<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000339" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Método de porcentaje de finalización</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1863843">
         <Level1>Porcentaje de terminación</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Seleccione este método para reconocer los ingresos en función del porcentaje de terminación de un proyecto/ampliación. El reconocimiento de los ingresos con referencia al progreso de terminación de un contrato se conoce a menudo como el porcentaje del método de finalización.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Los ingresos del contrato se reconocen como ingresos en el informe de ingresos de los períodos contables en los que se realiza el trabajo.</Paragraph>
      <Paragraph> 
         <GUIRef href="" role="manual">Cuándo utilizar este método</GUIRef>
      </Paragraph>
      <Paragraph>Este método se utiliza para proyectos que tienen el tipo de contrato establecido en <GUIRef href="" role="manual">Precio fijo</GUIRef> y para proyectos que no tienen entregables de hardware. Ejemplo: proyectos de ingeniería y desarrollo.</Paragraph>
      <Paragraph> 
         <GUIRef href="" role="manual">Cálculo de los ingresos reconocidos</GUIRef>
      </Paragraph>
      <Paragraph> 
         <Emphasis>Ingreso reconocido = Porcentaje de terminación x Importe de contrato</Emphasis>
      </Paragraph>
      <Paragraph>El importe de contrato es la suma de los importes secundarios por parte de los partners. Puede especificar manualmente el porcentaje de finalización o hacer clic en <GUIRef href="" role="manual">Porcentaje terminado</GUIRef> para obtener el valor calculado. ERP calcula el porcentaje utilizando la fórmula siguiente:</Paragraph>
      <Paragraph> 
         <Emphasis>Porcentaje de terminación = Costos (incurridos)/Costo de estimación al finalizar.</Emphasis>
      </Paragraph>
      <Paragraph> Nota: para las ampliaciones, el porcentaje de terminación se tiene que especificar manualmente, ya que no se ha definido EAC para una ampliación.</Paragraph>
      <Paragraph> 
         <GUIRef href="" role="manual">Niveles a los que se puede reconocer</GUIRef>:</Paragraph>
      <List>
         <ListItem>Proyecto</ListItem>
         <ListItem>Ampliación</ListItem>
      </List>
      <Paragraph> 
         <GUIRef href="" role="manual">Restricciones</GUIRef>
      </Paragraph>
      <List>
         <ListItem>El método de previsión en la sesión <Link href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">Parámetros de PPC (tpppc0100s000)</Link> está establecido en Estimación para finalizar/Estimación al finalizar.</ListItem>
         <ListItem>La sesión <Link href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4803m000" role="session">Crear control de costo real (tpppc4803m000)</Link> se debe ejecutar para recuperar el último costo acumulado (para el proyecto y la ampliación) en función de lo cual se determina el porcentaje terminado.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle>Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000337" role="manual">Reconocimiento de ingresos (RR) y costo de mercancías vendidas (COGS)</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>