| # Avancement réel par élément/MO (tpppc1122s000) Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'élément et de l'objet de coûts Main-d'oeuvre. Rubriques liées Utilisation de l'avancement Utilisation du traitement de l'avancement Utilisation du résultat de l'avancement Projet Code Projet. Description Description ou nom du code Projet Statut courant du projet. Date Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité. Elément Code d'identification de l'élément. Description Description ou nom du code Statut Statut d'autorisation de travail de l'élément. Main-d'oeuvre Code Main-d'oeuvre. Si la valeur du champ Avancement réel de la main-d'oeuvre de la session Projet (tppdm6100s000) est Objet de coûts, vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété. Si la valeur du champ est Code Contrôle, vous pouvez sélectionner le code Contrôle d'un objet de coûts budgété. Rubriques liées main-d'oeuvre Description Description ou nom du code Avancement réel de la main-d'oeuvre Ce champ indique si l'avancement du type de coûts main-d'oeuvre est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Quantité budget Quantité budgétée de main-d'oeuvre. Unité Unité définie pour la ligne de budget du type de coûts. Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée si : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. |