| # Previsión de costos de material (tpppc2116s000) Utilice esta sesión para mantener la previsión de costos para la combinación del proyecto y la fecha de registro para diferentes códigos de artículo. Estos valores se usan para calcular importes de previsión en consultas de control y sesiones de listado. Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Fecha de registro La fecha de la variación de costo prevista. Elemento El código de elemento. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Actividad El código que identifica la actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Artículo El código del artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo El componente de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad prevista Cantidad en que se basa la variación de costo prevista. Unidad La unidad de medida en que se expresa la cantidad. Precio de costo El código de divisa. Precio de costo Precio de costo por unidad. Si se cambia el valor de este campo, ERP LN vuelve a calcular el valor del campo Importe de costo. Importe de costo Importe de la previsión de costos. Importe de costo La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Importe de costo El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Costos adicionales estimados El importe que especifique aquí son los costos adicionales estimados además del presupuesto actual. Nota Si el método de previsión anticipado no es ETC, este campo muestra un cero y no se puede usar ETC. Estimación para finalizar El costo adicional previsto necesario para llevar a término una actividad o proyecto. Nota Si el método de previsión anticipada no es ETC o EAC, este campo muestra un cero y no se puede usar ETC. Estimación al finalizar El valor del costo de estimación al finalizar se usa para determinar cuál será el costo al final de un proyecto. Nota Si el método de previsión anticipado no es ETC o EAC, este campo muestra cero y no se puede usar EAC. Presupuesto El importe total del presupuesto. Ejecutado El importe ejecutado. Progreso físico El porcentaje de progreso. Real El importe real gastado. Variación El importe de resultado de un proyecto. Variación prevista El importe de resultado previsto del proyecto. Leer precio de costo Lee los datos de precio de costo predeterminado del artículo. Listar previsión de costos por objeto de costo Inicia la sesión Listar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2416m000) para listar la previsión del resultado final. |