| # Progreso físico por elemento/mano de obra (tpppc1122s000) Utilice esta sesión para mantener el progreso para la combinación de elemento y el objeto de costo mano de obra. Temas relacionados Utilizar progreso Utilizar proceso de progreso Utilizar resultado de progreso Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Proyecto El estatus actual del proyecto. Fecha Se especifica la fecha de progreso para ese proyecto en particular y su elemento o actividad. Elemento El código que identifica el elemento. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Mano de obra El código de mano de obra. Si el campo Progreso físico de mano de obra de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Objeto de costo, puede seleccionar un objeto de costo presupuestado. Si el campo se ha establecido en Código de control, puede seleccionar el código de control de un objeto de costo presupuestado. Temas relacionados mano de obra Descripción La descripción o nombre del código. Progreso físico de mano de obra Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Mano de obra se registra por objeto de costo o por código de control. Cantidad de presupuesto La cantidad presupuestada para la mano de obra. Unidad La unidad definida para la línea de presupuesto del tipo de costo. Terminado Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación de proyectos ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia comparada con el presupuesto si: Se ha seleccionado la casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se ha establecido en Cantidades para liquidar. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si ha seleccionado la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación de proyectos presupuestó 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. Progreso físico [cantidad] Progreso del objeto de costo o código de control seleccionado, expresado como cantidad o tiempo. |