| 人工成本预测 (tpppc2136s000) |  |
| 使用此进程来维护不同人工代码的项目和登记日期组合的成本预测。可以使用这些值来计算控制查询和报告进程中的预测金额。 注意 对于成本对象和要素/活动的组合而言，所有金额都有效。 相关主题 登记成本预测
字段 | 说明
项目 | 项目代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 项目状态
登记日期 | 成本预测偏差的输入日期
要素 | 要素代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 要素的工作授权状态
活动 | 活动代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 活动的工作授权状态
人工 | 人工代码
说明 | 代码说明或名称。
成本构成 | 成本构成代码
说明 | 代码说明或名称。
工作类型 | 计时人工类型代码。如果更改了此字段的值，系统将根据新的附加费百分比重新计算成本费率。 计算公式为：成本费率 = 原有成本费率 * (1 + 附加费百分比)。
说明 | 代码说明或名称。
预测工时 | 预测成本偏差的工时
成本金额 | 成本费率货币
成本费率 | 成本费率代码
成本金额 | 合计人工成本。如果更改了生成的成本金额，系统将自动调整单位成本费率。
成本金额 | 本币。单击“切换货币种类”可查看以其它本币表示的金额。
成本金额 | 以本币表示的成本金额
汇率/货币因子 | 属于所显示汇率的汇率
汇率/货币因子 | ERP LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。
文本 | 如果选中此复选框，会显示备注。
估计额外成本 | 此处输入的金额是超出当前预算的估计额外成本。 注意 如果主导预测方法不是估计额外成本 (EEC)，此字段将显示 0 并且不能使用估计额外成本 (EEC)。
完成前尚需成本的估算 | 完成活动或项目所需的预期额外成本 注意 如果主导预测方法不是完成前尚需成本的估算 (ETC) 或完成时估算成本 (EAC)，此字段将显示 0 并且不能使用完成前尚需成本的估算 (EAC)。
完成时成本估算 | 可以使用完成时估算成本值来确定项目结束时的成本。 注意 如果主导预测方法不是完成前尚需成本的估算 (ETC) 或完成时估算成本 (EAC)，此字段将显示 0 并且不能使用完成时估算成本 (EAC)。
预算 | 为要素或活动预算的人工合计预算金额
完成预算 | 预算允许的成本
实际进度 | 进度百分比
实际成本 | 实际人工成本
差异 | 项目结果
预测差异 | 预测项目结果
命令 | 说明
读取默认成本费率 | 使用此功能可以将物料的默认成本费率读到显示的记录中。
打印按成本对象列出的成本预测 | 启动打印按成本对象列出的成本预测 (tpppc2416m000) 进程，通过该进程可打印最终结果的预测。