| # Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e rettificare il costo delle vendite provvisorio e i ricavi provvisori per un progetto PCS. Tramite il costo delle vendite e il ricavo provvisori è possibile ottenere informazioni sui risultati di un progetto PCS prima della spedizione di qualsiasi articolo finale. I dati che è possibile visualizzare in questa sessione sono il risultato dell'esecuzione della sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000). In questa sessione non è possibile definire i dati manualmente, ma è possibile rettificare i valori dei seguenti campi: Totale costi stimati Totale ricavo stimato Ore stimate Costo delle vendite provvisorio confermato Ricavo provvisorio confermato Confermato Nella sessione Panoramica possono essere elencati diversi costi delle vendite e ricavi provvisori per un progetto specifico. Facendo doppio clic su un costo delle vendite o su un ricavo provvisorio, è possibile visualizzare tutti i dettagli. Argomenti correlati Panoramica dell'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Progetto Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla. Tipo di calcolo Se si esegue l'identificazione ricavo quando lo stato del progetto PCS è impostato su Attivo o Finito, il tipo di calcolo dell'identificazione ricavo è sempre Provvisorio. Se si chiude il progetto PCS utilizzando la sessione Chiusura progetto (tipcs2250m000), lo stato dell'ultima identificazione ricavo viene automaticamente modificato da Provvisorio in Definitivo. La percentuale di completamento indicata nel campo Confermato, inoltre, viene impostata automaticamente su 100%. L'importo del costo delle vendite provvisorio e quello del ricavo provvisorio vengono ricalcolati a causa di una transazione di storno generata per bilanciare il conto. Valori consentiti Tipo di calcolo Data di generazione La data e l'ora in cui sono stati calcolati il costo delle vendite e il ricavo provvisori. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture. La valuta corrisponde alla valuta per il calcolo del progetto PCS, che è possibile visualizzare nella sessione Prezzo di costo per Progetto (tipcs3560m000). Data di fine La data fino alla quale vengono presi in considerazione i costi effettivi per l'identificazione ricavo. La data viene determinata nella sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000) durante il calcolo dell'identificazione ricavo. Perdita prevista Se la casella di controllo è selezionata, il totale dei costi stimati supera il totale del ricavo stimato. Una perdita prevista, indicata dalla casella di controllo Perdita prevista selezionata, influisce sul calcolo del costo delle vendite provvisorio. In base ai principi di contabilità generalmente accettati (GAAP), una perdita deve essere identificata non appena viene notata. Di conseguenza, il calcolo del costo delle vendite provvisorio in caso di una perdita prevista è diverso dal calcolo del costo delle vendite provvisorio in caso di un profitto. Esempio Totale costi stimati = 1980 Totale ricavo stimato = 1500 Percentuale di completamento = 10% Se la casella di controllo Perdita prevista è selezionata, il calcolo dell'importo nel campo Provvisorio viene eseguito come indicato di seguito: Il totale risultato stimato al completamento è 1500 - 1980 = -480. Il ricavo sul lavoro svolto è il 10% di 1500 = 150. Anche il ricavo provvisorio, in questo caso, è 150. Il costo delle vendite provvisorio è 150 - (- 480) = 630. In caso di profitto, indicato dalla casella di controllo Perdita prevista deselezionata, il costo delle vendite provvisorio viene calcolato come descritto nel campo Provvisorio. Nota I profitti o le perdite non comportano differenze nel calcolo del ricavo provvisorio. Motivo di modifica È possibile digitare ulteriori informazioni per indicare il motivo dell'esecuzione dell'identificazione ricavo o della modifica manuale del calcolo per l'identificazione ricavo. È possibile indicare, ad esempio, che l'importo del campo Totale ricavo stimato è stato aumentato perché è stato ricevuto un ordine di vendita aggiuntivo che non è ancora stato incorporato nel software ERP LN. Ore stimate Le ore stimate per il progetto PCS. Questo campo è inizialmente impostato su 0 (zero) perché le ore stimate non vengono calcolate da ERP LN. Se si esegue la sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000) per la prima volta per il calcolo del costo delle vendite e dei ricavi provvisori, è necessario digitare manualmente il numero di ore stimate nel campo Ore stimate. Dopo aver digitato il valore, il numero di ore verrà visualizzato anche nel campo Ore stimate. Ore stimate Il numero totale di ore stimate per il progetto PCS. Questo numero non viene calcolato da ERP LN, ma deve essere immesso manualmente quando si determinano il ricavo e il costo delle vendite provvisori per la prima volta, eseguendo la sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000). Ore effettive Il