| # Invio della stima al budget (tpest2200m000) Utilizzare questa sessione per eseguire l'invio a un budget dalla riga stima. È possibile inviare di nuovo le righe di stima già inviate. Verificare che le righe budget siano state eliminate, in modo che non vengano sovrascritte dalle righe stima di cui si esegue nuovamente l'invio. Non è possibile inviare ogni tipo di struttura di una versione stima. Se l'elemento strutturale è associato al tipo di stima Dal basso verso l'alto e corrisponde al tipo di attività elemento WBS o scaglione di pianificazione, non è possibile inviarlo a un budget. La stessa regola è valida per il tipo di stima Dall'alto verso il basso, nel caso in cui venga utilizzata come struttura primaria una struttura in base ad attività. Valori predefiniti Nella scheda Valori predefiniti è necessario immettere i valori relativi ai campi predefiniti, che vengono utilizzati in caso ERP LN non sia in grado di individuare i valori nella versione stima ed esegua un tentativo di invio del progetto di stima. Nota Quando si utilizzano costi o ricarichi indiretti in una versione di stima, è necessario azzerare l'importo dei ricarichi nelle righe budget oppure cambiare i costi indiretti delle righe stima in costi diretti durante l'invio di una stima. In caso contrario, il ricarico viene calcolato e aggiunto al costo indiretto del progetto effettivo, con conseguente distorsione del budget. Per risultati ottimali, aggiornare il budget con ricarichi utilizzando costi vari. Nella casella di gruppo Invia come righe Costi vari selezionare le caselle di controllo in modo da pareggiare il valore totale della stima e il budget. Argomenti correlati Invio di una stima a un budget Invia stima Origine Progetto Il codice del progetto. Stato Lo stato del progetto. Per inviare una stima al budget di un progetto, è necessario che lo stato del progetto sia impostato su Libero o Attivo. Versione Il codice della versione stima. Stato Se si esegue l'invio di una stima, lo stato della versione di stima può essere Libero o Finale. Se lo stato della versione di stima è Libero, è possibile aggiungere strutture alla versione di stima, modificare l'importo della versione e così via. È ancora possibile, ad esempio, cambiare la struttura primaria con una delle altre strutture aggiuntive. Se invece lo stato della versione di stima è Finale, la versione di stima è bloccata. È possibile solo ripristinare lo stato Libero e/o modificare la struttura di ordinamento. Opzioni di invio Budget dall'alto verso il basso Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguito l'invio del budget dall'alto verso il basso. Budget in base a elementi Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguito l'invio del budget in base a elementi. Budget in base ad attività Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguito l'invio di un budget in base ad attività. Invia righe già inviate Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare righe già inviate. Nota È necessario eliminare dal budget le righe stima inviate in precedenza. Invia come righe Costi vari Importo ricarico Se la casella di controllo è selezionata, gli importi di ricarico della stima vengono aggiunti come riga di budget con tipo di costo Costi vari. Importo ricarico Gli importi di ricarico della stima vengono aggiunti come riga di budget con tipo di costo Costi vari. Importo per aumento spese Se la casella di controllo è selezionata, gli importi per aumento spese della stima vengono aggiunti come righe di budget con tipo di costo Costi vari. Importo per aumento spese L'importo per aumento spese della stima viene aggiunto come riga di budget con tipo di costo Costi vari. Importo per sopravvenienze Se la casella di controllo è selezionata, l'importo per sopravvenienze della stima viene aggiunto al progetto come riga di budget con tipo di costo Costi vari. Importo per sopravvenienze L'importo per sopravvenienze della stima viene aggiunto al progetto come riga di budget con tipo di costo Costi vari. Destinazione Versione budget La versione del budget dall'alto verso il basso. Piano Il codice del piano. È possibile che il piano differisca da quello della versione di stima, ma è comunque necessario che corrisponda al piano principale del progetto. Estensione Il codice dell'estensione. Le righe di stima dell'estensione vengono inviate come righe di budget. Nota È possibile collegare un'estensione soltanto se è stata collegata una struttura di tipo Estensione nella sessione Versioni stima (tpest1100m000). Opzioni report Messaggi informativi Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report relativo al processo in cui vengono specificati i messaggi informativi e di errore generati durante l'invio. È possibile visualizzare tutti i messaggi informativi e di errore nella sessione Registro messaggi (tpest0505m000). Errori Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report relativo al processo in cui vengono specificati i messaggi informativi e di errore generati durante l'invio. È possibile visualizzare tutti i messaggi informativi e di errore nella sessione Registro messaggi (tpest0505m000). Valori predefiniti Dati budget Elemento L'elemento collegato al progetto. Attività L'attività collegata al progetto. Componente di costo Tipo di costo Il tipo di costo predefinito relativo alle righe stima per le quali non è stato specificato alcun tipo di costo. Stato budget Lo stato delle righe budget create a seguito dell'invio della stima al budget. Oggetto di costo Materiale Se il tipo di costo è Materiali e alla riga di stima non corrisponde alcun oggetto di costo, vengono create righe di budget per questo oggetto di costo. Manodopera Se il tipo di costo è Manodopera e alla riga di stima non corrisponde alcun oggetto di costo, vengono create righe di budget per questo oggetto di costo. Attrezzatura Se il tipo di costo è Attrezzatura e alla riga di stima non corrisponde alcun oggetto di costo, vengono create righe di budget per questo oggetto di costo. Conto lavoro Se il tipo di costo è Conto lavoro e alla riga di stima non corrisponde alcun oggetto di costo, vengono create righe di budget per questo oggetto di costo. Costi vari Se il tipo di costo è Costi vari e alla riga di stima non corrisponde alcun oggetto di costo, vengono create righe di budget per questo oggetto di costo. Unità Il codice dell'unità. Nota Le unità