| # Contrôle par projet/élément/matières (tpppc4523m000) Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'élément/du code Contrôle des matières. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Rubriques liées Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Projet Code d'identification du projet. Elément Code Elément utilisé. Généré Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Devise La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de change soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société. Devise Devise. Code Allocation matières Le code Contrôle est utilisé pour le niveau de contrôle de coûts le plus détaillé. Budget total Montant budgété figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise Coûts autorisés à la fin de la période courante. Quantité budget Quantité totale budgétée figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise Quantité autorisée à la fin de la période courante. Réel hors engagement Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Période courante Année de la période de contrôle des coûts réels. / Période pour le contrôle des coûts réels. Valeur acquise engagement inclus Coûts pouvant être encourus sur la période courante. Réel hors engagement Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour la période courante. Valeur acquise hors-engagement Montant autorisé, à l'exception des engagements. Valeur acquise engagement inclus Quantité pouvant être produite dans la période courante. Réel hors engagement Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique jusqu'à la période courante. Valeur acquise hors-engagement Quantité autorisée, à l'exception des engagements. Réel Montant réel. Ecart Montant du résultat. Coûts prévisionnels Coûts prévisionnels. Quantité prévisionnelle Prévision de la quantité supplémentaire pour la fin du projet, anticipée pour la fin de la période courante. |