numero di ore effettivamente impiegate per il progetto PCS. Le ore impiegate sono costituite, ad esempio, dalle ore-uomo e dalle ore-macchina registrate negli ordini di produzione correlati al progetto PCS. Stimato I costi stimati per il progetto, che includono i seguenti elementi: I costi stimati per gli articoli (costi parti progetto) in base a distinta base, ciclo di produzione e così via. Se nella sessione Attività (tipcs4101m000) è selezionata la casella di controllo Stima attività per un'attività, i costi stimati per le attività di progetto. I ricarichi progetto stimati. Se il progetto è un progetto principale, i costi stimati dei sottoprogetti. I costi degli ordini correlati al progetto, ad esempio ordini di vendita e ordini di assistenza, non sono inclusi nei costi stimati. Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è selezionata, i costi stimati vengono specificati per componente di costo e possono essere visualizzati nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Varianza La differenza tra il valore del campo Stimato e quello del campo Totale costi stimati. Il valore del campo Stimato viene calcolato da ERP LN. Il campo Totale costi stimati può tuttavia essere modificato dall'utente, ad esempio quando si prevedono costi superiori o inferiori rispetto a quelli calcolati da ERP LN nel campo Stimato. Se si modifica il campo Totale costi stimati, viene modificato anche il campo Varianza. Se nei campi Stimato e Totale costi stimati è presente o stesso valore, il valore del campo Varianza è 0 (zero). Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è selezionata, la varianza costi stimati viene specificata per componente di costo e può essere visualizzata nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Totale costi stimati Il totale costi stimati per il progetto PCS. Il valore predefinito di questo campo corrisponde al numero presente nel campo Stimato, calcolato da ERP LN. È tuttavia possibile modificare il campo Totale costi stimati, ad esempio quando si prevedono costi diversi da quelli già registrati in ERP LN. La differenza tra i valori dei campi Totale costi stimati e Stimato è indicata nel campo Varianza. Nota Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è selezionata, non è possibile gestire questo campo. In questo caso, i costi vengono registrati per componente di costo. Fare clic sulla barra degli strumenti per avviare la sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). In questa sessione è possibile gestire i costi per componente di costo. Costi effettivi I costi di produzione, contabilità ore, acquisti, assistenza, vendite, finanziari, magazzino e PCS effettivamente registrati nel progetto PCS. È possibile determinare i costi effettivi a diversi livelli: A livello di progetto Costi generali, costi generali tramite Contabilità (ad esempio spese di viaggio), ricarichi. A livello di articolo personalizzato Costi di acquisto, ricarichi scorte, costi di produzione. A livello di articolo standard Articoli standard collegati a ordini di vendita e di assistenza per un progetto. A livello di articoli correlati al progetto Costi articoli correlati al progetto. Si tratta di una categoria di costi separata, per lo più costituita da risultati, che deve essere mappata ai semilavorati PCS come i costi a livello di progetto. Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è selezionata, i costi effettivi vengono specificati per componente di costo e possono essere visualizzati nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Percentuale di completamento (basata sui costi) La percentuale di completamento indica la percentuale di lavoro del progetto PCS completata. Il valore del campo Percentuale di completamento (basata sui costi) è basato sui costi del progetto. La percentuale di completamento viene calcolata dividendo i costi effettivi spesi per il progetto fino a una data specifica per i costi totali stimati al completamento. I costi totali stimati per il progetto sono, ad esempio 1980 USD. I costi effettivi fino al momento in cui si desidera identificare il ricavo sono 200 USD. La percentuale di completamento è 200/1980 = 10,1%. L'impostazione del campo Metodo di calcolo percentuale di completamento della sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000) determina se, per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori per un progetto specifico, ERP LN utilizza il valore del campo Percentuale di completamento (basata sui costi), Percentuale di completamento (basata sulle ore) o Percentuale di completamento (manuale). In questa sessione la percentuale di completamento corrente è indicata dall'etichetta (Metodo corrente). Si noti che ERP LN calcola sempre il valore del campo Percentuale di completamento (basata sui costi), anche se tale valore non viene utilizzato per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori. È possibile sovrascrivere la percentuale di completamento in qualsiasi