| 重新计算装配线混合订单 (tiasl3220m000) |  |
| 使用此进程以重新计算一组装配线和计划下线日期的装配线混合订单。新的混合将现有混合作为起始点。 可以计算新的混合，以清除延迟订单或改进现有混合。例如，可以重新计算现有混合，从而将因更改订单下线日期而赋予订单的较高优先级考虑在内。可以重新计算延迟订单，以推迟其计划下线日期。 如果选中了包括未交货的订单复选框，则对于选定日期中的第一天，初始订单混合中将包括其下线日期早于计划下线日期且并非正在进行的订单。如果超出当天的能力，则将较低优先级的订单移至下一日期。 确定优先级的依据包括： 要求的下线日期。 装配订单是否已链接至销售订单。 在装配订单 (tiasc2100s000) 进程的优先级字段中人工定义的优先级。 成本值。 如果将订单移至新日期会导致超出当天的能力，则低优先级订单将被移至下一日期。如果将订单移至前一日期，则会移动高优先级的订单。该流程将重复进行，直至处理完所有订单。 如果在时间上向后移动订单，换言之，将订单移至较早日期，则订单的下线日期可以早于在装配订单 (tiasc2100s000) 进程中定义的参考日期。参考日期将确定订单内容何时有效。订单内容包括需要的材料和工序。因此，如果下线日期在参考日期之前，则可能会出现问题，因为生产基于尚未生效的订单内容。例如，会因为需要的机器还不可用而导致此时产品的某个部件无法生产。如果重新计算后订单的下线日期早于参考日期，ERP LN 会显示一条消息，提醒您注意此类问题。 注意 要启动装配线混合订单 (tiasc2501m000) 进程，可以单击装配线混合订单按钮。使用此进程以查看装配线的装配线混合订单。 相关主题 装配控制模块概览 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
字段 | 说明
包括未交货的订单 | 如果这些延迟订单的下线日期早于计划下线日期字段中输入的日期，可以选中此选项。这样，执行重新计算时会将这些延迟订单考虑在内。
重新计算利用率（最大订单数） | 如果选中此复选框，则会重新计算装配线利用率。
订单优先级 | 如果选中此复选框，则在执行重新计算时会将订单优先级考虑在内。该优先级在装配订单 (tiasc2100s000) 进程的“优先级”字段中人工定义。
已修改混合订单 | 此复选框指明是否在重新计算流程中更改了混合。如果更改了混合，则显示对成本函数所做的更改。
命令 | 说明
重新组合 | 单击可重新计算一组装配线和计划下线日期的装配线混合订单。
确认 | 使用此按钮确认混合。只有更改混合后才能确认混合。装配订单将获得新的下线日期。此重新计算流程的所有错误和警告消息都记录在“信息”中，并可在装配信息 (tiasc0501m000) 中查看。
参数 | 单击可输入或显示选定控制段和用户（您自己）的参数。启动重新计算/顺序参数 (tiasl4110m000) 进程。 可以在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中输入更多通用参数。
估价 | 可以评估计划订单在装配线混合中的变更。将激活 Excel 表单，该表单将显示包括以下内容的图表：订单、订单计划下线日期，以及选项组合的实际数量和最大数量。不支持转换。
信息 | 单击可显示错误消息，例如尚未反冲需求的装配线工位订单或无法创建的在制品转移。