| # 労務費予測 (tpppc2136s000) セッションの目的: さまざまな労務コードについて、プロジェクトと登録日の組合せに対する原価予測をメンテナンスします。この値は、管理問合せおよびレポートセッションの予測金額の計算に使用されます。 注意 すべての金額が原価対象と要素/活動の組合せに有効です。 関連トピック 原価予測を登録するには プロジェクト プロジェクトコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクト状況 登録日 原価の予測差異の入力日 要素 要素コード 記述 コードの記述またはコード名 状況 要素の作業権限状況 活動 活動コード 記述 コードの記述またはコード名 状況 活動の作業権限状況 労務 労務コード 記述 コードの記述またはコード名 原価構成要素 原価構成要素コード 記述 コードの記述またはコード名 労務タイプ 時間労務タイプコード。このフィールドの値を変更すると、新しい付加費用率にもとづいて単位原価が再計算されます。公式: 単位原価 = 旧単位原価 x (1 + (付加費用率 ÷ 100)) 記述 コードの記述またはコード名 予測時間数 予測原価差異に対する時間数 単位原価 単位原価通貨 単位原価 単位原価コード 原価額 合計労務費。この自動生成された原価額を変更すると、単位原価が自動調整されます。 原価額 自国通貨。別の自国通貨で表された金額を確認するには、[通貨の変換] をクリックします。 原価額 自国通貨で表された原価額 為替レート/レート係数 表示されている為替レートに属するレート 為替レート/レート係数 ERP LN が取引通貨または請求通貨の金額を自国通貨に換算するための除数として使用される係数。レート係数は通常、韓国ウォンなどの相対的に価値の低い通貨を換算する場合に使用されます。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 追加費用見積 現在の予算の最上位における追加費用見積 注意 先行予測方法が EEC ではない場合、このフィールドにはゼロが表示され、EEC を使用できません。 完了までの見積 活動またはプロジェクトを完了するために必要な予測追加原価 注意 先行予測方法が ETC または EAC ではない場合、このフィールドにはゼロが表示され、ETC を使用できません。 完了時の見積 完了時の見積原価の値は、プロジェクトの終了時の原価を決定するために使用されます。 注意 先行予測方法が ETC または EAC ではない場合、このフィールドにはゼロが表示され、EAC を使用できません。 予算 要素または活動に対して予算計上された労務費予算の合計額 実行済 予算に対して許容されている原価 物理的な進捗 進捗率 実際 実際の労務費 差異 プロジェクト結果 予測差異 予測プロジェクト結果 デフォルト単位原価 表示レコードにこの品目のデフォルト単位原価を読み込みます。 要素/原価予測の出力 要素/原価予測の出力 (tpppc2416m000) セッションを開始します。このセッションでは、最終結果の予測を出力します。 |