| # Budget d'activités (équipement) (tpptc2112s000) Cette session permet de gérer les lignes de budget dont le type de coûts est équipement pour l'activité, le plan et le projet sélectionnés. Rubriques liées budget d'activités Projet Code d'identification unique du projet. Rubriques liées projet Description Description ou nom du code Statut Statut du projet. Activité Code d'identification unique du plan. Rubriques liées plan Activité Code d'identification unique de l'activité. Description Description ou nom du code Statut Statut du budget de l'activité. Numéro de ligne Code d'identification unique du numéro de ligne. Numéro de ligne Un astérisque indique que la ligne de budget appartient à un ajustement. Equipement Code d'identification unique de l'équipement. Equipement Nature de l'objet de coûts Equipement. Date du budget Date du budget utilisée comme la référence des transactions de devises. Statut du budget Statut de la ligne de budget. Durée Temps pendant lequel l'équipement est utilisé. Remarque La durée par défaut est calculée de la façon suivante : montant du solde des ajustements = prix de revient x durée, donc si le montant du solde des ajustements est 100 et que le prix de revient est 10, la durée par défaut sera -10. La durée par défaut calculée est généralement une valeur négative, car alors le solde des ajustements se traduit par un solde nul. Durée Code d'identification unique de l'unité de temps. Equipement externe Si cette case est cochée, l'objet de coûts Equipement est externe. Rubriques liées équipement Coût unitaire Devise société pour le montant des coûts. Coût unitaire Coût unitaire. Coût final Coût final Montant des coûts Montant des coûts. Montant société Devise société pour le montant des coûts. Montant société Montant des coûts exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Taux. Taux de change/facteur de conversion Facteur de conversion. displ.info.line Nom de l'ajustement. Elément de coût Code d'identification unique de l'élément de coût. Rubriques liées élément de coût Avenant Code d'identification unique de l'avenant. Rubriques liées avenant Date de début associée Date de début relative au plan du projet et en rapport avec le budget. Cette date change automatiquement lorsque la date de début programmée de l'activité (dans la session Activités (tppss2100s000)) est modifiée. Date de fin associée Date de fin relative au plan du projet. Rubriques liées plan Texte Si cette case est cochée, l'activité est associée à un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte de la barre d'outils. Taux de vente Devise tiers. Taux de vente Taux de vente. Montant des ventes Montant total des ventes de la ligne de budget. Montant des ventes Devise société du montant des ventes. Montant des ventes Montant des ventes exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur de conversion. Lien de programmation Vous pouvez créer un lien avec une application de programmation externe. Lien de programmation Nom de l'application de programmation. cctc.balance Différence entre le budget d'origine, le budget non corrigé et le budget corrigé. Devise Date servant de référence pour les transactions de devises. Rubriques liées date du budget |