| # Presupuesto de actividad (tpptc2600m000) Utilice esta sesión para ver los totales por proyecto, tipo de costo y número total de horas, según el análisis de costos de presupuesto. Use las fichas para ver y mantener los detalles de cada tipo de costo. En el menú adecuado, use el comando Generar análisis de costos de presupuesto para actualizar los importes totales. Proyecto proyecto. Proyecto Estatus de proyecto Plan Especifica la estructura de la actividad, así como la programación y las fechas de inicio y finalización. Puede mantener planes alternativos para un único proyecto. El plan activo es el que se utiliza en realidad para efectuar un seguimiento del progreso. Actividad La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. ERP LN diferencia los siguientes tipos de actividad: Elemento WBS Cuenta de costos de proyecto Paquete de trabajo Paquete de planificación Hito Actividad Estatus de presupuesto de un elemento o actividad. ERP LN diferencia los estatus siguientes: Libre: puede especificar y cambiar líneas de presupuesto. Real: puede cambiar los datos y líneas de presupuesto. Además, puede generar los datos de control en el módulo Progreso de proyectos. Puede registrar la historia de presupuesto efectivo. Final: no puede cambiar los datos de presupuesto sin utilizar correcciones presupuestarias. Estatus de permiso de trabajo Un procedimiento formal de permiso para empezar el trabajo en una actividad determinada. El proceso ayuda a garantizar que se efectúa el trabajo autorizado en el momento y en la secuencia adecuados. El estatus de permiso de trabajo puede tener los siguientes valores: Libre No hay permiso para ejecutar el trabajo. Lanzado Hay permiso para ejecutar el trabajo. Este estatus sólo ser permite para actividades que forman parte de un plan principal y para elementos que forman parte de la estructura principal. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Retenido El trabajo se está ejecutando y se debe suspender por algún tipo de restricción. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Terminado El trabajo se ha ejecutado. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Cerrado El trabajo se ha terminado y se han cerrado todos los asientos contables relacionados. No se puede cambiar ni la actividad/elemento padre ni el tipo de actividad. Versión de análisis de costos Un análisis del presupuesto ascendente. Puede ejecutar varios análisis de costos para el mismo presupuesto. Cada presupuesto se almacena con un código de proyecto y un código de análisis de costos de presupuesto combinado, de forma que pueda comparar los presupuestos. Importe de costo Material El importe total del material. Divisa La divisa en la que se expresan los importes totales del saldo. Equipamiento El importe total del equipamiento. Subcontratación El importe total de la subcontratación. Costos varios El importe total de los costos varios. Mano de obra El importe total de los costos de mano de obra. Número de horas de mano de obra El número total de horas de mano de obra. Recargo El importe total del recargo. |