<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000024" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Utilizar una estructura de actividad</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1852175">
         <Level1>Estructura de actividad</Level1>
         <Level2>Proyecto</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1852182">
         <Level1>Proyecto</Level1>
         <Level2>estructura de actividad</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>La estructura de actividad es una estructura jerárquica usada normalmente para dividir un proyecto en <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">actividades</Link> decaladas en el tiempo.</Paragraph>
      <Paragraph>Una estructura de actividad se define haciendo referencia a su actividad <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000078" role="glossary">superior</Link>. La jerarquía de una estructura de actividad está compuesta por todas las actividades que aparecen por debajo de la actividad superior. Puede definir una actividad superior en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6500m000" role="session">Proyectos (tppdm6500m000)</GUIRef>. Para cambiar una actividad superior, use el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss2500m100" role="session">Resumen de actividades (tppss2500m100)</GUIRef>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Use la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss2100m000" role="session">Actividades (tppss2100m000)</GUIRef> para crear y mantener actividades. Puede mejorar la jerarquía de las actividades especificando el padre de cada actividad que defina. Dentro de la jerarquía de actividades puede definir actividades individuales como:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000085" role="glossary">Elemento WBS</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000338" role="glossary">Cuentas de costos de proyecto</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#WorkPackag_tp" role="glossary">Paquetes de trabajo</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#PlanniPackag_tp" role="glossary">Paquetes de planificación</Link>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Use la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss2101m000" role="session">Hitos (tppss2101m000)</GUIRef> para crear y mantener <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#Milestone_tp" role="glossary">hitos</Link>. Los hitos se vinculan a actividades y, si una actividad tiene el método de valor obtenido <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pss.mevl#milst" role="option">Hito</GUIRef>, los hitos le permiten decalar en el tiempo el presupuesto utilizando una versión. Los hitos también proporcionan realimentación acerca del progreso de artículos personalizados creados con un proyecto PCS en <GUIRef href="/baanerp/ti" role="package">Fabricación</GUIRef>. Adicionalmente, los hitos pueden accionar <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000089" role="glossary">plazos</Link> de facturación.</Paragraph>
      <Paragraph>Use la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss2120m000" role="session">Líneas de referencia de actividad (tppss2120m000)</GUIRef> para crear y mantener la línea de referencia (una instantánea) para las actividades (consulte <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000025" role="manual">Utilizar líneas de referencia en <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef>
         </Link>).</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Un <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000085" role="glossary">elemento WBS</Link> es parte de la estructura de desglose de trabajo que puede ser la superior de la estructura de actividad. En la WBS se define el ámbito del proyecto. En los niveles inferiores de la estructura de actividad puede usar las cuentas de costos de proyecto, paquetes de planificación y/o paquetes de trabajo para definir el trabajo real necesario para establecer ese ámbito.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000072" role="manual">Utilizar importes distribuidos</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>