<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ti/onlinemanual/000331" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Tiempo inactivo y planificación: tiempo en días, método de planificación hacia delante</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1675940">
         <Level1>Planificación e inactividad: ejemplo 2</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1675943">
         <Level1>Inactividad y planificación: ejemplo 2</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
         <Paragraph>El tiempo inactivo se expresa en días; el método de planificación es prospectivo.</Paragraph>
      </ExampleSection>
      <List>
         <ListItem>El centro de trabajo tiene un calendario con cinco días laborables: de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h.</ListItem>
         <ListItem>Se planifica una operación para la orden de fabricación. Tiempo de operación: 2 horas.</ListItem>
         <ListItem>Fecha de inicio de la operación: martes, 10:00 h.</ListItem>
         <ListItem>Tiempo inactivo: 2 días.</ListItem>
      </List>
      <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
         <Paragraph>
Martes: 
 |        Tiempo de operación           Tiempo inactivo (primer día)  |
 |-------------------|---------------|--------------------------------| 
 |8:00 h.          10:00 h.        12:00 h.                      17:00|
                   (inicio)         (primera fecha de finalización)


Miércoles: 
 |                  Tiempo inactivo (segundo día)                     | 
 |--------------------------------------------------------------------| 
 |8:00 h.                                                        17:00| 
                                        (última fecha de finalización)
</Paragraph>
      </Formula>
      <Paragraph>Primera fecha de finalización: martes, 12:00 h.</Paragraph>
      <Paragraph>Última fecha de finalización: miércoles, 15:00 h.</Paragraph>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>