| # Utilizzo di strutture di stima Le strutture delle versioni di stima vengono utilizzate per ordinare o classificare la stima. Nella maggior parte dei casi, l'adozione di più strutture delle versioni di stima consente di creare diverse classificazione dei dati di stima. Esempio. Si supponga che sia necessario eseguire per un cliente una stima per una nave. La stima è associata a una struttura primaria basata su elementi contenente i costi relativi all'offerta, nonché a una struttura di ordinamento aggiuntiva contenente le attività pianificate per la costruzione della nave. La visualizzazione nella stima dipende da quanto viene visualizzato nella sessione Righe stima (tpest2100m000). Per il cliente, ad esempio, viene visualizzato il costo relativo alla nave nella riga di stima dell'elemento, mentre per la pianificazione del lavoro vengono visualizzate le righe collegate, in questo specifico caso, a una struttura in base ad attività aggiuntiva. Le visualizzazioni riportate di seguito consentono di ordinare le righe attività: Per Progetto. Versione, Stima. Elemento strutturale di ordinamento. Se il codice della struttura di ordinamento nella sessione Versioni stima (tpest1100m000) corrisponde al codice della struttura in base ad attività aggiuntiva, è possibile ordinare le righe attività. Creazione di una struttura per la versione di stima 1. Creare una struttura per la versione di stima. 2. Selezionare la struttura. 3. Nella sessione Generazione elementi strutturali (tpest1220m000) creare un elemento strutturale o generare elementi da una struttura progetto esistente. 4. Collegare le strutture generate alla versione di stima. Nota Se la struttura della versione di stima non è definita dall'utente, è possibile aggiungervi solo elementi strutturali nella sessione relativa alla struttura correlata al progetto, ad esempio Attività (tppss2500m000). Immettere un nuovo elemento strutturale, quindi eseguire di nuovo la sessione Generazione elementi strutturali (tpest1220m000), in modo da aggiornare la versione della struttura di stima. In genere, il concetto di struttura non è particolarmente significativo durante il processo di stima, ma diventa tale quando si esegue l'invio della stima a un budget. Le funzionalità di programmazione utilizzabili nel processo di stima sono presenti solo in una struttura di tipo In base ad attività. Per eseguire l'invio, è possibile utilizzare i tipi di struttura riportati di seguito: In base ad attività. In base a elementi. Poiché è possibile eseguire l'invio solamente all'interno dello stesso progetto, non è consentito utilizzare più strutture dello stesso tipo. Per l'operazione di invio al budget, non è neanche consentito utilizzare una struttura definita dall'utente, perché questo tipo di struttura non è correlato al progetto. Argomenti correlati Creazione di una stima |