<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000323" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">登记成本预测</Title>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>如果要查看项目的成本预测，请使用成本对象或成本类型：</ListIntro>
			<ListItem>如果使用成本对象，则可维护与要素和活动相关的所有成本对象的成本预测，并在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4850m000" role="session">控制询价单 (tpppc4850m000)</GUIRef> 进程、<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0701m000" role="session">显示财务分析 (tppss0701m000)</GUIRef> 进程和<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2260m000" role="session">生成期中财务结果 (tpppc2260m000)</GUIRef> 进程中使用该预测。</ListItem>
			<ListItem>如果使用成本类型，则只能在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2526m000" role="session">按活动/成本类型列出的成本预测 (tpppc2526m000)</GUIRef> 进程中维护活动的成本预测，并在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc5840m000" role="session">绩效评定 (tpppc5840m000)</GUIRef> 进程和<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0702m000" role="session">挣值法绩效评定 (tppss0702m000)</GUIRef> 进程中使用该预测。</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">登记成本预测的方式取决于主要预测方法，该方法已在 <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中定义。使用预测方法可预报预算更改、额外成本或项目成本合计。这些预测显示在绩效评定和监控中。</Paragraph>
		<List><ListIntro>在以下过程中，使用<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000" role="session">按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000)</GUIRef> 进程或<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2226m000" role="session">按活动/成本类型生成成本预测数据 (tpppc2226m000)</GUIRef> 进程执行预测生成。可在上述进程中看到以下复选框，并将在预测进程中引用这些复选框：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#empt.fbas" role="manual">生成空的预测</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#prev.recd" role="manual">自先前日期生成</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#conf.budg" role="manual">自预算生成</GUIRef>
			</ListItem>
		</List>
		<GeneralSection><SectionTitle>完成时估算成本 (EAC)</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">完成时估算成本 (EAC) 对项目最后阶段进行预测。其优势在于成本预测几乎不受实际成本或预算变化的影响。因此，无需频繁登记也能进行准确预测。要计算完成时的差异成本 (VAC)，对于项目范围内的每项预算工作，至少需要一项有效登记的成本预测。</Paragraph>
			<ProcedureList><ListIntro>主要预测方法（即完成时估算成本 (EAC)）的过程如下：</ListIntro>
				<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000" role="session">按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000)</GUIRef> 进程或<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2226m000" role="session">按活动/成本类型生成成本预测数据 (tpppc2226m000)</GUIRef> 进程中，选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#conf.budg" role="manual">自预算生成</GUIRef>复选框，然后生成成本预测。默认情况下，最初的完成时估算成本将使用您的预算。</ListItem>
				<ListItem><List><ListIntro>如果要定期插入成本预测，可使用如下方法来执行操作：</ListIntro>
						<ListItem>如果项目范围的若干部分需要新预测，请在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2816m000" role="session">按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000)</GUIRef> 进程中插入当前日期的新成本预测。</ListItem>
						<ListItem>如果项目范围的大部分都需要新成本预测，但输入新的预测可能会非常繁琐，因此，必须生成新日期的预测记录。随后，可浏览检查所生成的成本预测记录并修改其预测值。</ListItem>
					</List>
				</ListItem>
				<ListItem><List><ListIntro>可通过以下方式生成预测记录：</ListIntro>
						<ListItem><Paragraph class="Default">选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#conf.budg" role="manual">自预算生成</GUIRef>复选框来生成成本预测。</Paragraph>
							<Paragraph class="Default">如果整体预算发生更改，请选中此复选框。此复选框的优势在于，输入新值时预算更改仍可见。选中此复选框的劣势在于，对于预算未发生更改的若干部分项目范围，新预测（预算值）将改写其现有预测值。</Paragraph>
						</ListItem>
						<ListItem><Paragraph class="Default">选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#prev.recd" role="manual">自先前日期生成</GUIRef>复选框来生成成本预测。</Paragraph>
							<Paragraph class="Default">如果预算完全更改，请选中此复选框。其优势在于，输入新值时，先前的预测值仍可见。</Paragraph>
						</ListItem>
					</List>
				</ListItem>
			</ProcedureList>
			<List><ListIntro>如果要监控完成时估算成本 (EAC) 过程的结果：</ListIntro>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4850m000" role="session">控制询价单 (tpppc4850m000)</GUIRef>、<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc5840m000" role="session">绩效评定 (tpppc5840m000)</GUIRef> 和<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0702m000" role="session">挣值法绩效评定 (tppss0702m000)</GUIRef> 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为：完成时预算成本 (BAC) - 完成时估算成本 (EAC)。</ListItem>
