| # 計画ボードのデータの選択 (tipcs4175m000) セッションの目的: グラフィカル計画ボードを開始して、プロジェクトのネットワーク計画を WebTop ユーザインタフェースでメンテナンスします。 注意 グラフィカル計画ボードは Web UI にのみ表示できます。WorkTop には表示できません。 関連トピック クライアントソフトウェア: WebTop と Worktop グラフィカル計画ボードを使用するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには プロジェクト 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。 従業員番号 プロジェクトの実行に関わる従業員 状況 プロジェクトの現在の進捗状況を示します。 開始日 プロジェクトを開始する日付 完了日 プロジェクトが完了する日付 活動 プロジェクトのネットワーク計画におけるプロジェクト活動 検索キー 検索時に便利な、記述の代替形式。通常、略語、頭字語、または正式な記述を想起しやすい語が使用されます。 活動管理者 プロジェクト活動を計画または実行する責任を負う人 最早開始日 活動を開始できる最も早い日付。前および次の活動と会社カレンダーが考慮されます。 活動開始日 活動の表示方法を最早開始日から開始、または最遅開始日から開始のように指定できます。 完了した活動も表示 このチェックボックスがオンの場合、すべての活動が表示されます (完了した活動も含む)。このチェックボックスがオフの場合、未完了の活動のみが表示されます。 続行 計画ボードを開きます。 |