| 活动 (tppss2500m000) |  |
| 使用此进程以查看并维护项目活动。 注意 要选择多条记录，请按住 Ctrl 键。 相关主题 在项目中使用结构 使用活动结构 使用自下而上预算 使用自上而下预算 使用映象 使用模板
字段 | 说明
项目 | 唯一标识列出的活动所属的项目的代码。
说明 | 代码的说明或名称。
预算状态 | 项目状态。
计划 | 唯一标识计划的代码。
说明 | 代码的说明或名称。
活动 | 活动代码。
说明 | 代码的说明或名称。
搜索关键字 | 搜索关键字。
父活动 | 作为选定活动的父项的活动结构要素。
活动类型 | 活动的类型
预算状态 | 活动的预算状态。 注意 如果选择一个新状态，还必须更改预算行的状态。ERP LN 将通过更新实际预算中的预算状态 (tpptc1201s000) 进程给出提示。 相关主题 使用分时段预算
工作授权 状态 | 活动的工作授权状态。
原因代码 | 冻结活动的工作执行的原因。仅当工作授权状态字段设置为冻结时，才会启用该字段。
基于进度开票 | 可以确定是否希望为活动的进度分期付款开票以及希望如何进行开票。
挣值法 | 挣值法是计算计划工作的预算成本的方法。 相关主题 使用挣值法
链接的活动 | 如果挣值法为已分摊，则可以将某一活动链接至此活动。
完成 百分比 | 这是活动的计划进度，一定不能与实际进度相混淆。如果与某个计划集成子系统一起使用，该计划包可以在此字段中填入计划进度。可以使用根据计划生成实际进度 (tpppc1240m000) 进程将此进度复制到实际进度。
待结算 | 如果选中此复选框，可以输入结算价格。此选项只能用于在项目 (tppdm6100s000) 进程中将发票类型字段设置为进度发票的项目。
成本控制 | 如果选中此复选框，则可以在成本控制（报告）中包括此活动。
实际进度层次 | 记录进度的默认层
关键能力类型 | 在项目需求中，关键能力类型确定成本类型，系统将根据该成本类型将完成百分比从生产进度转换为与时间相关的进度。 选择一种关键能力类型以指定要交换的成本类型进度。这一点非常必要，因为项目进度中的进度比活动进度更加详细。项目控制预算类型确定此进度来自何处：来自在要素上输入的进度，还是来自活动上输入的进度。
命令 | 说明
插入顶层活动 | 插入新的顶层活动。
添加子项 | 插入子活动。
打印活动 | 启动打印活动 (tppss2400m000) 进程，通过该进程可打印选定的一系列活动。
打印活动结构 | 启动打印活动结构 (tppss2401m000) 进程，通过该进程可打印选定的一系列项目和计划的完整活动结构