| # 完了の割合の計算方法 プロジェクト/拡張の完了の割合にもとづいて収益を承認するには、この方法を選択します。契約の完了段階を参照する収益の承認は、完了の割合の計算方法と呼ばれます。 契約収益は、作業が実行される会計期間の損益計算書で収益として承認されます。 この方法を使用する場合 この方法は、契約タイプが固定価格に設定されているプロジェクト、およびハードウェア成果物を持たないプロジェクトについて使用します。例: 設計および開発プロジェクト 承認収益の計算 承認収益 = 完了の割合 x 契約金額 契約金額は取引先別補助金額の合計です。完了の割合はマニュアルで入力できるほか、完成率をクリックして計算値を取得できます。割合は、次の公式を使用して計算されます。 完了の割合 = 原価 (発生原価) ÷ 完了時の見積原価 注意: 拡張については、完了の割合をマニュアルで入力する必要があります。これは、完了時の見積原価が拡張に定義されていないためです。 承認可能レベル: プロジェクト 拡張 制約 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションで、予測方法が ｢完成までの見積｣ または ｢完了時の見積｣ に設定されています。 実際原価管理の作成 (tpppc4803m000) セッションを実行して、プロジェクトと拡張について、完成率を決定する際に基準となる最新の総原価を取得する必要があります。 関連トピック 収益承認 (RR) と売上原価計算 (COGS) |