| 如何登记进度 |  |
| 可以登记以下各项的项目进度： 要素（要素、要素/成本类型、要素/成本对象） 活动（活动、活动/成本类型、活动/成本对象） 延伸（延伸/成本类型、延伸/成本对象）。 可以使用进度确定数量和完成成本，并执行开票。 在要素和活动层使用进度登记进行项目开票和绩效评定。 在其它层，可以使用登记进行监控。 要素进度：可以对一系列要素、活动、特定成本类型或所有成本类型的进度进行全局更新。您可以根据生成的控制数据登记进度。如果生成的控制数据基于要素，可以针对要素登记进度。如果以下条件成立，则属于这种情况： 控制预算读取要素。 项目预算读取要素，而由控制预算读取活动（控制数据将同时读取要素和活动）。但是，如果生成的控制数据仅基于要素，则不能登记活动进度。 活动进度：可根据计划进度得出活动的进度。您可以根据生成的控制数据登记进度。如果生成的控制数据基于活动，可以针对活动登记进度。如果以下条件成立，则属于这种情况： 控制预算读取活动。 项目预算读取活动，而由控制预算读取要素（控制数据将同时读取要素和活动）。 使用活动进度，可以查看附带的项目控制模块 (PCS) 项目的基于时间的进度。可以将里程碑链接至该项目中的定制物料。还可以向项目项目报告项目控制模块 (PCS) 产品结构中每个定制物料的进度。 延伸进度：可以在波动结算中输入波动。 这些波动可确定针对项目合同的差异开票所需的数据。 如果数量、价格或所耗时间有所变化，系统将根据登记的进度对这些范围变更开票。 相关主题 如何使用进度和监控 登记成本和承付款 登记收益 使用延伸 |