| 示例：累计订单提前期 (COLT) |  |
| Infor ERP 将使用累计订单提前期 (COLT) 值来计算订单计划跨度和计划跨度的最小长度： 非关键累计订单提前期 (COLT) 可用于更新物料的订单计划跨度。 合计累计订单提前期 (COLT) 可用于更新计划跨度。 本主题说明了累计订单提前期 (COLT) 和非关键累计订单提前期 (COLT)。 非关键累计订单提前期 物料的非关键累计订单提前期 (COLT) 等于下列提前期中最长的提前期： 物料的采购提前期。 如需更多信息，请参考采购提前期计算。 物料的非关键累计生产提前期。 如需更多信息，请参考非关键累计生产提前期。 有必要计算非关键累计订单提前期 (COLT) 的原因如下。 假定特定物料具有以下计划跨度：
OH | 订单计划跨度
MPH | 主计划跨度
C | 当前日期
x | 需求
在这种情况下，订单计划用于满足短期需求，而主计划则满足长期需求。 只要需求 X 在主计划跨度范围内，便可将此需求只分解为物料的关键组件。 仅当将该需求转移至物料的订单计划跨度范围内之后，才能分解为非关键组件。 执行此分解后，物料及其非关键组件的总提前期必须仍在订单计划跨度范围内：否则，订单交货将延迟。 规则 对于在主计划中非常关键（请参见物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程）并具有物料主计划的物料，适用以下规则： 物料的计划跨度至少必须等于物料的合计累计订单提前期 (COLT)。 物料的订单计划跨度至少必须等于物料的非关键累计订单提前期 (COLT)。 对于在主计划中非常关键（请参见物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程）但没有物料主计划的物料，适用以下规则： 物料的计划跨度至少必须等于物料的合计累计订单提前期 (COLT)。 物料的订单计划跨度至少必须等于物料的合计累计订单提前期 (COLT)。 对于在主计划中非关键（请参见物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程）的物料，适用以下规则： 物料的订单计划跨度至少必须等于物料的合计累计订单提前期 (COLT)。 物料的计划跨度至少必须等于物料的订单计划跨度。 此外，非关键物料还适用以下规则： 物料的订单计划跨度至少必须等于（多层）物料清单 (BOM) 结构中最近的关键父物料的订单计划跨度。 如需有关此规则的更多信息，请参见同步物料清单 (BOM) 层之间的订单计划跨度。 累计订单提前期 物料 A 是使用组件 X、Y 和 Z 制造而成的。组件 X 和 Y 是从业务伙伴处采购而来的。 组件 Z 是使用子组件 Z-1 和 Z-2 制造而成的。子组件 Z-1 和 Z-2 是从业务伙伴处采购而来的。
物料 | 提前期（天）
A | 2
X | 5
Y | 2
Z | 1
Z-1 | 7
Z-2 | 9
提前期包括安全时间、额外提前期和出库时间。 物料 Z 的累计订单提前期 (COLT) 为 10 天 (1 + 9)。 物料 A 的累计订单提前期 (COLT) 为 12 天 (2 + 10)。 此时，假定还可以采购物料，并且物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中的供应时间为 21 天。 这可转换成 15 个工作日。 在这种情况下，物料 A 的累计订单提前期 (COLT) 将为 15 天，而不是 12 天。 相关主题 提前期和跨度 累计订单提前期和计划跨度 同步物料清单 (BOM) 层之间的订单计划跨度 采购提前期计算 累计生产提前期 非关键累计生产提前期 |