| 按项目/要素/设备列出的成本控制 (tpppc4525m000) |  |
| 使用此进程来监控所执行的项目。 可以在项目/要素/设备控制代码层汇总实际成本控制。 该进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 在概览/维护进程中维护记录 相关主题 ERP LN 计算完成成本的方式 使用控制查询和报表
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
要素 | 使用的要素
生成时间 | 当前项目成本控制的建立日期。此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。
币种 | 概览进程中的默认货币是项目货币。在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。
币种 | 货币
设备控制代码 | 最详细的成本控制层所使用的控制代码
总预算 | 控制数据中显示的预算金额
完成成本 | 当前期段结束时的允许成本
预算数量 | 控制数据中显示的合计预算数量
完成数量 | 当前期段结束时的允许数量
不含承付款的 实际数量 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款）
当前期段 | 实际成本控制期所在的年度
/ | 用于实际成本控制的期段
含承付款 完成成本 | 当前期段内可能发生的成本
不含承付款的 实际成本 | 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）
不含承付款 完成成本 | 不含承付款的允许金额
含承付款 完成数量 | 当前期段内可以生产的数量
不含承付款的 实际数量 | 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款）
不含承付款 完成数量 | 不含承付款的允许数量
实际成本 | 实际金额
差异 | 结果金额
预测成本 | 预测成本
预测数量 | 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外数量预测