| 计算期中结果 |  |
| 期中结果中的预测 期中结果通常在项目进行所在的财务年度结束时计算。 为计算期中结果，Infor ERP 会确定项目的成本和收益。 可以选择在生成的期中结果中必须包括的内容，具体包括： 预测 承付款 成本。 请注意，如果预测方法同时考虑预测额及承付款，预测额可能会重叠，因为承付款可能是预测额的一部分。 下面的示例解释了各种可能性。 在该示例中，指定成本类型使用以下数字。 实际成本合计 = 100 硬承付款合计 = 20 软承付款合计 = 30 估计额外成本 (EEC) 示例 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的主要预测方法是估计额外成本 (EEC)。 对于这种预测方法，PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的“以承付款为基础”参数不影响期中结果，因为额外成本将添加至预算中，而不会与成本或承付款重叠。 在 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中，将“硬承付款类型”列表设置为“成本”。 有效的估计额外成本 (EEC) 为 10 美元，表示估计预算超支 10 美元。 在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中，选择要生成期中结果的复选框。 这将得出以下数字：成本 120、承付款 30、预测额 10 如果在 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中将“硬承付款类型”列表设置为“承付款”，则生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中选定的复选框将生成以下数字：成本 100、承付款 50、预测额 10 注意 要计算估计额外成本，在执行工作时必须将预测额减为零。 这意味着，记录成本和承付款时，必须使该范围部分的预测额为空。 如果没有正确执行此操作，则一方面，预测金额之间会出现重叠，另外一方面，成本或承付款金额之间会出现重叠。 这将导致在所生成的期中结果中，承付款金额作为部分预测额以及承付款添加至期中结果中。 完成时估算成本 (EAC) 示例 如果主要预测方法是完成时估算成本 (EAC)，则系统使用完成前尚需成本的估算 (ETC) 来生成期中财务结果。 不能使用完成时估算成本的值，因为该值与成本和承付款重叠，进而会导致期中结果计算错误。 要处理期中财务结果中的预测额，请参考以下部分。 完成前尚需成本的估算 (ETC) 示例 如果主要预测方法是完成前尚需成本的估算 (ETC)，有效 ETC 等于 60，在 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中，“硬承付款类型”列表被设置为“承付款”。 则在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中，选中的复选框将为此示例生成以下数字：成本 100、承付款 50、预测额 60。如果没有选中 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的“以承付款为预测基础”复选框，则将计算预测额和承付款两次。 如果“硬承付款类型”列表设置为“成本”。 则在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中，选中的复选框将给出以下数字：成本 120、承付款 30、预测额 60 如果没有选中 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的“以承付款为预测基础”复选框，则需两次输入预测额和承付款。 |