| # Glossario del package Progetti e commesse ACWP (Actual Cost of Work Performed) Vedi: costo effettivo del lavoro eseguito analisi dei costi a budget Analisi del budget dal basso verso l'alto. È possibile eseguire diverse analisi dei costi per lo stesso budget. Per consentire il confronto dei budget, ognuno di essi viene archiviato insieme a un codice progetto e a un codice analisi costi a budget. APT (available-to-promise) Metodo di calcolo implementato per determinare il numero di prodotti che sarà possibile vendere o consumare nel corso di un progetto in un specifico momento futuro. articolo di costo Articolo di tipo amministrativo utilizzato per rappresentare spese specifiche. Non essendo un prodotto fisico, non è possibile gestirlo dal punto di vista logistico. assemblaggio su ordine Ambiente in cui è possibile assemblare un prodotto o un servizio dopo il ricevimento di un ordine di un cliente. Abbreviazione: ATO (Assemble-to-Order) ATO (Assemble-to-Order) Vedi: assemblaggio su ordine attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. ERP LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di costo progetto Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine attività cardine Attività caratterizzata da una durata di zero giorni, in genere un evento significativo del progetto. Nella maggior parte dei casi, rappresenta il completamento di una fase relativa a un deliverable di notevole importanza. È ad esempio possibile utilizzare le attività cardine per determinare il momento della fatturazione e calcolare la valorizzazione del lavoro svolto. attivo sul ricavo In una versione di un budget tempificato questo valore rappresenta il profitto conservato dalla società che esegue il progetto. L'attivo sul ricavo viene calcolato in base alla seguente formula:
    Attivo sul ricavo = Importo del contratto - Riserva di gestione + Budget ripartito +	Budget non ripartito
attrezzatura Tipo di costo obbligatorio per risorse che non vengono consumate durante lo svolgimento del progetto. Sono esempi di attrezzatura macchinari e strumenti. avanzamento Processo di completamento di un elemento o di un'attività per la durata di un progetto. È possibile registrare l'avanzamento a livello di tipo di costo, di oggetto di costo o di codice di controllo. avanzamento attività Avanzamento di un'attività. ERP LN distingue due tipi di avanzamento delle attività: Avanzamento espresso in quantità Avanzamento programma (tempo/durata) avanzamento espresso in quantità Avanzamento delle attività determinato in base alle quantità. Si tratta di un metodo diverso da quello basato sulla percentuale di completamento, che indica l'avanzamento nel tempo. avanzamento produzione Progetto o risorsa parzialmente o totalmente completato o utilizzato. BCWP (Budgeted Costs of Work Performed) Vedi: costi a budget del lavoro eseguito BCWP - ACWP Vedi: varianza costo BCWP - BCWS Vedi: varianza programma BCWS (Budgeted Costs of Work Scheduled) Vedi: costi a budget del lavoro programmato BOM Vedi: distinta base budget al completamento Importo di budget totale dell'attività o dell'elemento OBS completato. Abbreviazione: Costi a budget al completamento (BAC) budget dal basso verso l'alto Metodo di preparazione del budget che consiste nel definire tutte le attività lavorative che è necessario eseguire per completare il budget. Un budget dal basso verso l'alto viene preparato per elementi o per attività. budget dall'alto verso il basso Metodo di preparazione del budget che consiste nel ripartire l'importo esatto del progetto nella struttura progetto dall'alto verso il basso. Si tratta di un metodo utilizzato per tempificare il budget disponibile tra le diverse attività. La definizione del budget dall'alto verso il basso supporta vari metodi di valorizzazione del lavoro svolto. budget di acquisto Budget nel quale una specifica richiesta viene definita a un livello più dettagliato rispetto al budget dal basso verso l'alto. È inoltre possibile utilizzarlo per acquistare oggetti di costo tramite un sistema di ordinazione manuale. budget in base ad attività Budget essenzialmente analogo a un budget in base a elementi preparato utilizzando un metodo dipendente dalla modalità di strutturazione del progetto. Di seguito vengono illustrati i vantaggi offerti da un budget in base ad attività rispetto a un budget in base a elementi: Un budget in base ad attività viene definito in rapporto a una scala cronologica. È possibile utilizzare un budget in base ad attività per procedere alla pianificazione in package esterni. È possibile copiare un budget in base ad attività in un budget dall'alto verso il basso e misurare le prestazioni del progetto tramite metodi di valorizzazione del lavoro svolto. Inoltre, è possibile creare righe budget in base ad attività in ERP LN o in package di programmazione esterni. budget in base ad attività/attività Budget progetto in base ad attività con controllo sul budget in base ad attività. Questo significa che è necessario specificare una struttura in base ad attività e che è possibile utilizzare la pianificazione. budget in base a elementi Budget dal basso verso l'alto o di controllo strutturato in base a elementi. Altrimenti, è un budget in base ad attività. È possibile correlare gli elementi, ognuno eventualmente formato da righe budget dell'oggetto di costo, all'interno di una struttura gerarchica multilivello. Di seguito vengono illustrati i vantaggi offerti da un budget in base a elementi rispetto a un budget in base ad attività: In caso di lavori ripetitivi, è possibile utilizzare più elementi padre, in modo da semplificare le operazioni di preparazione del budget. Utilizzando le frequenze, il calcolo degli importi necessari di un elemento risulta più rapido e semplice. budget in base a elementi/attività Budget progetto in base a elementi collegato ad attività per la creazione di un budget di controllo. Ne deriva che è necessario specificare una struttura in base ad attività e a elementi e che è possibile utilizzare la pianificazione. budget in base a elementi/elemento Budget progetto in base a elementi con controllo del budget per elementi. Ne deriva che è necessario specificare una struttura in base a elementi e che è possibile utilizzare la pianificazione. budget non ripartito Parte del budget progetto non ancora ripartita tra gli elementi. È possibile esaminare un budget non ripartito a vari livelli. A livello di attività, il budget non ripartito viene ottenuto sottraendo il budget ripartito dall'importo di budget. A livello di versione, il budget non ripartito viene