| # Utilizzo della previsione costi In ERP LN viene utilizzato uno dei metodi per la previsione dei costi progetto descritti di seguito. Il metodo viene selezionato nell'elenco Metodo di previsione primario della sessione Parametri PPC (tpppc0500m000): Previsione di spesa finale (EAC), il costo totale previsto al termine del progetto. Previsione di spesa per il completamento (ETC), il costo previsto per il lavoro rimanente. Costi aggiuntivi stimati (EEC), il costo totale previsto per tutti i lavori rimanenti non ancora a budget. A seconda della scelta del metodo di previsione primario, variano le rappresentazioni della previsione fornite nelle sessioni riportate di seguito: Interrogazioni di controllo (tpppc4850m000). Misurazione prestazioni (tpppc5840m000). Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000). Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000). Generazione risultati finanziari provvisori (tpppc2260m000). Metodo di previsione primario impostato su Previsione di spesa finale (EAC) Durante l'inserimento della previsione di spesa finale (EAC), non viene visualizzato il costo aggiuntivo stimato (EEC). La varianza al completamento (VAC) nelle sessioni Interrogazioni di controllo (tpppc4850m000), Misurazione prestazioni (tpppc5840m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000) è Budget al completamento (BAC) - Previsione di spesa finale (EAC). Il costo previsto nella sessione Interrogazioni di controllo (tpppc4850m000) indica l'importo e la quantità previsti inseriti. La previsione di spesa finale (EAC) nelle sessioni Misurazione prestazioni (tpppc5840m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000) indica l'importo previsto inserito. La sessione Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000) consente di visualizzare l'importo previsto inserito come costo pianificato. La previsione di spesa finale (EAC) inserita viene trasferita in una cifra ETC, utilizzando la formula riportata di seguito: Previsione di spesa per il completamento (ETC) = Previsione di spesa finale (EAC) - Costi effettivi. Nella sessione tpppc2260m000 viene preso in considerazione l'importo previsto. La previsione di spesa finale (EAC) inserita viene trasferita in una previsione di spesa per il completamento (ETC), utilizzando la formula riportata di seguito: Previsione di spesa per il completamento (ETC) = Previsione di spesa finale (EAC) - Costi effettivi. Metodo di previsione primario impostato su Previsione di spesa per il completamento (ETC) Durante l'inserimento della previsione di spesa per il completamento (ETC), non viene visualizzato il costo aggiuntivo stimato (EEC). La varianza al completamento (VAC) nelle sessioni Interrogazioni di controllo (tpppc4850m000), Misurazione prestazioni (tpppc5840m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000) è Budget al completamento (BAC) - Previsione di spesa per il completamento (EAC) - Costi effettivi Nella sessione Interrogazioni di controllo (tpppc4850m000) vengono visualizzati l'importo e la quantità previsti inseriti. La previsione di spesa finale (EAC) nelle sessioni Misurazione prestazioni (tpppc5840m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000) viene calcolata in base all'importo previsto inserito, utilizzando la formula riportata di seguito: Previsione di spesa finale (EAC) = Costi effettivi + Previsione di spesa per il completamento (ETC). La sessione Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000) consente di visualizzare l'importo di spesa previsto per il completamento come costo pianificato. La sessione Generazione risultati finanziari provvisori (tpppc2260m000) consente di tenere conto dell'importo di spesa previsto per il completamento. Metodo di previsione primario impostato su Costo aggiuntivo stimato (ETC) Durante l'inserimento della previsione, i valori degli altri metodi di previsione non vengono calcolati e vengono impostati su zero. La varianza al completamento (VAC) nelle sessioni Interrogazioni di controllo (tpppc4850m000), Misurazione prestazioni (tpppc5840m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000) è Varianza costo (CV) - Costo aggiuntivo stimato (EEC), dove Varianza costo (CV) è BCWP - Costi effettivi. Il costo previsto nella sessione Interrogazioni di controllo (tpppc4850m000) indica l'importo e la quantità previsti inseriti. Le sessioni Misurazione prestazioni (tpppc5840m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000) non consentono di calcolare la previsione di spesa finale, che viene pertanto impostata su zero. La sessione Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000) consente di visualizzare l'importo dei costi aggiuntivi stimati (EEC) come costo pianificato aggiuntivo in corrispondenza del livello superiore del budget. La sessione Generazione risultati finanziari provvisori (tpppc2260m000) consente di tenere conto dell'importo dei costi aggiuntivi previsti. |