| 按延伸/材料列出的实际进度 (tpppc1180s000) |  |
| 使用此进程来维护延伸和材料成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。
日期 | 日期
合同延伸 | 合同延伸代码
说明 | 代码说明或名称。
延伸类型 | 延伸类型
状态 | 延伸的状态
物料 | 如果项目 (tppdm6100s000) 进程中的材料实际进度金额字段设置为成本对象，则可以选择预算成本对象。如果该字段设置为控制代码，则可以选择预算成本对象的控制代码。
材料实际进度 | 可以记录该成本类型的进度的层
预算数量 | 物料成本对象的预算数量
单位 | 单位代码 相关主题 计量单位
报告完成 | 此字段指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在项目计划中，已预算堆放 100 立方米土方。但实际只需要堆放 80 立方米土方。工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度 [%] | 选定的成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 仅当项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果选中了报告完成复选框，上述字段的值不会产生影响。您始终可以输入进度。 如果选中了 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在项目计划中，已预算堆放 100 立方米土方。但您多堆放了 20 立方米。此时，应输入 120%。
实际进度 [数量] | 选定的成本对象或控制代码的进度，以数量（完成的单位数量）或时间量表示。 仅当项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果选中了报告完成复选框，上述字段的值不会产生影响。此时，您始终可以输入进度。 如果选中了 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于预算数量的进度数量。 例如，如果已在项目计划中预算堆放 100 立方米土方，但实际多堆放了 20 立方米，则应输入 120%。 如果更改进度数量，Infor ERP 将计算该进度百分比。
项目库存 | 当前物料的数量仍为该项目的库存。 仅当下列条件成立时，才能输入库存： 未选中报告完成复选框。 项目 (tppdm6100s000) 进程中的材料实际进度金额字段设置为成本对象。 在项目进度中计算结果，如下例所示。 示例 预算：95,000 个单位 x 0.95 = 90,250 实际销售：100,000 x 1 = 100,000 进度为 25%，项目的现有库存仍为 76,000 个单位。 允许预算：进度：25% x 90,250 = 22,562.50 现有库存：76,000 x 0.95 = 72,200.00 合计：94,762.50。 截至当日的总销售数量：100,000.00 截至当日的结果：-5,237.50。
项目库存 | 单位代码