ottenuto sottraendo dall'importo del contratto l'attivo sul ricavo, la riserva di gestione e il budget ripartito. budget progetto Budget utilizzato. Il budget di controllo rappresenta il budget bloccato nel quale è possibile individuare la registrazione dell'avanzamento, la fatturazione emessa per il cliente, il controllo costi e l'input relativo alla pianificazione dei fabbisogni. Dal budget progetto è inoltre possibile derivare il budget di acquisto. budget ripartito Parte del budget dall'alto verso il basso ripartita tra le attività. È possibile esaminare un budget ripartito a vari livelli. A livello di attività, il budget ripartito è uguale al budget già ripartito tra le attività di livello inferiore. A livello di versione, il budget ripartito è uguale a quello assegnato all'attività di livello superiore della struttura in base ad attività e può essere al massimo pari all'importo del contratto meno l'attivo sul ricavo e la riserva di gestione. budget tempificato Tipo di budget rapportato alla scala cronologica e ripartito in base a un periodo di tempo. In ERP LN sono disponibili diverse modalità di pianificazione delle attività e di analisi della valorizzazione del lavoro svolto. Il metodo di valorizzazione del lavoro svolto determina le modalità di valorizzazione degli importi di budget e di calcolo del costo a budget del lavoro programmato (BCWS). categorie Classificazione dei progetti definita dall'utente. chiave di ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa. codice di controllo Livello dell'oggetto di costo con padre comune, un livello al di sopra dell'oggetto di costo speciale. Codice utilizzato per il controllo costi. È possibile raggruppare gli oggetti di costo dello stesso tipo in base al codice controllo per eseguirne l'analisi. Se si utilizza un oggetto di costo per raggruppare più oggetti di costo in base alla categoria, è possibile definire tale oggetto come codice di controllo del gruppo. Per ciascun albero è possibile definire un solo codice di controllo che viene utilizzato per il budget dal basso verso l'alto bloccato. codice ricavo Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi. codici analisi costi a budget per Progetto Codici in base ai quali vengono calcolati importi e periodi di tempo di righe budget per l'analisi dei costi a budget. COGS Vedi: costo delle vendite compensazione fluttuazione Tipo di estensione. Rappresenta una compensazione degli effetti delle fluttuazioni dei prezzi, calcolata ai fini della fatturazione. Non è possibile definire estensioni di questo tipo per progetti Costo+Profitto, né per progetti con metodo di fatturazione impostato su Tasso unitario. componente di costo Insieme di oggetti di costo accomunati da una specifica caratteristica. Un componente di costo non dipende dal tipo di costo ed è quindi possibile, ad esempio, monitorare un progetto da un'altra dimensione. Tutti i costi relativi a interventi per impianti elettrici, quali installazione e messa a punto dei cavi, diventano ad esempio visibili se gli oggetti di costo pertinenti vengono collegati al componente di costo dedicato agli interventi per impianti elettrici. concetto di valorizzazione del lavoro svolto Metodo tempificato per misurare le prestazioni di un progetto. Consente di confrontare la quantità di lavoro pianificata con quella effettivamente portata a termine, in modo da verificare che i costi e le prestazioni del programma corrispondano a quelli pianificati. Esistono vari modi per utilizzare il metodo di valorizzazione del lavoro svolto allo scopo di determinare l'utile dato dagli importi di budget: Attività cardine All'attività vengono associate attività cardine. Nel contempo, a ogni attività cardine viene assegnata una percentuale o l'intero importo del budget. Al raggiungimento di un'attività cardine, il budget assegnato viene valorizzato. Percentuale iniziale e finale Alle date di inizio e di fine delle attività vengono assegnati valori espressi in percentuale. In altri termini, il ricavo guadagnato in base alla percentuale iniziale e il ricavo guadagnato in base alla percentuale rimanente vengono determinati rispettivamente all'avvio e al completamento dell'attività. Percentuale di completamento Gli importi di budget vengono valorizzati proporzionalmente allo stato di avanzamento dell'attività, espresso in percentuale. Livello di impegno Gli importi di budget vengono rilasciati proporzionalmente all'impegno. Si tratta di un metodo adatto per attività da svolgere in base a una scala cronologica, dove si presuppone che non verranno rilevate discrepanze tra il lavoro programmato (BCWS) e quello effettivamente eseguito (BCWP). Distribuito Gli impegni distribuiti sono caratterizzati da una relazione intrinseca in termini di prestazioni con altre attività discrete. Gli importi di budget diventano redditi con le stesse modalità del carico collegato. conto di costo progetto L'unico tipo di attività che è possibile collegare a una struttura OBS. A questo livello è possibile assegnare la responsabilità funzionale del lavoro e dei costi. I conti di costo progetto consentono di illustrare dettagliatamente lavori di breve durata ed è possibile utilizzarli per eseguire un progetto. conto lavoro Tipo di oggetto di costo che rappresenta servizi acquistati da terzi per l'esecuzione di un progetto. contratto a prezzo fisso Contratto basato su un prezzo fisso previamente concordato. Viene anche definito contratto a forfait. contratto Costo+Profitto Contratto basato sul calcolo del tempo e del materiale necessari per completare un progetto di cui è già stata terminata una parte. L'accordo relativo ai prezzi e alla manodopera viene stipulato prima dell'avvio del progetto. contratto Costo+Profitto Contratto basato sul rimborso dei costi e una percentuale di profitto. contratto di acquisto Accordo per la fornitura di merci o servizi. controllo costi Metodo utilizzato da ERP LN per il controllo costi del progetto. La gestione dei costi comporta: Registrazione dei costi effettivi in rapporto ai costi previsti inseriti nel budget. Creazione di un report relativo a tutte le differenze rilevate tra i costi a budget, i costi previsti, i costi registrati e l'avanzamento. Se il controllo costi viene eseguito per un elemento o un'attività, i costi previsti per il singolo elemento o la singola attività inseriti nel budget progetto vengono trasferiti al budget di controllo. I costi a budget di un elemento o di un'attività per la quale non viene eseguito il controllo costi vengono aggregati nell'elemento di livello immediatamente superiore della struttura