| # Ruta crítica La ruta crítica es la ruta óptima que se extiende a partir del momento en que puede iniciarse la primera actividad hasta la finalización de la última actividad. ERP LN tendrá en cuenta la propia actividad y las relaciones mutuas que se establezcan entre las actividades y los tiempos inactivos existentes. En realidad, una actividad pertenece a la ruta crítica si el campo Margen total y el campo Margen libre de la sesión Actividades (tipcs4101m000) tienen el valor cero. Para visualizar la ruta crítica en el tablero de planificación, se debe seleccionar la casilla de verificación Ruta crítica en la sesión Grupos de tableros de planificación (tccom5500m000) y especificar el color haciendo clic en Color en la lista Ruta crítica. Si se modifican los datos de tablero de planificación, la ruta crítica puede cambiar. Si desea visualizar esto, debe regenerar la planificación de actividades mediante la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000). |