| # Datos relativos a porcentaje máximo de EV (tpptc5113s000) Utilice esta sesión para mantener los porcentajes máximos de una actividad seleccionada que tiene un método de valor obtenido de Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo. Puede especificar los porcentajes por método o por tipo de costo dentro del método. Debe especificar el proyecto y la versión del presupuesto decalado en el tiempo de la actividad. Temas relacionados Utilizar datos relativos al valor obtenido Utilizar un método de valor obtenido Proyecto El código que identifica exclusivamente el proyecto. Proyecto El estatus del proyecto. Versión actual Puede especificar datos en esta versión para este proyecto. Actividad El código que identifica de manera exclusiva la actividad. Temas relacionados actividad Versión La versión en la que se almacenan los datos de la actividad. Método de valor obtenido El método de valor obtenido pertinente. Porcentaje máximo Los importes de presupuesto se lanzan en proporción al progreso porcentual de la actividad. Si el método de valor obtenido es Porcentaje terminado y cambia el porcentaje máximo de la actividad al 90 por ciento, esto significa que el presupuesto se lanza hasta el 90 por ciento; el 10 por ciento restante sólo se lanza si la actividad está terminada. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad tiene un texto asociado, que se puede consultar haciendo clic en el botón Texto de la barra de herramientas. Porcentaje máximo de material Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de material. Se calcula con el importe de material presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. Porcentaje máximo de mano de obra Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo correspondiente al tipo de costo de mano de obra. Se calcula con el importe de mano de obra presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. Porcentaje máximo de equipamiento Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de equipamiento. Se calcula con el importe de equipamiento presupuestado de la actividad, y son los BCWS máximos que pueden producirse en este tipo de costo durante la actividad. Porcentaje máximo de subcontratación Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de subcontratación presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de subcontratación presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo correspondiente al tipo de costo de subcontratación. Se calcula con el importe de subcontratación presupuestado del elemento de cargo, y son los BCWS máximos que pueden producirse en este tipo de costo durante la actividad. Porcentaje máximo de costos varios Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de costos varios. Se calcula con el importe de costos varios presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. |