budget alla quale il controllo costi viene invece applicato. Costi a budget al completamento (BAC) Vedi: budget al completamento costi a budget del lavoro eseguito Somma dei budget relativi a scaglioni di lavoro completati. Lo scaglione di lavoro o il conto di costo del progetto può essere terminato completamente o soltanto parzialmente. Abbreviazione: BCWP (Budgeted Costs of Work Performed) Vedi: concetto di valorizzazione del lavoro svolto costi a budget del lavoro programmato Somma dei budget relativi a tutto il lavoro programmato che è necessario svolgere entro uno specifico periodo di tempo. Abbreviazione: BCWS (Budgeted Costs of Work Scheduled) costi logistici Importo ottenuto sommando costi e ricarichi. costi stimati al completamento Costo totale previsto di un progetto, di un'attività o di un elemento OBS per il completamento dell'ambito di lavoro definito. Per calcolare i costi stimati al completamento: Costi effettivi + Costi stimati rimanenti (ETC) Abbreviazione: Previsione di spesa finale (EAC) costi stimati rimanenti Previsione realistica delle spese da sostenere per completare il lavoro. Abbreviazione: ETC (Estimate-to-Complete) costi vari Vengono registrati come costi vari i costi, diretti e indiretti, non compresi in altri tipi di costo, ad esempio i costi di assicurazione. costo delle vendite Spesa sostenuta da una società per la produzione, la creazione o la vendita di un prodotto. Nel costo delle vendite è incluso il prezzo di acquisto delle materie prime, nonché le spese necessarie per trasformarle in un prodotto. Abbreviazione: COGS costo effettivo del lavoro eseguito Costi sostenuti per completare il lavoro eseguito entro uno specifico periodo di tempo. Abbreviazione: ACWP (Actual Cost of Work Performed) CPI Vedi: indice di prestazioni dei costi criterio prezzo Consente di calcolare il prezzo di costo o di acquisto dell'attrezzatura, dell'articolo e del conto lavoro. Per l'oggetto di costo relativo ai costi vari non viene utilizzato questo criterio e per il prezzo della manodopera è disponibile un percorso di ricerca dedicato. data budget Data di una riga budget. Si tratta di un dato necessario per determinare quanto segue: Conversioni di valuta relative al progetto. La conversione della valuta dipende dalla data. La data budget determina il tasso di cambio utilizzato. Prezzi. Anche i prezzi dipendono dalla data. Il prezzo dell'oggetto di costo viene determinato dalla riga budget associata a una data dal basso verso l'alto. data transazione Data dell'ultima modifica apportata all'ordine pianificato. date fattura pianificate Data in cui si desidera stampare una fattura e inviarla al cliente. dati di controllo Dati utilizzati per il monitoraggio di un progetto. dati generali Dati non specifici di un progetto nei quali sono incluse informazioni generiche su Business Partner, Paesi, elementi e così via. È possibile immettere questi dati nel modulo Definizione progetto o in ERP LN Dati comuni. dati generali progetto Dati specifici del progetto. Ad esempio: Oggetto di costo del progetto Definizione del progetto Tariffe retributive del progetto Immettere questi dati nel modulo Definizione progetto. definito dall'utente Stato di filtro che determina se nel calcolo dei totali della stima vengano utilizzati gli importi delle righe costo o delle righe vendita e se la riga venga inclusa nell'ambito della stima. deliverable di progetto Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un progetto. Un deliverable di progetto è destinato a essere spedito a un cliente interno o esterno. distinta base Elenco di ogni assemblaggio secondario, assemblaggio intermedio, parte e materia prima presente nell'assemblaggio padre. Nella distinta base viene riportato l'elenco delle quantità e dei costi di ciascun componente. Sinonimo: BOM distribuzione Metodo di valorizzazione del lavoro svolto che consente di operare suddivisioni o ripartizioni proporzionate. Quando l'attività Y viene distribuita nell'attività X, il metodo di valorizzazione del lavoro svolto di X e di Y è lo stesso. Y copierà X, che è possibile associare a un qualsiasi metodo di valorizzazione del lavoro svolto. elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. elemento di livello superiore In una gerarchia multilivello di una struttura, l'elemento di livello superiore. Nella definizione di un progetto, l'elemento di livello superiore consente di collegare la struttura elementi al progetto. elemento strutturale Termine generico utilizzato per designare l'elemento della struttura stima di un progetto a cui è possibile associare più tipi di struttura, ad esempio un elemento progetto, un'attività, un tipo di costo, un elemento OBS o un elemento di una struttura di reportistica. Un elemento strutturale primario appartiene a una struttura primaria collegata alla versione stima. elemento WBS Tipo di attività. utilizzato in genere per suddividere l'ambito del progetto in unità più piccole. Per un elemento WBS, è possibile definire un lavoro. È inoltre possibile procedere all'aggregazione dei costi a partire dai conti di costo del progetto o dagli scaglioni lavoro. Si tratta di un tipo di attività che non supporta la registrazione dei costi. elenco di fabbisogni Relazione tra un progetto e le righe ordine di vendita o offerta di vendita. L'elenco dei fabbisogni, che viene creato in Progetti e commesse, attiva la catena di alimentazione delle elaborazioni degli ordini. eseguito Costi a budget in base allo stato di avanzamento alla fine del periodo corrente. Nella maggior parte dei casi, ERP LN calcola l'eseguito moltiplicando l'importo a budget per l'avanzamento. estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. ERP LN distingue quattro tipi di estensione: Modifica ambito Importo provvisorio Compensazione fluttuazione Quantità da saldare ETC (Estimate-to-Complete) Vedi: costi stimati rimanenti fase In Progetti e commesse rappresenta una suddivisione del progetto definita dall'utente. In genere, una fase è costituita da più attività del progetto volte ad ottenere un risultato finale. fatturazione su stato di avanzamento Metodo di fatturazione basato sullo stato di avanzamento di elementi e di attività. La differenza con il metodo Tasso unitario è duplice. Il metodo Tasso unitario è infatti caratterizzato dall'emissione delle fatture riportate di seguito: Fatture a rate Fatture saldate in base all'importo del contratto file calendario File contenente informazioni relative a uno o più calendari. flusso a modello misto Tipo di reparto a flusso di produzione in cui vengono assemblati più prodotti che presentano differenze di modesta entità relativamente al tempo di assemblaggio o ai tempi di attrezzaggio. La sequenza dei prodotti può variare, ad esempio A-A-B-C-A-C-B-B-C-A e così via. gruppo attrezzatura Speciale oggetto di costo Attrezzatura nel quale vengono raggruppati altri oggetti di tipo di costo Attrezzatura. Consente di riunire oggetti di costo Attrezzatura simili. gruppo commerciale Insieme di risorse con competenze comuni utilizzabile per uno specifico oggetto di costo manodopera. Se non è ancora possibile eseguire assegnazioni dettagliate per gli impiegati, procedere alla programmazione utilizzando i gruppi commerciali. impegno Obbligo finanziario che rappresenta costi futuri. importo contratto Importo totale del contratto relativo al progetto. In una versione budget tempificato l'importo del contratto viene calcolato nel modo indicato di seguito:
