| # Control por proyecto/mano de obra (tpppc4514m000) Utilice esta sesión para controlar los proyectos que se ejecutan. El control de costo real se agrega en el nivel de código de control de proyecto/mano de obra. Se trata de una de un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Temas relacionados Utilizar consultas de control y listados Cómo ERP LN calcula el Proyecto El código que identifica el proyecto. Período actual El año del período de control de costo real. / El período para el control de costo real. Divisa La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto si trabaja con un sistema de divisas dependiente o independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R> . Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias. Divisa La divisa o la descripción de la divisa. Generado La fecha en la que se crea el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo. Código de control de mano de obra El código de control. Presupuesto total El importe presupuestado, que se muestra en los datos de control. Valor obtenido acumulado Los costos ejecutados al final del período actual. Acumulado real Los costos reales contabilizados en la historia para el período actual. Variación de acumulado El importe acumulado del resultado. Costo real de período Los costos reales contabilizados en la historia para el período actual. Variación de costo de período El importe del resultado para el período de costo. Cantidad de presupuesto El número total de horas presupuestadas, que aparece en los datos de control. Valor obtenido acumulado El número de horas permitidas al final del período actual. Nota Para el cálculo, consulte: Cómo ERP LN calcula el. Acumulado real El número total de horas para las transacciones de costo contabilizadas en la historia para todos los períodos hasta el actual. Variación de acumulado El importe acumulado del resultado. Valor obtenido período costo El número de horas que pueden imputarse en el período actual. Costo real de período El número total de horas para las transacciones contabilizadas en la historia para el período actual. Variación de costo de período El importe del resultado para el período de costo. Previsión de costos La previsión de costos adicionales correspondiente al final del proyecto que se anticipan al final del período actual. Variación al finalizar El resultado final previsto. Cantidad prevista El número adicional de horas previsto para el final del proyecto, anticipado para el final del período actual. Variación al finalizar El resultado final previsto. |