| # Gestione del carico di lavoro, calcolo priorità di pianificazione Se il volume di produzione desiderato per un periodo del piano supera i vincoli di capacità o di materiali, è necessario che ERP LN effettui una selezione. È possibile pianificare immediatamente alcuni articoli del piano. Tuttavia, è necessario spostare i restanti articoli nel periodo del piano precedente o successivo. Tale selezione si basa sui dati di pianificazione e sui dati dell'articolo riportati di seguito: Dati di pianificazione: Volume di produzione Volume spostato Numeri di periodi spostati Dati dell'articolo: Costi totali materiali Costi di produzione Priorità articolo È possibile definire i dati dell'articolo nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). È possibile modificare il calcolo della priorità di pianificazione nella sessione Parametri Gestione carico di lavoro (cpwlc2101m000). Le funzioni dei campi di tale sessione vengono illustrate nell'argomento Gestione del carico di lavoro, esempio dettagliato. Livello di priorità Per ogni articolo del piano viene calcolato un livello di priorità. Sono possibili tre differenti approcci. Il calcolo del livello di priorità viene effettuato in base ai dati riportati di seguito: Dati di pianificazione, ad esempio il volume di produzione Priorità predefinita dell'articolo (ad esempio alta, media, bassa) Combinazione dei dati di pianificazione e delle priorità dell'articolo Specificare l'approccio desiderato impostando il campo Considera priorità articolo. Dati di pianificazione Se il campo Considera priorità articolo presenta il valore No, il livello di priorità viene basato sui dati di pianificazione, ad esempio il volume di produzione. Il livello di priorità viene calcolato applicando il metodo riportato di seguito: Regole di pianificazione all'indietro/in avanti Il livello di priorità viene innanzitutto impostato su uno dei valori riportati di seguito: Volume produzione. Il volume di produzione corrisponde alla quantità da produrre in un periodo del piano. Volume spostato. Il volume spostato corrisponde al volume di produzione spostato in un altro periodo del piano. Numero periodi di spostamento Numero di periodi in cui uno specifico volume di produzione è stato spostato all'indietro o in avanti. Volume e periodi di spostamento Il valore del campo Volume e periodi di spostamento viene definito come segue:
    Volume spostato x Numero di periodi di spostamento
Nei campi Regola di pianificazione all'indietro e Regola di pianificazione in avanti è possibile definire regole separate per le fasi di pianificazione all'indietro e in avanti. Costi di produzione e dei materiali È possibile rettificare il livello di priorità determinato nella fase precedente moltiplicandolo per i costi di produzione o dei materiali dell'articolo del piano. È possibile eseguire tale operazione impostando Considera costi materiale o Considera costi di produzione nella sessione Parametri Gestione carico di lavoro (cpwlc2101m000). Priorità articolo predefinite Se il campo Considera priorità articolo viene impostato su Solo, il livello di priorità viene impostato sulla priorità predefinita dell'articolo. La priorità dell'articolo presenta un valore basso, medio, alto, e così via. La priorità di ogni articolo del piano viene registrata nel campo Considera costi di produzione della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Combinazione dei dati di pianificazione e delle priorità dell'articolo Se il campo Considera priorità articolo presenta il valore Sì, il livello di priorità viene basato su una combinazione dei dati di pianificazione e delle priorità predefinite degli articoli. Il livello di priorità viene calcolato utilizzando la formula riportata di seguito: Il calcolo del livello di priorità viene eseguito secondo la procedura sopra descritta nel paragrafo Dati di pianificazione. Il livello di priorità viene quindi moltiplicato per un fattore di priorità che indica l'importanza relativa di un articolo del piano. Il fattore di priorità viene ricavato in base alla tabella riportata di seguito:
Priorità | Fattore priorità
--- | ---
Altissima | 1.8
Molto alta | 1.6
Più che alta | 1.4
Alta | 1.2
Media | 1
Bassa | 0.8
Più che bassa | 0.6
Molto bassa | 0.4
Bassissima | 0.2
La priorità di un articolo viene registrata nel campo Considera costi di produzione della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Nota Utilizzando il criterio del volume di produzione, l'unità di misura non viene presa in considerazione. Se gli articoli del piano vengono espressi utilizzando unità di misura differenti, ad esempio pezzo, kg o litro, il volume di produzione non rappresenta un criterio applicabile. In tal caso, si consiglia di utilizzare il valore finanziario del volume di produzione. A tale scopo, selezionare la casella di controllo Considera costi materiale o Considera costi di produzione. Se applicando le regole di pianificazione viene attribuito lo stesso livello di priorità a due articoli, viene pianificato per primo l'articolo con il volume di produzione più alto. Argomenti correlati Gestione del carico di lavoro Gestione del carico di lavoro, algoritmo di pianificazione |