| # Générat. donn. de base de l'avancem. réel par élém./activité (tpppc1110m000) Cette session permet de créer des données d'avancement de base pour les éléments et les activités au niveau des objets de coûts. Vous pouvez générer des données de base uniquement si le projet et les éléments et/ou activités de ce projet répondent aux conditions suivantes : Conditions du projet : le statut du projet est Actif; Si vous souhaitez générer des données de base pour des éléments, vous devez attribuer la valeur Elément au champ Contrôle par de la session Projet (tppdm6100s000). Si vous souhaitez générer des données de base pour des activités, vous devez attribuer la valeur Activité au champ Budget par de la session Projet (tppdm6100s000). La valeur définie pour le champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Conditions de l'élément : le statut de l'élément doit être Réel ou Final; la valeur de la case Avancement réel de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée ; la valeur de la case Niveau de l'avancement réel de la session Elément (tpptc1100s000) est Elément/code Contrôle. Conditions de l'activité : le statut de l'activité doit être Réel ou Final; la valeur définie pour le champ Niveau de l'avancement réel dans la session Prestations (tppss2100m000) est Code Contrôle/Activité; Selon la valeur de ces champs, l'avancement est mis à jour au niveau des codes Objet de coûts ou des codes Contrôle des coûts. Date de l'avancement réel Date à laquelle les données d'avancement doivent être générées. Article Si cette case est cochée, ERP LN génère des données d'avancement pour le type de coûts article. Main-d'oeuvre Si cette case est cochée, ERP LN génère des données d'avancement pour le type de coûts main-d'oeuvre. Equipement Si cette case est cochée, ERP LN génère des données d'avancement pour le type de coûts équipement. Sous-traitance Si cette case est cochée, ERP LN génère des données d'avancement pour le type de coûts sous-traitance. Coûts divers Si cette case est cochée, ERP LN génère des données d'avancement pour le type de coûts Coûts divers. Adopter chiffres précédents Si cette case est cochée,, l'avancement depuis la Date de l'avancement réel précédente est appliqué aux nouvelles lignes. Les nouveaux éléments de budget sont générés avec une ligne d'avancement à zéro. Si vous n'avez pas encore saisi l'avancement pour la date donnée, seuls les enregistrements d'objets de coûts et leurs quantités sont insérés dans les tables de types de coûts respectives. Résultat final inclus Si cette case est cochée, les lignes de base sont générées indépendamment de la valeur du champ Enregistrer l'avancement pour le projet ou l'objet de coûts. Supprimer les données existantes Si cette case est cochée, le nouvel avancement généré pour les lignes existantes remplace l'ancien avancement des données de contrôle généré pour ces lignes. Lorsque vous générez l'avancement à ce stade, Si cette case n'est pas cochée, ERP LN replace dans l'historique les lignes supprimées après la génération de données de contrôle. Terminés inclus Si cette case est cochée, les données de base sont générées indépendamment de la valeur du champ Date de l'avancement réel dans les sessions suivantes : Avancement réel par élément/coûts divers (tpppc1100s000) Avancement réel par élément/matières (tpppc1120s000) Avancement réel par élément/MO (tpppc1122s000) Avancement réel par élément/équipement (tpppc1124s000) Avancement réel par élément/sous-traitance (tpppc1126s000) |