| # Datos relacionados con métodos de valor obtenido (tpptc5511m000) Utilice esta sesión para consultar los métodos de valor obtenido de la actividad que se usan en el presupuesto decalado en el tiempo para la versión actual. Puede mantener métodos de valor obtenido con las sesiones siguientes: Datos relativos a porcentaje de inicio/finalización EV (tpptc5112s000) Datos relativos a porcentaje máximo de EV (tpptc5113s000) Datos relativos a hitos EV (tpptc5111s000) Nota Debido a que se trabaja con una estructura obtenida de las versiones, los datos que pertenecen a una versión pueden provenir de una versión anterior (la más reciente). Temas relacionados Utilizar datos relativos al valor obtenido Utilizar un método de valor obtenido Generar costos presupuestados de trabajo programado Descripción El estatus del proyecto. Versión actual La versión actual del presupuesto. Es la versión para la que puede mantener los importes presupuestados de la actividad. Para cambiar la versión actual, use el comando Cambiar versión actual en el menú adecuado. Versión actual El estatus de la versión. Actividad HCtpGLActivity.tp Versión La versión en la que se almacena el registro con los datos del método de valor obtenido de la actividad. Este registro también es válido para la versión actual. Si el campo Versión para una actividad mostrada no tiene ningún valor, la actividad no tiene datos de método de valor obtenido. Método de valor obtenido El concepto de valor obtenido para la actividad. Usado como nodo hoja El método de valor obtenido se calcula para los nodos de hoja de nivel inferior; es decir, sólo se utilizan los importes de los nodos de la estructura para valor obtenido (EV). |