| # Medición de rendimiento OBS/tipo de costo (tpppc5561m000) Use esta sesión para enumerar datos de medición de rendimiento para un proyecto en el nivel de OBS/tipo de costo. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Mantener registros en una sesión de resumen o de mantenimiento Temas relacionados Registrar la previsión de costos Proyecto El código de proyecto. Generar código Los códigos generados almacenan información sobre la generación de datos de medición de rendimiento. Elemento OBS El elemento de la estructura de desglose de organización (OBS) a la que pertenecen los datos. Divisa La divisa que se muestra es una de las divisas propias. En la medición de rendimiento, la matriz de divisas puede incluir cuatro. Si utiliza un sistema de divisa independiente, puede rotar entre cuatro divisas. En una situación de dependencia, puede rotar entre el proyecto y las divisas propias. Temas relacionados Sistemas de divisa Divisa La divisa. Temas relacionados Sistemas de divisa Tipo de costo Forma de clasificar los objetos de costo y códigos de control según la naturaleza de los costos que representan. ERP LN Proyecto diferencia cinco tipos de costo: Materiales Mano de obra Equipamiento Subcontratación Costos varios Período de control de costo El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha de entrada del período de control de costo. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Período de control de costo = Período fiscal en la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), el valor predeterminado para este campo es el ejercicio fiscal actual. Período de control de costo El período de costo. Trabajo programado El importe de período del trabajo programado. Valor obtenido El importe de período del trabajo ejecutado. Reales El importe de período del trabajo real. Variación de programación La diferencia entre el presupuesto y el valor obtenido. Variación de costo La diferencia entre el valor obtenido y los costos reales. La variación de costo se calcula del siguiente modo: Ejecutado - Reales Reales El importe de período del trabajo real. Variación de costo La diferencia entre el valor obtenido y los costos reales. La variación de costo se calcula del siguiente modo: Ejecutado - Reales Trabajo programado El importe de período del trabajo programado. Valor obtenido El importe de período del trabajo ejecutado. Reales El importe de período del trabajo real. Variación de programación La diferencia entre el presupuesto y el valor obtenido. Variación de costo La diferencia entre el valor obtenido y los costos reales. La variación de costo se calcula del siguiente modo: Ejecutado - Reales Reales El importe de período del trabajo real. Variación de costo La diferencia entre el valor obtenido y los costos reales. La variación de costo se calcula del siguiente modo: Ejecutado - Reales Estimación al finalizar El importe de estimación al finalizar. |