| # Dati correlati a percentuali EV iniziali e finali (tpptc5112s000) Utilizzare questa sessione per gestire le percentuali iniziali e finali di un'attività selezionata. L'attività presenta un metodo valorizzazione lavoro svolto di percentuale iniziale e finale. Nota Le percentuali possono essere definite a livello di attività o per tipo di costo all'interno dell'attività. È necessario specificare il progetto e la versione budget tempificato dell'attività. Argomenti correlati Creazione di un codice analisi budget tempificato Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto Progetto Il codice che identifica il progetto in modo univoco. Progetto Lo stato del progetto. Versione corrente È possibile inserire dati in questa versione per questo progetto. Attività Il codice che identifica l'attività in modo univoco. Argomenti correlati attività Versione La versione in cui vengono memorizzati i dati dell'attività. Percentuale iniziale La percentuale iniziale rilasciata all'avvio dell'attività. Percentuale finale La percentuale finale rilasciata alla fine dell'attività. Testo Se la casella di controllo è selezionata, esiste un testo associato che è possibile visualizzare scegliendo Testo nella barra degli strumenti. % iniziale materiale La percentuale dell'importo del materiale a budget che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto % finale materiale Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV. Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Materiale. Viene calcolata in base all'importo del materiale a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività. % iniziale manodopera La percentuale dell'importo della manodopera a budget che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto % finale manodopera Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV. Attività cardine. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Livello di impegno o percentuale completata. La percentuale massima per il tipo di costo Manodopera Viene calcolata in base all'importo della manodopera a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività. Distribuito. La percentuale dipende dall'attività a cui questa attività è collegata per il suo avanzamento. % iniziale attrezzatura La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto % finale attrezzatura Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV. Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Attrezzatura. Viene calcolata in base all'importo dell'attrezzatura a budget per l'elemento di addebito ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività. % iniziale conto lavoro La percentuale dell'importo del conto lavoro a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto % finale conto lavoro Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV. Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Attrezzatura. Viene calcolata in base all'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività. % iniziale costi vari La percentuale dell'importo dei costi vari a budget che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione del lavoro svolto % finale costi vari Il valore espresso in questo campo dipende dal metodo EV. Attività cardine del metodo EV. La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività che viene assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Percentuale iniziale e finale del metodo EV: La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Percentuale completata o livello di impegno metodo EV. La percentuale massima per il tipo di costo Costi vari. Viene calcolata in base all'importo dei costi vari a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività. Il sollecito viene rilasciato al termine dell'attività. |