| # 時系列予算 (期間別の予定作業の予算原価) (tpptc5521m000) セッションの目的: 選択したプロジェクトおよび分析コードについて期間別に活動の生成済 BCWS を表示します。 このセッションでは、BCWS が生成される TP 予算バージョンおよび基準ラインも表示されます。 関連トピック 予定作業の予算原価を生成するには プロジェクト プロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 プロジェクトの状態を示します。 ERP LN では、次の状況が区別されます。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。 分析コード TP 予算分析コード バージョン TP 予算バージョンを識別するコード バージョン コードの記述またはコード名 バージョン 予算状況 基準ライン 基準ラインを識別するコード 記述 コードの記述またはコード名 状況 基準ラインの状況 活動 活動を識別するコード 関連トピック 活動 記述 コードの記述またはコード名 状況 活動の予算状況 期間 BCWS 計算の対象となる期間 期間 期間 通貨 ERP LN が金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 材料費額 材料原価タイプの BCWS 労務費額 労務原価タイプの BCWS 設備費額 設備原価タイプの BCWS 外注費額 外注原価タイプの BCWS 雑費額 雑費原価タイプの BCWS 合計金額 合計金額 |