| # Medición de rendimiento mediante gráfico EVM (para página de inicio) (tppss0801m000) Utilice esta sesión para crear un gráfico de las cifras de rendimiento en la sesión Actividad de medición de rendimiento (tpppc5540m000). El gráfico proporciona una perspectiva de los totales por proyecto. Puede ajustar la planificación en función de la variación de programación y la variación de costo. Nota Puede iniciar esta sesión desde la página de inicio del director de proyecto. La página de inicio del director de proyecto sólo se puede ver desde Webtop. Proyecto El código del proyecto. Proyecto La descripción o nombre del código. Períodos El primer año para el que desea mostrar el gráfico. / El primer período para el que desea mostrar el gráfico. / El último año para el que desea mostrar el gráfico. / El último período para el que desea mostrar el gráfico. Generar código El código de la medida de rendimiento generada que desea consultar. Divisa La divisa. Divisa La descripción o nombre del código. Trabajo programado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos presupuestados de trabajo programado. Valor obtenido Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos presupuestados de trabajo realizado. Presupuesto al finalizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra el presupuesto al finalizar (BAC). Estimado al finalizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra la estimación al finalizar (EAC). Nota No se puede mostrar la estimación al finalizar si el método de previsión principal es Costos adicionales estimados. Reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos actuales. Incluir compromisos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los compromisos se incluyen en los costos reales. Ingresos reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los ingresos actuales. Nota Los ingresos reales se registran cuando se transfieren los datos de proyecto en la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Ingresos planificados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los ingresos planificados. Nota Los ingresos planificados se obtienen a partir de anticipos y plazos. Incluir previsión Si esta casilla de verificación está seleccionada, las previsiones se han incluido en los ingresos planificados. Costos de material Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos de material. Costos de subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos de subcontratación. Costos de mano de obra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos salariales. Costos varios Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos varios. Costos de equipamiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestran los costos de equipamiento. |