<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ti/pcs/tipcs4131m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">能力负荷表 (tipcs4131m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">使用此进程来维护按项目列出的粗略能力需求计划的能力负荷表 (CLT)。可在能力负荷表的图表上完成此操作。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">选择要维护其数据的能力负荷表 (CLT)，然后记录与活动的相对提前期相关的相对能力需求，来定义该能力负荷表。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">能力负荷表指示如何在活动持续时间内划分粗略能力需求。能力负荷表是一个图表。水平轴显示提前期（活动持续时间）的百分比。垂直轴显示能力需求的百分比（某个活动持续时间之后必须完成该部分活动）。此能力需求是针对活动记录的粗略能力。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">标准图表基于 100% 活动持续时间和 100% 能力需求。在活动持续时间内，并未按比例分配能力需求。发生这种情况的原因有多种，例如，在活动起始阶段可用机器的数量多于后期阶段。您可以在图表中查看关系。</Paragraph>
			<Note><SectionTitle>注意</SectionTitle>
				<List><ListIntro>如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。</ListIntro>
					<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4110m000" role="session">活动关系 (tipcs4110m000)</GUIRef> 进程中，可将能力负荷表链接至活动。</ListItem>
					<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">生成网络计划 (tipcs4210m000)</GUIRef> 进程中，使用能力负荷表可为特定活动计划粗略能力需求。</ListItem>
				</List>
			</Note>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000178" role="manual">网络计划</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tipcs431.rcld"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">能力负荷表</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>能力负荷表的代码，用于指示如何计划与活动持续时间相关的全局能力。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs431.xcrd"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">相对活动 持续时间</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入活动持续时间的累计百分比。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs431.ycrd"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">相对能力 需求</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入与活动持续时间累计百分比相关的估计能力累计百分比。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
