| 示例 2：活动已经开始 |  |
| 活动 A 已经开始，已耗用工时，每个项目的能力计划已执行。
活动持续时间（项目日） | 15
粗略能力需求 | 200（工作中心 10）
实际起始日期 | 92 年第 44 周第 4 天
耗用工时 | 30（工作中心 10）
详细能力需求 | 100（工作中心 10）
完成百分比 | 20%
下图描绘了正在执行的活动 A：
W | 工作日
_ | 非工作日
p | 进度
b | 延迟
活动 A 已完成 20％。换句话说，活动 A 的计划能力的 20％ 已就绪。要耗用的工时：0.8 x 200 = 160 小时。Infor ERP 会依据能力负荷表计算已用去的活动持续时间的百分比。能力负荷表显示 20％ 对应活动持续时间中 15％ 的进度。 该进度等于 0.15 x 15 = 2.3 天的提前期。计划的进度（6 天）为 6/15 x 100% =（活动持续时间的）40%。延迟 = 6 - 2.3 = 3.7 天。根据能力负荷表，这对应 20% 的能力延迟为 40 小时。必须将这 40 工时加到剩余的 9 天提前期中。根据原始计划，待利用的能力为：60% = 120 工时。要实现活动的结束日期，必须增加额外能力：40/120 = 33%。则每周能力负荷如下所示：
周 | 天数 | 活动持续时间百分比 | 能力需求（每周）
46-92 | 9 | 60% | 0
47-92 | 12 | 80% | 60+20=80
48-92 | 12 | 80% | 0
49-92 | 100% | 100% | 60+20=80
相关主题 示例 1：活动尚未开始 |