momento digitando una percentuale nel campo Percentuale di completamento confermata. Percentuale di completamento (basata sulle ore) La percentuale di completamento indica la percentuale di lavoro del progetto PCS completata. Il valore del campo Percentuale di completamento (basata sulle ore) è basato sulle ore impiegate per il progetto. La percentuale di completamento viene calcolata dividendo le ore effettive impiegate per il progetto fino a una data specifica per le ore totali stimate al completamento. Le ore stimate per il progetto sono, ad esempio, 500. Le ore effettive fino al momento in cui si desidera identificare il ricavo sono 100. La percentuale di completamento è 100/500 = 20%. L'impostazione del campo Metodo di calcolo percentuale di completamento della sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000) determina se, per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori per un progetto specifico, ERP LN utilizza il valore del campo Percentuale di completamento (basata sui costi), Percentuale di completamento (basata sulle ore) o Percentuale di completamento (manuale). In questa sessione la percentuale di completamento corrente è indicata dall'etichetta (Metodo corrente). Si noti che ERP LN calcola sempre il valore del campo Percentuale di completamento (basata sulle ore), anche se tale valore non viene utilizzato per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori. È possibile sovrascrivere la percentuale di completamento in qualsiasi momento digitando una percentuale nel campo Percentuale di completamento confermata. Percentuale di completamento (manuale) La percentuale di completamento indica la percentuale di lavoro del progetto PCS completata. Il valore del campo Percentuale di completamento (manuale) viene determinato dall'utente che esegue una stima del lavoro finito nel progetto. È necessario digitare la stima per il progetto specifico nel campo Fase di completamento della sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000). L'impostazione del campo Metodo di calcolo percentuale di completamento della sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000) determina se, per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori per un progetto specifico, ERP LN utilizza il valore del campo Percentuale di completamento (basata sui costi), Percentuale di completamento (basata sulle ore) o Percentuale di completamento (manuale). In questa sessione la percentuale di completamento corrente è indicata dall'etichetta (Metodo corrente). È possibile sovrascrivere la percentuale di completamento in qualsiasi momento digitando una percentuale nel campo Percentuale di completamento confermata. Percentuale di completamento confermata La percentuale di completamento indica la percentuale di lavoro del progetto PCS completata. È possibile digitare una percentuale in questo campo per sovrascrivere la percentuale di completamento utilizzata da ERP LN per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori. L'impostazione del campo Metodo di calcolo percentuale di completamento della sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000) determina se, per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori per un progetto specifico, ERP LN utilizza il valore del campo Percentuale di completamento (basata sui costi), Percentuale di completamento (basata sulle ore) o Percentuale di completamento (manuale). (Metodo corrente) La percentuale di completamento indica la percentuale di lavoro del progetto PCS completata. In questo campo viene visualizzata la percentuale di completamento utilizzata per calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori. Stimato I ricavi previsti stimati, inclusi quelli già realizzati, per tutti gli ordini di vendita, ordini di assistenza e ordini di magazzino correlati al progetto. Varianza La differenza tra il valore del campo Stimato (calcolato da ERP LN) e quello del campo Totale ricavo stimato. È possibile modificare l'importo presente nel campo Totale ricavo stimato, ad esempio quando si prevede un ordine di vendita che non è ancora stato registrato in ERP LN. Se si modifica il campo Totale ricavo stimato, viene modificato anche il campo Varianza. Se nei campi Stimato e Totale ricavo stimato è presente o stesso valore, il valore del campo Varianza è 0 (zero). Totale ricavo stimato Il totale ricavo stimato per il progetto PCS. Il valore predefinito di questo campo corrisponde al numero presente nel campo Stimato, calcolato da ERP LN. È tuttavia possibile modificare il valore del campo Totale ricavo stimato, ad esempio quando si prevede un ordine di vendita che non è ancora stato registrato in ERP LN. La differenza tra i valori dei campi Totale ricavo stimato e Stimato è indicata nel campo Varianza. Fattore ricavo lavoro svolto ERP LN calcola il valore del campo Fattore ricavo lavoro svolto moltiplicando il ricavo totale stimato al completamento, ovvero il valore del campo