| # Orden de compra PRP planificada (subcontratación) (tppss6112s000) Utilice esta sesión para mantener órdenes de compra PRP planificadas para subcontratación. Haga clic en Obtener fecha planificada para calcular la fecha de entrega a partir de la fecha planificada de orden más el plazo de entrega. Haga clic en el botón Obtener fecha inicial si desea restablecer las fechas de la orden. Nota La fecha planificada de la orden y la fecha planificada de entrega se establecen, inicialmente, en función del presupuesto de control y del plazo de entrega. La fecha planificada de entrega se determina de la siguiente forma: Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, la fecha planificada de entrega se genera a partir de la línea de presupuesto de actividad. Si el presupuesto de control es del tipo Elemento, la fecha planificada de entrega se genera a partir del elemento. Si una ampliación origina la necesidad y la fecha de ampliación es posterior, la fecha de la ampliación se convierte en la fecha planificada de entrega. Si no se halla una fecha de inicio, se usa la fecha planificada de entrega del proyecto. Si una fecha planificada de orden generada es en el pasado, se cambia a la fecha actual. Este cambio también desplazará la fecha planificada de entrega. Proyecto El código que identifica el proyecto de forma exclusiva. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto actual. El estatus debe ser Libre o Activo para todas las órdenes PRP de esta sesión. Orden/conjunto El código que identifica de forma exclusiva la orden de compra de equipamiento PRP planificada. Si crea una nueva orden, este campo muestra la serie de órdenes elegida. Si guarda la orden PRP, el primer número libre de la serie se asigna automáticamente. Orden/conjunto Si se transfiere la orden de compra PRP planificada, esta descripción de la serie se usa para crear el número de la orden de compra. Subcontratación El código que identifica el artículo de subcontratación de forma exclusiva. Tipo de referencia El tipo de referencia de la orden de compra PRP planificada. Cantidad La cantidad pedida. Cantidad La unidad de medida en que se expresa la cantidad. Estatus de orden El estatus de la orden actual. Muestra hasta qué punto se ha procesado la orden. Cantidad de tiempo El número de unidades de tiempo para las que se pide la subcontratación. Cantidad de tiempo La unidad de medida en que se expresa la cantidad de tiempo. Elemento El código que identifica de forma exclusiva el elemento al que pertenece el objeto de costo de esta orden. Actividad El código que identifica de forma exclusiva la actividad a la que pertenece el objeto de costo de esta orden. Ampliación El código que identifica de forma exclusiva la ampliación del contrato a la que pertenece el objeto de costo de esta orden. Componente de costo El código que identifica de forma exclusiva el componente de costo del objeto de costo de esta orden. Texto de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fecha planificada de orden La fecha y hora planificadas para pedir la compra. Haga clic en Determinar fecha de orden para calcular la fecha planificada de orden obtenida a partir de la fecha planificada de entrega menos los plazos de entrega de la orden definidos en Gestión de Órdenes. Fecha de inicio La fecha y hora en que el subcontratista debe iniciar el trabajo. Fecha de finalización La fecha y hora en que el subcontratista ha planificado terminar el trabajo. Fecha de transacción La hora y fecha de transacción de la orden planificada de compra. Partner proveedor El código que identifica de manera exclusiva el partner proveedor. Si este campo está vacío y transfiere la orden de compra PRP, ERP LN crea una solicitud de oferta (en lugar de una orden de compra). Partner proveedor El nombre del partner proveedor. Partner expedidor El código que identifica de manera exclusiva el partner expedidor. Partner expedidor El nombre del partner expedidor. Comprador El código que identifica de manera exclusiva el comprador. El comprador es un empleado de la organización. Nota Infor ERP LN toma como predeterminado el valor cuando se generan las órdenes PRP planificadas, usando la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000). Nombre El nombre del comprador. Departamento de compras El código que identifica de forma exclusiva el departamento de compras que compra materiales de acuerdo con las órdenes de compra PRP transferidas. Tipo de compra El tipo de compra predeterminada. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío. Temas relacionados Cuentas de control Seleccionar el tipo de compra para órdenes de compra PRP planificadas Descripción La descripción o nombre del código. Contrato de compra El contrato de compra (definido en Gestión de Órdenes) según el cual se compra el artículo. Los contratos de compra sólo se aplican a objetos de costo estándar. ERP LN crea la relación entre los contratos de compra y un proyecto en la sesión Proyecto - Contratos de artículo (tppdm6520m000) o en la sesión Proyecto - Contratos de grupo de precios (tppdm6521m000). Línea de contrato El número de posición del contrato de compra relacionado con la orden planificada de compra. Precio de compra La divisa del precio de compra de la orden de compra planificada. Precio de compra Haga clic en el botón Calcular precio para calcular el precio de compra. El precio se determina mediante la información del módulo Fijación de precios en Gestión de Órdenes. Si la divisa coincide, se pueden recuperar precios desde las matrices de precio. Si no hay precios disponibles en las matrices, ERP LN busca en los contratos y, después, en el precio del objeto de costo. Descuento El descuento que se concede para la orden planificada de compra. Importe El precio total de la orden de compra planificada. Determinar fecha de orden Calcula la fecha planificada de orden a partir de la fecha planificada de entrega menos los plazos de entrega de la orden definidos en Gestión de Órdenes. Calcular precio de compra Calcula el precio de compra. |