| # Controllo per Progetto/Attività/Conto lavoro (tpppc4553m000) Utilizzare questa sessione per monitorare un progetto in esecuzione. Il controllo dei costi effettivi viene aggregato a livello di progetto/attività/codice di controllo del conto lavoro. Questa sessione è disponibile nel modulo Avanzamento progetto insieme ad altre sessioni che consentono di monitorare i progetti. Ciascuna di queste sessioni fornisce un livello di dettaglio diverso. Argomenti correlati Utilizzo di interrogazioni e report di controllo Calcolo dell'eseguito in ERP LN Progetto Il codice che identifica il progetto. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. ERP LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di costo progetto Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine Generato La data in cui è stata generato il controllo dei costi per il progetto corrente. Il valore espresso in questo campo viene aggiornato tramite la sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000). Valuta La valuta predefinita nella sessione panoramica è la valuta del progetto. Questa valuta può essere sostituita con altre sia in un sistema valute indipendente che dipendente utilizzando l'opzione Cambia valuta <CTRL-R>. . La sequenza valida è: Valuta del progetto Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Nota Solo le ultime tre valute sono valute locali. Valuta La valuta. Codice di controllo conto lavoro Il codice di controllo viene utilizzato per il livello più dettagliato di controllo dei costi. Budget totale La quantità a budget riportata nei dati di controllo. Valorizzazione lavoro svolto I costi consentiti al termine del periodo corrente. Quantità preventivata La quantità totale a budget riportata nei dati di controllo. Valorizzazione lavoro svolto La quantità consentita al termine del periodo corrente. Quantità effettiva (impegni esclusi) La quantità totale delle transazioni dei costi (esclusi i pagamenti anticipati) registrati nello storico relativo a tutti i periodi fino al periodo corrente. Periodo corrente L'anno del periodo relativo al controllo dei costi effettivi. / Il periodo relativo al controllo dei costi effettivi. Valorizz. lavoro svolto (impegni inclusi) I costi che si possono presentare nel periodo corrente. Costi effettivi (impegni esclusi) I costi effettivi (esclusi gli impegni) registrati nello storico relativi al periodo corrente. Valorizz. lavoro svolto (impegni esclusi) L'importo ammesso esclusi gli impegni. Valorizz. lavoro svolto (impegni inclusi) La quantità che può essere prodotta nel periodo corrente. Quantità effettiva (impegni esclusi) La quantità totale delle transazioni dei costi (esclusi i pagamenti anticipati) registrati nello storico relativo al periodo corrente. Valorizz. lavoro svolto (impegni esclusi) La quantità consentita esclusi gli importi. Costi effettivi L'importo effettivo. Varianza L'importo del risultato. Costo previsto Il costo previsto. Quantità effettiva L'importo effettivo. Varianza L'importo del risultato. Quantità prevista La quantità aggiuntiva prevista fino al completamento del progetto e anticipata alla fine del periodo corrente. |