| # Controllo per Progetto (tpppc4510m000) Utilizzare questa sessione per monitorare i progetti che vengono eseguiti. Il controllo dei costi effettivi viene aggregato a livello di progetto. Questa sessione è disponibile nel modulo Avanzamento progetto insieme ad altre sessioni che consentono di monitorare i progetti. Ciascuna sessione fornisce un livello di dettaglio diverso. Nota Per selezionare più record tenere premuto il tasto CTRL. Argomenti correlati Utilizzo di interrogazioni e report di controllo Utilizzo del monitoraggio Registrazioni di previsioni costi Calcolo dell'eseguito in ERP LN Utilizzo di valute locali in Project Progetto Il codice del progetto. Valuta La valuta predefinita nella sessione panoramica è la valuta del progetto. Questa valuta può essere sostituita con altre sia in un sistema valute indipendente che dipendente utilizzando l'opzione Cambia valuta <CTRL-R>. Di seguito è riportata la sequenza valida: Valuta del progetto Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Nota Solo le ultime tre valute sono valute locali. Budget totale L'importo a budget visualizzato nei dati di controllo. Costi effettivi Il budget effettivo. Valorizzazione lavoro svolto Questo campo visualizza i costi/quantità ammessi fino a questo momento (valorizzazione del lavoro svolto). Questo valore viene calcolato moltiplicando l'avanzamento effettivo per il budget. Nota Per eventuali eccezioni a questo calcolo, vedere: Calcolo dell'eseguito in ERP LN. Varianza L'importo del risultato. Ricavi I ricavi registrati nello storico relativi a tutti i periodi fino al periodo corrente. Semilavorati L'importo dei semilavorati (WIP, Work In Process). Indicatore costo totale progetto principale Indica i totali del progetto. Sono disponibili i seguenti valori: Totale progetto principale Totale progetto Costi effettivi I costi effettivi (esclusi gli impegni) registrati nello storico relativi a tutti i periodi fino al periodo corrente. Varianza L'importo del risultato. Semilavorati L'importo dei semilavorati (WIP). Costi effettivi (impegni inclusi) L'importo speso (in questo periodo) inclusi gli impegni.
    Totale speso = Costi effettivi (questo periodo) + Impegni (questo periodo)
Valorizz. lavoro svolto (impegni inclusi) I costi che si possono presentare nel periodo corrente. Varianza (impegni inclusi) Il risultato viene calcolato utilizzando la formula riportata di seguito:
    Risultato = Eseguito (questo periodo) - Costi effettivi (questo periodo) - Impegni (questo periodo)
Costi effettivi (impegni esclusi) I costi effettivi (esclusi gli impegni) registrati nello storico relativi al periodo corrente. Varianza (impegni esclusi) Il risultato viene calcolato utilizzando la formula riportata di seguito:
    Risultato = Eseguito (questo periodo) - Costi effettivi (questo periodo)
Ricavi I ricavi registrati nello storico relativi a tutti i periodi fino al periodo corrente. Costi effettivi L'importo del risultato esclusi gli impegni. Varianza I costi aggiuntivi per il completamento del progetto che vengono anticipati alla fine del periodo corrente. Costo previsto I costi aggiuntivi per il completamento del progetto che vengono anticipati alla fine del periodo corrente. Varianza al completamento I costi aggiuntivi per il completamento del progetto che vengono anticipati. Ricavi aggiuntivi previsti I ricavi aggiuntivi previsti fino al completamento del progetto e anticipati alla fine del periodo corrente. |