| # Previsione costi materiale (tpppc2116s000) Utilizzare questa sessione per gestire la previsione dei costi relativi alla combinazione di progetto e di data di registrazione per più codici di articolo. Questi valori vengono utilizzati per calcolare gli importi previsti nelle interrogazioni di controllo e nelle sessioni di reportistica. Progetto Il codice del progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Data di registrazione La data relativa alla varianza di costo della previsione. Elemento Il codice dell'elemento. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Attività Il codice che identifica l'attività. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Articolo Il codice dell'articolo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Componente di costo Il componente di costo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Quantità prevista La quantità su cui si basa la varianza dei costi di previsione. Unità L'unità di misura in cui viene espressa la quantità. Prezzo di costo Il codice della valuta. Prezzo di costo Il prezzo di costo unitario. Se si modifica il valore di questo campo, ERP LN ricalcola il valore del campo Importo costo. Importo costo L'importo della previsione dei costi. Importo costo La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta. Importo costo L'importo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio con cui convertire la valuta di transazione nella valuta locale visualizzata. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il fattore di cambio. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Costi aggiuntivi stimati L'importo da inserire in questo campo corrisponde ai costi aggiuntivi stimati rispetto al budget corrente. Nota Se il metodo di previsione primario non è il costo aggiuntivo stimato EEC, nel campo viene visualizzato uno zero e non sarà possibile utilizzare il metodo EEC. Previsione di spesa finale Il costo aggiuntivo previsto necessario per completare un'attività o un progetto. Nota Se il metodo di previsione primario non è la previsione di spesa per il completamento (ETC) o la previsione di spesa finale (EAC), nel campo viene visualizzato uno zero e non sarà possibile utilizzare il metodo ETC. Previsione di spesa finale Il valore del costo stimato al completamento viene utilizzato per determinare il costo alla fine di un progetto. Nota Se il metodo di previsione primario non è la previsione di spesa per il completamento (ETC) o la previsione di spesa finale (EAC), nel campo viene visualizzato uno zero e non sarà possibile utilizzare il metodo EAC. Budget L'importo totale del budget. Eseguito L'importo eseguito. Avanzamento espresso in quantità La percentuale di avanzamento. Effettivo L'importo speso effettivo. Varianza L'importo risultante dal progetto. Varianza prevista L'importo risultante dalla previsione relativa al progetto. Prezzo di costo predef. (Art.) Riporta la data del prezzo del costo predefinito per l'articolo. Stampa previsione costi per Oggetto di costo Avvia la sessione Stampa previsione costi per Oggetto di costo (tpppc2416m000) dalla quale è possibile stampare la previsione del risultato finale. |