<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Utilizar un método de valor obtenido</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1855208">
         <Level1>hito</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1855211">
         <Level1>porcentaje inicial y final</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1855214">
         <Level1>porcentaje terminado</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1855217">
         <Level1>nivel de esfuerzo</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1855220">
         <Level1>distribuido</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>El valor obtenido es un método decalado en el tiempo para medir el rendimiento del proyecto. El trabajo planificado se compara con el trabajo terminado para determinar si los costos de proyecto y las programaciones se ajustan al presupuesto. Por lo general, se contrasta con otros métodos de medición de rendimiento ascendente más convencionales.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Hay varias formas de utilizar el método de valor obtenido para determinar cómo deben lanzarse los importes de presupuesto:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pss.mevl#milst" role="option">Hito</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Se asocian hitos a la actividad y, a cada hito, se asigna un porcentaje o importe del presupuesto. Cada vez que se logra un hito, el presupuesto asignado se lanza.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pss.mevl#dsepr" role="option">Porcentaje inicial y final</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Los valores de porcentaje se asignan a los puntos inicial y final de las actividades. Dicho de otra forma, se supone que al inicio de la actividad se ha terminado un porcentaje determinado del proyecto. Los importes de presupuesto se lanzan en función de estos porcentajes.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pss.mevl#perco" role="option">Porcentaje terminado</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Los importes de presupuesto se lanzan en proporción al progreso porcentual del proyecto.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pss.mevl#levef" role="option">Nivel de esfuerzo</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Los importes de presupuesto se liberan en proporción al esfuerzo. Este método es apropiado para actividades dependientes del tiempo y cuando se supone que no habrá ninguna discrepancia entre el trabajo programado (BCWS) y el trabajo realizado (BCWP).</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pss.mevl#appor" role="option">Distribuido</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Los esfuerzos distribuidos son aquellos que tienen una relación de rendimiento intrínseca con otra actividad independiente. Los importes de presupuesto se lanzan del mismo modo que para la actividad vinculada.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000068" role="manual">Utilizar un presupuesto decalado en el tiempo</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>