| # Avanzamento espresso in quantità per Attività/Costi vari (tpppc1144s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'oggetto di costo Attività e dell'oggetto di costo Costi vari. Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Progetto Il codice che identifica il progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Data La data di immissione dell'avanzamento di questo progetto nonché dell'elemento o dell'attività relativi. Attività Il codice dell'attività. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Costi vari Il codice dei costi vari. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Avanzamento costi vari espresso in quantità Indica le modalità di registrazione dell'avanzamento dei costi vari per tipo di costo nell'ambito del monitoraggio del progetto. Riportato come completato Indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e inserire il valore 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%] in quanto è sufficiente solo l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Viene selezionata la casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) relativamente all'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. |