    Importo contratto = Attivo sul ricavo + Riserva di gestione + Budget ripartito + Budget non ripartito
L'importo del contratto consente di determinare il limite di fatturazione. importo parziale contratto Importo del contratto correlato a uno specifico Business Partner suddiviso in importi parziali espressi in valute diverse. importo provvisorio Tipo di estensione da utilizzare durante lo sviluppo del progetto in caso i costi relativi ad alcune parti del progetto non siano noti. Procedere alla compensazione delle differenze con il budget degli importi provvisori e i costi effettivi in una fase successiva. Esempio È in corso la realizzazione di una casa dotata di una cucina standard per la quale viene allocato un importo provvisorio pari a EUR 8.500. Durante le ultime fasi di costruzione della casa, il cliente comunica di desiderare una cucina più costosa. Per soddisfare questa richiesta, i costi effettivi salgono a EUR 10.000. La differenza tra l'importo provvisorio stanziato per la cucina e i costi effettivamente sostenuti per realizzarla, pari a EUR 1.500, viene fatturata a carico del cliente. imposta spese Costo di acquisto che è possibile registrare in un progetto non finalizzato. In caso di consegna diretta, i costi transazione vengono registrati separatamente. In caso di consegna eseguita tramite un magazzino progetti, l'imposta spese viene inclusa nel prezzo di valutazione o nel prezzo fisso di trasferimento (FTP). indennità per danneggiamenti involontari Imposta o indennità pagabile all'autorità locale per compensare un danneggiamento causato durante un progetto, ad esempio la rimozione di un marciapiede o di una parte della strada eseguita per installare le condotte idriche o i cunicoli di esaurimento necessari per costruire un condominio a più piani. indice di prestazioni dei costi Misura dell'efficienza dei costi per un progetto. L'indice di prestazioni dei costi viene determinato in base al rapporto tra la valorizzazione del lavoro svolto (EV) e i costi effettivi (AC):
    CPI = EV / AC
Se il risultato è minore di 1,0, il costo è maggiore di quanto preventivato. Se il risultato è maggiore di 1,0, il costo è minore di quanto preventivato. Esempio
EV | PV | AC | CPI | SPI
270 | 335 | 250 | 1.08 | 0.81
Abbreviazione: CPI Vedi: indice di prestazioni del programma Vedi: concetto di valorizzazione del lavoro svolto indice di prestazioni del programma Misura dell'efficienza del programma per un progetto. L'indice di prestazioni del programma viene determinato in base al rapporto tra la valorizzazione del lavoro svolto (EV) e i costi a budget del lavoro programmato (PV):
    SPI = EV / PV
Se il risultato è minore di 1,0, il progetto è in ritardo rispetto al programma. Se il risultato è maggiore di 1,0, il progetto è in anticipo rispetto al programma. Esempio
EV | PV | AC | CPI | SPI
270 | 335 | 250 | 1.08 | 0.81
Abbreviazione: SPI Vedi: indice di prestazioni dei costi Vedi: concetto di valorizzazione del lavoro svolto invio Operazione eseguita per copiare una versione stima in un budget progetto. Le righe di stima della versione vengono copiate nelle righe budget progetto. lead time ordine Tempo necessario per ottenere un articolo acquistato, affidare un servizio in conto lavoro o affittare un'attrezzatura. Questo intervallo di tempo comprende la preparazione del documento ordine, l'approvvigionamento e il lead time del fornitore. livello di impegno Metodo di preparazione del budget in cui gli importi di budget vengono rilasciati proporzionalmente all'impegno. Si tratta di un metodo adatto per attività da svolgere in base a una scala cronologica, dove si presuppone che non verranno rilevate discrepanze tra il lavoro programmato e quello effettivamente eseguito. magazzino destinazione Magazzino progetti predefinito al quale vengono inviate le merci prima di essere utilizzate per il progetto. magazzino di semilavorati di progetto Magazzino in cui vengono eseguite transazioni logistiche, ma per il quale non vengono registrate integrazioni. Equivale, in termini di progetto, a un sito di progetto in termini di finanziari. In Magazzino il magazzino deve essere di tipo Progetto e deve essere selezionato il campo Mag. semil. progetto. magazzino progetti Magazzino in cui vengono conservate solo le merci utilizzate per progetti. Diversamente da un normale magazzino, nel magazzino progetti le merci vengono gestite in base a un progetto e ai relativi dettagli. Le merci presenti nel magazzino progetti predefinito costituiscono il valore delle scorte. Nel caso di un magazzino progetti tale valore non è incluso nei costi del progetto. Le merci vengono aggiunte ai costi del progetto quando vengono trasferite al progetto in questione. È possibile utilizzare lo stesso magazzino progetti per più progetti. manodopera Attività specifica. È possibile utilizzare i codici manodopera per controllare i costi associati a un singolo codice manodopera o a un gruppo di codici manodopera. metodo di fatturazione Metodo utilizzato solo in caso di progetti a contratto per eseguire la fatturazione in ContabilitàI progetti finanziari interni non prevedono fatturazione. La fatturazione dei progetti basati su ordini di vendita viene eseguita in Fatturazione vendite. metodo preparazione budget Metodo di misurazione della produttività prevista. ERP LN distingue i due metodi di preparazione del budget dal basso verso l'alto riportati di seguito: Tasso di produzione: è basato sul numero di unità di produzione completate per unità di tempo. Norme manodopera: è basato sul numero di ore necessarie per eseguire un'unità dell'oggetto di costo. modelli per progetti Rappresentano un modo intuitivo per definire un progetto. modello