| # Crear un proyecto Antes de crear un proyecto utilizando una plantilla o la sesión Proyecto (tppdm6100s000), defina los parámetros. Cumplimente las sesiones de gestión de datos de proyecto que desea usar para su proyecto, suponiendo que ha especificado todos los datos comunes necesarios. Defina un proyecto general en la sesión Proyectos generales (tcmcs0552m000) para estar seguro de que un proyecto PCS no usa el mismo código y elija un código para un proyecto. Consulte la ayuda de la sesión y el campo Ayuda para especificar correctamente los campos del proyecto. Si desea definir un proyecto, tenga en cuenta que los campos siguientes son obligatorios: Proyecto de código de dirección En EE.UU. este código es obligatorio si usa el software para impuestos del proyecto. Esta dirección se usa también como dirección de entrega para artículos pedidos, equipamiento y subcontratación. Unidad empresarial Especifique la unidad empresarial a la que pertenece este proyecto. Tipo de jerarquía Seleccione uno de estos tipos: Proyecto principal, Proyecto único o Subproyecto. Si usa el tipo Subproyecto y especifica el código de proyecto principal, puede especificar costos y el presupuesto en el subproyecto y agregarlos al proyecto principal. Estructura de desglose de organización La estructura de desglose de organización sólo se puede usar en combinación con la estructura de actividad. Tipo de contrato Debe ser contrato de precio fijo o contrato de costo total más porcentaje fijo. Tipo de factura Debe ser Tarifa unitaria, Costos totales más porcentaje fijo, Factura de progreso o Plazo. Proyecto interno Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proyecto es un proyecto interno. Un proyecto interno no tiene obligaciones contractuales con respecto a un partner y sus costos se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y beneficios. Junto al proyecto interno sencillo, puede crear un proyecto de inversión seleccionando las casillas de verificación Proyecto interno y Proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es un proyecto interno que se capitalizará en la hoja de balance como un activo fijo después de la finalización. Ejemplo Un programa de formación para los empleados es un proyecto interno normal. La construcción de instalaciones de fabricación para una nueva línea de producto es un proyecto de inversión. Ejecución de contrato Una de las razones para optar por la Contratación principal es que puede utilizar la ley WKA holandesa. Porcentaje de retención Un porcentaje del importe de contrato que el cliente retiene de lo que paga por el proyecto. Es una garantía de que se ejecutarán todas las actividades y que se cumplirán las obligaciones contractuales. El importe de retención se paga después de efectuar las actividades de proyecto satisfactoriamente. Almacén de suministro prioritario Un almacén en el que los artículos se piden durante el PRP. Si el almacén de suministro prioritario no tiene artículos suficientes en stock, puede usar otros almacenes normales. El almacén normal suele estar más cerca del centro. Las mercancías se envían desde el almacén de suministro prioritario al almacén del proyecto o al proyecto. Presupuesto por elemento o actividad Determina el presupuesto principal. Control por elemento o actividad Un presupuesto de control es el estado congelado del presupuesto de proyecto. Decida si control de costo, control de progreso, previsiones y planificación de necesidades de proyecto se realiza por elemento o por actividad. Si selecciona el control de proyecto por elemento, no puede vincular un presupuesto de actividad a los elementos y no puede planificar las actividades. Guarde su proyecto y, en el menú adecuado, seleccione Proyecto - Niveles de control de costo. Si sólo desea controlar uno de los niveles de tipos de costos, borre los otros niveles de control de costo. Guarde y cierre esta sesión. Si usa un proyecto de tipo contrato, seleccione Proyecto - Partners en el menú adecuado de la sesión Proyectos (tppdm6500m000). Especifique los partners que desea utilizar en su proyecto y el importe del contrato. Si más adelante desea cambiar la actividad superior de la estructura de actividad a causa de que no desea usar la Actividad predeterminada para objetivos diversos que especificó en la sesión Proyecto (tppdm6100s000), puede hacerlo en la sesión Actividades (tppss2100m000). Vaya al menú adecuado y elija el comando Insertar actividad superior. Estatus de proyecto Un proyecto tiene el estatus Libre cuando se han especificado todos sus datos, incluida la estructura de elemento o actividad. Si ha especificado estos datos, debe establecer el estatus en Activo para poder trabajar realmente con esos datos del proyecto: Contabilizar costos Congelar el presupuesto Pedir mercancías y servicios Registrar horas Registrar progreso Vaya a la sesión Proyectos (tppdm6500m000) y, en el menú adecuado, elija Estatus de proyecto. A continuación, en la sesión Estatus de proyecto (tppdm6107s000), cambie el estatus a Activo. Después de crear el proyecto, el siguiente paso lógico es trabajar en: Utilizar estructuras en un proyecto Temas relacionados Utilizar parámetros y valores predeterminados Utilizar divisas en Proyecto Utilizar elementos |