Totale ricavo stimato, per la percentuale di completamento. In questa sessione vengono visualizzate le seguenti percentuali di completamento: Percentuale di completamento (basata sulle ore), Percentuale di completamento (basata sui costi) e Percentuale di completamento (manuale). Il metodo di calcolo della percentuale di completamento utilizzato per determinare il valore del campo Fattore ricavo lavoro svolto dipende dal valore del campo Metodo di calcolo percentuale di completamento della sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000). Al termine, la percentuale che ha la precedenza è quella digitata nel campo Percentuale di completamento confermata. Ricavo effettivo Il ricavo già registrato per un progetto PCS dal modulo Fatturazione vendite di Fatturazione alla data dell'identificazione ricavo provvisorio. Il ricavo effettivo può derivare dai seguenti elementi: Vendite Assistenza Immagazzinamento Sono validi soltanto i trasferimenti che oltrepassano i limiti del progetto. Ricavo provvisorio registrato Il ricavo provvisorio già registrato nel modulo Contabilità generale durante l'identificazione ricavo provvisorio precedente. Provvisorio Il ricavo provvisorio che viene o verrà registrato nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Il ricavo provvisorio viene calcolato eseguendo la sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000). Il calcolo viene eseguito nel seguente modo: Se necessario, l'utente può sovrascrivere l'importo calcolato digitando un importo nel campo Ricavo provvisorio confermato. Il ricavo provvisorio deve essere confermato facendo clic su Annulla la conferma in questa sessione o eseguendo la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) quando la casella di controllo Conferma costo delle vendite e ricavi provvisori è selezionata. Se si fa clic su Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto viene avviata la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) ed è possibile confermare e registrare il ricavo provvisorio nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Ricavo provvisorio confermato Il ricavo provvisorio che viene o verrà registrato nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Il valore predefinito di questo campo equivale al valore del campo Provvisorio, ma è possibile rettificare il valore di questo campo prima di confermarlo. Costo delle vendite effettivo Il costo delle vendite già corrisposto per il progetto alla data e all'ora dell'identificazione ricavo provvisorio. Il costo delle vendite effettivo può derivare dai seguenti elementi: Vendite Assistenza Immagazzinamento Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è selezionata, il costo delle vendite effettivo viene specificato per componente di costo e può essere visualizzato nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Fattore ricavo lavoro svolto costo delle vendite ERP LN calcola il valore del campo Fattore ricavo lavoro svolto costo delle vendite moltiplicando il ricavo totale stimato al completamento, ovvero il valore del campo Totale costi stimati, per la percentuale di completamento. In questa sessione vengono visualizzate le seguenti percentuali di completamento: Percentuale di completamento (basata sulle ore), Percentuale di completamento (basata sui costi) e Percentuale di completamento (manuale). Il metodo di calcolo della percentuale di completamento utilizzato per determinare il valore del campo Fattore ricavo lavoro svolto costo delle vendite dipende dal valore del campo Metodo di calcolo percentuale di completamento della sessione di dettagli Dettagli progetto (tipcs2130m000). Al termine, la percentuale che ha la precedenza è quella digitata nel campo Percentuale di completamento confermata. Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Parametri Gestione progetti (tipcs0100m000) è selezionata, il fattore ricavo lavoro svolto costo delle vendite viene specificato per componente di costo e può essere visualizzato nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Costo delle vendite provvisorio registrato Il costo delle vendite provvisorio già registrato nel modulo Contabilità generale durante l'identificazione ricavo provvisorio precedente. Provvisorio Il costo delle vendite provvisorio che viene o verrà registrato nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Il costo delle vendite provvisorio viene calcolato eseguendo la sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000). Il calcolo viene eseguito nel seguente modo: Se necessario, l'utente può sovrascrivere l'importo calcolato digitando un importo nel campo Costo delle vendite provvisorio confermato. Nota In caso di perdita, indicata dalla casella di controllo Perdita prevista selezionata, il calcolo del costo delle vendite provvisorio viene eseguito in modo diverso. Per ulteriori informazioni, vedere Perdita prevista. Il costo delle vendite provvisorio deve essere confermato facendo clic su Annulla la