| # Relations entre activités Dans Infor ERP LN 6.1 FP2, il est possible de gérer les relations entre activités, entre lignes de budget et entre une activité et une ligne de budget. Les relations peuvent être transférées vers Microsoft Project pour le développement de programme. Cette fonctionnalité permet de réutiliser pour de nouveaux projets les activités et leur séquencement. Vous devez définir avec précision le séquencement des activités afin de garantir des programmes réalistes. Une relations entre activités indique qu'une activité particulière (activité suivante) ne peut pas débuter ni se terminer tant qu'une autre activité (activité précédente) n'a pas commencé ou pris fin. Il n'est pas possible de lier la même activité précédente deux fois à la même activité suivante ni de lier la même activité précédente à la même activité suivante. Une nouvelle session Relations entre activités (tppss2510m000) a donc été ajoutée au module Planification de projet. Rubriques liées Relations entre activités (tppss2510m000) |