| # Control por proyecto/elemento/mano de obra (tpppc4524m000) Utilice esta sesión para controlar los proyectos que se ejecutan. El control de costo real se agrega en el nivel de código de control de proyecto/elemento/mano de obra. Se trata de una de un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Temas relacionados Utilizar consultas de control y listados Cómo ERP LN calcula el Proyecto El código que identifica el proyecto. Período actual El año del período de control de costo real. / El período para el control de costo real Elemento El elemento utilizado. Generado La fecha en que se creó el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo. Divisa La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto si trabaja con un sistema de divisas dependiente o independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R>. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias. Divisa La divisa. Código de control de mano de obra El código de control se utiliza para el nivel más detallado del control de costo. Presupuesto total El importe presupuestado mostrado en los datos de control. Valor obtenido acumulado Los costos permitidos al final del período actual. Acumulado real Los costos reales contabilizados en la historia para el período actual. Variación de acumulado No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Valor obtenido período costo Los costos en los que puede incurrirse en el período actual. Costo real de período Los costos reales contabilizados en la historia para el período actual. Cantidad de presupuesto El número de horas totales presupuestadas mostrado en los datos de control. Valor obtenido acumulado El número de horas permitido al final del período actual. Acumulado real El número total de horas de transacciones de costo contabilizadas en la historia para todos los períodos hasta el actual. Valor obtenido período costo El número de horas que pueden imputarse en el período actual. Costo real de período El número total de horas para las transacciones contabilizadas en la historia para el período actual. Previsión de costos El costo previsto. Cantidad prevista El número adicional de horas previsto para el final del proyecto, anticipado para el final del período actual. |