| 确定订单起始日期和结束日期（基本过程） |  |
| 为了能够计算提前期，Infor ERP 必须确定订单的起始日期和结束日期。 本主题说明了 Infor ERP 执行该操作所用的基本过程。 基本过程 步骤 1. 确定结束日期。 从计划需求日期开始，Infor ERP 通过向后计划以下提前期来确定结束日期： 来自物料订货数据 (tcibd2100s000) 进程的安全时间（使用物料企业单元的日历进行计划） 来自物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程的额外提前期（使用物料企业单元的日历进行计划） 来自按仓库列出的物料 (whwmd2110s000) 进程的出库提前期（使用物料/仓库日历进行计划） 步骤 2. 更正时界的结束日期。 如果不在时界内模拟，并且计算出的结束日期早于时界，则应使结束日期等于时界。 如果时界为 0，这意味着将结束日期重置为当前日期。 如果选中物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的确定/实际订单之前的计划订单复选框，则适用以下规则： 生产订单的时界有效地扩展至最后一个确定计划订单或实际生产订单。 采购订单的时界有效地扩展至最后一个确定计划订单或实际采购订单。 分销订单的时界有效地扩展至最后一个确定计划分销订单。 如果在时界内模拟，则结束日期可以是过去日期。 步骤 3. 更正固定交货时间的结束日期。 如果在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中为物料指定了固定交货代码，会将结束日期重新设置为结束日期前的最迟固定交货时间。 在下列情况中，企业计划子系统将结束日期重置为当前结束日期后的第一个固定交货时间： 结束日期前的最迟固定交货时间早于方案起始日期。 不在时界内模拟，并且结束日期之前的最迟固定交货时间早于时界。 步骤 4. 确定起始日期。 从结束日期开始，Infor ERP 通过向后计划有效供应提前期来确定起始日期。 计算出的计划订单起始日期可能是过去日期。Infor ERP 不会更正此日期。 步骤 5. 为方案起始日期更正起始日期和结束日期。 如果计算出的起始日期或结束日期早于方案起始日期，则应使其等于方案起始日期。 相关主题 计算供应提前期 采购提前期计算 企业计划子系统中的生产提前期计算 分销提前期计算 |