| 按要素/设备列出的实际进度 (tpppc1124s000) |  |
| 使用此进程来维护要素和设备成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 项目代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 项目的当前状态
日期 | 输入此特定项目及其要素或活动的进度的日期
要素 | 标识要素的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 要素的工作授权状态
设备 | 设备代码 如果项目 (tppdm6100s000) 进程中的设备实际进度字段设置为成本对象，则可以选择预算成本对象。如果此字段设置为控制代码，则可以选择预算成本对象的控制代码。 相关主题 设备
说明 | 代码说明或名称。
设备实际进度 | 此字段指明在项目监控中，设备成本类型的进度是按成本对象记录还是按控制代码记录。
预算数量 | 设备的预算数量
单位 | 为该成本类型的预算行定义的单位
报告完成 | 此字段指明是否已将选定成本对象报告为已完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为已完成，如下例所示。 在项目计划中，您预算了 100 立方米的土方。但实际只需要堆放 80 立方米的土方。工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入 80%，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度 [%] | 选定成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 仅当项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是时，才能为选定成本对象或项目维护此字段。 如果未选中报告完成复选框，则上述字段的值不会产生影响。您始终可以输入进度。 如果在 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中选中允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在项目计划中，您预算了 100 立方米的土方。但您又另外堆放了 20 立方米。此时，您需要输入 120%。
实际进度 [数量] | 选定成本对象或控制代码的进度，以数量或时间量表示。