| # Selezione dati per tabella di pianificazione (tipcs4175m000) Utilizzare questa sessione per avviare una tabella di pianificazione grafica in modo da poter gestire la pianificazione di rete di un progetto nell'interfaccia utente WebTop. Nota La tabella di pianificazione grafica può essere visualizzata solo in Web UI, non in WorkTop. Argomenti correlati Software client : WebTop e Worktop Utilizzo di una tabella di pianificazione grafica Utilizzo dei campi Da e A Progetto Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla. Numero impiegato La persona coinvolta nell'esecuzione del progetto. Stato Indica l'avanzamento corrente del progetto. Data di inizio La data di inizio del progetto. Data di completamento Il giorno in cui viene completato il progetto. Attività L'attività di progetto nella pianificazione di rete relativa a un progetto. Chiave di ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa. Responsabile attività Persona responsabile della pianificazione o dell'esecuzione di un'attività di progetto. Prima data di inizio possibile La prima data in cui un'attività può iniziare, tenendo conto delle attività precedente e successiva e del calendario società. Date di inizio attività Consente di indicare la modalità di visualizzazione dell'attività, ovvero a partire dalla prima data di inizio possibile oppure dall'ultima data di inizio possibile. Mostra anche le attività completate Se la casella di controllo è selezionata, vengono visualizzate tutte le attività, incluse quelle completate. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono visualizzate solo le attività non completate. Continua Apre la tabella di pianificazione. |