| # Parametri PPC (tpppc0100s000) Utilizzare questa sessione per gestire i parametri, tra cui le impostazioni dei periodi di controllo e dei semilavorati, per l'uso generale nel modulo Avanzamento progetto. È necessario definire questi parametri prima di registrare altrove i costi e i ricavi nel modulo Avanzamento progetto. Argomenti correlati Utilizzo dell'avanzamento e del monitoraggio Calcolo del risultato provvisorio Registrazioni di previsioni costi Data introduzione La data di introduzione. Descrizione La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi fino alla data di un'impostazione più recente. Generale Costi e impegni Tipo di impegno definitivo Usa impegni come base di previsione Questa casella di controllo e il valore del campo Tipo di impegno definitivo determinano se, durante l'esecuzione di una previsione dei costi, gli impegni vengono inclusi nei costi. Gli impegni definitivi sono basati sui ricevimenti di acquisto, mentre gli impegni provvisori sono basati sugli ordini di acquisto. Gli impegni definitivi possono essere considerati come costi effettivi perché si deve ricevere ed elaborare solo la fattura di acquisto. Se la casella di controllo è selezionata, i parametri hanno i seguenti valori:
Tipo di impegno definitivo | Incluso impegno definitivo | Incluso impegno provvisorio
--- | --- | ---
Costi | Sì | Sì
Impegni | Sì | Sì
Se la casella di controllo non è selezionata, i parametri hanno i seguenti valori:
Tipo di impegno definitivo | Incluso impegno definitivo | Incluso impegno provvisorio
--- | --- | ---
Costi | Sì | Nessuno
Impegni | Nessuno | Nessuno
Metodo previsione primario Determina se è possibile immettere la previsione in modo manuale. Esempio Il budget è di cento euro, i costi effettivi ammontano a sessanta euro e il budget finale stimato è pari a centodieci euro. EEC: budget finale - budget = 110 - 100 = 10 EAC: budget finale stimato ETC: budget finale - costi effettivi = 110 - 60 = 50 Argomenti correlati Metodo previsione primario Componente di costo per fatturazione Costo+Profitto da ricavo Se la casella di controllo è selezionata, il componente di costo collegato al codice ricavo viene utilizzato per le transazioni dei ricavi. Questo consente di definire uno schema di mappatura di integrazione per i componenti di costo basati sul ricavo. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, il componente di costo del progetto viene utilizzato come componente di costo per le transazioni dei ricavi. L'effettivo codice del componente di costo del ricavo viene ignorato. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Avanzamento espresso in quantità Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un avanzamento superiore al 100%. In altri termini, in questa situazione la quantità effettiva può superare la quantità a budget. Se la casella di controllo non è selezionata, la quantità effettiva non può superare la quantità a budget e il valore della percentuale massima rimane uguale a 100%. Avanzamento manodopera espresso in quantità - Ore Se la casella di controllo è selezionata, l'avanzamento si basa sul numero di ore indicato nel budget. Altrimenti, l'avanzamento si basa sul numero di unità indicato nel budget. Converti in unità codice di controllo Se la casella di controllo è selezionata, le quantità degli oggetti di costo vengono convertite nell'unità del codice di controllo corrispondente quando si registra l'avanzamento e si controllano i progetti. Informazioni aggiuntive Informazioni aggiuntive imposte I dati che possono essere utilizzati in aggiunta ai dati di importazione/esportazione e che possono essere collegati ai tipi di ordine. Nota Questi dati sono richiesti in alcuni Stati membri dell'Unione Europea. Set informazioni aggiuntive I dati che possono essere utilizzati in aggiunta ai dati di importazione/esportazione e che possono essere collegati ai tipi di ordine. Nota Questi dati sono richiesti in alcuni Stati membri dell'Unione Europea. Integrazione con Assistenza (TS) Impiegato predefinito Il codice dell'impiegato predefinito a cui viene aggregato il costo in Progetti e commesse durante il collegamento manuale dell'ordine di assistenza al progetto. Codice manodopera predefinito Il codice dell'oggetto di costo predefinito a cui viene aggregato il costo in Progetti e commesse durante il collegamento manuale dell'ordine di assistenza al progetto. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Periodo di controllo Codice tabella periodi per periodo controllo costi Il codice del periodo predefinito da utilizzare per i periodi controllo costi. Scegliere un periodo per cui la casella di controllo Gap consentiti tra gli anni è deselezionata. Se questa opzione è selezionata, non è possibile utilizzare Progetti e commesse. Il periodo di controllo dei costi effettivo è costituito dal valore del codice periodo predefinito e dai valori del campo Periodo per controllo costi effettivi. Questo periodo effettivo viene utilizzato come periodo di controllo dei costi predefinito per l'elaborazione delle transazioni. Prima dell'avvio di un progetto è necessario specificare in questo campo un codice da non modificare durante l'esecuzione dei progetti. Se la tabella dei periodi viene modificata, andranno perdute tutte le informazioni sui costi e sui ricavi relative ad un determinato periodo della precedente tabella dei periodi. Periodo per controllo costi effettivi L'anno relativo al periodo della gestione dei costi effettivo. È necessario definire questo