conferma in questa sessione o eseguendo la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) quando la casella di controllo Conferma costo delle vendite e ricavi provvisori è selezionata. Se si fa clic su Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto viene avviata la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) ed è possibile confermare e registrare il costo delle vendite provvisorio nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è selezionata, il costo delle vendite provvisorio viene specificato per componente di costo e può essere visualizzato nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Costo delle vendite provvisorio confermato Il costo delle vendite provvisorio che viene o verrà registrato nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Il valore predefinito di questo campo equivale al valore del campo Provvisorio, ma è possibile rettificarlo prima della conferma. Se la casella di controllo Registra costo vendite e ricavi provvisori per Componente di costo della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è selezionata, il costo delle vendite provvisorio confermato viene specificato per componente di costo e può essere visualizzato nella sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Totale risultato stimato Il valore del campo Totale ricavo stimato meno il valore del campo Totale stimato. Ricavo guadagnato Il valore del campo Fattore ricavo lavoro svolto meno il valore del campo Fattore ricavo lavoro svolto costo delle vendite. Risultato effettivo Il valore del campo Ricavo effettivo meno il valore del campo Costo delle vendite effettivo. Risultato provvisorio registrato Il valore del campo Ricavo provvisorio registrato meno il valore del campo Costo delle vendite provvisorio registrato. Risultato provvisorio Il valore del campo Provvisorio meno il valore del campo Provvisorio. Provvisorio confermato Il valore del campo Ricavo provvisorio confermato meno il valore del campo Costo delle vendite provvisorio confermato. Confermato Se la casella di controllo è selezionata, il costo delle vendite e il ricavo provvisori vengono confermati. È possibile confermare il costo delle vendite e il ricavo provvisori scegliendo tra i due metodi seguenti: Facendo clic su Annulla la conferma nella sessione di dettagli Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000). Eseguendo la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) quando la casella di controllo Conferma costo delle vendite e ricavi provvisori è selezionata. È possibile annullare la conferma facendo di nuovo clic su Annulla la conferma nella sessione di dettagli Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000). Data di conferma La data di conferma del costo delle vendite e del ricavo provvisori. Utente confermato L'utente che ha confermato il costo delle vendite e il ricavo provvisori. Registrato Se la casella di controllo è selezionata, il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio vengono registrati nel modulo Contabilità generale di Contabilità. È possibile fare clic su Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto per avviare la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000). Se si seleziona la casella di controllo Registra costo delle vendite e ricavi provvisori durante l'esecuzione della sessione, il costo delle vendite e il ricavo provvisori vengono registrati. Data di registrazione La data di registrazione del costo delle vendite provvisorio e del ricavo provvisorio nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Utente registrato L'utente che ha registrato il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio. Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto Scegliere questo comando per avviare la sessione Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000). Annulla la conferma Scegliere questo comando per confermare il costo delle vendite e il ricavo provvisori. Se il costo delle vendite e il ricavo provvisori sono già stati confermati, è possibile fare clic per annullare la conferma. Si noti che, prima di confermare, è possibile rettificare la percentuale di completamento nel campo Percentuale di completamento confermata e/o il costo delle vendite o il ricavo rispettivamente nel campo Provvisorio e nel campo Provvisorio. Per confermare il costo delle vendite e il ricavo provvisori, è anche possibile eseguire la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) quando la casella di controllo Conferma costo delle vendite e ricavi provvisori è selezionata. Componenti di costo Scegliere questo comando per avviare la sessione Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000). Stampa costi e ricavi progetto Scegliere questo comando per avviare la sessione Stampa costi e ricavi progetto (tipcs3490m000). Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto Scegliere questo comando per avviare la sessione Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000). |