<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tp/ptc/tpptc5113s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Datos relativos a porcentaje máximo de EV (tpptc5113s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para mantener los porcentajes máximos de una actividad seleccionada que tiene un <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#EarnedValueC_tp" role="glossary">método de valor obtenido</Link> de Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Puede especificar los porcentajes por método o por <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000006" role="glossary">tipo de costo</Link> dentro del método.</Paragraph>
         <Paragraph>Debe especificar el proyecto y la versión del <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#TimePhBudget_tp" role="glossary">presupuesto decalado en el tiempo</Link> de la actividad.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000070" role="manual">Utilizar datos relativos al valor obtenido</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizar un método de valor obtenido</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tpptc515.cprj">
         <Header>
            <Title>Proyecto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código que identifica exclusivamente el <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000063" role="glossary">proyecto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tppdm600.psts">
         <Header>
            <Title>Proyecto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El estatus del proyecto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="current.vers">
         <Header>
            <Title>Versión actual</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Puede especificar datos en esta versión para este proyecto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.cact">
         <Header>
            <Title>Actividad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código que identifica de manera exclusiva la actividad.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">actividad</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="version">
         <Header>
            <Title>Versión</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La versión en la que se almacenan los datos de la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tppss200.mevl">
         <Header>
            <Title>Método de valor obtenido</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El método de valor obtenido pertinente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pcmx">
         <Header>
            <Title>Porcentaje máximo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los importes de presupuesto se lanzan en proporción al progreso porcentual de la actividad. Si el método de valor obtenido es Porcentaje terminado y cambia el porcentaje máximo de la actividad al 90 por ciento, esto significa que el presupuesto se lanza hasta el 90 por ciento; el 10 por ciento restante sólo se lanza si la actividad está terminada.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizar un método de valor obtenido</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="txta.yn">
         <Header>
            <Title>Texto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad tiene un texto asociado, que se puede consultar haciendo clic en el botón Texto de la barra de herramientas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcit">
         <Header>
            <Title>Porcentaje máximo de material</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de material. Se calcula con el importe de material presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcts">
         <Header>
            <Title>Porcentaje máximo de mano de obra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo correspondiente al tipo de costo de mano de obra. Se calcula con el importe de mano de obra presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pceq">
         <Header>
            <Title>Porcentaje máximo de equipamiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de equipamiento. Se calcula con el importe de equipamiento presupuestado de la actividad, y son los BCWS máximos que pueden producirse en este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcsb">
         <Header>
            <Title>Porcentaje máximo de subcontratación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de subcontratación presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de subcontratación presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo correspondiente al tipo de costo de subcontratación. Se calcula con el importe de subcontratación presupuestado del elemento de cargo, y son los BCWS máximos que pueden producirse en este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpptc515.pcsn">
         <Header>
            <Title>Porcentaje máximo de costos varios</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
            <Paragraph>Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de costos varios. Se calcula con el importe de costos varios presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>