| # Controlar fechas planificadas de inicio/finalización de orden de servicio (actividad) SRP global y las opciones de edición del tablero gráfico de planificación controlan estas fechas. La replanificación se puede efectuar del modo siguiente: Transfiera la orden de servicio al tablero gráfico de planificación. Modifique la fecha planificada de inicio o finalización de la orden de servicio en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Si ejecuta SRP global, seleccione la casilla de verificación Replanificar en la sesión Ejecutar planificación global de recursos de servicio (tssoc2260m000). Para la modificación de la fecha planificada de inicio de una orden de servicio se aplican las restricciones siguientes: La orden de servicio se puede desplazar entre los límites de la fecha planificada de inicio y las últimas fechas de finalización. No se puede planificar la fecha de inicio antes de la fecha actual. Si se cambia la fecha de inicio planificada de una actividad de orden de servicio, la fecha de finalización planificada se determina en función de la duración de la actividad de la orden de servicio y mediante la comprobación de los datos del calendario. Si se cambia la fecha de inicio de una actividad, ERP LN comprobará si se deben cambiar las fechas planificadas de inicio y de finalización de la orden de servicio. La fecha planificada de inicio de la orden de servicio es la primera fecha planificada de inicio de la actividad de orden de servicio relativa a la orden de servicio. La fecha planificada de finalización de la orden de servicio es la última fecha planificada de finalización de la actividad de orden de servicio relativa a la orden de servicio. Nota Puede replanificar la orden de servicio si el estatus es Libre, Planificado o Lanzado. Si se cambia la fecha de inicio de una orden de servicio existente, ERP LN recalcula las fechas planificadas de inicio y de finalización de todas las actividades relacionadas. Temas relacionados Usar calendarios en servicio |