| # Avanzamento espresso in quantità per Estensione/Manodopera (tpppc1182s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'oggetto di costo Estensione e dell'oggetto di costo Manodopera. Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Progetto Il codice che identifica il progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato corrente del progetto. Data La data. Estensione Il codice dell'estensione. Argomenti correlati Utilizzo di estensioni Descrizione La descrizione o il nome del codice. Tipo di estensione Il tipo di estensione. Stato Lo stato dell'estensione. Manodopera Il codice della manodopera. Avanzamento manodopera espresso in quantità Questo campo indica se l'avanzamento del tipo di costo Manodopera viene registrato nel monitoraggio del progetto in base all'oggetto di costo o al codice di controllo. Quantità preventivata La quantità a budget dell'oggetto di costo manodopera. Quantità a budget Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura Riportato come completato Questo campo indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e inserire il valore 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%] in quanto è sufficiente solo l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Viene selezionata la casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) relativamente all'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. Se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) viene impostato su Sì, è possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato. Se la casella di controllo Riportato come completato è selezionata il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito è selezionata nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), è possibile inserire un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%. Avanzamento espresso in quantità [Quantità] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati espresso in valore temporale o di quantità (il numero di unità completate). È possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato solo se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se viene selezionata la casella di controllo Riportato come completo. È possibile, quindi, inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) viene selezionata, è possibile inserire una quantità di avanzamento superiore a quella a budget. Ad esempio, se nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra e ne sono stati depositati altri 20 successivamente, occorre inserire il valore 120%. Se durante l'avanzamento si modifica la quantità, ERP LN calcola la percentuale di avanzamento. |