| 数据映射：将数据由 PCS 导出到 Microsoft Project |  |
| 要操作 Microsoft Project 中的 PCS 项目，使用通过 XML 导出/导入 PCS 活动 (tipcs4172m000) 进程将 ERP LN 中与 PCS 有关的数据转移到 Microsoft Project。该表说明 ERP LN 中的数据如何与 Microsoft Project 中的数据相匹配。 如果不存在相匹配的字段，则自动在 Microsoft Project 中插入一个定制字段。 要在 Microsoft Project 网格中显示定制字段，请执行以下操作： 右键单击列标题。 选择“插入列”。 在列定义窗口中选择字段名称 text3、text4、text5、text6 或 text7。 修改 GLOBAL.MPT，以使定制字段在网格中默认显示： 复制 GLOBAL.MPT，它位于 C:\Documents and Settings\<用户>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\ 文件夹中。 执行上述步骤显示定制字段，并保存模板文件。 用修改后的副本替换 GLOBAL.MPT 文件。 注意 您随时可以恢复原始的 GLOBAL.MPT 文件： 删除修改后的 MPT 文件。 创建一个 Microsoft Project 文件。从位于 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\ 的全局安装模板中复制新的 GLOBAL.MPT 文件。
ERP LN | Microsoft Project | 备注
--- | --- | ---
PCS 项目 | 摘要任务 | --
项目 | 任务名 | --
说明 | ERP LN 任务说明（定制字段） | --
未导出 PCS 起始日期和结束日期。Microsoft Project 在将 XML 文件上传到 Microsoft Project 的过程中，根据单个任务的日期决定项目的起始日期和结束日期。 | 起始日期 结束日期 | 一个 Microsoft Project 文件仅包含一个项目。此项目可以包含多个 ERP LN PCS 项目的全部活动。
PCS 计划方法 后退式 前进式 | 从开始时间向后排定 假 真 | --
项目（选择范围） 第一个项目的起始日期 最后一个项目的结束日期 | 起始日期 结束日期 | 一个 Microsoft Project 文件仅包含一个项目。此项目可以包含多个 ERP LN PCS 项目的全部活动。
| 固定值： 工期格式：5 （=工时） 默认的固定成本累算方式:3 (=最终) 外部编辑的项目:0 （否） | --
活动 | 任务 | --
活 动 | 任务名：<项目代码> - <活动代码> | --
说明 | ERP LN 活动说明（定制字段） | --
任务 | ERP LN 任务（定制字段） | --
任务 | ERP LN 任务说明（定制字段） | --
活动 管理员 | ERP LN 活动管理员（定制字段） | --
工作中心 | ERP LN 工作中心（定制字段） | 另请参阅“资源管理子系统”
对活动的工作中心有效的日历： 在工艺流程参数中定义的可用性 公司日历或工作中心日历，取决于工艺流程参数中的使用的日历类型。 | 日历 值：<可用性> . <日历> 忽略资源日历:1 (=是) | Microsoft Project 仅使用任务日历。不使用工作中心日历。
--- | 任务类型：固定工时 | --
要求起始日期 要求的终止日期 如果这些字段中没有日期，则使用其它日期字段： 对于前进式计划：最早起始日期和最早终止日期 对于后退式计划：最晚起始日期和最晚终止日期 | 开始时间 结束时间 | --
活动持续时间 | 工期 | 在 ERP LN 中，持续时间是指要求起始日期与要求的终止日期之间的工时数。根据工艺流程参数，使用活动的工作中心日历和公司日历来计算工时数。 另请参阅要求起始日期和要求的终止日期。 Microsoft Project 使用“起始日期”、“工期”和导入的“日历”定义来计算任务的“结束日期”。
紧前活动（如活动关系 (tipcs4110m000) 中所定义） | 前置任务 | 在 ERP LN 中，只有当浮动时间以天数表示时，才导出紧前活动的浮动时间。不导出以百分数 (%) 表示的浮动时间。用以天数表示的浮动时间乘以工作中心的基本能力，可将浮动时间转换为工时（工作时间）。 在 Microsoft Project 中，浮动时间以小时为单位导入，但以天数（工作时间）为单位显示。当前任务的日历（活动关系 (tipcs4110m000) 中的下一活动）用于偏置时间。
日历 | 日历 | --
将所有用于网络计划的日历导出到 Microsoft Project 在工艺流程参数中定义的可用性类型 根据工艺流程参数，导出公司日历或每个工作中心的日历。针对每种日历导出在工艺流程参数中定义的默认可用性类型。 每天最多导出三个工作时间段。 | 日历 值：<可用性> . <日历> 日历与任务建立链接 | --
工作中心 | 资源 | --
工作中心（用于活动） | 资源 为每项任务提供一个“ERP LN 工作中心”定制字段 在 XML 导入过程中，资源并未正式链接至任务 | --
代码 | 名称 | --
日历 | 日历 | --
相关主题 集成项目控制模块 (PCS) 与 Microsoft Project 数据映射：将数据由 Microsoft Project 导入 PCS |