| # Avancement réel par élément/coûts divers (tpppc1500m000) Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Elément et de l'objet de coûts Coûts divers. Projet Code Projet. Description Description ou nom du code Statut Statut du projet. Date Date pour laquelle les prévisions sont générées. Niveau d'enregistrement de l'avancement Ce champ détermine le mode d'enregistrement de l'avancement du type de coûts Coûts divers dans le contrôle du projet. Elément Code Elément. Description Description ou nom du code Statut Statut d'autorisation de travail de l'élément. Coûts divers Code Coûts divers. Vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété si la valeur du champ Avancement réel des coûts divers Facturation de la session Projet (tppdm6100s000) est Objet de coûts. Si la valeur Code Contrôle est attribuée au champ, vous pouvez sélectionner le code Contrôle pour un objet de coûts budgété. Rubriques liées coûts divers Coûts divers Description ou nom du code Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts Lance la session Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1420m000) qui permet d'imprimer les dé©tails relatifs à l'avancement des éléments pour un projet. Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément (tpppc1450m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des éléments. Impression de l'écran d'avancement réel par élément Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par élément (tpppc1428m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement de l'historique des éléments. Impr. de l'écran d'avancem. réel par élément/objet de coûts Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1421m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement pour une combinaison d'élément et d'objet de coûts. |