| 按活动/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1144s000) |  |
| 使用此进程来维护活动成本对象和杂项成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。
日期 | 输入此特定项目及其要素或活动的进度的日期
活动 | 活动代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 活动的工作授权状态
杂项成本 | 杂项成本代码
说明 | 代码说明或名称。
杂项成本实际进度 | 指明如何在项目监控中记录类型为杂项成本的成本的进度。
报告完成 | 指明是否已将选定成本对象报告为已完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为已完成，如下例所示。 在项目计划中，您预算了 100 立方米的土方。但实际只需要堆放 80 立方米的土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入 80%，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度 [%] | 选定成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。