| 活动关系 (tppss2510m000) |  |
| 使用此进程以 定义和维护活动关系。必须准确地对活动排序，以提供切实可行的计划。 活动关系表示只有在一个活动（先前）开始或结束后，才能开始或结束另一个特定的活动（后续）。 用户不能将相同的前一任务两次链接至相同的后一任务，并且不能将相同的前一任务链接到相同的后一任务。 不能创建、编辑或删除状态为 已结束/ 已结/ 已存档 的项目的关系。
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
说明 | 代码的说明或名称。
预算状态 | 项目的 状态
计划 | 标识 计划 的代码。
说明 | 代码的说明或名称。
第一个空号 | 要在活动关系系列中使用的第一个空号。如果定义新系列，则必须输入系列的起始编号。每次产生编号时， ERP LN 均会将编号增加 1。
前一活动 | 启动关系的活动。
说明 | 代码的说明或名称。
前一成本类型 | 选择与对其预算进行维护的活动关联的成本类型。
前一预算行号 | 为选定成本类型生成的预算行。
后一活动 | 与前一活动链接的活动。基于 关系类型 字段值，在前一活动开始或结束之前，无法开始或结束该活动。
后一成本类型 | 选择与对其预算进行维护的活动关联的成本类型。
后一预算行号 | 为选定成本类型生成的预算行。
关系类型 | 选择关系类型，以用于定义前一活动和后一活动之间的相关性。以下为可能包括的值： 结束 - 开始 ：完成前一任务后才启动后一任务。 同时结束 ：前一任务的完成时间与后一任务的完成时间相同。 同时开始 ：前一任务的启动时间与后一任务的启动时间相同。 开始 - 结束 ：后一任务的完成时间与前一任务的启动时间相同。
提前/延迟 | 提前期是在两个具有相关性的活动之间的重叠时间。输入的提前期为负值。 示例 ，如果某个活动可在前一活动完成一半的情况下开始，则可指定相关性为“结束 - 开始”，同时指定后一任务的提前时间为 50%。 延迟期是在两个具有相关性的活动之间的延迟时间。输入的延迟期为正值。 示例 ，如果需要在结束一个活动与开始另一个活动之间有两天延迟时间，则可以指定相关性为“结束 - 开始”，同时指定延迟期为两天。
提前/延迟单位 | 时间单位
已建立的关系 | 在 MS Project 中建立关系后，将自动选中此复选框。
命令 | 说明
打印活动关系 | 打印活动关系和相关数据。