| # Avancement réel par avenant/MO (tpppc1182s000) Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'avenant et de l'objet de coûts Main-d'oeuvre. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code Statut Statut courant du projet. Date Date. Avenant Code Avenant. Rubriques liées Utilisation des avenants Description Description ou nom du code Type d'avenant Type de l'avenant. Statut Statut de l'avenant. Main-d'oeuvre Code Main-d'oeuvre. Avancement réel de la main-d'oeuvre Ce champ indique si l'avancement du type de coûts Main-d'oeuvre est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Quantité budget Quantité budgétée de l'objet de coûts Main-d'oeuvre. Quantité budget Code Unité. Rubriques liées unité de mesure Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité (nombre d'unités terminées) ou en durée. Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir une quantité d'avancement supérieure à la quantité budgétée. Par exemple, si vous budgétez 100 mètres cubes de terre dans le module Planification du projet mais que vous déposez 20 mètres cubes supplémentaires, vous devez saisir 120 %. Si vous modifiez la quantité d'avancement, ERP LN calcule le pourcentage d'avancement. |