| 使用分时段预算 |  |
| 分时段预算 (TPB) 是一种基于活动的分时段预算，该预算可根据自上而下预算进行创建。 首先，为项目创建一个自上而下版本。 使用多个版本，可以跟踪自上而下预算的更改。 需要定义的预算版本的金额为： 版本合同金额 利润费用 管理储备金。 以下公式适用于版本合同金额：版本合同金额 = 利润费用 + 管理储备金 + 已分配金额。 如果预算版本的状态为“实际”，则可以输入预算起始时间进行计算。 仅当以下条件成立时，才能将版本状态从自由更改为实际： 其它版本的状态并非实际。 项目的状态为自由或活动。 要支持多货币分时段预算，请指定预算日期，以确定货币交易率的日期。 对于分时段预算，必须将金额分配给各项活动，将它们链接至版本，并输入挣值相关数据（请参见使用已分配金额）。 此外，还可以将自下而上预算复制到自上而下预算，这样，预算金额即可成为该版本的已分配金额。 通过生成结构和自上而下预算 (tpptc5210m000) 进程，可以将多项活动一次性链接至自上而下预算版本。 仅当尚未为版本指定预算时，才能使用该可选进程。 运行此进程后，每项活动都需要预算金额。 如果选中复制包含活动预算行复选框，此预算可从自下而上活动预算衍生而来，否则预算金额将为零，且必须人工输入该金额。 通过生成分时段预算 (tpptc5200m000) 进程生成分时段预算，可以生成分时段预算 (TPB) 分析版本或在项目分时段预算分析版本 (tpptc5120s000) 进程中人工创建该代码。 分析版本是版本、汇率类型和基线的组合。 在分时段预算（按期段列出的计划工作预算成本） (tpptc5521m000) 进程中，分时段预算显示为计划工作的预算成本。 要监控分时段预算，可以使用以下数据： 进度 实际成本 预测成本 运行生成绩效评定 (tpppc5200m000) 进程并将成本与进度和预算进行比较。 将计划工作的预算成本 (BCWS) 与执行工作的预算成本 (BCWP) 进行比较，得到的差异为计划差异 (SV)。 将执行工作的预算成本 (BCWP) 与执行工作的实际成本 (ACWP) 进行比较，得到的差异为成本差异 (CV)。 最后将完成时预算成本 (BAC) 与完成时估算成本 (EAC) 进行比较。 完成时估算成本 (EAC) 是执行工作的实际成本 (ACWP) 与完成前尚需成本的估算 (ETC) 之和。 |