| 使用活动结构 |  |
| 活动结构是一个分级结构，通常用于将项目分解为分时段的活动。 活动结构通过引用其顶层活动来定义。 活动分级结构包括显示在顶层活动下方的所有活动。 可以在项目 (tppdm6500m000) 进程中定义顶层活动。 要更改顶层活动，请在活动 (tppss2500m000) 进程中单击“特定”菜单。 使用活动 (tppss2100s000) 进程创建和维护活动。 通过指定每个所定义活动的父级，可以细分活动的分级结构。 在活动分级结构中，可以将单个活动定义为： 工作分解结构要素 项目成本科目 工作包 计划包 使用里程碑 (tppss2501m000) 进程创建和维护里程碑。 里程碑可链接至活动，如果某活动具有里程碑型挣值法，使用里程碑可根据版本执行分时段预算。 里程碑还可以提供有关定制物料的进度反馈，这些物料是在制造管理子系统中使用项目控制模块 (PCS) 项目生成的。 此外，里程碑还会触发对分期付款开票。 使用活动基线 (tppss2120m000) 进程，可以创建和维护活动的基线（快照），请参见在项目中使用基线。 注意 工作分解结构要素是工作分解结构的组成部分，它可位于活动结构顶层。 在工作分解结构 (WBS) 中定义项目范围。 在活动结构的较低层，可以使用项目成本科目、计划包和/或工作包来定义确定该范围所需的实际工作。 相关主题 使用已分配金额 |