<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ti/onlinemanual/000331" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">时间余量和计划：时间以天为单位，计划方法为“前移”</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>计划和时间余量：示例 2</Level1>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>时间余量和计划：示例 2</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ExampleSection><SectionTitle>示例</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">时间余量用天数表示；计划方法为“前移”。</Paragraph>
		</ExampleSection>
		<List><ListItem>工作中心的日历是五个工作日，即从星期一到星期五的上午 8 点到下午 5 点。</ListItem>
			<ListItem>为生产订单计划一道工序。工序时间：2 小时。</ListItem>
			<ListItem>工序起始时间：星期二上午 10 点。</ListItem>
			<ListItem>时间余量：2 天。</ListItem>
		</List>
		<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">
星期二：
|                       工序时间             时间余量（第一天）       |
|-------------------|--------------|----------------------------|
|上午 8 点        上午 10 点      中午 12 点                    下午 5 点|
                 （起始）   （最早结束日期）

星期三：
|                      时间余量（第二天）                             |
|--------------------------------------------------------------|
|上午 8 点                                                      下午 5 点|
                                                    （最晚结束日期）
</Paragraph>
		</Formula>
		<Paragraph class="Default">最早结束日期：星期二中午 12 点</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">最晚结束日期：星期三下午 5 点</Paragraph>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
