| # Paramètres PPC (tpppc0100s000) Cette session permet de gérer les paramètres, notamment les périodes de contrôle et les travaux en cours, destinés à une utilisation générale dans le module Avancement du projet. Vous devez définir ces paramètres avant d'enregistrer les coûts et les revenus en tout autre point du module Avancement du projet. Rubriques liées Utilisation de l'avancement et du contrôle Calcul du résultat intermédiaire Enregistrement de la prévision des coûts Date de création Date de création. Description Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent. Général Coûts et engagements Type d'engagement ferme Utiliser les engagements comme base de prévision Cette case et la valeur contenue dans le champ Type d'engagement ferme déterminent si les engagements sont inclus dans les coûts lors des prévisions de coûts. Les engagements fermes sont basés sur les réceptions d’achats et les engagements non confirmés le sont sur les commandes fournisseurs. Les engagements fermes peuvent être considérés comme des coûts réels, car seules les factures fournisseurs peuvent être reçues et traitées. Si cette case est cochée, la valeur des paramètres est :
Type d'engagement ferme | Engagement ferme inclus | Engagement non confirmé inclus
--- | --- | ---
Coûts | Oui | Oui
Engagements | Oui | Oui
Si cette case n'est pas cochée, la valeur des paramètres est :
Type d'engagement ferme | Engagement ferme inclus | Engagement non confirmé inclus
--- | --- | ---
Coûts | Oui | Non
Engagements | Non | Non
Méthode de prévision principale Indique où vous pouvez saisir manuellement votre prévision. Exemple Votre budget est de cent euros, vos coûts réels sont maintenant de six euros et vous estimez que votre budget final sera de cent-dix euros. EEC : budget final - budget = 110 - 100 = 10 EAC : budget final estimé ETC : budget final – coûts réels = 110 - 60 = 50 Rubriques liées Méthode de prévision principale Elément de coût pour facturation régie à partir des revenus Si cette case est cochée,, l'élément de coût que vous avez associé au code Revenu est utilisé pour les transactions de revenus. Cela permet de définir un schéma d'intégration pour les éléments de coût basés sur les revenus. Remarque Si cette case n'est pas cochée,, l'élément de coût de projet est utilisé en tant qu'élément de coût pour les transactions de revenus. Le code d'élément de coût de revenu réel est ignoré. Description Description ou nom du code Avancement réel Avancement réel > 100% autorisé Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. En d'autres termes, la quantité réelle peut dépasser la quantité budgétée. Si cette case n'est pas cochée, et que la quantité réelle ne peut pas dépasser la quantité budgétée, le pourcentage maximum reste 100 %. Avancement réel de la main-d'oeuvre selon heures Si cette case est cochée, l'avancement est basé sur le nombre d'heures budgété. Sinon, l'avancement est basé sur le nombre d'unités budgété. Convertir en unité de code Contrôle Si cette case est cochée, les quantités d'objet de coûts sont converties dans l'unité du code Contrôle correspondant, lorsque vous enregistrez l'avancement et le suivi des projets. Informations complémentaires Informations fiscales complémentaires Données utilisées en plus des données d'importation/exportation et qui peuvent être associées à des types d'ordre. Remarque Ces données sont requises par certains états membres de l'Union Européenne. Informations complémentaires Données utilisées en plus des données d'importation/exportation et qui peuvent être associées à des types d'ordre. Remarque Ces données sont requises par certains états membres de l'Union Européenne. Intégration service Employé par défaut Code Employé par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Code Main-d'oeuvre par défaut Code Objet de coûts par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Période de contrôle Code Table de périodes pour contrôle des coûts Code Période par défaut à utiliser pour les périodes de contrôle des coûts. Choisissez une période tout en désélectionnant la case Ecarts autorisés entre les années car l'application Projet n'est pas utilisable avec cette option. La période de contrôle des coûts réelle est constituée de la valeur du code Période par défaut et des valeurs du champ Période pour contrôle des coûts réels. Elle sert de période de contrôle des coûts par défaut pour le traitement des transactions. Vous devez saisir un code dans ce champ avant le début du projet et ne pas le modifier en cours d'exécution des projets. Si la table de périodes est modifiée, vous ne disposerez pas des informations de coûts et de revenu appartenant à une période particulière de la table de périodes précédente. Période pour contrôle des coûts réels Année pour la période de contrôle des coûts réels. Vous devez définir cette période dans la session Périodes (tcccp0170m000). Cette valeur apparaît comme par défaut dans les états de contrôle des coûts et dans