ATO di ERP Configurator Modello utilizzato per configurare un prodotto che è possibile assemblare in un flusso a modello misto, in base a un modello di processo o di progettazione. Nel modello è anche incluso un programma di assemblaggio finale. modello MTO di ERP Configurator Modello utilizzato per configurare un prodotto che è possibile produrre. Consente di configurare articoli, distinte base e cicli di produzione in base a una struttura prodotto generica. modifica ambito Qualsiasi modifica apportata all'ambito del progetto. Da una modifica dell'ambito consegue in genere la necessità di una rettifica del programma o del costo del progetto, nonché di una fatturazione per un aumento o una diminuzione del lavoro. MTO (Make-to-Order) Vedi: produzione su ordine multivaluta indipendente Approccio necessario per società operanti in Paesi caratterizzati da un alto tasso di inflazione. nodo foglia Unità minima di una struttura. Se al nodo foglia della struttura viene aggiunto un nodo figlio, il nodo foglia diventa un nodo padre e viene definito semplicemente nodo. norma Numero di ore necessarie per eseguire un'unità di manodopera. Questo valore viene utilizzato in un budget in base ad attività associato a un tipo di costo Manodopera, Attrezzatura o Conto lavoroPer calcolare il numero di ore, è sufficiente moltiplicare il numero di unità di lavoro per la norma. Quest'ultima si rivela utile quando l'unità di misura dell'oggetto di costo Manodopera non è un'unità di tempo. OBS (Organization Breakdown Structure) Vedi: struttura dettagliata organizzazione oggetto di costo Tipo di vettore costi relativo alle risorse utilizzate nel progetto. Sono disponibili gli oggetti di costo riportati di seguito: Materiale Manodopera Attrezzatura Conto lavoro Costi vari Gli oggetti di costo possono essere standard o specifici di un progetto. L'oggetto di costo è correlato a un codice per il controllo costi. operazione ciclo di produzione Riga ciclo di produzione in cui vengono specificati il centro di lavoro, la durata e i tempi di attrezzaggio di un'attività di Produzione. ordine di assemblaggio Ordine emesso per assemblare un prodotto in una o più linee di assemblaggio. percentuale date di inizio e di fine Metodo di valorizzazione del lavoro svolto in cui vengono assegnate percentuali alle date di inizio e di fine delle attività. In altri termini, si presuppone che all'inizio dell'attività sia stata completata una certa percentuale del progetto. Di conseguenza, gli importi del budget tempificato vengono rilasciati in base a tali percentuali. percentuale di completamento Metodo di valorizzazione del lavoro svolto in cui gli importi del budget tempificato vengono rilasciati in proporzione all'avanzamento del progetto in termini di percentuale. percorso di ricerca registrazione tariffa manodopera per ore Si tratta di un percorso di ricerca che consente di determinare le tariffe di vendita manodopera e i tassi di costo utilizzati nella registrazione delle ore. Il percorso di ricerca è costituito da quattro livelli, ognuno dei quali può essere impostato su uno dei seguenti valori: Impiegato Manodopera Progetto Gruppo commerciale Per impostazione predefinita viene utilizzata la tariffa manodopera definita a livello 1. Se questa non è disponibile, viene utilizzata quella di livello 2 e così via. percorso di ricerca tariffa manodopera budget Si tratta di un percorso di ricerca che consente di determinare le tariffe di vendita manodopera e i tassi di costo utilizzati nelle righe budget manodopera, ovvero manodopera, gruppo commerciale o progetto, manodopera, gruppo commerciale o progetto. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la tariffa manodopera specificata come tariffa manodopera di livello 1. Se questa non è disponibile, viene utilizzata quella di livello 2 e in mancanza di quest'ultima, viene assunta quella di livello 3. periodi controllo costi Periodo nel quale vengono registrati ricavi e costi correlati al progetto. periodi controllo ore ERP LN utilizza periodi di controllo delle ore. ERP LN si basa sui periodi di controllo delle ore per procedere alle operazioni riportate di seguito: Eseguire un controllo periodico delle ore di lavoro. Procedere alla contabilità delle ore. Elaborare le retribuzioni. pianificatore Persona o unità organizzativa associata a uno specifico piano progetto. pianificazione fabbisogni Package ERP LN che consente di pianificare gli ordini e trasferirli ad altri package ERP LN per soddisfare i fabbisogni del progetto. Durante la pianificazione, è possibile generare gli elementi riportati di seguito: Un piano fabbisogni di progetto che consenta di ottenere il materiale, l'attrezzatura e il conto lavoro oppure di prelevare i materiali dai magazzini. Un elenco di fabbisogni da utilizzare per articoli prodotti su ordine. piano Specifica la struttura in base ad attività, il programma e le date di inizio e di fine. È possibile gestire piani alternativi per un singolo progetto. Il piano attivo corrisponde a quello effettivamente utilizzato per tenere traccia dello stato di avanzamento. Previsione di spesa finale (EAC) Vedi: costi stimati al completamento prezzo di acquisto Prezzo di acquisto degli oggetti di costo, espresso nella valuta in cui tali oggetti sono stati acquistati. prezzo di costo Prezzo di costo dell'oggetto di costo. produzione su ordine Ambiente di produzione in cui è possibile creare un prodotto o un servizio dopo il ricevimento di un ordine di un cliente. Il prodotto finale è in genere una combinazione di articoli standard e di articoli personalizzati progettati per soddisfare le specifiche richieste del cliente. Abbreviazione: MTO (Make-to-Order) progetti archiviati Progetti memorizzati in una società di archiviazione che è possibile utilizzare come repository dei dati dello storico del progetto. progetto Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso. progetto finanziario interno Progetto svolto internamente per il quale è possibile registrare i deliverable come cespiti, ma non procedere alla consegna delle merci. Il Business Partner di un progetto finanziario interno è la società stessa. progetto interno Tipo di progetto per il quale non viene definito alcun Business Partner 'Destinazione vendita', né eseguita alcuna fatturazione. Non è prevista la consegna di articoli. Facoltativamente, è possibile capitalizzare un progetto interno e inviare il valore risultante al modulo Cespiti di Contabilità. ERP LN distingue due tipi di progetto: Progetto finanziario interno. È possibile registrare deliverable come cespiti, ma non procedere