<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000092" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Utilizar ampliaciones</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1859979">
         <Level1>tipos</Level1>
         <Level2>ampliación</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1859984">
         <Level1>fluctuaciones</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Una ampliación consta principalmente de acuerdos de facturación. La relación con el presupuesto se define en el presupuesto inicial y/o en las líneas de detalle de las correcciones presupuestarias. Para controlar las ampliaciones, dispone de cuatro valores de estatus:</Paragraph>
      <List>
         <ListItem>Libre: La ampliación se usa para la presupuestación pero no para registrar los costos reales.</ListItem>
         <ListItem>Real: Puede contabilizar costos reales en la ampliación, aunque ésta no puede facturarse.</ListItem>
         <ListItem>Final: No puede cambiar los datos.</ListItem>
         <ListItem>Facturación permitida: Se pueden contabilizar los costos en la ampliación y ésta se puede facturar.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Las ampliaciones se pueden facturar según un precio fijo, el importe de contrato presupuestado o los importes de facturación de las transacciones reales. Si es necesario gestionar las órdenes por separado, puede definir una fecha de inicio y otra de finalización para la ampliación. El progreso de una ampliación se registra por ampliación o por ampliación en el <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#ControCode_tp" role="glossary">código de control</Link>. Los proyectos pueden gestionarse por ampliaciones específicas o con el presupuesto de control.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Puede usar las sesiones relacionadas con <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000017" role="glossary">ampliaciones</Link> para especificar, consultar y listar los cambios de un proyecto que afectan a la facturación de un cliente. Se admiten cuatro tipos de ampliación:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000344" role="glossary">cambio de alcance</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000103" role="glossary">importe provisional</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#FluctuSettle_tp" role="glossary">liquidación de fluctuación</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000340" role="glossary">cantidades a liquidar</Link>
         </ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Los diversos tipos de <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#FluctuSettle_tp" role="glossary">liquidación de fluctuación</Link> son:</ListIntro>
         <ListItem>Fluctuaciones de índice. Permiten liquidar un porcentaje del precio de contrato según unos índices de precio. El importe facturable se basa en plazos facturados o en el progreso.</ListItem>
         <ListItem>Liquidación de fluctuación de precios. Permite liquidar artículos del presupuesto que contienen un material específico (por ejemplo, cobre) al tiempo que se tienen en cuenta posibles fluctuaciones de precios de este material. Los índices de precios se mantienen en los niveles de material y de datos. La facturación se basa en el progreso registrado en Progreso de proyectos. Se generan facturas por las variaciones de precio. Esas facturas se procesan en <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Facturación de ventas</GUIRef> en función del método de facturación definido en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm" role="module">Definición de proyectos</GUIRef>. Las entradas de presupuesto que contienen materiales específicos pueden liquidarse teniendo en cuenta posibles fluctuaciones de precio para estos materiales. Los índices de precio se mantienen por material y fecha. La facturación se basa en el progreso.</ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>No puede definir ampliaciones de tipo liquidación de fluctuación para los proyectos de costos totales más porcentaje fijo ni para proyectos con un <GUIRef href="" role="manual">método de facturación</GUIRef> establecido en tarifa unitaria.</Paragraph>
      </Note>
      <Paragraph>Sesiones para ampliaciones: Para mantener la ampliación de un proyecto concreto, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc0110s000" role="session">Ampliación (tpptc0110s000)</GUIRef>. Las otras sesiones relacionadas con ampliaciones son: - <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc0510m000" role="session">Ampliaciones de proyecto (tpptc0510m000)</GUIRef> Utilice esta sesión para enumerar las ampliaciones de un proyecto seleccionado. - <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc0410m000" role="session">Listar ampliaciones (tpptc0410m000)</GUIRef> Utilice esta sesión para listar las ampliaciones para el proyecto seleccionado. - <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc0415m000" role="session">Listar hojas de trabajo (tpptc0415m000)</GUIRef> Utilice esta sesión para generar hojas de trabajo para registrar detalles del trabajo efectuado para la ampliación.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000062" role="manual">Utilizar presupuestos en un proyecto</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>