| # Panoramica dell'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Scopo dell'identificazione del ricavo provvisorio Quando si fabbricano prodotti utilizzando progetti in Gestione progetti (PCS), spesso è necessario gestire tempi di risposta lunghi. Durante la gestione dei progetti, vengono registrati i costi effettivi. I ricavi e il costo delle vendite possono essere determinati alla fine del progetto, dopo che i prodotti sono stati finiti e consegnati. Tuttavia, i principi contabili internazionali, ad esempio gli standard IFRS (International Financial Reporting Standards), richiedono una maggiore trasparenza nei dati finanziari di un'azienda. Le società ad azionariato diffuso devono essere in grado di identificare i costi e i ricavi non solo alla fine del progetto, ma anche in vari momenti della gestione del progetto. Con la funzione di identificazione del ricavo disponibile in PCS è possibile determinare il ricavo provvisorio e il costo delle vendite provvisorio per un progetto non ancora completato, anche prima che venga spedito qualsiasi articolo finale. Definizioni di alcuni termini Ricavo Entrate lorde di vantaggi economici, ad esempio contanti, attività e altri cespiti durante un periodo contabile. Il ricavo è determinato dalle normali attività operative di un'azienda, ad esempio le vendite di beni, le vendite di servizi, gli interessi, i diritti di licenza e i dividendi. Costi effettivi Costi reali della produzione, della contabilità ore, degli acquisti, dell'assistenza, delle vendite, della gestione finanziaria, dell'immagazzinamento e/o di un progetto PCS. Costo delle vendite Classificazione contabile che consente di determinare l'importo dei materiali diretti, della manodopera diretta e dei costi generali allocati associati ai prodotti venduti durante un determinato periodo di tempo. Semilavorati Valore risultante dalla sottrazione del costo delle vendite registrato per un progetto dai costi e dai risultati effettivi. Il valore dei semilavorati viene utilizzato per la reportistica finanziaria nello stato patrimoniale. Quando un progetto viene chiuso, i semilavorati vengono annullati. Percentuale di completamento Se si desidera conoscere il costo delle vendite e i ricavi provvisori in un momento specifico, è prima necessario determinare la percentuale di completamento delle attività relative al progetto. Per calcolare la percentuale di completamento (Percentage of Completion, POC), è possibile utilizzare tre metodi: Costo alla data I costi effettivi sostenuti fino a una data specifica divisi per i costi totali stimati al completamento. I costi totali stimati per il progetto sono, ad esempio 1980 USD. I costi effettivi fino al momento in cui si desidera identificare il ricavo sono 200 USD. La percentuale di completamento è 200/1980 = 10,1%. Avanzamento ore Le ore effettive impiegate fino a una data specifica divise per le ore totali stimate al completamento. Le ore stimate per il progetto sono, ad esempio, 500. Le ore effettive fino al momento in cui si desidera identificare il ricavo sono 100. La percentuale di completamento è 100/500 = 20%. Immesso manualmente Una percentuale che esprime una stima del lavoro completato. Ad esempio, si stima che in un dato momento il lavoro completato per un progetto sia il 25%. Calcolo del ricavo provvisorio e del costo delle vendite provvisorio Per determinare il ricavo provvisorio in un momento specifico, viene effettuato il seguente calcolo: Per determinare il costo delle vendite provvisorio in un momento specifico, viene effettuato il seguente calcolo: Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio Per calcolare il costo delle vendite provvisorio e il ricavo provvisorio, è necessario utilizzare varie sessioni: Dettagli progetto (tipcs2130m000) Calcolo costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3290m000) Costo delle vendite per Componente di costo (tipcs3191m000) Costo delle vendite e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000) Conferma/registraz. costo vend. e ricavi provvis. per Progetto (tipcs3291m000) Per informazioni dettagliate, vedere Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS). Argomenti correlati Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) |