| # Relación de actividad En Infor ERP LN 6.1 FP2, puede mantener relaciones entre actividades, entre líneas de presupuesto y entre una actividad y una línea de presupuesto. Las relaciones se pueden transferir a Microsoft Project para el desarrollo de la programación. Esta funcionalidad permite que el usuario vuelva a utilizar las actividades y su secuenciación para nuevos proyectos. Debe secuenciar las actividades con precisión para proporcionar programaciones realistas. Una relación de actividad indica que una actividad determinada (siguiente) no se puede iniciar o finalizar hasta que otra actividad (precedente) se inicie o finalice. No puede vincular la misma tarea precedente dos veces a la misma tarea siguiente, ni puede vincular la misma tarea precedente a la misma tarea siguiente. Se ha incorporado una nueva sesión Relaciones de actividades (tppss2510m000) con este fin en el módulo Planificación de proyectos. Temas relacionados Relaciones de actividades (tppss2510m000) |