| # Attività standard (tppdm1110s000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli relativi all'attività standard attualmente selezionata. Attività Il codice che identifica l'attività standard. Generale Descrizione La descrizione o il nome del codice. Chiave di ricerca La chiave di ricerca per l'attività. Tipo di attività È possibile che una struttura in base ad attività contenga più livelli di attività in modo da suddividere l'ambito del progetto in scaglioni di lavoro gestibili. Per tale motivo, i contenuti dell'attività nella relativa struttura possono variare. Spesso vengono implicati altri tipi di attività in base alla relativa posizione all'interno della struttura. Unità L'unità di misura adatta all'attività per la quantità. Unità di tempo L'unità di tempo adatta alla durata dell'attività. Tipo di capacità critica Indica quale dei tipi costo è quello critico per la consegna di questa attività. Metodo valorizzazione lavoro svolto (EV) Il tipo di metodo valorizzazione lavoro svolto determina la modalità di rilascio degli importi di budget nel budget tempificato. Testo Se la casella di controllo è selezionata, all'attività corrente viene associato un testo che è possibile visualizzare facendo clic sul pulsante Testo. Dettagli fatturazione Fatturazione per avanzamento Indica la modalità di fatturazione dell'attività corrente. Argomenti correlati Utilizzo della fatturazione rate Avanzamento per fattura Indica il tipo di lavoro che l'attività rappresenta. Da saldare Se la casella di controllo è selezionata, il lavoro aggiuntivo relativo all'attività può essere saldato. Applicabile soltanto nei casi in cui il metodo di fatturazione è Fattura su stato di avanzamento e il lavoro è di tipo Diretto. Controllo Tasso di produzione Il tasso di produzione previsto per questa attività. Viene espresso in numero di unità di produzione per unità di tempo. Registrazione avanzamento espresso in quantità Il livello predefinito in cui registrare l'avanzamento relativo all'attività. Assistenza Attività di riferimento Unità di lavoro minima necessaria per l'esecuzione della manutenzione. Frequenza |