| # Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Nelle sessioni Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) è possibile specificare e calcolare diversi lead time per una combinazione di articolo acquistato e Business Partner. In queste sessioni si verifica quanto segue: Il lead time calcolato viene visualizzato nel campo Lead time calcolato (Giorni). Il lead time calcolato totale viene visualizzato nel campo Lead time tot. calcolato (Giorni). Per calcolare il lead time (totale), ERP LN determina innanzitutto il numero medio di ore disponibili per ciascun giorno lavorativo in base al calendario standard per il tipo di disponibilità, specificato nel campo Tipo di disponibilità predefinito della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Per calcolare le ore disponibili mediamente per ciascun giorno disponibile, ERP LN effettua le seguenti operazioni: Determinazione delle ore disponibili per ciascun giorno disponibile in base all'ora di inizio e all'ora di fine. Calcolo delle ore disponibili totali in una settimana mediante la somma delle ore disponibili per ciascun giorno. Divisione delle ore disponibili totali in una settimana per il numero dei giorni disponibili in una settimana. Il risultato corrisponde alle ore disponibili mediamente per ciascun giorno lavorativo. Utilizzando le ore disponibili mediamente per ciascun giorno disponibile, ERP LN converte quindi i seguenti componenti lead time in ore e calcola il lead time eseguendone la somma dalle sessioni Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)/ Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000): Tempo di elaborazione interna Tempo di sicurezza Tempo di fornitura o tempo di fornitura completo Tempo di trasporto (Giorni) ERP LN recupera il tempo di trasporto secondo una delle seguenti modalità: Se Spedizioni è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. A questo punto, i piani degli itinerari e i livelli del servizio non sono noti. Per recuperare il tempo di trasporto, vengono effettuate le seguenti operazioni: Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, ERP LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, ERP LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore. Se ERP LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000). Se ERP LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database. Se Spedizioni non è implementato, ERP LN ricava il tempo di trasporto dall'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' all'indirizzo del magazzino di ricevimento in base alla tabella di distanze pertinente eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000). Utilizzando le ore disponibili mediamente per ciascun giorno lavorativo, il lead time calcolato viene convertito da ERP LN da ore in giorni. Se rimane disponibile una frazione di giorno, questa viene arrotondata da ERP LN a un giorno intero. In questo modo il lead time calcolato viene sempre espresso in giorni interi. Esempi Esempio- tipo di disponibilità per acquisti Il tipo di disponibilità per Acquisti è PURAT. Il calendario standard per il tipo di disponibilità PURAT è il seguente:
Giorno | Disponibile | Ora di inizio | Ora di fine | Ore disponibili
--- | --- | --- | --- | ---
Lunedì | Sì | 8:30:00 | 16:30:00 | 8
Martedì | Sì | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Mercoledì | Sì | 9:00:00 | 16:30:00 | 7.5
Giovedì | Sì | 8:00:00 | 16:30:00 | 8.5
Venerdì | Sì | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
In base a questo calendario standard, è disponibile un totale di 40 ore alla settimana. Per ciascun giorno disponibile, sono disponibili in media otto ore per un totale di 40 ore per ciascuna settimana/cinque giorni disponibili alla settimana. Utilizzando la media di otto ore disponibili per ciascun giorno disponibile, i seguenti componenti lead time vengono convertiti da ERP LN in lead time espressi in ore.
Componente lead time | Lead time | Lead time in ore
--- | --- | ---
Tempo di elaborazione interna | 6 ore | 6 ore
Tempo di sicurezza | 6 ore | 6 ore
Tempo di fornitura (completo) | 1 giorno | 8 ore
Nota Il valore del campo Tempo di trasporto (Giorni) viene convertito utilizzando il valore del campo Tipo di disponibilità per trasporto merci immesso nella sessione Parametri COM (tccom0000s000), anziché il tipo di disponibilità per acquisti. Esempio- tipo di disponibilità per trasporto merci Il Tipo di disponibilità per trasporto merci è EXPO. Il calendario standard per il tipo di disponibilità EXPO è il seguente:
Giorno | Disponibile | Ora di inizio | Ora di fine | Ore disponibili
--- | --- | --- | --- | ---
Lunedì | Sì | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Martedì | Sì | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Mercoledì | Sì | 9:00:00 | 17:30:00 | 8,5
Giovedì | Sì | 8:00:00 | 17:30:00 | 9.5
Venerdì | Sì | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
In base a questo calendario standard, è disponibile un totale di 45 ore alla settimana. Per ciascun giorno disponibile, sono disponibili in media nove ore per un totale di 45 ore per ciascuna settimana/cinque giorni disponibili alla settimana. Utilizzando la media di nove ore disponibili per ciascun giorno disponibile, il ERP LN converte il valore del campo Tempo di trasporto (Giorni) in un lead time espresso in ore.
Componente lead time | Lead time | Lead time in ore
--- | --- | ---
Tempo di trasporto | 2 giorni | 18 ore
La somma di Tempo di elaborazione interna, Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura è 20 ore. Convertito in giorni questo valore corrisponde a 2,5 giorni pari a un lead time totale di 20 ore/otto ore disponibili in media per ciascun giorno disponibile. Poiché il lead time calcolato è sempre espresso in giorni, in questo caso viene arrotondato da ERP LN a 3 giorni. Il valore di Tempo di trasporto (Giorni) è 18 ore. Convertito in giorni questo valore corrisponde a 2 giorni pari a un lead time totale di 18 ore/nove ore disponibili in media per ciascun giorno disponibile. Il Lead time calcolato (Giorni) è quindi pari a 5. Nota Ogni volta che la sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) viene aperta o chiusa, i lead time vengono calcolati o ricalcolati da ERP LN. Argomenti correlati Definizione del calendario standard Determinazione della data di ricevimento pianificata Panoramica della funzionalità dei calendari Calcolo dei lead time per gli ordini di origine Utilizzo degli itinerari standard Utilizzo dei piani degli itinerari |