| 按项目/成本构成列出的成本控制 (tpppc4512m000) |  |
| 使用此进程来监控所执行的项目。 可以在此进程中的项目/成本构成层汇总实际成本控制。 该进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 相关主题 使用控制查询和报表 使用监控 ERP LN 计算完成成本的方式
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
主项目总成本预算类型 | 指明数据是与项目本身相关还是与项目及其子项目相关。
生成时间 | 当前项目成本控制的建立日期。此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。
成本构成 | 成本构成代码
币种 | 概览进程中的默认货币是项目货币。在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。
币种 | 货币或货币说明
成本类型 | 一种根据成本所代表的成本属性来对成本对象和控制代码进行分类的方法 ERP LN 项目区分以下五种成本类型： 材料 人工 设备 分包 杂项成本
总预算 | 控制数据中显示的预算金额
完成成本 | 当前期段结束时的完成成本 注意 如需有关此计算的例外，请参见：ERP LN 计算完成成本的方式。
含承付款 实际成本 | 含承付款的实际金额
含承付款的差异成本（数量） | （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
不含承付款的 实际成本 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）
不含承付款的 差异成本（数量） | 不含承付款的结果金额
收益 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的收益
预算数量 | 控制数据中显示的合计预算数量
完成数量 | 当前期段结束时的允许数量
含承付款的 实际数量 | 含承付款的实际数量
含承付款的差异成本（数量） | 含承付款的结果数量
不含承付款的 实际数量 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款）
不含承付款的 差异成本（数量） | 不含承付款的结果数量
当前期段 | 实际成本控制期所在的年度
/ | 用于实际成本控制的期段
含承付款 实际成本 | 含承付款的实际金额
含承付款 完成成本 | 当前期段内可能发生的成本
含承付款的差异成本（数量） | （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
不含承付款的 实际成本 | 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）
不含承付款 完成成本 | 不含承付款的完成成本
不含承付款的 差异成本（数量） | 不含承付款的结果金额
收益 | 当前期段内已过帐至历史记录的收益
含承付款的 实际数量 | 含承付款的实际数量
含承付款 完成数量 | 当前期段内可以生产的数量
含承付款的差异成本（数量） | （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
不含承付款的 实际数量 | 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款）
不含承付款的 差异成本（数量） | 不含承付款的结果金额
实际成本 | 实际金额
差异 | 结果金额
预测成本 | 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外成本预测
完成时的 差异成本（数量） | 预测的最终结果
预测额外收益 | 当前期段结束时所预期的项目结束时的预测额外收益
预测数量 | 当前期段结束时所预期的项目结束时的预测额外数量
完成时的 差异成本（数量） | 预测的最终结果