| # Utilisation de valeurs de référence dans Projet Les valeurs de référence de projet se rapportent aux dates de début et de fin de chaque activité et jalon d'une structure d'activités à une date donnée. Vous pouvez saisir des dates via : l'application de programmation externe, la session Création/mise à jour d'une valeur de référence (tppss2220m000). la session Valeur de référence de l'activité (tppss2120m000). la session Valeur de référence du jalon (tppss2121m000). Utilisez une valeur de référence pour... Une valeur de référence est un instantané de la chronologie programmée des activités. Elle peut servir à échéancer une version du budget descendant dans la session Génération du budget échéancé (tpptc5200m000). Le budget échéancé est calculé à partir de la version du budget et des valeurs de référence (en prenant en compte la méthode de valeur acquise et les dates prévues des activités). Une valeur de référence sert à la mesure des performances. Pour que vous puissiez générer des mesures de performances, il faut que la valeur de référence soit Approuvé et également que la version de budget soit Réel. Le nombre d'activités programmées qui peuvent être lancées dépend de la position de ces activités par rapport à la valeur de référence au cours des périodes de mesure des performances. Exemple L'activité A présente un montant réparti de 10 000 euros avec la méthode de valeur acquise Pourcentage de début et de fin. 10% sont lancés au début de l'activité, 90% à la fin. La valeur de référence est approuvée et concerne trois périodes. Pendant la première période, l'activité A démarre ; un montant de 1 000 euros est donc lancé pour cette période. Pendant la seconde période, le travail se poursuit sur A et aucune montant n'est lancé. Pendant la troisième période, une fois l'activité A terminée, un montant de 9 000 euros est lancé. Pour lancer le montant budgété, ERP LN examine les données de référence et la méthode de valeur acquise. Création d'une valeur de référence Les données de valeur de référence dépendent des dates de début et de fin de la structure d'activités ou des jalons utilisés dans un projet. Dans le module Besoins du projet, vous pouvez indirectement créer ou mettre à jour une valeur de référence au moyen de l'une des sessions suivantes : Valeur de référence du jalon (tppss2121m000) Valeur de référence de l'activité (tppss2120m000) Remarque Si vous n'avez pas indiqué de valeur de référence, ERP LN prend les dates de planification des activités. Depuis chacune de ces sessions, vous pouvez lancer la session Création/mise à jour d'une valeur de référence (tppss2220m000) dans laquelle vous pouvez créer ou mettre à jour une valeur de référence dépendant de la structure d'activités sous-jacente de ce projet particulier. La session Valeurs de référence (tppss0520m000) offre un aperçu et permet de modifier le statut de la valeur de référence. Rubriques liées Utilisation d'une structure d'activités Utilisation de montants répartis |