| 活动 (tppss2100s000) |  |
| 使用此进程来维护： 任何项目计划的活动结构的活动。 起始日期和结束日期，以便可以将挣值法附加到活动上。 注意 如果使用进度开票，则无法使用“工作包”或“计划包”类型的活动。 相关主题 使用活动结构 使用已分配金额 使用进度记录
字段 | 说明
项目 | 唯一标识项目的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。
计划 | 唯一标识计划的代码
说明 | 代码说明或名称。
活动 | 唯一定义活动的代码
说明 | 代码说明或名称。
文本 | 如果选中此复选框，会显示备注。
搜索关键字 | 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。
单位 | 唯一标识指定活动数量所使用的单位的代码
活动类型 | 活动的类型
父活动 | 包含子活动的活动 树状活动结构是通过将活动链接至父活动而形成的。 如果选择父活动，则必须考虑下列条件： 工作分解结构 (WBS) 要素的父级始终是工作分解结构 (WBS) 要素（除非它来自活动结构的顶层）。 项目成本科目的父级始终是工作分解结构 (WBS) 要素（除非项目成本科目来自活动结构的顶层）。 计划包的父级是项目成本科目或计划包。 如果不使用组织分解结构，则计划包的父级是形成活动结构顶层的工作分解结构 (WBS) 要素或计划包。 工作包的父级可以是工作包、计划包或项目成本科目。 如果不使用组织分解结构，则工作包可以将工作分解结构 (WBS) 要素、计划包或工作包作为其父级。 或者，工作包自身可以形成活动结构的顶层。
组织分解结构要素 | 要链接项目成本科目的组织分解结构要素 这样，您便可以让某组织单位或员工来负责总体项目的一部分。 该责任以分时段预算、项目计划或绩效评定来表示。
关键能力类型 | 在项目需求中，关键能力类型确定成本类型，系统将根据该成本类型将完成百分比从生产进度转换为与时间相关的进度。 选择一种关键能力类型以指定要交换的成本类型进度。 这一点非常必要，因为项目进度中的进度比活动进度更加详细。 项目控制预算类型确定此进度来自何处：来自在要素上输入的进度，还是来自活动上输入的进度。
预算状态 | 活动的预算状态。 只有状态为“实际”和“最终”的活动才可以用于历史记录，并且只能针对这些活动进行开票。
实际进度层 | 记录进度的默认层
成本控制 | 如果选中此复选框，则可以在成本控制（报告）中包括此活动。
工作授权状态 | 活动的工作授权状态
冻结日期 | 是指某一特定日期，在此日期之后必须暂停活动的工作执行。 注意 默认值是当前日期。此字段是显示字段。
原因代码 | 冻结活动的工作执行的原因。仅当在工作授权状态字段设置为冻结时，才可以启用此字段。
说明 | 代码说明或名称。
基于进度开票 | 可以确定是否希望为活动的进度分期付款开票以及希望如何进行开票。
时间单位 | 唯一标识时间单位的代码
数量 | 此活动需要的数量
生产率 | 每生产单位的费率
时间单位数 | 时间单位数
实际进度数量 | 此字段用于进行成本控制；即，进度记录。 如果项目的开票方法为“单位费率”或“进度”，则必须填入进度数量。 对于单位费率和进度开票，通过将此数量乘上销售价格，可以将此数量用作销售数量。 注意 对于“单位费率”方法，实际数量可以不同于估算数量。而对于“进度”方法，进度必须等于实际进度数量，这样才能为工作开票。 相关主题 使用进度记录
销售价格 | 已结金额的本币
销售价格 | 成本对象的默认单位销售价格
销售价格 | ERP LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币
销售价格 | 以本币表示的金额
汇率/货币因子 | 货币因子
汇率/货币因子 | 货币因子
待结算 | 如果选中此复选框，可以输入结算价格。 此选项只能用于在项目 (tppdm6100s000) 进程中将发票类型字段设置为进度发票的项目。
结算价格 | 成本金额的本币
结算价格 | 如果要日后在项目中确定为此活动设置的销售价格过高还是过低，则可以在此处进行结算。 原有价格将保留下来，但仅用于显示和比较。
结算价格 | ERP LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币
结算价格 | 以本币表示的金额
汇率/货币因子 | 结算价格的费率
汇率/货币因子 | 货币因子
进度计划完成百分比 | 这是活动的计划进度，一定不能与实际进度相混淆。 如果使用外部计划程序包，则计划子系统可在此字段中填入计划进度。可以使用根据计划生成实际进度 (tpppc1240m000) 进程将此进度复制为实际进度。
计划起始日期已更改 | 如果选中此复选框，表明已更改了活动的计划起始日期。 要重新计算控制数据的需求日期，必须运行生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程。 如果还对此进程进行了任何其它更改，则还必须运行生成控制数据 (tpptc1230m000)。 注意 运行生成控制数据 (tpptc1230m000) 后，此复选框将被清除。
间接工作组 | 仅当基于进度开票字段设置为“项目实际进度”时，才可以维护此字段。因此，要素类型字段变为“间接”。 它指明与间接工作相关的一组成本的数量。
使用暂扣款 | 如果选中此复选框，则可以对此活动使用暂扣款。
计划起始日期 | 计划起始日期
计划结束日期 | 计划结束日期
实际起始日期 | 实际起始日期
实际结束日期 | 实际结束日期
挣值法 | 挣值法是计算计划工作的预算成本的方法。 相关主题 使用挣值法
链接的活动 | 如果挣值法为已分摊，则可以将某一活动链接至活动。
发票进度 | 发票类型
项目位置 | 项目活动的位置。 例如，建筑工地。
默认项目仓库 | 指的是仅存储项目所用货物的仓库。与普通仓库不一样的是，项目仓库的货物管理是针对项目及项目细节进行的。默认项目仓库中的货物代表库存价值，但是，项目仓库的库存价值不属于项目成本，只有货物转移至项目后，其库存价值才会添加至项目成本。一个项目仓库可供一个或多个项目使用。
合同延伸 | 指原始合同之内或之外的特定协议。合同延伸超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。可以将合同延伸分配至自下而上预算。 ERP LN 区分以下四种合同延伸类型： 范围变更 临时金额 波动结算 待结算数量
来源标准活动 | 如果在此进程中输入的项目活动没有所需数据，将会显示此标准活动的默认数据。
命令 | 说明
打印活动 | 启动打印活动 (tppss2400m000) 进程，通过该进程可打印选定的一系列活动。
打印活动结构 | 启动打印活动结构 (tppss2401m000) 进程，通过该进程可打印选定的一系列项目和计划的完整活动结构。