| # Contrôle par projet/avenant/main-d'oeuvre (tpppc4534m000) Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'avenant/du code Contrôle de la main-d'oeuvre. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Rubriques liées Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN Projet Code d'identification du projet. Période courante Année de la période de contrôle des coûts réels. / Période pour le contrôle des coûts réels. Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. ERP LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler Généré Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Devise La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de change soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société. Devise Devise. Code Contrôle main-d'oeuvre Le code Contrôle est utilisé pour le niveau de contrôle de coûts le plus détaillé. Budget total Montant budgété figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise cumulée Coûts autorisés à la fin de la période courante. Cumulé réel Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante. Valeur acquise période coût Coûts pouvant être encourus sur la période courante. Coûts réels période courante Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante. Quantité budget Quantité totale budgétée figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise cumulée Quantité autorisée à la fin de la période courante. Cumulé réel Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Valeur acquise période coût Quantité pouvant être produite dans la période courante. Coûts réels période courante Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour la période courante. |