| # Cálculo de plazo de entrega de compra Una tarea importante de Planificación Empresarial es calcular y planificar fechas de inicio y de finalización de orden. Una de las fechas que calcula Planificación Empresarial es el plazo de entrega de artículos de compra. Según la situación, Planificación Empresarial usa uno de los tres métodos siguientes para calcular plazos de entrega para órdenes planificadas de compra: Según datos de compra específicos de orden. Según el plazo de entrega calculado. Según el tiempo de suministro. El método que usa ERP LN lo determina el proveedor que selecciona ERP LN para entregar las mercancías pedidas. ERP LN selecciona el proveedor siguiendo la regla de prioridad que se definió en la sesión Estrategia de suministro (cprpd7120m000) y también se basa en las prioridades que se especificaron para el proveedor elegible en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). El campo Horizonte de plazo de entrega (días) de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) determina el método que elige ERP LN para calcular plazos de entrega para órdenes planificadas de compra. La función del horizonte de plazo de entrega es comparable a la del horizonte de plazo de entrega fijo que puede establecer para órdenes planificadas de fabricación. Cálculo de plazo de entrega de compra según datos de compra específicos de orden Si la fecha de finalización está dentro del horizonte de plazo de entrega y ERP LN encuentra un proveedor válido, ERP LN calcula primero la fecha de finalización provisional, que se incluye en la orden de compra enviada al proveedor seleccionado. Éstos son los componentes del plazo de entrega que usa ERP LN para calcular esta fecha y las sesiones de las que recupera esos datos: Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000). Almacén - Artículo (whwmd2510m000). A continuación, ERP LN calcula la fecha de finalización final para la que usa los datos siguientes: Almacén - Artículo (whwmd2510m000). Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Por último, ERP LN calcula la fecha de inicio de orden exacta según los datos específicos del proveedor. Los componentes de plazo de entrega específicos que usa ERP LN y las sesiones en las que se definen son: Tiempo de transporte: ERP LN calcula el tiempo de transporte según la distancia entre la dirección del partner expedidor y la de los partners del almacén receptor, las tablas de distancias y el transportista. Tiempo de suministro de partner: Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Tiempo de proceso interno: Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Cálculo del plazo de entrega de compra según el plazo de entrega calculado Si la fecha de finalización de la orden planificada de compra está fuera del horizonte de plazo de entrega del proveedor, ERP LN calcula la fecha de inicio de la orden según el plazo de entrega calculado, que es el plazo de entrega de compra preliminar del artículo. ERP LN decala el tiempo de entrega calculado desde la fecha de finalización para encontrar la de inicio. El plazo de entrega calculado es la suma de los siguientes componentes de plazo de entrega: Tiempo de proceso interno ( Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)). Tiempo de suministro de partner ( Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)). Tiempo de transporte (según la distancia entre la dirección del partner expedidor y la de los partners del almacén receptor, las tablas de distancias y el transportista). Plazo de seguridad de partner ( Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)). Plazo de entrega de entrada ( Almacén - Artículo (whwmd2510m000)). A continuación, ERP LN calcula la fecha de finalización decalando el plazo de seguridad del partner y el plazo de entrega de entrada a partir de la fecha de necesidad. Esto resulta necesario porque ambos componentes de plazo de entrega deben excluirse de la fecha planificada de recepción del proveedor. Cálculo del plazo de entrega de compra según el tiempo de suministro Si ERP LN no puede encontrar un proveedor válido para la orden de compra o si al proveedor que selecciona ERP LN no le queda capacidad, planifica la orden sin ningún proveedor. En esta situación, el único componente de plazo de entrega relacionado con compra que usa ERP LN es el tiempo de suministro que se definió en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Se trata de un substituto para los componentes de plazo de entrega más específicos como el tiempo de proceso interno, tiempo de suministro de partner, tiempo de transporte y plazo de seguridad de partner que usa ERP LN si no puede encontrar un proveedor válido para la orden de compra. Temas relacionados Plazos acumulados de entrega de orden y horizontes Calcular plazos de entrega de suministro Plazos de entrega y horizontes |