<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ti/pcs/tipcs4503m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Resumen de actividad (tipcs4503m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para consultar los datos de actividad.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tipcs400.cprj">
         <Header>
            <Title>Proyecto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/opol#on.order" role="option">Bajo pedido</GUIRef>. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir:</ListIntro>
               <ListItem>Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas)</ListItem>
               <ListItem>Planificación de proyecto (planificación de actividades)</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000175" role="manual">Tipos de proyecto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.cact">
         <Header>
            <Title>Actividad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La actividad en la planificación de actividades de un proyecto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.seak">
         <Header>
            <Title>Clave de búsqueda</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una forma alternativa de una descripción utilizada por comodidad durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.tano">
         <Header>
            <Title>Tarea</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> ERP LN muestra el número de la <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#Task_ti" role="glossary">tarea</Link> vinculada a la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.cwoc">
         <Header>
            <Title>Centro de trabajo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> ERP LN muestra el código del <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000000000000036" role="glossary">centro de trabajo</Link> en el que debe realizarse la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.acmn">
         <Header>
            <Title>Responsable de la actividad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una persona responsable de la planificación o realización de una actividad de proyecto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.acal">
         <Header>
            <Title>Estimación de actividad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Este campo muestra si los costos estimados se calculan o no para la actividad seleccionada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="txta.yn">
         <Header>
            <Title>Texto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Este campo muestra si hay o no un texto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.adur">
         <Header>
            <Title>Duración de actividad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La duración de una actividad es el número de días (laborables) planificados para dicha actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.esdt">
         <Header>
            <Title>Primera fecha de inicio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La primera fecha en que se puede iniciar la actividad. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef> para determinar esta fecha.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.lsdt">
         <Header>
            <Title>Última fecha de inicio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La última fecha en que se puede iniciar la actividad. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef> para determinar esta fecha.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.efdt">
         <Header>
            <Title>Primera fecha de finalización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La primera fecha en que se puede terminar la actividad. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef> para determinar esta fecha.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.lfdt">
         <Header>
            <Title>Última fecha de finalización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La última fecha en que se puede terminar la actividad. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef> para determinar esta fecha.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.totf">
         <Header>
            <Title>Margen total</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El margen total de una actividad es el tiempo máximo expresado en días (laborables) en los que dicha actividad se puede transferir sin que ello afecte a la fecha de finalización planificada del proyecto pertinente.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se calcula el margen de tiempo total:</Paragraph>
            <Paragraph>Margen total = Última fecha de finalización - Primera fecha de inicio - Duración de actividad</Paragraph>
            <Paragraph>La última fecha de finalización y la primera fecha de inicio se expresan en días de proyecto.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000150" role="manual">Márgenes de tiempos</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.fref">
         <Header>
            <Title>Margen libre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El margen de tiempo libre entre una actividad y la siguiente. El margen de tiempo libre indica cuántos días se puede ampliar la actividad sin poner en peligro el progreso de otras actividades relacionadas.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000150" role="manual">Márgenes de tiempos</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.esdt">
         <Header>
            <Title>Primera semana de inicio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La primera semana en que se puede iniciar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.esdt.str">
         <Header>
            <Title>Año</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El año de la primera semana en que se puede iniciar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.lsdt">
         <Header>
            <Title>Última semana de inicio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La primera semana en que se puede terminar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.lsdt.str">
         <Header>
            <Title>Año</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El año de la primera semana en que se puede terminar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.efdt">
         <Header>
            <Title>Primera semana de finalización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La última semana en que se puede iniciar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.efdt.str">
         <Header>
            <Title>Año</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El año de la última semana en que se puede iniciar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="week.lfdt">
         <Header>
            <Title>Última semana de finalización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La última semana en que se puede terminar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.lfdt.str">
         <Header>
            <Title>Año</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El año de la última semana en que se puede terminar la actividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.dsdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de inicio deseada</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de inicio deseada es la fecha en que se desea iniciar la actividad pertinente. Esta fecha sólo se utiliza con fines informativos. No obstante, la fecha de inicio deseada se compara con la primera y la última fecha de finalización, así como con la fecha de referencia, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4211m000" role="session">Generar mensajes sobre planificación de actividades (tipcs4211m000)</GUIRef>. Esto puede dar como resultado la creación de mensajes de excepción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.dfdt">
         <Header>
            <Title>Fecha deseada de finalización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de finalización deseada es la fecha en que se desea interrumpir la actividad pertinente. Esta fecha sólo se utiliza con fines informativos. No obstante, la fecha de finalización deseada se compara con la primera y la última fecha de finalización, así como con la fecha de referencia, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4211m000" role="session">Generar mensajes sobre planificación de actividades (tipcs4211m000)</GUIRef>. Esto puede dar como resultado la creación de mensajes de excepción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.ecpr">
         <Header>
            <Title>Necesidades de capacidad preliminar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La capacidad global necesaria, en horas, para la ejecución de la actividad pertinente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.ecpa">
         <Header>
            <Title>Necesidades de capacidad acumulada</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Las necesidades de capacidad acumulada en horas, según el centro de trabajo en el que esté programado llevar a cabo la actividad. Las necesidades de capacidad acumulada se calculan en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4201m000" role="session">Agregar capacidad estimada a proyecto (tipcs4201m000)</GUIRef> en función de la estructura de proyecto y la ingeniería de proyecto. Primero debe vincular las operaciones a las actividades de la ruta personalizada.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Las necesidades de capacidad acumulada sólo se muestran con fines informativos y se pueden utilizar para comprobar o controlar las horas preliminares planificadas por actividad.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.acap">
         <Header>
            <Title>Capacidad disponible</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La capacidad disponible en horas por día para cada empleado o máquina. De acuerdo con esta capacidad, la duración predeterminada de una actividad se calcula mediante la fórmula adecuada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.eplf">
         <Header>
            <Title>Factor de planificación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor de planificación indica el número de empleados o máquinas que se emplean a la vez para la ejecución de una actividad. Este factor sólo se utiliza para calcular la duración predeterminada de la actividad de acuerdo con las necesidades globales de capacidad y las horas disponibles por día.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.ascp">
         <Header>
            <Title>Capac. crítica imputada</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Las horas reales imputadas en la actividad pertinente. En función de las horas de transacción vinculadas a la actividad, ERP LN actualiza automáticamente este valor en la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN consulta el número de horas imputadas de la forma calculada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.asdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de inicio real</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de inicio real de la actividad es la fecha en que se ha iniciado su ejecución. ERP LN cumplimenta la fecha de inicio real cuando las horas de transacción se procesan con la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000)</GUIRef> o cuando se ejecuta un cálculo de actividades utilizando <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.afdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de finalización real</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de finalización real de la actividad es la fecha en la que se imputó tiempo por última vez o en la que se terminó la ejecución de la actividad. ERP LN cumplimenta la fecha de inicio real cuando las horas de transacción se procesan con la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000)</GUIRef> o cuando se ejecuta un cálculo de red con la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>. Puede cambiar esta fecha manualmente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tipcs400.pctc">
         <Header>
            <Title>Porcentaje terminado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Este campo muestra si la actividad está o no terminada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>