| # Progreso físico por actividad/mano de obra (tpppc1541m000) Utilice esta sesión para enumerar el progreso para la combinación de los objetos de costo de actividad y de mano de obra. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso Utilizar el registro de progreso Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus actual del proyecto. Fecha La fecha para la que se generará la previsión. Nivel de registros programados Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Mano de obra se registra por objeto de costo o por código de control. Actividad El código de actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Mano de obra El código de mano de obra. Temas relacionados mano de obra Mano de obra La descripción o nombre del código. Cantidad de presupuesto La cantidad presupuestada total que aparece en los datos de control. Terminado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se supone que la fabricación del elemento seleccionado ha terminado. De lo contrario, todavía puede especificar un progreso. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado no está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si ha seleccionado la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación de proyectos presupuestó 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. Progreso físico [cantidad] Progreso del objeto de costo o código de control seleccionado, expresado como cantidad o tiempo. Listar progreso físico por actividad/objeto de costo Inicia la sesión Listar progreso físico por actividad/objeto de costo (tpppc1422m000), que lista los detalles de progreso de las actividades de un proyecto. Listar formulario de progreso físico de actividad Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico de actividad (tpppc1460m000), que lista un formulario que muestra detalles del progreso de las actividades. Listar form. progreso físico por actividad/objeto costo Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico por actividad/objeto de costo (tpppc1423m000), que lista un formulario que muestra detalles de una combinación de actividad y objeto de costo. Listar formulario de progreso físico por actividad Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico por actividad (tpppc1429m000), que lista un formulario que muestra detalles del progreso de la historia de las actividades. |