| # Método de porcentaje de finalización Seleccione este método para reconocer los ingresos en función del porcentaje de terminación de un proyecto/ampliación. El reconocimiento de los ingresos con referencia al progreso de terminación de un contrato se conoce a menudo como el porcentaje del método de finalización. Los ingresos del contrato se reconocen como ingresos en el informe de ingresos de los períodos contables en los que se realiza el trabajo. Cuándo utilizar este método Este método se utiliza para proyectos que tienen el tipo de contrato establecido en Precio fijo y para proyectos que no tienen entregables de hardware. Ejemplo: proyectos de ingeniería y desarrollo. Cálculo de los ingresos reconocidos Ingreso reconocido = Porcentaje de terminación x Importe de contrato El importe de contrato es la suma de los importes secundarios por parte de los partners. Puede especificar manualmente el porcentaje de finalización o hacer clic en Porcentaje terminado para obtener el valor calculado. ERP calcula el porcentaje utilizando la fórmula siguiente: Porcentaje de terminación = Costos (incurridos)/Costo de estimación al finalizar. Nota: para las ampliaciones, el porcentaje de terminación se tiene que especificar manualmente, ya que no se ha definido EAC para una ampliación. Niveles a los que se puede reconocer: Proyecto Ampliación Restricciones El método de previsión en la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000) está establecido en Estimación para finalizar/Estimación al finalizar. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) se debe ejecutar para recuperar el último costo acumulado (para el proyecto y la ampliación) en función de lo cual se determina el porcentaje terminado. Temas relacionados Reconocimiento de ingresos (RR) y costo de mercancías vendidas (COGS) |