| 按活动/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1544m000) |  |
| 使用此进程来列出活动成本对象和杂项成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 项目代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。
日期 | 将为其生成预测的日期
进度登记层 | 此字段确定如何在项目监控中记录成本类型“杂项成本”的进度。
活动 | 活动代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 活动的工作授权状态
杂项成本 | 杂项成本代码
说明 | 代码说明或名称。
报告完成 | 此字段指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在项目计划中，已预算堆放 100 立方米土方。但实际只需要堆放 80 立方米土方。工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度 [%] | 选定的成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 仅当项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果未选中报告完成复选框，上述字段的值不会产生影响。您始终可以输入进度。 如果选中了 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在项目计划中，已预算堆放 100 立方米土方。但您多堆放了 20 立方米。此时，应输入 120%。
命令 | 说明
打印按活动/成本对象列出的实际进度 | 启动打印按活动/成本对象列出的实际进度 (tpppc1422m000) 进程，通过该进程可打印项目活动进度的详细资料。
打印活动实际进度表 | 启动打印活动实际进度表 (tpppc1460m000) 进程，通过该进程可打印显示活动的进度详细资料的表。
打印按活动/成本对象列出的实际进度表 | 启动打印按活动/成本对象列出的实际进度表 (tpppc1423m000) 进程，通过该进程可打印显示活动和成本对象组合的进度详细资料的表。
打印按活动列出的实际进度表 | 启动打印按活动列出的实际进度表 (tpppc1429m000) 进程，通过该进程可打印显示活动历史记录的进度详细资料的表。