| # Utilizar la programación de necesidades y planificación Hay dos partes del módulo Necesidades de proyecto dedicadas a programación de proyectos: La planificación de proyectos permite mantener las estructuras de actividad, el análisis financiero, los datos generales de planificación y los vínculos con los paquetes de programación externos. Necesidades de proyecto permite generar órdenes planificadas para material, equipamiento y subcontratación mediante datos suministrados desde el módulo Planificación de proyectos y desde la planificación de proyectos. Paquetes de programación externos (ESP). Proyecto puede usar también un paquete de programación externo (por ejemplo, Microsoft Project) para determinar información de programación para actividades, hitos de presupuesto, elementos OBS y líneas de referencia. El vínculo al paquete de programación externo (ESP) en el campo Vínculo de programación se debe establecer en Crear vínculo para las actividades en la sesión Actividades (tppss2500m000). (Consulte también la sesión Presupuesto de actividad (mano de obra) (tpptc2111s000).) Para el objeto de costo estándar, se debe seleccionar la casilla de verificación Usado en programación. La divisa ESP que se define en la sesión Parámetros de PSS (tppss0100s000) se utilizará en ESP. Los paquetes de programación externos no admiten multidivisa. Si la tarifa de costo de un objeto de costo definido en ERP LN se encuentra en una divisa distinta a la divisa ESP, el tipo de cambio de la divisa se calcula con el tipo de cambio de la definición del proyecto. En la sesión Parámetros de CCP (tcccp0100m000), puede especificar una longitud máxima de código de calendario de 59 para el ESP. La fecha de inicio predeterminada es la fecha en la que se inicia el calendario ESP. La unidad de tiempo ESP definida en la sesión Parámetros de PSS (tppss0100s000) será la unidad para las líneas de presupuesto en la integración, como mano de obra, equipamiento y subcontratación. La sesión Parámetros de PSS (tppss0100s000) permite establecer parámetros relacionados con ambas partes del módulo Necesidades de proyecto. Parámetros de planificación de proyecto Estos parámetros cubren el plan de proyecto predeterminado y los detalles relacionados con el paquete de programación externo (incluidos la divisa, la unidad de tiempo y los detalles de las longitudes de código). Planificación planificación de proyecto proporciona la funcionalidad para presupuestos dependientes del tiempo, ingresos y costos de un proyecto. Cubre el mantenimiento de los datos de planificación, definición de la estructura de actividad y la realización de un análisis financiero. Necesidades de proyecto incorpora sesiones de programación que usan datos de planificación económica derivados para presentar información analítica sobre la liquidez y medición de rendimiento. Use la sesión Consultar análisis financiero (tppss0701m000) para comparar costos presupuestados, costos reales e ingresos del presupuesto de actividad. Utilice la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (tppss0702m000) para consultar un gráfico de medición de rendimiento que usa información generada en la sesión Actividad de medición de rendimiento (tpppc5540m000) y el presupuesto decalado en el tiempo. Nota Puede mantener más de un plan para un proyecto, por ejemplo, para simular diferentes escenarios de proyecto. Parámetros de planificación de necesidades de proyecto Estos parámetros cubren los grupos de números y la serie predeterminados usados por las órdenes de almacenaje y las órdenes de compra. También puede decidir si necesita realizar comprobaciones de stock predeterminadas para entregas de almacén. Necesidades La programación de necesidades permite generar y mantener órdenes planificadas para material, equipamiento y subcontratación durante un proyecto. Estas recomendaciones se basan en los datos de control de elemento o de actividad del módulo Planificación de proyectos (en función del control de proyecto del tipo de presupuesto) y los datos de planificación almacenados en la línea de presupuesto de actividad de la parte del módulo de planificación del Necesidades de proyecto. Cree las órdenes planificadas de compra o las órdenes planificadas de almacenaje en la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000). Después de confirmar esas órdenes, puede transferir: Órdenes de compra planificadas a Control de compras (como una orden de compra, una solicitud de oferta o una programación de compras). Órdenes de almacenaje planificadas a Almacenaje (como una orden de transferencia). ERP LN también registra las transacciones planificadas en la sesión Saldo de línea de orden (tppss6500m000) y las transacciones de entrega en la sesión Líneas de orden entregadas (tppss6550m000). Mensajes de reprogramación: La planificación de necesidades de proyecto incluye también la generación de mensajes de reprogramación. Estos mensajes aparecen cuando cambia el presupuesto o la sincronización y la cantidad de una orden. Datos de control: Genere órdenes mediante una ejecución de planificación de necesidades de proyecto a partir de los datos de control. Los datos se basan en el presupuesto efectivo. Los datos de control se definen en el módulo Planificación de proyectos. Si selecciona varios proyectos, se crea un presupuesto de control para cada proyecto. Nota La generación de órdenes recibe el nombre de planificación de necesidades de proyecto (PRP). Las órdenes de compra y las órdenes de almacenaje se denominan colectivamente órdenes PRP. Temas relacionados Utilizar un paquete de programación externo Utilizar mensajes de reprogramación |