| # Avancement réel par avenant/matières (tpppc1580m000) Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'avenant et de l'objet de coûts Matières. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Utilisation des avenants Projet Code Projet. Projet Statut du projet. Date Date pour laquelle les prévisions sont générées. Niveau d'enregistrement de l'avancement Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Avenant Code Avenant. Avenant Statut de l'avenant. Rubriques liées Utilisation des avenants Avenant Statut de l'avenant. Article Code Article. Quantité budget Quantité totale budgétée figurant dans les données de contrôle. Déclarer terminé Si cette case est cochée, la production de l'élément sélectionné est considérée comme terminée. Si elle n'est pas terminée, vous pouvez tout de même saisir un avancement. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. Impression de l'avancement réel de l'avenant Lance la session Impression de l'avancement réel de l'avenant (tpppc1480m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement de l'avenant pour un projet. Impression de l'écran d'avancement réel de l'avenant Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'avenant (tpppc1488m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des avenants. Impr. de l'écran d'avancem. réel par avenant/objet de coûts Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par avenant/objet de coûts (tpppc1481m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement pour une combinaison d'avenant et d'objet de coûts. |