| # 資源 (cprpd2100m000) セッションの目的: 資源を一覧表示します。資源は、詳細セッションでメンテナンスおよび表示できます。 企業計画の資源として実行レベルからワークセンタをロードするには、特定メニューのワークセンタデータのロードをクリックします。 ワークセンタを削除すると、そのワークセンタにリンクされているすべての計画データ (概略能力所要量など) も削除されます。 注意 企業計画の計画方法では、このセッションに指定された資源のみが考慮されます。 注意 このセッションをズームして開始した場合は、レコードの検索および選択だけが実行できます。 関連トピック 企業計画での資源 概要セッションを使用するには 資源 企業計画でのマシンまたは従業員のグループ。これは、他の ERP LN パッケージでのワークセンタに対応します。 品目を製造するために実行される各作業には、資源からの特定の生産能力量 (たとえば生産時間) が必要です。資源の生産能力は、計画での制約条件となることがあります。 資源の利用率は資源カレンダーを使用して指定できます。 物理的なワークセンタごとに資源を定義する必要はありません。計画や原価計算に重要な資源だけを定義します。 関連トピック 企業計画での資源 ワークロード標準 工程で資源のために実行を待つ必要のある作業量 ワークロードがワークロード標準よりもかなり低い場合、資源がアイドル状態になるリスクがあります。ワークロードがワークロード標準よりもかなり高い場合、製造リードタイムは受け入れることができないほど長くなる可能性があります。 ワークロード標準は時間で示されることに注意してください。 関連トピック ワークロードベースオーダ転送 ワークロード許容範囲 資源のワークロードがワークロード標準から偏移できる割合 関連トピック ワークロードベースオーダ転送 基準作業者数 資源について必要な作業者の人数 ワークセンタ (tirou0101m000)セッションのマスタ計画の クリティカル要因チェックボックスがオンになっていて、さらにワークセンタ (tirou0101m000) セッションの計画のクリティカル能力フィールドが要員能力の場合、ERP LN では能力計画の根拠を基準作業者数フィールドに置きます。 デフォルト デフォルト値は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの作業者数フィールドの値です。 基準機械数 資源について必要な機械の数 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションのマスタ計画の クリティカル要因チェックボックスがオンになっていて、さらにワークセンタ (tirou0101m000) セッションの計画のクリティカル能力フィールドが機械能力の場合、ERP LN では能力計画の根拠を基準機械数フィールドに置きます。 デフォルト デフォルト値は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの機械数フィールドの値です。 カレンダーコード 資源のカレンダー 関連トピック 企業計画のカレンダー 資源計画範囲 ERP LN が資源計画を実行する時間周期 この計画の結果は、資源マスタ計画に示されます。 関連トピック 範囲とタイムフェンス 制約 このチェックボックスがオンの場合、この資源は、資源マスタ計画 (RMP) で ｢制約｣ とみなされます。 このフィールドは、ワークロード管理でのみ使用されます。 関連トピック ワークロード管理 確約可能在庫でクリティカル 確約可能在庫がクリティカルである計画品目は、クリティカル部品表の高いレベル品目の構成確約可能在庫チェック中にチェックする必要があります。確約可能在庫がクリティカルである資源が計画品目のクリティカル能力資源表に含まれる場合、この資源は、計画品目の確約可能在庫能力チェック中にチェックする必要があります。 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は、資源の能力を使用する品目について確約可能在庫能力チェックを実行する場合に、指定された資源を考慮に入れます。 パフォーマンスについての注意 このフィールドの設定は、システムパフォーマンスや データベースの拡張に影響することがあります。 詳細は、次の情報を参照してください: 資源マスタ計画をメンテナンス 関連トピック 確約可能在庫 (概要) 確約可能在庫能力 確約可能在庫能力を計算するには 確約可能在庫チェック手順 資源マスタ計画をメンテナンス このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は、シナリオが初期化された時点で資源マスタ計画を生成します。 注意 このチェックボックスをオンにしてから、シナリオの初期化、ロール、および更新 (cprpd4200m000) セッションを使用して資源マスタ計画を初期化します。 パフォーマンスについての注意 このフィールドの設定は、システムパフォーマンスや データベースの拡張に影響することがあります。 詳細は、次の情報を参照してください: 資源マスタ計画をメンテナンス 作業保存範囲 ERP LN が計画オーダ作業を保管する、将来の作業日数 作業保管範囲を超える計画オーダの場合、計画オーダの使用能力を分析することはできず、計画オーダを実行レベルに転送することもできません。 保存された作業の数がパフォーマンス問題の原因にならない限り、作業保管範囲を最大有効値 (9999 日) に設定します。これらの問題は、｢Supply Chain Planner｣ を使用してオーダを計画した場合に発生することがあります。｢Supply Chain Planner｣ を使用しない場合、適切な固定リードタイム範囲を設定することにより、これらの問題を回避できます。 指定可能な値 作業保管範囲は最低限、関連資源で製造される計画品目の中で最も長いタイムフェンスと同じ長さでなければなりません。 パフォーマンスについての注意 このフィールドの設定は、システムパフォーマンスや データベースの拡張に影響することがあります。 詳細は、次の情報を参照してください: 作業保管範囲 日 ERP LN が資源計画範囲を設定する、現在日から算出された日付 ERP LN が、優先順位の順に、資源計画範囲を正しく設定するのに使用する、以下の項目のカレンダー 資源 部門 企業単位 会社 さらに、ERP LN は、企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションで定義されたデフォルト利用性タイプも使用します。 日 ERP LN が作業保管範囲を設定する、現在日から算出された日付 ERP LN が、優先順位の順に、作業保管範囲を正しく設定するのに使用する、以下の項目のカレンダー 資源 部門 企業単位 会社 さらに、ERP LN は、企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションで定義されたデフォルト利用性タイプも使用します。 ワークセンタデータのロード ワークセンタを企業計画の資源として実行レベルからロードします。 |