la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Période pour contrôle des coûts réels Année pour la période de contrôle des coûts réels. Vous devez définir cette période dans la session Périodes (tcccp0170m000). Cette valeur apparaît comme par défaut dans les états de contrôle des coûts et dans la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Date de début/date de fin Dates de début et de fin de la période de contrôle des heures. Ces dates sont déterminées à partir du champ Période pour contrôle des heures réelles. / Dates de début et de fin de la période de contrôle des coûts. Ces dates sont déterminées à partir du champ Période pour contrôle des heures réelles. Code Table de périodes pour période de contrôle des heures Code Période par défaut à utiliser pour la période de contrôle des heures. La période de contrôle des heures réelles est constituée de la valeur du code Période par défaut et des valeurs du champ Période pour contrôle des heures réelles. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour le traitement des coûts. Vous devez saisir un code dans ce champ avant le début du projet et ne pas le modifier en cours d'exécution de projets. Si la table de périodes est modifiée, vous ne disposerez pas des informations de coûts et de revenu appartenant à une période particulière de la table de périodes précédente. Période pour contrôle des heures réelles Numéro de l'année qui, associé au numéro de période, permet d'identifier la période de contrôle des heures réelles. L'année et la période apparaissent par défaut dans les états de contrôle des heures. La période de contrôle des heures utilisée est le plus souvent saisie dans une période différente de celle de la période courante. Période pour contrôle des heures réelles Numéro de l'année qui, associé au numéro de période, permet d'identifier la période de contrôle des heures réelles. L'année et la période apparaissent par défaut dans les états de contrôle des heures. Exercice Si cette case est cochée, la période de contrôle des coûts et la période comptable sont considérées comme identiques. Dans ce cas, le code Période, l'année de contrôle des coûts et la période de contrôle des coûts doivent être définis dans Finances. Code Table de périodes pour période comptable Code Table de périodes à utiliser pour la période comptable. Si la case Période de contrôle des coûts = période comptable est cochée, le champ Code Table de périodes pour période comptable est renseigné avec la valeur du champ Code Table de périodes pour contrôle des coûts. Sinon, vous pouvez utiliser un code Table de périodes différent. Vous devez saisir un code dans ce champ avant le début du projet et ne pas le modifier en cours d'exécution des projets. Si la table de périodes est modifiée, vous ne disposerez pas des informations de coûts et de revenu appartenant à une période particulière de la table de périodes précédente. Travail en cours Contrôle formule en-cours Montant contrat dans en-cours Indique comment, le cas échéant, le montant du contrat représente un facteur de calcul du travail en cours. Coûts dans en-cours Indique comment, le cas échéant, les coûts représentent un facteur de calcul du travail en cours. Stock projet dans Coûts Si cette case est cochée, les imputations historiques de type Engagement ferme (magasin) sont incluses dans les engagements de Contrôle des coûts. Engagements dans en-cours Si cette case est cochée, les engagements sont calculés dans le travail en cours. Majoration des ventes - Coûts dans en-cours Si cette case est cochée, le montant des coûts qui fait partie de l'en-cours est augmenté par le pourcentage de majoration tel qu'il est défini pour le projet dans le champ Majoration de la valeur de vente des en-cours de la session Projet (tppdm6100s000). Cette majoration est appliquée aux coûts et, le cas échéant, aux engagements. Si cette case n'est pas cochée, la majoration n'est pas prise en compte. Inclure en-cours PCS Indique comment, le cas échéant, les coûts liés aux en-cours du projet PCS sont inclus au niveau Projet et type de coût Matière. Valeurs autorisées Ne pas inclure Engagement non confirmé Engagement ferme Revenus dans en-cours Indique comment, le cas échéant, les revenus représentent un facteur de calcul de l'en-cours. Résultat intermédiaire dans en-cours Indique si le résultat intermédiaire est un facteur dans le calcul des en-cours. Saisie des en-cours supplémentaires dans Finance Si cette case est cochée, une facture est imputée à un compte provisoire dans Finances et non pas à un compte d'en-cours. Après le traitement de l'écriture dans Finances, une saisie est créée dans l'un des comptes définis dans Projet et le compte d'en-cours est débité des montants correspondants. Montant total réglé/reçu pour inclure montant émis Si cette case est cochée, les règlements émis et les réceptions anticipées sont inclus dans le montant total reçu/payé. Impression des paramètres Permet de lancer la session Impression des paramètres (tppdm0400m000). |