| # Generar planificación de mantenimiento Utilice la sesión Generar plan de mantenimiento (tsspc2200m000) para generar la planificación de mantenimiento. Puede planificar las actividades de mantenimiento para el grupo y el artículo seriado que la organización de servicio gestiona. Puede programar y consultar las actividades en la sesión Actividades planificadas (tsspc2100m000). La planificación de mantenimiento proporciona las actividades de mantenimiento que deben ejecutar a largo plazo. La planificación operativa de las actividades de mantenimiento se basa en la planificación de orden de servicio. Todas las actividades operativas (de servicio) se ejecutan mediante órdenes de servicio. Los conceptos de mantenimiento se copian en las actividades planificadas. Cómo generar la planificación de mantenimiento Fase 1. Contrato de servicio Si hay un contrato de servicio activo para el grupo, la planificación no se genera para ese grupo. Fase 2. Artículos seriados Seleccione todos los artículos seriados superiores que estén activos en el período De fecha y A fecha especificado. Si De fecha es anterior a la fecha de inicio del artículo seriado superior, De fecha será la fecha de inicio. Si la fecha de finalización del artículo seriado superior es posterior a A fecha, A fecha será la fecha de finalización. Fase 3. Actividades planificadas Las actividades planificadas se generan para los artículos seriados que son válidos entre estas dos fechas. ERP LN también genera las actividades planificadas para los artículos seriados hijo relacionados con el artículo seriado superior. Los artículos seriados hijo también deben ser válidos. Fase 4. Clase utiliz. La clase de utilización que debe emplear al generar actividades planificadas se selecciona en el orden siguiente: La clase de utilización del artículo seriado La clase de utilización del primer artículo seriado padre La clase de utilización del grupo La clase de utilización Fase 5. Actividades previstas ERP LN comprueba primero si hay alguna actividad prevista para el artículo del artículo seriado en la sesión Concepto de mantenimiento - Actividades previstas (tsspc1125m000). Si existen, los artículos seriados hijo de este artículo seriado ya no se vuelven a recorrer y las predicciones se copian en las actividades planificadas. Fase 6. Actividades de referencia Si no hay actividades previstas, ERP LN comprueba si hay actividades de referencia vinculadas al artículo en la sesión Conceptos de mantenimiento - Artículo (tsspc1120m000). Si las hay, las actividades de referencia se utilizan para generar las actividades planificadas. Fase 7. Ciclo de mantenimiento La planificación de mantenimiento se puede realizar de tres formas distintas, en función del inicio del ciclo de mantenimiento: Fecha de inicio de artículo seriado: la fecha de inicio del ciclo de mantenimiento es igual a la fecha de inicio del artículo seriado. De tiempo en rango de selección: el ciclo de mantenimiento empieza en la fecha del campo De fecha en la que se generarán las actividades planificadas. 1 de enero: el ciclo de mantenimiento empieza el día 1 de enero. Los movimientos relativos se transfieren a las fechas reales en función del valor del campo Ciclo de mantenimiento de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Después de recibir la fecha de inicio, la primera fecha laborable recibe la fecha planificada de inicio real. La duración de actividad se añade a esta fecha para determinar la fecha de finalización. Si la actividad se deriva de una predicción y la predicción tiene el artículo hijo especificado, el correspondiente artículo seriado se encontrará recorriendo el árbol que está debajo de él. Si existe más de un artículo seriado derivado del mismo artículo, se ignorará la predicción. Para encontrar la primera fecha laborable y el plan proactivo, la ruta de acceso de búsqueda de calendario es: El calendario del artículo seriado. El calendario del departamento de servicio que está vinculado al grupo. Primera fecha de inicio =
Para cada actividad planificada que se genera, las líneas de necesidad se copian de la sesión Actividad de referencia - Necesidades de recursos (tsacm2120m000) a una de las sesiones siguientes: Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) Actividad planificada - Necesidades de mano de obra (tsspc2111m000) Actividad planificada - Otras necesidades (tsspc2112m000) Listado de proceso: lista de actividades planificadas generadas. Listado de errores: lista de errores. Valores predeterminados: La fecha De fecha es la fecha actual. La fecha del campo A fecha es la fecha actual + 1 año. |