| 生成网络信息 (tipcs4211m000) |  |
| 使用此进程来按项目检查活动的实际进度，另外还可以在实际进度与计划进度存在偏差时生成网络信息。 Infor ERP 对每个活动都会执行以下检查： 如果项目为子项目，Infor ERP 会检查活动的最早起始日期是否不早于子项目的起始日期。 活动的要求起始日期必须介于最早起始日期和最晚起始日期之间。 Infor ERP 会根据先前活动的进度来检查活动能否开始。在此流程执行期间，系统会发出一些信号通知先前的活动是比计划提前还是比计划落后。 Infor ERP 会检查活动的实际起始日期是否介于最早（计算的）起始日期与最晚计划起始日期之间。 如果项目为子项目，Infor ERP 会检查活动的最早结束日期是否不晚于子项目的完成日期。 活动的要求结束日期必须介于最早结束日期和最迟结束日期之间。 Infor ERP 会检查活动的计算结束日期是否不晚于最迟计划结束日期。 Infor ERP 会检查活动的实际结束日期是否介于最早（计算的）结束日期与最迟计划结束日期之间。 Infor ERP 会报告计划进度与实际进度之间的任何偏差或网络计划中的不一致性。 相关主题 网络计划 使用“自”和“至”字段
字段 | 说明
项目 | 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。
检查日期 | 输入 Infor ERP 用于检查活动进度的检查日期。因此，检查日期必须与活动进度的输入日期相同。
命令 | 说明
继续 | 执行您在此进程中设置的流程。