<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000065" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">使用进度记录</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>记录</Level1>
			<Level2>进度</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">在项目执行过程中，可以记录整个项目或部分项目的完成进度。 此类进度信息可作为客户开票的基础，也可仅用于成本控制。</Paragraph>
		<List><ListIntro>可以通过以下两种方式评估进度：</ListIntro>
			<ListItem>实际进度</ListItem>
			<ListItem>与时间相关的进度</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">实际进度是真实或实际的进度，该进度可通过完成量来确定。 通过确定完成的工作，可以获知进度。 例如，要修建一条长度为 10 米的道路，已完成 1 米，则进度为 10% 或 1 米。 此进度类型不考虑时间，可用于开票。 可以通过下列方法之一为生产进度开票：执行工作的预算成本 (BCWP)、单位费率开票方法或进度开票方法。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">挣值法与进度之间的链接如下所示：</Paragraph>
		<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">
挣值法       进度里程碑                 到达里程碑 起始和结束百分比     活动完成 完成百分比      按活动/成本类型列出的进度 效果          无进度，计划工作的预算成本 (BCWS) = 执行工作的预算成本 (BCWP) 已分摊               无进度，通过链接的活动间接计算进度。
</Paragraph>
		</Formula>
		<Paragraph class="Default">对于要素、活动和延伸，可以在以下三个层记录进度：要素/活动/延伸。 按<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000006" role="glossary">成本类型</Link>列出的要素/活动/延伸。 按<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000003" role="glossary">成本对象</Link>或<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#ControCode_tp" role="glossary">控制代码</Link>列出的要素/活动/延伸。 该层取决于项目定义中的选项。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">要素 如果通过<GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc1100s000" role="session">要素 (tpptc1100s000)</GUIRef> 进程定义<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#Element_tp" role="glossary">要素</Link>，请使用<Link href="/baanerp/tp/ptc/tpptc1100s000#tpptc100.prps" role="formfield">实际进度</Link>复选框指明是否需要记录要素进度。如果清除此复选框，<GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">项目</GUIRef>将从要素结构中的较低层累计进度数据，然后将其指定给要素。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">合同延伸 如果通过<GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc0110s000" role="session">合同延伸 (tpptc0110s000)</GUIRef> 进程定义延伸，则使用<Link href="/baanerp/tp/ptc/tpptc0110s000#tpptc050.lpsl" role="formfield">实际进度登记</Link>字段指明需要记录何种进度。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">与时间相关的进度始终是进度的估算值。 可以在<GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss2100s000" role="session">活动 (tppss2100s000)</GUIRef> 进程的“完成百分比”字段中人工输入此估算值，也可以通过外部计划程序包输入此估算值。 可以将与时间相关的进度用于计划。 还可以计算执行工作的预算成本 (BCWP) 并将其用于触发待开票的分期付款，但只有在通过<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc1240m000" role="session">根据计划生成实际进度 (tpppc1240m000)</GUIRef> 进程生成实际进度之后，才能为进度开票。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">活动的开票数据只能用于<GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.tact#worpa" role="option">工作包</GUIRef>和<GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.tact#cosac" role="option">项目成本科目</GUIRef>类型的活动。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000063" role="manual">使用要素</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000064" role="manual">使用要素结构</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">使用挣值法</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
