| 挣值起始/结束百分比相关数据 (tpptc5112s000) |  |
| 使用此进程来维护选定活动的起始和结束百分比。 该活动采用的挣值法是起始和结束百分比。 注意 可以在活动层或按活动内的成本类型定义百分比。 必须指定活动的项目和分时段预算版本。 相关主题 创建分时段预算分析版本 使用挣值法
字段 | 说明
项目 | 唯一标识项目的代码
项目 | 项目的状态
当前版本 | 可以在该项目的这个版本中输入数据。
活动 | 唯一标识活动的代码 相关主题 活动
版本 | 存储活动数据所采用的版本
起始百分比 | 活动开始时下达的起始日期百分比
终止百分比 | 活动结束时下达的结束日期百分比
文本 | 如果选中此复选框，则表示存在关联文本，可以通过单击工具栏上的“文本”按钮来查看该文本。
材料起始日期百分比 | 活动开始时下达的材料预算金额的百分比 相关主题 使用挣值法
材料结束日期百分比 | 此字段的含义取决于挣值 (EV) 法。挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的材料预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的材料预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：材料成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的材料预算金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。活动结束时下达余额。
人工起始日期百分比 | 活动开始时下达的人工预算金额的百分比 相关主题 使用挣值法
人工结束日期百分比 | 此字段的含义取决于挣值 (EV) 法： 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的人工预算金额百分比。 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的人工预算金额百分比。 完成百分比或效果：人工成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的人工预算金额计算得出，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。活动结束时下达余额。 已分摊：该百分比取决于此活动针对它的进度而链接的活动。
设备起始日期百分比 | 活动开始时下达的活动的设备预算金额百分比 相关主题 使用挣值法
设备结束日期百分比 | 此字段的含义取决于挣值 (EV) 法： 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的设备预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的设备预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：设备成本类型的最大百分比。 该百分比是根据费用要素的设备预算金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。活动结束时下达余额。
分包起始日期百分比 | 活动开始时下达的活动的分包预算金额百分比 相关主题 使用挣值法
分包结束日期百分比 | 此字段的含义取决于挣值 (EV) 法： 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的设备预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的设备预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：设备成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的设备预算金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。活动结束时下达余额。
杂项成本起始日期百分比 | 活动开始时下达的杂项预算成本金额的百分比 相关主题 使用挣值法
杂项成本结束日期百分比 | 此字段的含义取决于挣值 (EV) 法： 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的杂项预算成本金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的杂项预算成本金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：杂项成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的杂项预算成本金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。活动结束时下达余额。