alla consegna di merci. Progetto interno. Non è possibile registrare questo tipo di progetto nel saldo, né procedere alla consegna di merci. Il risultato è visibile soltanto nel conto profitti e perdite. progetto su ordine di vendita Tipo di progetto per il quale la fatturazione e la consegna delle merci vengono eseguite nel modulo Vendite di Gestione ordiniL'approccio su ordine di vendita viene principalmente adottato per progetti basati su prodotti e generato a partire da ordini di vendita. programmazione a risorse limitate Metodo di programmazione in cui non è possibile sovraccaricare le risorse e che è soggetto a ritardare il progetto. programmazione a tempo limitato Pianificazione che non prevede la possibilità di prolungare il progetto oltre la data di fine corrente, neanche in caso di sovraccarico delle risorse. quantità da saldare Tipo di estensione che consente di fatturare la differenza tra la quantità a budget e la quantità effettiva di un intervallo di oggetti di costo. È opportuno utilizzare questo tipo di estensione quando non è possibile prevedere con certezza le quantità da impiegare nel progetto. rata Importo fatturato a carico del cliente al completamento di un elemento/attività del progetto o al raggiungimento di un'attività cardine o di uno specifico stato di avanzamento di elementi/attività. relazioni attività Le attività vengono ordinate in base al lavoro e alle date specifiche per generare programmi realistici. Una relazione attività indica che non è possibile avviare o terminare una specifica attività (successiva) fino a quando un'altra attività (precedente) viene avviata o portata a termine. Tra un'attività precedente e quella successiva, è possibile definire le dipendenze indicate di seguito: Fine-Inizio L'avvio dell'attività successiva dipende dal completamento dell'attività precedente. Fine-Fine Il completamento dell'attività successiva dipende dal completamento dell'attività precedente. Inizio-Inizio L'avvio dell'attività successiva dipende dall'avvio dell'attività precedente. Inizio-Fine Il completamento dell'attività successiva dipende dall'avvio dell'attività precedente. relazioni elemento Determinazione delle posizioni relative degli elementi. Le relazioni tra elementi rappresentano la base di un budget in base a elementi a più strati (multilivello). È inoltre possibile collegare gli elementi ad attività, relazione utile per la generazione di dati di controllo relativi a un budget in base a elementi/attività. Per calcolare gli importi degli elementi in modo rapido, viene utilizzata la frequenza. La struttura degli elementi può includere più elementi padre. reparto a flusso di produzione Tipo di organizzazione della produzione in cui macchinari e operatori gestiscono un flusso di materiali standard, in genere senza interruzioni. Si tratta di un reparto di produzione di massa caratterizzato da un flusso di produzione continuo. responsabilità Responsabilità gravante su un individuo o un gruppo per l'esecuzione delle azioni assegnate. rettifica In ERP LN rappresenta una modifica apportata a un budget dal basso verso l'alto bloccato. La modifica avrà come unico effetto l'aumento o la diminuzione del budget. In caso di estensioni, viene modificato anche il contratto. ricarico Termine che designa costi di progetto indiretti. In genere, i ricarichi rappresentano costi generali, inclusi i costi di immagazzinamento, di gestione e di manutenzione, i costi generali di gestione e così via. Vengono calcolati come percentuale dei costi diretti e registrati in un oggetto costi vari. È possibile calcolare i ricarichi in base ai costi, ai budget e ai ricavi. richiesta di pagamento anticipato Per gestire efficientemente il flusso di cassa del progetto, è possibile avanzare una richiesta di pagamento di uno specifico importo prima dell'avvio del progetto o di una parte di esso. Il pagamento anticipato verrà saldato con l'emissione della fattura finale. È ad esempio possibile selezionare un progetto e richiedere il pagamento anticipato di alcuni materiali necessari per eseguirlo. È possibile collegare la somma pagata anticipatamente a una rata. In caso di fatture di tipo tasso unitario o Costo+Profitto, la richiesta di pagamento anticipato viene saldata nelle fatture successive. riconoscimento ricavi Dato un contratto, il riconoscimento ricavi rappresenta il processo che consente di calcolare, e conseguentemente di registrare in Contabilità generale, il ricavo totale che si stima avere ottenuto, in base all'avanzamento del contratto. riga budget Rappresenta il livello più dettagliato di un budget dal basso verso l'alto. Gli elementi o le attività di un budget possono contenere un numero illimitato di righe di budget. Per ognuna di esse vengono definiti una quantità di un oggetto di costo, un componente di costo al quale è assegnato l'oggetto di costo e una data budget. riga di stima Rappresenta l'unità minima che è possibile ottenere da una suddivisione in dettaglio della stima. Se ad esempio è necessario un articolo A per la stima, è possibile inserire questo articolo insieme alle relative specifiche nella riga di stima. righe budget di acquisto Set di righe budget selezionato nel budget progetto per l'acquisto di specifici oggetti di costo necessari per eseguire il progetto. righe motivazione avanzamento Riga o specifica della fatturazione progressiva. Le specifiche o le righe di motivazione costituiscono la base dell'installazione. Le specifiche o le righe di motivazione contengono tutti gli importi e le quantità fatturabili. righe separate Righe di stima dal basso verso l'alto non collegate ad alcun elemento strutturale primario. riserva di gestione Fondo per sopravvenienze stanziato per far fronte a eventi non previsti, in modo da ridurre il rischio di modifiche di ambito. In una versione budget tempificato, rappresenta l'importo trattenuto a scopo di controllo e non ripartito nella struttura in base ad attività né mantenuto per profitto. La riserva di gestione viene calcolata in base alla seguente formula:
    Riserva di gestione = Importo contratto - (Attivo sul ricavo) + Budget ripartito + Budget non ripartito
