| # Avanzamento espresso in quantità per Estensione/Materiale (tpppc1180s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'oggetto di costo Estensione e dell'oggetto di costo Materiale. Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Progetto Il codice che identifica il progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Data La data. Estensione Il codice dell'estensione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Tipo di estensione Il tipo di estensione. Stato Lo stato dell'estensione. Articolo Se il campo Avanzamento materiale espresso in quantità nella sessione Progetto (tppdm6100s000) viene impostato su Oggetto di costo è possibile selezionare un oggetto di costo a budget. Se il campo viene impostato su Codice di controllo, è possibile selezionare il codice di controllo di un oggetto di costo a budget. Avanzamento materiale espresso in quantità Il livello in cui è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo. Quantità preventivata La quantità a budget dell'oggetto di costo Articolo. Unità Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura Riportato come completato Questo campo indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e inserire il valore 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%] in quanto è sufficiente solo l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Viene selezionata la casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) relativamente all'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato solo se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se viene selezionata la casella di controllo Riportato come completato. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito è selezionata nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), è possibile inserire un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%. Avanzamento espresso in quantità [Quantità] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati espresso in valore temporale o di quantità (il numero di unità completate). È possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato solo se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se viene selezionata la casella di controllo Riportato come completo. È possibile, quindi, inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) viene selezionata, è possibile inserire una quantità di avanzamento superiore a quella a budget. Ad esempio, se nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra e ne sono stati depositati altri 20 successivamente, occorre inserire il valore 120%. Se durante l'avanzamento si modifica la quantità, ERP LN calcola la percentuale di avanzamento. Scorte progetto Per il progetto sono ancora disponibili quantità dell'articolo. È possibile inserire scorte solo se: La casella di controllo Riportato come completato non è selezionata. Il campo Avanzamento materiale espresso in quantità nella sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Oggetto di costo. Il risultato viene calcolato nel modulo Avanzamento progetto, come mostrato nell'esempio riportato di seguito. Esempio A budget: 95.000 unità a 0,95 = 90.250. Vendite effettive: 100.000 a 1 = 100.000. L'avanzamento è del 25% e le scorte disponibili per il progetto ammontano a 76.000 unità. Budget ammesso: Avanzamento: 25% * 90.250 = 22.562,5. Scorte disponibili: 76.000 * 0,95 = 72.200. Totale: 94.762,50 Quantità totale venduta fino a questa data: 100.000. Risultato fino a questa data: -5.237,50 Scorte progetto Il codice dell'unità. |