| 根据计划生成实际进度 (tpppc1240m000) |  |
| 使用此进程来将活动（计划）的进度复制到活动和要素进度（生产）。 数据将复制到以下进程： 按要素/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1100s000) 按要素/材料列出的实际进度 (tpppc1120s000) 按要素/人工列出的实际进度 (tpppc1122s000) 按要素/设备列出的实际进度 (tpppc1124s000) 按要素/分包列出的实际进度 (tpppc1126s000) 此外，还会从控制数据复制成本对象。 完成百分比的计算方法如下：(要素完成成本/要素预算成本) x 100%。 要素完成成本通过对每个成本类型的成本对象的所有数量进行合计来确定。 预算成本通过将完成成本与活动的进度相乘计算得出（请参见活动实际进度 (tpppc1160s000) 进程）。 根据项目 (tppdm6100s000) 进程中各个字段的值，在成本对象代码层或成本控制代码层对进度进行维护。
字段 | 说明
实际进度日期 | 必须为其生成进度数据的日期
改写现有数据 | 如果选中此复选框，则用为现有行新生成的进度替换原先为这些行生成的控制数据进度。保留的进度是新进度。 如果清除此复选框， 当您在此生成新的进度时，Infor ERP 会将生成控制数据后删除的行完整保留在历史记录中。对于为其生成新进度的行，将会更新原有行。