risultati avanzamento Output derivato dalla registrazione dell'avanzamento di un progetto in corso. È possibile attivare e disattivare i risultati provvisori relativamente al progetto o all'oggetto di costo di un progetto. Se la generazione di risultati provvisori viene disattivata, è possibile ottenere solo il report relativo al completamento del progetto. risultati finanziari provvisori Rappresentano un riferimento che è possibile consultare durante lo svolgimento del progetto. Sono trasferibili al conto dei profitti e delle perdite. Possono essere generati due tipi di risultati provvisori: Risultati provvisori relativi ai costi, ovvero transazioni associate a costi. Risultati provvisori relativi ai ricavi, ovvero transazioni associate a ricavi. scaglione lavoro Tipo di attività. Questi scaglioni consentono di illustrare dettagliatamente lavori di breve durata ed è possibile utilizzarli per eseguire un progetto. scaglione pianificazione Tipo di attività. Questi scaglioni vengono identificati durante la pianificazione per tempificare le attività più importanti all'interno di un conto di costo del progetto. Si tratta di un tipo di attività che non supporta la registrazione dei costi. settore di attività Area commerciale specifica. È possibile classificare i progetti in base al settore di attività corrispondente. SPI Vedi: indice di prestazioni del programma stato autorizzazione lavoro Procedura formale di autorizzazione all'avvio del lavoro relativo a una specifica attività. Si tratta di un processo che consente di verificare che il lavoro autorizzato venga eseguito al momento stabilito e nella sequenza appropriata. Per lo stato dell'autorizzazione al lavoro sono disponibili i valori riportati di seguito: Libero L'esecuzione del lavoro non è autorizzata. Rilasciato L'esecuzione del lavoro è autorizzata. Si tratta di uno stato consentito solo per attività incluse in un piano principale e per elementi appartenenti alla struttura primaria. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. In sospeso Il lavoro è in corso di esecuzione ed è necessario sospenderlo a causa di alcuni vincoli. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. Completato Il lavoro è stato eseguito. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. Chiuso Il lavoro è stato registrato e tutte le transazioni finanziarie a esso correlate sono state chiuse. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. stato budget Stato budget di un elemento o di un'attività. ERP LN distingue gli stati riportati di seguito: Libero: è possibile immettere e modificare righe budget. Effettivo: è possibile modificare dati e righe budget, nonché generare dati di controllo nel modulo Avanzamento progetto. È possibile registrare lo storico del budget effettivo. Finale: non è possibile modificare i dati del budget, a meno che a quest'ultimo non vengano apportate rettifiche. stato progetto Consente di caratterizzare un progetto. ERP LN distingue gli stati riportati di seguito: Libero Una definizione di progetto è stata registrata, ma il progetto non è stato ancora eseguito. È ancora possibile apportare delle modifiche. Attivo Durante l'esecuzione di un progetto, è possibile rilasciare ordini di acquisto e registrare transazioni relative ai costi. Completato Il progetto è stato completato, ma le operazioni finanziarie ad esso relative non sono (ancora) state concluse. È ancora possibile registrare transazioni costi. Per il progetto non possono essere presenti ordini di acquisto effettivi. Chiuso Le operazioni finanziarie relative all'ordine si sono concluse, quindi non è più possibile modificare la definizione del progetto. stato riga budget Stato della riga di budget. Il relativo valore predefinito viene ricavato dall'elemento o dall'attività a cui la riga appartiene. ERP LN distingue gli stati riportati di seguito: Libero: i dati generali relativi a una riga budget sono stati registrati ed è possibile modificarli. Effettivo: è ancora possibile modificare i dati budget e generare quelli di controllo, nonché procedere alla registrazione dello storico del budget effettivo. Finale: non è più possibile modificare i dati budget, ma solo aggiungere o modificare le righe budget operando rettifiche appropriate. È anche possibile registrare lo storico del budget effettivo. stato risultato finanziario Classificazione dei risultati finanziari del progetto. ERP LN distingue tre diversi stati per i risultati finanziari di un progetto: Libero Questo stato rimane valido fino al completamento del progetto. Determina risultato Se lo stato del progetto è Completato, è possibile selezionare questo stato del risultato finanziario. Risultato determinato Viene determinato il risultato finale e lo stato del progetto viene modificato in Chiuso. struttura attività Struttura gerarchica in cui viene illustrato e definito l'ambito totale del progetto. Ogni livello della struttura rappresenta una definizione del progetto progressivamente più dettagliata. Diversamente dalla struttura in base a elementi, quella in base ad attività è basata sulla tempificazione delle attività. struttura dettagliata lavoro Rappresenta il livello superiore della struttura in base ad attività. La struttura dettagliata del lavoro può consistere in una gerarchia di attività di tipo elemento WBS. Abbreviazione: WBS (Work Breakdown Structure) struttura dettagliata organizzazione Rappresentazione della struttura organizzativa di un progetto, in genere raffigurata come gerarchia ad albero. La struttura dettagliata dell'organizzazione consente di collegare le responsabilità di alcune parti del progetto, ad esempio l'allocazione di un budget finanziario o la realizzazione delle attività del progetto, a un elemento OBS, Gli elementi OBS possono essere collegati ad un impiegato. Sono possibili elementi OBS standard e specifici per un progetto. Sinonimo: OBS (Organization Breakdown Structure) struttura di ordinamento Struttura che consente di ordinare le righe di stima, se è necessario procedere all'ordinamento dell'importo delle righe di stima. struttura in base a elementi Struttura ad albero gerarchica, organizzata in più elementi padre e più livelli, che può costituire la base di un budget. struttura primaria L'unica struttura, collegata alla versione stima, utilizzabile per calcolare la stima. Vi si fa riferimento per verificare i vincoli dall'alto verso il basso, se esistenti. La struttura primaria rappresenta una delle due strutture in base alle quali è possibile ordinare le righe di stima. A questo scopo, è comunque possibile avvalersi anche della struttura di ordinamento. tariffa di vendita Tariffa o prezzo di vendita di oggetti di costo, di elementi o di attività relative al progetto. tasso unitario Metodo di fatturazione basato sull'avanzamento e sulla tariffa di vendita per unità di un elemento o di un'attività. Le fatture vengono registrate a fronte dell'importo contratto con rate. termini di pagamento Numero medio di giorni decorrente dalla data di ordinazione delle