<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000326" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">计算期中结果</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>财务</Level1>
			<Level2>计算</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><GeneralSection><SectionTitle>期中结果中的预测</SectionTitle>
			<List><ListIntro>期中结果通常在项目进行所在的财务年度结束时计算。 为计算期中结果，Infor ERP 会确定项目的成本和收益。 可以选择在生成的期中结果中必须包括的内容，具体包括：</ListIntro>
				<ListItem>预测</ListItem>
				<ListItem>承付款</ListItem>
				<ListItem>成本。 请注意，如果预测方法同时考虑预测额及承付款，预测额可能会重叠，因为承付款可能是预测额的一部分。 下面的示例解释了各种可能性。 在该示例中，指定成本类型使用以下数字。</ListItem>
			</List>
			<Paragraph class="Default">实际成本合计 = 100 硬承付款合计 = 20 软承付款合计 = 30</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>估计额外成本 (EEC) 示例</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中的主要预测方法是估计额外成本 (EEC)。 对于这种预测方法，<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中的“以承付款为基础”参数不影响期中结果，因为额外成本将添加至预算中，而不会与成本或承付款重叠。 在 <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中，将“硬承付款类型”列表设置为“成本”。 有效的估计额外成本 (EEC) 为 10 美元，表示估计预算超支 10 美元。 在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2260m000" role="session">生成期中财务结果 (tpppc2260m000)</GUIRef> 进程中，选择要生成期中结果的复选框。 这将得出以下数字：成本 120、承付款 30、预测额 10</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果在 <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中将“硬承付款类型”列表设置为“承付款”，则<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2260m000" role="session">生成期中财务结果 (tpppc2260m000)</GUIRef> 进程中选定的复选框将生成以下数字：成本 100、承付款 50、预测额 10</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<Note><SectionTitle>注意</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">要计算估计额外成本，在执行工作时必须将预测额减为零。 这意味着，记录成本和承付款时，必须使该范围部分的预测额为空。 如果没有正确执行此操作，则一方面，预测金额之间会出现重叠，另外一方面，成本或承付款金额之间会出现重叠。 这将导致在所生成的期中结果中，承付款金额作为部分预测额以及承付款添加至期中结果中。</Paragraph>
		</Note>
		<GeneralSection><SectionTitle>完成时估算成本 (EAC) 示例</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果主要预测方法是完成时估算成本 (EAC)，则系统使用完成前尚需成本的估算 (ETC) 来生成期中财务结果。 不能使用完成时估算成本的值，因为该值与成本和承付款重叠，进而会导致期中结果计算错误。 要处理期中财务结果中的预测额，请参考以下部分。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>完成前尚需成本的估算 (ETC) 示例</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果主要预测方法是完成前尚需成本的估算 (ETC)，有效 ETC 等于 60，在 <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中，“硬承付款类型”列表被设置为“承付款”。 则在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2260m000" role="session">生成期中财务结果 (tpppc2260m000)</GUIRef> 进程中，选中的复选框将为此示例生成以下数字：成本 100、承付款 50、预测额 60。如果没有选中 <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中的“以承付款为预测基础”复选框，则将计算预测额和承付款两次。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果“硬承付款类型”列表设置为“成本”。 则在<GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2260m000" role="session">生成期中财务结果 (tpppc2260m000)</GUIRef> 进程中，选中的复选框将给出以下数字：成本 120、承付款 30、预测额 60</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果没有选中 <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc0100s000" role="session">PPC 参数 (tpppc0100s000)</GUIRef> 进程中的“以承付款为预测基础”复选框，则需两次输入预测额和承付款。</Paragraph>
		</GeneralSection>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
