| 按延伸/成本类型列出的实际进度 (tpppc1189s000) |  |
| 使用此进程来维护成本类型层的延伸进度。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 项目状态
日期 | 日期
合同延伸 | 合同延伸代码
说明 | 代码说明或名称。
报告完成 | 指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在项目计划中，已预算堆放 100 立方米土方。但实际只需要堆放 80 立方米土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度 [%] | 以总预算数量或时间的百分比表示的所有类型成本的进度。当所有成本类型均按同一进度百分比进行更新时，可以使用此字段。如果任何成本类型的进度百分比发生变化，此字段将设置为零。
材料 | 人工成本对象的进度百分比
人工 | 物料成本对象的进度百分比
设备 | 设备成本对象的进度百分比
分包 | 分包成本对象的进度百分比
杂项成本 | 杂项成本对象的进度百分比