periodo nella sessione Periodi (tcccp0170m000). Questo valore viene incluso come predefinito nei report di stampa relativi al controllo dei costi nella sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000). Periodo per controllo costi effettivi L'anno relativo al periodo della gestione dei costi effettivo. È necessario definire questo periodo nella sessione Periodi (tcccp0170m000). Questo valore viene incluso come predefinito nei report di stampa relativi al controllo dei costi nella sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000). Data di inizio/Data di fine Le date in cui inizia e termina il periodo di controllo delle ore. Queste date sono determinate in base all'impostazione del campo Periodo per controllo ore effettive. / Le date in cui inizia e termina il periodo della gestione dei costi. Queste date sono determinate in base all'impostazione del campo Periodo per controllo ore effettive. Codice tabella periodi per periodo controllo ore Il codice del periodo predefinito da utilizzare per il periodo di controllo delle ore. Il periodo di controllo ore effettivo è costituito dal valore del codice periodo predefinito e dai valori del campo Periodo per controllo ore effettive. Questo valore viene utilizzato come periodo di controllo delle ore predefinite per l'elaborazione dei costi. Prima dell'avvio di un progetto è necessario specificare in questo campo un codice da non modificare durante l'esecuzione dei progetti. Se la tabella dei periodi viene modificata, andranno perdute tutte le informazioni sui costi e sui ricavi relative ad un determinato periodo della precedente tabella dei periodi. Periodo per controllo ore effettive Il numero dell'anno che, insieme al numero del periodo, identifica il periodo di controllo delle ore effettivo. L'anno e il periodo vengono riportati come valore predefinito nei report relativi al controllo delle ore. Questa opzione viene utilizzata poiché in genere le ore vengono inserite in un periodo diverso da quello corrente. Periodo per controllo ore effettive Il numero dell'anno che, insieme al numero del periodo, identifica il periodo di controllo delle ore effettivo. L'anno e il periodo vengono riportati come valore predefinito nei report relativi al controllo delle ore. Periodo finanziario Se la casella di controllo è selezionata, si presuppone che il periodo della gestione dei costi e il periodo finanziario coincidano. In questo caso, è necessario definire il codice periodo, l'anno di controllo dei costi e il periodo di controllo dei costi in Contabilità. Codice tabella periodi per periodo finanziario Il codice della tabella dei periodi da utilizzare per il periodo finanziario. Se la casella di controllo Periodo controllo costi = Periodo finanziario è selezionata, nel campo Codice tabella periodi per periodo finanziario viene inserito il valore del campo Codice tabella periodi per periodo controllo costi. Altrimenti, viene utilizzato un codice diverso. Prima dell'avvio di un progetto è necessario specificare in questo campo un codice da non modificare durante l'esecuzione dei progetti. Se la tabella dei periodi viene modificata, andranno perdute tutte le informazioni sui costi e sui ricavi relative ad un determinato periodo della precedente tabella dei periodi. Semilavorati Monitoraggio formula semilavorati Importo contratto in WIP Indica se e come l'importo del contratto rappresenta un fattore nel calcolo dei semilavorati. Costi in WIP Indica se e come i costi rappresentano un fattore nel calcolo dei semilavorati. Scorte progetto in costi Se la casella di controllo è selezionata, le registrazioni dello storico di tipo Impegno definitivo (Magazzino) vengono incluse negli impegni in Controllo costi. Impegni in WIP Se la casella di controllo è selezionata, gli impegni verranno calcolati come parte dei semilavorati. Ricarico valore vendite - Costi in WIP Se la casella di controllo è selezionata, l'importo di costo incluso nei semilavorati verrà aumentato in base alla percentuale di ricarico, come definito per il progetto nel campo Ricarico valore vendite semilavorati della sessione Progetto (tppdm6100s000). Tale ricarico viene applicato ai costi e, se necessario, agli impegni. Se la casella di controllo non è selezionata, il ricarico non viene considerato. Includi sem. PCS Indica se e come i costi relativi ai semilavorati dei progetti PCS vengono inclusi in Progetti e commesse e nel livello del tipo di costo Materiale. Valori consentiti Non includere In impegno provvisorio In impegno definitivo Ricavi in WIP Indica se e come i ricavi rappresentano un fattore nel calcolo del WIP (Work In Process). Utilizza risultato provvisorio per calcolo WIP Indica se il risultato provvisorio rappresenta un fattore nel calcolo dei semilavorati. Inserimento WIP aggiuntivi in Contabilità Se la casella di controllo è selezionata, una fattura viene registrata in un conto provvisorio di Contabilità anziché direttamente in un conto semilavorati. Dopo l'elaborazione della transazione in Contabilità, viene effettuato un inserimento in uno dei conti definiti in Progetti e commesse e sul conto semilavorati vengono imputati gli importi pertinenti. Imp. tot. pagato/ricev. per includere imp. anticipato Se la casella di controllo è selezionata, gli anticipi di pagamento e gli anticipi di incasso vengono inclusi nell'importo totale pagato/ricevuto. Stampa parametri ERP LN Progetti e commesse (TP) Avvia la sessione Stampa parametri ERP LN Progetti e commesse (TP) (tppdm0400m000). |