| # Agregar capacidad estimada a proyecto (tipcs4201m000) Utilice esta sesión para agregar las necesidades de capacidad de cada proyecto según la ingeniería detallada del proyecto para determinar las necesidades de capacidad acumulada por actividad. Según el valor del campo Capacidad crítica para planificación en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000), se utiliza Capacidad de mano de obra o Capacidad de máquina para calcular la capacidad acumulada. Puede vincular actividades a las operaciones personalizadas durante el proceso de acumulación. El procedimiento es el siguiente: Si el código de actividad en la sesión Actividades (tipcs4101m000) no se ha completado, o si ha indicado que el código puede sobrescribirse, ERP LN primero busca una actividad cuya tarea Y cuyo centro de trabajo coincidan con la tarea y el centro de trabajo de la operación personalizada. Si este código de actividad no está presente, ERP LN busca una actividad cuya tarea o cuyo centro de trabajo coincida con la tarea o centro de trabajo de la operación personalizada. Si este código de actividad no está presente, ERP LN busca una actividad cuyo centro de trabajo principal coincida con el de la operación personalizada. Finalmente, ERP LN notifica si la operación personalizada no puede vincularse a una actividad. Temas relacionados Planificación de actividades Usar los campos De y A Proyecto Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación. Vincular operaciones a actividades Si esta casilla de verificación está seleccionada, las operaciones personalizadas se vinculan automáticamente a una actividad de la planificación de actividades. El procedimiento es el siguiente: Si el código de actividad en la sesión Actividades (tipcs4101m000) no se ha completado, o si ha indicado que el código puede sobrescribirse, ERP LN primero busca una actividad cuya tarea Y cuyo centro de trabajo coincidan con la tarea y el centro de trabajo de la operación personalizada. Si este código de actividad no está presente, ERP LN busca una actividad cuya tarea o cuyo centro de trabajo coincida con la tarea o centro de trabajo de la operación personalizada. Si este código de actividad no está presente, ERP LN busca una actividad cuyo centro de trabajo principal coincida con el de la operación personalizada. Finalmente, ERP LN notifica si la operación personalizada no puede vincularse a una actividad. Sobrescribir código de actividad Si esta casilla de verificación está seleccionada, las operaciones personalizadas que ya se han vinculado a una actividad vuelven a vincularse a una actividad de la planificación de actividades. Continuar Ejecuta el proceso que ha establecido en esta sesión. |