| # Utilizar facturación de costos totales más porcentaje fijo Puede mantener y controlar la facturación de los proyectos de costos totales más porcentaje fijo y de las ampliaciones en Proyecto. Los importes de facturación se basan en los costos reales más un aumento de precio del proyecto. ERP LN recopila los importes de facturación y las cantidades a partir de los trabajos de costo total más porcentaje fijo; no hay ningún precio fijo de contrato ni ningún plazo. Puede lanzar la factura de un partner a medida que se generan los costos reales. El procedimiento Comience en la sesión Proyectos (tppdm6500m000). Los campos Tipo de acuerdo y Tipo de factura deben tener ambos el valor Costos totales más porcentaje fijo. Asigne los códigos de ingresos en la sesión Asignar a códigos de ingresos (tppin0810m000). Registre los costos reales en la sesión Costos (tpppc2811m000). Dispone de las siguientes opciones: Por elemento/ actividad Por tipo de costo Por código de control Por objeto de costo: Si define un elemento con la sesión Elemento (tpptc1100s000) o una actividad con la sesión Actividades (tppss2100s000), utilice la casilla de verificación Control de costo para indicar si desea registrar costos de proyecto para el elemento o actividad. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Proyecto acumula los costos de elemento en el elemento padre. Confirme los costos en la sesión Aprobar costos (tpppc4811m000). Procese las transacciones en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). En esta sesión, se procesan los costos confirmados para la historia de proyectos y Finanzas. Establezca las transacciones en Pendiente de facturación con la sesión Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin4810m000). Procese las transacciones para Facturación de ventas en la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). En SLI, puede efectuar las tareas siguientes: Confirmar facturas futuras. Comprobar cabeceras de factura. Componer, listar y contabilizar en el módulo Contabilidad clientes. De forma paralela a la transferencia, los ingresos relacionados se envían a Progreso de proyectos para el proceso de las transacciones. Temas relacionados Utilizar facturación Lanzar transacciones de costos totales más porcentaje fijo |