成すると、月曜日の午後 18:00 までというタイムフェンスが設定されます。 計画期間 企業計画は、タイムフェンスを、該当する計画期間の最後に移動します。これは、企業計画では、計画期間がタイムフェンス内であるかタイムフェンス外であるかを知る必要があるためです。 購買スケジュール品目 購買スケジュール品目の購買オーダを計画する際、ERP LN ではタイムフェンスではなく、いわゆる凍結日数が使用されます。凍結日数は、購買スケジュールにリンクされた契約で定義できます。 関連トピック 範囲とタイムフェンス 企業計画での作業日数と暦日 企業計画での計画期間 オーダ計画とマスタ計画のタイムフェンス |