| # Avancement réel par activité/matières (tpppc1140s000) Cette session permet de mettre à jour l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Matières. Remarque Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée, le champ Quantité budget affiche la quantité autorisée pour saisir l'avancement sans le stock projet. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code Statut Statut courant du projet. Date Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité. Activité Code d'identification de l'activité. Description Description ou nom du code Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Article Code Article. Description Description ou nom du code Avancement réel des matières Ce champ détermine la méthode d'enregistrement du type de coûts matières. Quantité budget Quantité budgétée de l'article. Unité Unité définie pour la ligne de budget du type de coûts. Déclarer terminé Indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. Unité Unité définie pour la ligne de budget du type de coûts. Stock projet La quantité d'un article est toujours présente en tant que stock d'un projet. Vous pouvez saisir le stock uniquement si : la case Déclaré terminé n'est pas cochée ; la valeur du champ Avancement réel des matières Avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Objet de coûts. Le résultat est calculé dans le module Avancement du projet, comme le montre l'exemple suivant : Exemple Budgété : 95 000 unités à 0,95 = 90 250 Ventes réelles : 100 000 à 1 = 100 000 Budget autorisé : Avancement : 25 % * 90 250 = 22 562,50 Stock physique : 76 000 * 0,95 = 72 200,00 Total : 94,762.50 L'avancement est de 25 % et le stock physique du projet est encore de 76 000 unités. Quantité totale vendue à ce jour : 100 000,00 Résultat à ce jour : -5,237.50 Impression de l'avancement réel par activité/objet de coûts Lance la session Impression de l'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1422m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement des activités pour un projet. Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité (pppc1460m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des activités. Impression écran d'avancement réel par activité/objet de coûts Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1423m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement pour une combinaison d'activité et d'objet de coûts. Impression de l'écran d'avancement réel par activité Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par activité (tpppc1429m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement de l'historique des activités. |