| # Avancement réel par élément/sous-traitance (tpppc1526m000) Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'élément et de l'objet de coûts Sous-traitance. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code Statut Statut courant du projet. Date Date d'avancement. ERP LN vérifie si vous pouvez toujours saisir l'avancement relatif à ce projet. Niveau d'enregistrement de l'avancement Ce champ indique si l'avancement du type de coûts sous-traitance est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Elément Code d'identification de l'élément. Description Description ou nom du code Statut Statut d'autorisation de travail de l'élément. Sous-traitance Code Sous-traitance. Si la valeur du champ Avancement réel de la sous-traitance de la session Projet (tppdm6100s000) est Objet de coûts, vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété. Si la valeur du champ est Code Contrôle, vous pouvez sélectionner le code Contrôle d'un objet de coûts budgété. Sous-traitance Description ou nom du code Quantité budget Quantité de sous-traitance budgétée. Déclarer terminé Indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel[%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts Lance la session Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1420m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement des éléments pour un projet. Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément (tpppc1450m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des éléments. Impression de l'écran d'avancement réel par élément Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par élément (tpppc1428m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement de l'historique des éléments. Impr. de l'écran d'avancem. réel par élément/objet de coûts Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1421m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement pour une combinaison d'élément et d'objet de coûts. |