<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OptionList ID="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">完成百分比计算方法</Title>
	</Header>
	<ListValue ID="none"><Value>无</Value>
		<Paragraph class="Default">未实施 PCS 项目的收益确认。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">如果您选择<GUIRef href="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm#none" role="option">无</GUIRef>，则在使用<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3250m000" role="session">按项目计算成本价 (tipcs3250m000)</GUIRef> 进程进行项目计算期间，会创建未结 PCS 项目的 PCS / COGS 财务事务处理。与销售订单、服务订单和仓库转移的预期收益相比，PCS / COGS 财务事务处理是基于已实现收益。</Paragraph>
		<Note><SectionTitle>
                              注意
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果您想维护这样一种情况：不实施 PCS 项目的收益确认，则如 <GUIRef href="/baanerp" role="package">Infor ERP LN</GUIRef> 先前发行版本的处理方式一样，必须选择<GUIRef href="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm#none" role="option">无</GUIRef>。</Paragraph>
		</Note>
	</ListValue>
	<ListValue ID="cost"><Value>按目前为止已发生的成本</Value>
		<Paragraph class="Default">特定日期之前耗用的实际成本除以完成时的合计估计成本。例如，项目的合计估计成本是 1980,- 美元，您要确认收益时，已发生的实际成本是 200,- 美元，所以，完成百分比计算方法 (POC) 为 200/1980 = 10,1%。</Paragraph>
	</ListValue>
	<ListValue ID="hours"><Value>按工时进度</Value>
		<Paragraph class="Default">特定日期之前耗用的实际工时除以完成时的合计估计工时。例如，项目的合计估计工时为 500；您要确认收益时，已发生的实际工时为 100。所以，完成百分比计算方法 (POC) 为 100/500 = 20%。</Paragraph>
	</ListValue>
	<ListValue ID="manual"><Value>人工输入值</Value>
		<Paragraph class="Default">表示估计已完成工作的百分比。例如，您估计在某一特定时刻，已完成 25% 的项目工作。</Paragraph>
	</ListValue>
</OptionList>
