| # 活動/設備別物理的進捗 (tpppc1142s000) セッションの目的: 活動原価対象と設備原価対象の組合せの進捗についてメンテナンスします。 関連トピック 進捗処理を使用するには プロジェクト プロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクトの状態を示します。 ERP LN では、次の状況が区別されます。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。 日付 特定のプロジェクト、およびその要素または活動に関する進捗の入力日 活動 活動コード 記述 コードの記述またはコード名 状況 活動の作業権限状況 設備 設備コード 設備 コードの記述またはコード名 設備の物理的な進捗 原価タイプ ｢設備｣ の進捗を、プロジェクトモニタリングにおいて原価対象別または管理コード別のどちらで記録するかについて設定します。 予算数量 設備の予算数量 単位 原価タイプの予算ラインに対して定義される単位 完了レポート済 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 プロジェクト計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要なのは合計予算数量の 80% だけなので、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して物理的進捗 [%] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素について、要素 (tpptc1100s000) セッションの決済対象チェックボックスがオンになっている 選択された原価対象が、拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが決済対象数量に設定されている拡張に属している 物理的進捗 [%] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 物理的進捗 [数量] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量または時間数で表示されます。 |