| 按要素/成本对象生成实际进度 (tpppc1128m000) |  |
| 使用此进程来为一系列要素全局更改进度。 然后可以在项目进度中监控结果。 仅当项目及其要素都满足以下条件时，才能使用此进程维护要素的进度： 项目条件： 项目状态为活动。 在项目成本控制层 (tppdm6102m000) 进程中，至少为一个要素层选择成本控制。 项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是。 要素条件： 要素状态为活动。 在要素 (tpptc1100s000) 进程中选中实际进度复选框。 要素 (tpptc1100s000) 进程中的实际进度层次字段设置为要素/控制代码。 按成本对象代码层还是成本控制代码层来维护要素进度，这取决于项目 (tppdm6100s000) 进程中字段的值。 使用此进程可以全局更改进度，而使用以下进程可以按要素或按成本类型来维护进度（取决于成本类型）： 按要素/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1100s000) 按要素/材料列出的实际进度 (tpppc1120s000) 按要素/人工列出的实际进度 (tpppc1122s000) 按要素/设备列出的实际进度 (tpppc1124s000) 按要素/分包列出的实际进度 (tpppc1126s000) 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 项目代码
项目 | 项目的当前状态
实际进度日期 | 输入此特定项目及其要素或活动的进度的日期
材料 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为物料成本类型生成进度。
材料 | 物料成本类型的进度百分比
人工 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为人工成本类型生成进度。
人工 | 人工成本类型的进度百分比
设备 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为设备成本类型生成进度。
设备 | 设备成本类型的进度百分比
分包 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为分包成本类型生成进度。
分包 | 设备成本类型的进度百分比
杂项成本 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为杂项成本类型生成进度。
杂项成本 | 杂项成本类型的进度百分比
报告完成 | 如果选中此复选框，系统将生成主行，且与项目 (tppdm6100s000) 进程中项目或成本对象的登记进度字段的值无关。
删除现有数据 | 如果选中此复选框，为现有行新生成的进度将替代原来为这些行生成的控制数据进度。保留的进度是新进度。 如果清除此复选框，Infor ERP 在此处生成新进度时，会将生成控制数据后删除的那些行完整保留于历史记录中。对于已生成新进度的行，将更新原有行。
记录实际进度 | 使用此字段选择如何记录阶段。
命令 | 说明
生成 | 使用此功能更新此进程的当前进度数据。