| # Avanzamento espresso in quantità per Elemento/Manodopera (tpppc1122s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'elemento con l'oggetto di costo Manodopera. Argomenti correlati Utilizzo dell'avanzamento Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Utilizzo del risultato avanzamento Progetto Il codice del progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Progetto Lo stato corrente del progetto. Data La data di immissione dell'avanzamento di questo progetto nonché dell'elemento o dell'attività relativi. Elemento Il codice che identifica l'elemento. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Manodopera Il codice di manodopera. Se il campo Avanzamento manodopera espresso in quantità nella sessione Progetto (tppdm6100s000) viene impostato su Oggetto di costo è possibile selezionare un oggetto di costo a budget. Se il campo è impostato su Codice di controllo, è possibile selezionare il codice di controllo di un oggetto di costo a budget. Argomenti correlati manodopera Descrizione La descrizione o il nome del codice. Avanzamento manodopera espresso in quantità Questo campo indica se l'avanzamento del tipo di costo Manodopera viene registrato nel monitoraggio del progetto in base all'oggetto di costo o al codice di controllo. Quantità preventivata La quantità di manodopera a budget. Unità L'unità definita per la riga del budget relativa al tipo di costo. Riportato come completato Questo campo indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e inserire il valore 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%] in quanto è sufficiente solo l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Viene selezionata la casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) relativamente all'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato solo se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se viene selezionata la casella di controllo Riportato come completato. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito è selezionata nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), è possibile inserire un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Pianificazione progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%. Avanzamento espresso in quantità [Quantità] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore temporale o di quantità. |