| # EV 最大率関連データ (tpptc5113s000) セッションの目的: 選択した活動におけるアーンドバリュー方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣ の最大割合をメンテナンスします。 割合は、方法ごと、または方法内の原価タイプごとに入力できます。 プロジェクトと、活動の時系列予算バージョンを指定する必要があります。 関連トピック アーンドバリュー関連データを使用するには アーンドバリュー方法を使用するには プロジェクト プロジェクトを識別するコード プロジェクト プロジェクトの状況 現行バージョン このプロジェクトのデータをこのバージョンで入力できます。 活動 活動を識別するコード 関連トピック 活動 バージョン 活動のデータを記録するバージョン アーンドバリュー方法 関連する EV (アーンドバリュー) 方法 最大割合 予算額が活動の進捗の割合に比例して発行されます。アーンドバリュー方法が ｢完成率｣ の場合に活動の最大割合を 90% に変更すると、これは予算が最高 90％ まで発行され、残りの 10％ は活動が完了するときに発行されることを意味します。 関連トピック アーンドバリュー方法を使用するには テキスト このチェックボックスがオンの場合、活動に関連テキストがあります。このテキストは、ツールバーの [テキスト] ボタンをクリックして表示できます。 材料最大割合 EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める材料予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める材料予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 材料原価タイプの最大の割合。活動の材料予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。 労務最大割合 EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める労務予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める労務予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 労務原価タイプの場合の最大割合。活動の労務予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。 設備最大割合 EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める設備予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める設備予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 設備原価タイプの場合の最大割合。活動の設備予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。 外注最大割合 EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める外注予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める外注予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 外注原価タイプの場合の最大割合。請求要素の外注予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。 雑費最大割合 EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める雑費予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める雑費予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 雑費原価タイプの場合の最大割合。活動の雑費予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。 |