<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000062" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">在项目中使用预算</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>概览</Level1>
			<Level2>预算</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">可以使用<GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">项目</GUIRef>的<GUIRef href="/baanerp/tp/ptc" role="module">项目计划</GUIRef>来拟定、分析和修订项目预算，该预算可基于<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#Element_tp" role="glossary">要素</Link>或<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">活动</Link>。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">如果最终已确定项目预算，请使用项目技术计算模块 (PTC) 生成第二个预算，这个预算称为控制预算。 可以通过<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#Adjustment_tp" role="glossary">调整</Link>和/或<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000017" role="glossary">合同延伸</Link>方法将稍后的更改应用于最终确定的预算。</Paragraph>
		<List><ListIntro>基于要素的预算 如果要根据要素创建预算，则使用项目技术计算模块 (PTC) 可以：</ListIntro>
			<ListItem>创建要素来表示项目的主要部分。</ListItem>
			<ListItem>确定要素在分级结构中的位置。</ListItem>
			<ListItem>根据要素输入<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000003" role="glossary">成本对象</Link>的<Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000100" role="glossary">预算行</Link>。 例如，在船运中的工作时数是人工行。</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>活动预算 如果要根据活动创建预算，则使用项目技术计算模块 (PTC) 可以：</ListIntro>
			<ListItem>创建预算版本以跟踪自上而下预算中的更改。</ListItem>
			<ListItem>将金额分配到在<GUIRef href="/baanerp/tp/pss" role="module">项目需求</GUIRef>中创建的活动上。</ListItem>
			<ListItem>指定挣值法相关数据，以便管理可下达的预算金额。</ListItem>
			<ListItem>生成计划工作的预算成本 (BCWS) 金额。</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">采购预算 可以创建一个或多个采购预算，以获得交货时间较长的成本对象，因而绕过项目预算和执行的步进过程。</Paragraph>
		<List><ListIntro>控制预算 最终确定项目预算后，可以创建一个控制预算以用于如下操作：</ListIntro>
			<ListItem>在项目需求计划模块 (PRP) 中生成计划订单。</ListItem>
			<ListItem>使用项目进度和监控模块 (PPC) 记录进度。</ListItem>
			<ListItem>在项目进度和监控模块 (PPC) 中记录实际成本。</ListItem>
			<ListItem>在项目开票模块 (PIN) 中生成客户发票。</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">选择预算后，下一个逻辑操作步骤是：<Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000319" role="manual">使用成本</Link>
		</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000067" role="manual">使用基于要素的预算行</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000320" role="manual">使用自上而下预算</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000318" role="manual">使用自下而上预算</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000068" role="manual">使用分时段预算</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000025" role="manual">在项目中使用基线</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000075" role="manual">使用采购预算</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000077" role="manual">使用控制预算</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000203" role="manual">如何使用预算工时</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000074" role="manual">生成计划工作的预算成本</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000156" role="manual">使用非人工成本对象的成本价格和采购价格</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000157" role="manual">使用非人工成本对象的销售价格</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000076" role="manual">使用预算成本分析</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000092" role="manual">使用延伸</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
