| 活动实际进度 (tpppc1160s000) |  |
| 使用此进程以维护项目活动的进度。 仅当项目状态为活动且项目 (tppdm6100s000) 进程中控制依据字段的值设置为活动时，才能维护此进程。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码。
说明 | 代码的说明或名称。
项目状态 | 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。
日期 | 为其记录进度的日期（不必是系统日期）。进度数量和百分比将与此日期相关。
活动 | 活动代码。
说明 | 代码的说明或名称。
项目状态 | 活动的工作授权状态。
报告完成 | 如果选中此复选框，表示选定活动的生产已完成。您仍然可以输入进度。 如果进度不等于 100%，则满足以下任一条件时，可以结算与预算之间的差值： 在活动 (tppss2100m000) 进程中为选定活动选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度数量 | 活动上设置的数量。系统将根据此字段中的数量记录进度，这对于按进度开票来说非常重要。
时间单位 | 为活动 (tppss2100m000) 进程中的活动定义的单位。
累计 [数量] | 指定日期的活动进度的累计数量
累计 [%] | 以累计百分比表示的活动进度。换言之，将销售数量和进度数量进行比较。
日期 [数量] | 以自上次输入日期至目前为止所完成数量表示的进度 注意 第一次输入进度时，此字段的值等于累计数量。
文本 | 如果选中此复选框， ERP LN 将打印活动进度文本。
命令 | 说明
打印活动实际进度 | 启动打印活动实际进度 (tpppc1461m000) 进程，该进程将打印项目活动进度的期中评估。
打印活动实际进度表 | 启动打印活动实际进度表 (tpppc1460m000) 进程，该进程将打印显示活动进度详细资料的表单。
打印按活动/成本对象列出的实际进度表 | 启动打印按活动/成本对象列出的实际进度表 (tpppc1423m000) 进程，该进程将打印显示活动和成本对象组合进度详细资料的表单。