| # Planification hebdomadaire des périodes En règle générale, ERP LN planifie en détail tous les ordres de fabrication (planifiés ou réels). Chaque ordre de fabrication comporte une date de début et une date de fin spécifiques avec un délai de fabrication minimal entre les deux. L'autre méthode de planification pour les ordres de fabrication (planifiés ou réels) est la planification par périodes hebdomadaires. L'idée qui sous-tend la planification par périodes hebdomadaires est que le séquencement exact des ordres qui se situent dans une semaine donnée n'est pas fixe dans la planification mais déterminé à l'atelier. Procédure de base Dans la session Article - Gammes (tirou1101m000), vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser la planification par périodes hebdomadaires pour une gamme particulière. Il vous suffit pour cela de cocher la case Planification hebdomadaire de la période. Lorsque cette case est cochée, toutes les opérations appartenant à l'ordre seront planifiées selon une planification par périodes hebdomadaires. L'idée de base est que ERP LN étend un ordre de telle sorte qu'il couvre une semaine entière. En utilisant la planification par périodes hebdomadaires pour tous les ordres exécutés dans un centre de charge donné (ou pour quelques-uns d'entre eux), vous pouvez confier à l'atelier le séquencement exact de ces ordres. L'application la plus directe de la planification par périodes hebdomadaires est celle dans laquelle : le délai de fabrication est inférieur à une semaine, toutes les opérations de l'ordre sont effectuées dans le même centre de charge (ressource). Planification en amont Dans le cas de la planification en amont (utilisée pour la génération d'ordres planifiés dans Enterprise Planning), la planification par périodes hebdomadaires se déroule comme suit : Si la date de fin de l'ordre ne correspond pas à la fin de la semaine, elle est ramenée à la fin de la semaine précédente. La date de début de la première opération est ramenée au début de la semaine (la date de fin de cette opération ne change pas). Par conséquent, tous les besoins éclatés non liés à une opération spécifique, ainsi que ceux qui sont liés à la première opération, sont placés au début de la semaine. Remarque Si le délai normal d'un ordre est supérieur à une semaine, le processus de planification hebdomadaire des périodes étend l'ordre sur deux semaines ou plus. La logique de la planification hebdomadaire des périodes s'applique également dans le cas d'un ordre contenant des opérations effectuées dans différents centres de charge (ressources). Seule la première opération est étendue de façon à ce que l'ordre entier couvre toute une semaine (ou plusieurs semaines). Si vous définissez manuellement la date de fin d'un ordre de fabrication (planifié ou réel), ERP LN ne déplace plus cette date de fin. En revanche, Infor ERP place la date de début au début de la semaine (ou au début d'une semaine antérieure, selon le délai de l'ordre). Planification en aval En cas de planification en aval, la planification hebdomadaire des périodes s'applique : la date de fin de la dernière opération est repoussée vers la fin de la semaine. L'effet est semblable à celui d'une planification hebdomadaire des périodes en amont, à cette différence près : si vous définissez manuellement la date de début en début de semaine, l'ordre ne couvre qu'une semaine entière. Si vous définissez la date de début à un moment ultérieur, ERP LN ne recule pas cette date. Dans ce cas, l'ordre est ajusté de sorte qu'il couvre le reste de la semaine (et éventuellement une semaine de plus ou davantage, selon le délai de l'ordre). Rubriques liées Planification des ordres, vue générale Planification des ordres de fabrication dans SFC |