				<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0701m000" role="session">显示财务分析 (tppss0701m000)</GUIRef> 进程中，输入的预测金额可以显示为计划成本。</ListItem>
				<ListItem>输入的完成时估算成本 (EAC) 将转换为完成前尚需成本的估算 (ETC) 值。使用以下计算方法：完成前尚需成本的估算 (ETC) = 完成时估算成本 (EAC) - 实际成本。</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>完成前尚需成本的估算 (ETC)</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">完成前尚需成本的估算 (ETC) 意味着要预测剩余工作。但是，因为剩余工作逐日减少，所以完成前尚需成本的估算 (ETC) 是一种非常耗时的预测方法。要计算完成时的差异成本 (VAC)，对于项目范围内的每项预算工作，至少需要一项有效登记的成本预测。</Paragraph>
			<ProcedureList><ListIntro>完成前尚需成本的估算 (ETC) 的过程如下：</ListIntro>
				<ListItem>开始时可使用控制预算作为基础。选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#conf.budg" role="manual">自预算生成</GUIRef>复选框，生成成本预测。此时，因为工作尚未开始，且尚未登记任何进度，所以完成前尚需成本的估算值与预算值相同。</ListItem>
				<ListItem>如果生成了进度，必须在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2816m000" role="session">按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000)</GUIRef> 进程中登记该日期的成本预测。要减少数据输入工作，可先选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#prev.recd" role="manual">自先前日期生成</GUIRef>复选框，然后生成成本预测。此时可根据如下公式得出新预测。预测（新日期）= 预测（先前日期）- 先前日期和新日期间所发生的成本。要全面考虑间隔期间发生的全部成本，必须使用主要预测方法：完成前尚需成本的估算 (ETC)。</ListItem>
				<ListItem>工作完成时，完成前尚需成本的估算必须为 0。选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#empt.fbas" role="manual">生成空的预测</GUIRef>复选框，然后生成成本预测。</ListItem>
			</ProcedureList>
			<List><ListIntro>如果要监控完成前尚需成本的估算 (ETC) 过程的结果：</ListIntro>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4850m000" role="session">控制询价单 (tpppc4850m000)</GUIRef>、<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc5840m000" role="session">绩效评定 (tpppc5840m000)</GUIRef> 和<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0702m000" role="session">挣值法绩效评定 (tppss0702m000)</GUIRef> 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为：完成时预算成本 (BAC) - 完成前尚需成本的估算 (ETC)- 实际成本。</ListItem>
				<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0701m000" role="session">显示财务分析 (tppss0701m000)</GUIRef> 进程中，输入的完成前尚需成本的估算 (ETC) 的预测金额可作为计划成本显示。</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>估计额外成本 (EEC)</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">估计额外成本 (EEC) 意味着要在预算顶层进行预测。如果预算不正确，可更改预算或预测预算偏差。如果选择预测预算偏差，则只需针对预算偏差预期所在的部分项目范围登记预测。但是，如果预算发生更改，还必须更改预测。</Paragraph>
			<ProcedureList><ListIntro>估计额外成本 (EEC) 的过程如下：</ListIntro>
				<ListItem>首先，如果项目范围的若干部分需要预测，请在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2816m000" role="session">按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000)</GUIRef> 进程中插入当前日期的新成本预测。</ListItem>
				<ListItem><List><ListIntro>如果要定期插入成本预测，可使用如下方法来执行操作：</ListIntro>
						<ListItem>如果项目范围的若干部分需要新预测，请在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2816m000" role="session">按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000)</GUIRef> 进程中插入当前日期的新成本预测。</ListItem>
						<ListItem>如果项目范围的一大部分需要新成本预测，请生成新日期的预测记录。然后可浏览检查所生成的新日期成本预测记录，如果需要，可以修改预测值。选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#prev.recd" role="manual">自先前日期生成</GUIRef>复选框，生成成本预测。使用复选框的优势在于，如果输入新值，先前的预测值仍可见。</ListItem>
					</List>
				</ListItem>
				<ListItem>工作完成时，完成前尚需成本的估算必须为 0。要减少数据输入工作，可先选中<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2216m000#empt.fbas" role="manual">生成空的预测</GUIRef>复选框，然后生成成本预测。</ListItem>
			</ProcedureList>
			<List><ListIntro>如果要监控估计额外成本 (EEC) 过程的结果：</ListIntro>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4850m000" role="session">控制询价单 (tpppc4850m000)</GUIRef>、<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc5840m000" role="session">绩效评定 (tpppc5840m000)</GUIRef> 和<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0702m000" role="session">挣值法绩效评定 (tppss0702m000)</GUIRef> 中的完成时的差异成本 (VAC) 为：成本差异 (CV) - 估计额外成本 (EEC)。其中成本差异 (CV) 为<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000368" role="glossary">完成成本</Link> - 实际成本。</ListItem>
				<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss0701m000" role="session">显示财务分析 (tppss0701m000)</GUIRef> 进程中，所输入的估计额外成本 (EEC) 的预测金额可在预算顶层显示为附加计划成本。</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