vengono determinate in base a quelle specificate nelle righe stima. Se l'unità specificata è diversa dalle unità dell'oggetto di costo standard, viene generato un nuovo oggetto di costo in base all'input fornito dall'utente nella scheda di invio. Unità di tempo Il codice dell'unità di tempo. Nota Le unità vengono determinate in base a quelle specificate nelle righe stima. Se l'unità specificata è diversa dalle unità dell'oggetto di costo standard, viene generato un nuovo oggetto di costo in base all'input fornito dall'utente nella scheda di invio. Generazione oggetto di costo Oggetto di costo non specificato Materiale Se la casella di controllo è selezionata, in caso il codice dell'oggetto di costo della riga stima non sia specificato, viene generato un codice predefinito oppure utilizzato un oggetto di costo predefinito per crearne uno specifico per il progetto. Manodopera Se la casella di controllo è selezionata, in caso il codice dell'oggetto di costo della riga stima non sia specificato, viene generato un codice predefinito oppure utilizzato un oggetto di costo predefinito per crearne uno specifico per il progetto. Attrezzatura Se la casella di controllo è selezionata, in caso il codice dell'oggetto di costo della riga stima non sia specificato, viene generato un codice predefinito oppure utilizzato un oggetto di costo predefinito per crearne uno specifico per il progetto. Conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, in caso il codice dell'oggetto di costo della riga stima non sia specificato, viene generato un codice predefinito oppure utilizzato un oggetto di costo predefinito per crearne uno specifico per il progetto. Costi vari Se la casella di controllo è selezionata, in caso il codice dell'oggetto di costo della riga stima non sia specificato, viene generato un codice predefinito oppure utilizzato un oggetto di costo predefinito per crearne uno specifico per il progetto. Oggetto di costo di tipo Codice di controllo Materiale Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzati i valori corrispondenti immessi nella casella di gruppo Gruppo numeri e serie della sessione Parametri generali ERP LN Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Pertanto, quando a una riga stima viene collegato un codice di controllo, a quest'ultimo viene aggiunto un numero di sequenza in modo da generare un nuovo codice dell'oggetto di costo. Il numero di cifre del numero di sequenza dipende dal valore massimo consentito per la lunghezza e dalla lunghezza del codice dell'oggetto di costo definita nel dizionario dei dati. Manodopera Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzati i valori corrispondenti immessi nella casella di gruppo Gruppo numeri e serie della sessione Parametri generali ERP LN Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Pertanto, quando a una riga stima viene collegato un codice di controllo, a quest'ultimo viene aggiunto un numero di sequenza in modo da generare un nuovo codice dell'oggetto di costo. Il numero di cifre del numero di sequenza dipende dal valore massimo consentito per la lunghezza e dalla lunghezza del codice dell'oggetto di costo definita nel dizionario dei dati. Si supponga che il codice di controllo 20 venga utilizzato due volte e che la sequenza contenga due cifre. Vengono generati i codici 2001 e 2002. Il numero massimo di posizioni per il codice attrezzatura è 10. Affinché sia possibile assegnare un numero di sequenza, risulta necessario che il numero di posizioni del codice originario inserito nella sessione Righe stima (tpest2100m000) sia inferiore a 10. Nota ERP LN assegna al codice di controllo sempre il successivo numero di sequenza libero. Attrezzatura Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzati i valori corrispondenti immessi nella casella di gruppo Gruppo numeri e serie della sessione Parametri generali ERP LN Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Pertanto, quando a una riga stima viene collegato un codice di controllo, a quest'ultimo viene aggiunto un numero di sequenza in modo da generare un nuovo codice dell'oggetto di costo. Il numero di cifre del numero di sequenza dipende dal valore massimo consentito per la lunghezza e dalla lunghezza del codice dell'oggetto di costo definita nel dizionario dei dati. Conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzati i valori corrispondenti immessi nella casella di gruppo Gruppo numeri e serie della sessione Parametri generali ERP LN Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Pertanto, quando a una riga stima viene collegato un codice di controllo, a quest'ultimo viene aggiunto un numero di sequenza in modo da generare un nuovo codice dell'oggetto di costo. Il numero di cifre del numero di sequenza dipende dal valore massimo consentito per la lunghezza e dalla lunghezza del codice dell'oggetto di costo definita nel dizionario dei dati. Costi vari Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzati i valori corrispondenti immessi nella casella di gruppo Gruppo numeri e serie della sessione Parametri generali ERP LN Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Pertanto, quando a una riga stima viene collegato un codice di controllo, a quest'ultimo viene aggiunto un numero di sequenza in modo da generare un nuovo codice dell'oggetto di costo. Il numero di cifre del numero di sequenza dipende dal valore massimo consentito per la lunghezza e dalla lunghezza del codice dell'oggetto di costo definita nel dizionario dei dati. Fattori di conversione Fattori di conversione Il fattore di conversione dell'articolo. Valori consentiti Sì: ERP LN copia i fattori di conversione nell'articolo di destinazione e li approva direttamente. No: ERP LN copia i fattori di conversione nell'articolo di destinazione. Tuttavia, per approvare i fattori di conversione in modo manuale, è necessario utilizzare la sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Non applicabile: ERP LN copia i fattori di conversione nell'articolo di destinazione. I fattori di conversione approvati rimangono tali, così come i fattori di conversione non approvati rimangono non approvati. Invia Invia la stima al budget. Registro messaggi Avvia la sessione Registro messaggi (tpest0505m000) nella quale vengono visualizzati i messaggi creati durante la verifica della coerenza dall'alto verso il basso o durante il processo di invio al budget. |