| # Dati correlati a perc. massima valorizz lavoro svolto (EV) (tpptc5113s000) Utilizzare questa sessione per gestire le percentuali massime di un'attività selezionata alla quale è associato un metodo valorizzazione lavoro svolto Percentuale completata o Livello di impegno. Le percentuali possono essere inserite in base al metodo o per tipo di costo nell'ambito del metodo. È necessario specificare il progetto e la versione budget tempificato dell'attività. Argomenti correlati Utilizzo di dati correlati alla valorizzazione lavoro svolto Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto Progetto Il codice che identifica il progetto in modo univoco. Progetto Lo stato del progetto. Versione corrente È possibile inserire dati in questa versione per questo progetto. Attività Il codice che identifica l'attività in modo univoco. Argomenti correlati attività Versione La versione in cui vengono memorizzati i dati dell'attività. Valorizzazione lavoro svolto Il metodo EV rilevante. Percentuale massima Gli importi del budget vengono rilasciati in rapporto all'avanzamento in percentuale dell'attività. Se il metodo di valorizzazione del lavoro svolto è Percentuale completata e si modifica la percentuale massima dell'attività al 90%, questo significa che il budget viene rilasciato fino al 90% e l'altro 10% viene rilasciato soltanto se l'attività viene conclusa. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto Testo Se la casella di controllo è selezionata, all'attività è associato un testo che è possibile visualizzare facendo clic sul pulsante Testo nella barra degli strumenti. % massima materiale Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Materiale. Viene calcolata in base all'importo del materiale a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. % massima manodopera Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Manodopera. Viene calcolata in base all'importo della manodopera a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. % massima attrezzatura Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Attrezzatura. Viene calcolata in base all'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. % massima conto lavoro Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo del conto lavoro a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo del conto lavoro a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Conto lavoro. Viene calcolata in base all'importo del conto lavoro a budget per l'elemento di addebito ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. % massima costi vari Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Costi vari. Viene calcolata in base all'importo dei costi vari a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. |