| # Avancement réel par activité/MO (tpppc1541m000) Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Main-d'oeuvre. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Utilisation de l'enregistrement de l'avancement Projet Code Projet. Description Description ou nom du code Statut Statut courant du projet. Date Date pour laquelle les prévisions sont générées. Niveau d'enregistrement de l'avancement Ce champ indique si l'avancement du type de coûts Main-d'oeuvre est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Main-d'oeuvre Code Main-d'oeuvre. Rubriques liées main-d'oeuvre Main-d'oeuvre Description ou nom du code Quantité budget Quantité totale budgétée affichée dans les données de contrôle. Déclarer terminé Si cette case est cochée, la production de l'élément sélectionné est considérée comme terminée. Si elle n'est pas terminée, vous pouvez tout de même saisir un avancement. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. Impression de l'avancement réel par activité/objet de coûts Lance la session Impression de l'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1422m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement des activités pour un projet. Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité (tpppc1460m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des activités. Impression écran d'avancement réel par activité/objet de coûts Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1423m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement d'une combinaison d'activité et d'objet de coûts. Impression de l'écran d'avancement réel par activité Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par activité (tpppc1429m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement de l'historique des activités. |