| 工作负荷控制 - 图形示例 |  |
| 工作负荷控制计划方法的计划算法可通过以下图形进行说明。 在工作负荷控制 - 计划算法主题中将对该计划方法进行详细说明。 这些图形中显示了许多计划物料的总生产量。 注意 此示例表明能力约束条件的作用。 材料约束条件的处理方式与之完全相同。 步骤 1：生成非约束性计划 如果不考虑约束条件，则对于每个物料，Infor ERP 均会在需要该物料时才开始计划其生产。 一般来说，由于存在能力或材料约束条件，因此这种非约束性计划并不具有可行性。 非约束性计划
A | 能力约束条件
步骤 2：后退式计划 在第 24 周、第 26 周以及第 28 周，所需的生产能力超出可用能力。 因此，在后退式计划步骤中，部分计划的生产会转移至早期的计划期段中。 后退式计划之前
A | 能力约束条件
后退式计划之后
A | 能力约束条件
步骤 3：前进式计划 在第一个计划期段中超出的能力需求无法继续向后移动。 因此，无法满足预期交货日期。 超出的生产量会向前移动，以便获得一个尽可能类似于非约束性计划的计划。 前进式计划之后
A | 能力约束条件
相关主题 工作负荷控制 工作负荷控制 - 计划算法 工作负荷控制 - 详细示例 |