merci o dei servizi alla data del relativo pagamento. terze parti Persona o organizzazione coinvolta nel progetto in modo indiretto o comunque non per contratto, ad esempio un ente statale o un'agenzia di regolamentazione. tipi di documento Classificazione dei documenti relativi al progetto definita dall'utente. tipi di registrazione Indicazione relativa all'origine di un inserimento o alla modalità con cui quest'ultimo viene registrato in ContabilitàPer inserimenti si intendono le transazioni, i ricavi, gli ordini, i costi e così via. tipo di accordo Contratto a forfait o a rimborso. Un contratto a rimborso prevede che il cliente sostenga il pagamento di tutti i costi accettabili fino a una somma fissata preventivamente. tipo di costo Classificazione degli oggetti di costo e dei codici di controllo basata sulla natura dei costi che rappresentano. ERP LN Progetti e commesse distingue cinque tipi di costo: Materiali Manodopera Attrezzatura Conto lavoro Costi vari tipo di elemento Classificazione degli elementi del progetto. Un progetto con metodo di fatturazione Fattura su stato di avanzamento può contenere due tipi di elemento: diretto e indiretto. Se l'avanzamento è superiore al 100%, anche l'avanzamento degli elementi diretti può essere superiore al 100%. L'avanzamento degli elementi indiretti non può mai essere superiore al 100%. tipo di fattura Classificazione utile per calcolare le fatture del progetto relative a uno specifico tipo di contratto, nonché per determinare quando emettere le fatture a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'. ERP LN distingue i metodi di fatturazione riportati di seguito: Costo+Profitto L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari immessi a livello di oggetto di costo più un profitto. Si tratta del solo metodo disponibile per contratti di tipo Costo+Profitto. Tasso unitario L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari per unità immessi a livello di elemento o di attività. La fatturazione basata sul tasso unitario è valida per contratti di entrambi i tipi. Rata Fatturazione: l'importo rappresenta una suddivisione del valore. Si tratta del solo metodo disponibile per contratti di tipo Prezzo fisso. Fattura su stato di avanzamento L'importo della fattura viene calcolato in base allo stato di avanzamento di un elemento o di un'attività. Sono consentiti due tipi di elemento, diretto e indiretto. L'importo calcolato degli elementi diretti dipende dal relativo stato di avanzamento, mentre quello degli elementi indiretti si basa sullo stato di avanzamento dell'intero progetto e non può mai essere superiore al 100%. tipo di livello Categoria del tipo di stima in base alla quale vengono individuate le righe di stima utilizzate per l'aggregazione dei totali. tipo di progetto Classificazione dei progetti. Sono disponibili i tipi di progetto riportati di seguito: Progetto principale: la struttura del progetto è costituita da sottoprogetti. Sottoprogetto: il progetto è un sottoprogetto di un progetto principale. Progetto singolo: il progetto è indipendente e non fa parte di una struttura di sottoprogetti o di un progetto principale. tipo di stima Modalità di esecuzione del calcolo della stima. Un tipo di stima è dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Dall'alto verso il basso Nel calcolo dell'importo di costo o di vendita in una struttura dall'alto verso il basso, l'importo di un elemento di livello superiore viene ripartito tra gli elementi di livello inferiore. Dal basso verso l'alto Nel calcolo dell'importo di costo o di vendita in una struttura dal basso verso l'alto vengono immessi gli importi esatti relativi agli elementi dei livelli più bassi. Tali importi vengono quindi aggregati in modo da ottenere l'importo dell'elemento di livello superiore. tipo di stima guida Tipo di stima di un elemento strutturale. Se il tipo di stima è dal basso verso l'alto, ERP LN calcola l'importo totale del tipo di stima guida (LET) sommando gli importi delle righe di stima associate allo stesso tipo di livello. Se il tipo di stima guida relativo all'elemento strutturale di livello superiore è dall'alto verso il basso, l'importo LET totale equivale all'importo dell'elemento strutturale dall'alto verso il basso. La verifica degli elementi strutturali dall'alto verso il basso viene eseguita solo per appurare che gli importi della stima non superino l'importo del relativo elemento padre. In tal caso, non verranno utilizzati per la stima totale. Acronimo: Tipo di stima guida (LET) Tipo di stima guida (LET) Vedi: tipo di stima guida tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. trattenuta Percentuale trattenuta dal cliente sull'importo del contratto. La trattenuta garantisce l'esecuzione di tutte le attività e l'osservanza degli obblighi contrattuali. In altri termini, l'importo della trattenuta viene corrisposto dopo aver verificato che tutte le attività del progetto siano state eseguite correttamente. unità di misura Unità di misura per l'oggetto di costo. Questa unità può influenzare il calcolo delle quantità nella riga del budget. valore di riferimento (pianificazione) Rappresenta una snapshot delle date di inizio e di fine delle attività programmate del piano attivo. valuta progetto Valuta utilizzata per monitorare il progetto, se quest'ultimo viene eseguito in un altro Paese. La valuta progetto può essere esterna e diversa dalle valute locali. varianza costo Qualsiasi differenza tra il costo stimato e il costo effettivo di un'attività. Sinonimo: BCWP - ACWP varianza programma Qualsiasi differenza tra il completamento programmato e il completamento effettivo di un'attività. Sinonimo: BCWP - BCWS versione budget dall'alto verso il basso Versione creata per poter rintracciare le modifiche apportate a un budget progetto nel tempo. Per il supporto di un progetto a lungo termine, è possibile definire più versioni di un budget dall'alto verso il basso. Solo una di queste versioni sarà quella effettiva. Poiché una versione può essere chiusa, non è possibile apportare alcuna modifica ai relativi dati. versione stima Mezzo per eseguire il confronto di stime. Per una stima, è possibile creare diverse versioni, nessuna delle quali dipendente dall'altra o derivata da una versione precedente. È tuttavia possibile copiare una versione o confrontarla con un'altra. WBS (Work Breakdown Structure) Vedi: struttura dettagliata lavoro WKA Norma in vigore nei Paesi Bassi in base alla quale l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere le imposte e i contributi per la sicurezza sociale di un terzista. |