| # Planificación/Lanzamiento de orden de trabajo (tswcs3200m000) Utilice esta sesión para planificar o lanzar órdenes de trabajo y sus actividades de orden de trabajo relacionadas. Las órdenes de trabajo se planifican cuando: La orden de trabajo se acepta en la carga de trabajo de una planta o taller. Se planifican las actividades de orden de trabajo para la orden de trabajo. Se asignan los recursos necesarios a la orden de trabajo (actividad). Se puede lanzar: La orden de trabajo. La primera actividad de orden de trabajo. Una vez lanzada, ejecutada y terminada la primera actividad, se puede lanzar la siguiente actividad secuencialmente. Todas las actividades de orden de trabajo. Se pueden lanzar todas las líneas de actividad en un lote. Si se implementa el control de compromiso, se necesitará un compromiso de Almacenaje para las líneas de necesidades de material en la fase de planificación. El artículo se debe recibir en la planta o en el taller antes de lanzar la orden de trabajo o las actividades de orden de trabajo. Una vez lanzada la orden de trabajo, se deben listar los documentos de planta. Si la orden de trabajo está subcontratada, se deberá crear una orden de compra. Para cada actividad de orden de trabajo se utiliza la correspondiente línea de recursos de subcontratación para crear la línea de orden de compra. Los artículos críticos adicionales se añaden a un texto y al texto de orden de compra. Una orden de trabajo se puede planificar si: El estatus de la orden de trabajo es Libre o Planificado. La orden de trabajo no está subcontratada. La orden de trabajo se puede originar a partir de una orden de venta de mantenimiento. Si la orden de venta de mantenimiento está bloqueada, la orden de trabajo relacionada no se podrá planificar ni lanzar. Si se utiliza el tipo de entrega Mediante compra, se debe crear una orden de compra para cada línea de recursos de material. La fecha de entrega es igual a la primera fecha de inicio. Si ha seleccionado otro tipo de entrega, asigne los materiales a la orden de trabajo. Si se implementa el control de compromiso, se necesitará un compromiso de Almacenaje para las líneas de necesidades de material. También se pueden asignar herramientas y otras necesidades a la orden de trabajo. Para recalcular fechas de planificación, el estatus de la orden de trabajo debe ser Planificado. Se planifican las actividades que están relacionadas con la orden de trabajo. A continuación, se debe comprobar si se ha definido un artículo de subcontratación para todas las actividades. El artículo se puede definir en el módulo Gestión de actividades o en la orden de trabajo. Se puede crear una línea de recursos para cada actividad de orden de trabajo. Puede modificar el precio de costo, que se utiliza cuando la orden se transfiere como un precio de compra al módulo Control de compras. Temas relacionados Usar los campos De y A Orden de trabajo Los campos De y A definen un rango de: órdenes de trabajo que se deben lanzar. Orden de trabajo Los campos De y A definen un rango de: órdenes de trabajo que se deben lanzar. Inicio planificado Los campos De y A definen un rango de: fechas y horas para las que se deben lanzar las órdenes de trabajo. Inicio planificado Los campos De y A definen un rango de: fechas y horas para las que se deben lanzar las órdenes de trabajo. Departamento de servicio Los campos De y A definen un rango de: departamentos de servicio para los que se deben lanzar las órdenes de trabajo. Departamento de servicio Los campos De y A definen un rango de: departamentos de servicio para los que se deben lanzar las órdenes de trabajo. Partner cliente Los campos De y A definen un rango de: partners para los que se deben lanzar las órdenes de trabajo. Partner cliente Los campos De y A definen un rango de: partners para los que se deben lanzar las órdenes de trabajo. Orden de venta de mantenimiento Los campos De y A definen un rango de: órdenes de venta de mantenimiento. Orden de venta de mantenimiento Los campos De y A definen un rango de: órdenes de venta de mantenimiento. Acción Seleccione la acción adecuada: Inicio planificado Usar los campos De y A Nota La fecha planificada de finalización predeterminada es igual a la fecha planificada de inicio más una semana. Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Nota Sólo puede seleccionar un rango de tipos de orden de compra y series de órdenes de compra si se ha seleccionado la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Serie de orden El código de serie que identifica la orden de compra. Nota Sólo puede seleccionar la serie de órdenes de compra para el grupo de números que se define en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Sólo puede seleccionar un rango de tipos de orden de compra y series de órdenes de compra si se ha seleccionado la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Permitir actualización fechas ATP a la primera fecha y hora de inicio El valor de comprobación de ATP se toma de manera predeterminada de la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000). Puede modificar el valor predeterminado. Nota La orden de trabajo sólo se planifica cuando la comprobación de ATP se completa correctamente. Temas relacionados ATP Efecto de la fecha de ATP Bloquear si la comprobación de ATP falla Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la comprobación de ATP falla, la orden de trabajo no se planifica. Nota Debe seleccionar la casilla de verificación Comprobación de ATP para habilitar esta casilla de verificación. Listado de proceso Listado de proceso Listado de errores Listado de errores Listado de información Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor ERP LN muestra el mensaje informativo o de error, que se define en el módulo Infor ERP LN Almacén. Cuando se lanza una orden de trabajo, se generan órdenes de almacenaje en el módulo Infor ERP LN Almacén. Las órdenes de almacenaje pueden procesarse automáticamente. Cuando se procesan órdenes de almacenaje, Infor ERP LN emite mensajes de error o mensajes relacionados con las órdenes de almacenaje procesadas. Estos mensajes se muestran en el listado de información. |