<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000035" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Utilizar un paquete de programación externo</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1855855">
         <Level1>Paquete de programación externo</Level1>
         <Level2>intercambiar información con un</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1855860">
         <Level1>programación</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1855863">
         <Level1>ESP</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph> 
         <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef> usa paquetes de programación externos (por ejemplo, Microsoft Project) para determinar información de programación de la estructura de actividad. Puede usar esta información de programación para un presupuesto de actividad y un presupuesto decalado en el tiempo. La función principal de un paquete de programación externo (ESP) es determinar información de planificación para los paquetes de trabajo y las líneas de presupuesto. Para ello, un ESP debe compartir información con el módulo <GUIRef href="/baanerp/tp/pss" role="module">Necesidades de proyecto</GUIRef>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Para usar un ESP y determinar información de programación de una estructura de actividad, lleve a cabo los pasos siguientes.</ListIntro>
         <ListItem>Crear la estructura de actividad.</ListItem>
         <ListItem>Distribuir el presupuesto.</ListItem>
         <ListItem>Trabajar en el ESP.</ListItem>
         <ListItem>Asignar los recursos en el ESP.</ListItem>
         <ListItem>Ver los presupuestos de actividad.</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Crear la estructura de actividad: Utilice el módulo <GUIRef href="/baanerp/tp/pss" role="module">Necesidades de proyecto</GUIRef> para crear una estructura de actividad jerárquica. Los bloques de creación de esa estructura son actividades que puede definir como elementos WBS (el nivel más alto de la jerarquía). Por debajo de ese nivel, están los siguientes niveles jerárquicos en la estructura:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000338" role="glossary">cuenta de costos de proyecto</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#PlanniPackag_tp" role="glossary">paquete de planificación</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#WorkPackag_tp" role="glossary">paquete de trabajo</Link>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Si se selecciona la casilla de verificación Tipo de actividad de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm0100s000" role="session">Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000)</GUIRef>, puede utilizar estos tipos de actividad diferentes. Si la casilla de verificación no está seleccionada, el tipo de actividad es un paquete de trabajo.</Paragraph>
      <Paragraph>Distribuir el presupuesto: El módulo <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc" role="module">Planificación de proyectos</GUIRef> contiene un rango de sesiones que le permiten distribuir el presupuesto entre las actividades definidas para la estructura de actividad. Consulte <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000073" role="manual">Crear un código de análisis de presupuesto decalado en el tiempo</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>Trabajar en el ESP: Ahora puede importar en el ESP la estructura de actividad, los datos de empleado, los gremios, el calendario, los objetos de costo, las líneas de presupuesto existentes y los hitos. Tenga en cuenta que la importación se inicia desde el ESP y no necesita intervención de ERP LN. Las fechas de inicio y finalización se cargan previamente en el paquete de programación externo cuando se transfiere la estructura. La carga previa de fechas programadas desde ERP LN sólo se realiza durante la primera conexión. Si no existen fechas, la duración se puede obtener de la información sobre las actividades.</Paragraph>
      <Paragraph>Dentro del ESP, cada actividad de <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef> se convierte en un archivo de código. Puede usar este archivo de código para crear actividades en el ESP. Las asignaciones de recursos y las fechas programadas de subactividades se acumulan en las actividades, y entonces puede usar esta información de fechas en <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Asignar los recursos en el ESP: Dentro del ESP, puede crear ahora la programación de cada actividad y asignar recursos a actividades. Asignar recursos a actividades implica vincularlos a un objeto de costo estándar o a un objeto de costo específico de proyecto definido en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm" role="module">Definición de proyectos</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Ver los presupuestos de actividad: En esta fase, la estructura de actividad contiene información de presupuesto y de programación. Puede transferir esta situación de nuevo a <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef>. ERP LN convierte las asignaciones de recursos del ESP en líneas de presupuesto de <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef> y los recursos se asignan a objetos de costo, empleados y gremios de <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000021" role="manual">Utilizar la programación de necesidades y planificación</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>