| プロジェクト別管理 (tpppc4510m000) |  |
| セッションの目的: 実行されるプロジェクトをモニタリングします。実際原価管理はプロジェクトレベルで集計されます。 このセッションは、プロジェクト進捗 モジュールでプロジェクトのモニタリングに使用できる一連のセッションの 1 つです。これらのセッションは、それぞれ異なるレベルの詳細を表示します。 注意 複数のレコードを選択するには、CTRL キーを押し下げたままにします。 関連トピック 管理問合せおよびレポートを使用するには モニタリングを使用するには 原価予測を登録するには ERP LN での実行済の計算方法 プロジェクトで自国通貨を使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトコード
通貨 | 概要セッションのデフォルト通貨はプロジェクト通貨です。 依存通貨システムおよび独立通貨システムのどちらの場合でも、[通貨変換] オプション (Ctrl + R キー) を使用して、この通貨を他の通貨に変更できます。以下の順序で各通貨を適用できます。 プロジェクト通貨 現地通貨 レポート通貨 1 レポート通貨 2 注意 自国通貨になるのは、上記 2 から 4 の通貨のみです。
合計予算 | 管理データに示されている予算金額
実際 原価 | 実際予算
実行済 | これまでに許容されている原価と数量 (アーンドバリュー) を表示します。実行済は、実際進捗 × 予算で計算されます。 注意 この計算の例外については、ERP LN での実行済の計算方法を参照してください。
差異 | 結果の金額
収益 | 現在までのすべての期間の履歴に転記された収益
WIP | 仕掛品 (WIP) の金額
メインプロジェクト合計原価インジケータ | プロジェクト合計を示します。 以下のいずれかになります。 メインプロジェクト合計 プロジェクト合計
実際 | 現在までのすべての期間の履歴に転記された実際原価 (コミットメントを含まない)
差異 | 結果の金額
WIP | 仕掛品 (WIP)の金額
コミットメントを含む 実際 | コミットメントを含む、(この期間中に) 消費される金額
    消費合計 = 実際原価 (今期間) + コミットメント (今期間)
コミットメントを含む 実行済 | 現行期間内に発生する可能性がある原価
コミットメントを含む 差異 | 以下の式で計算されます。
    結果 = 実行済 (今期) - 実際原価 (今期間) - コミットメント (今期間)
コミットメントを除く 実際 | 現行期間の履歴に転記された実際原価 (コミットメントを含まない)
コミットメントを除く 差異 | 以下の式で計算されます。
    結果 = 実行済 (今期) - 実際原価 (今期間)
収益 | 現在までのすべての期間の履歴に転記された収益
実際 | コミットメントを含まない結果の金額
差異 | 現行期間の終了時点で予測されるプロジェクト終了時の追加原価
予測原価 | 現行期間の終了時点で予測されるプロジェクト終了時の追加原価
完了時の差異 | プロジェクトの終了時点で予想される追加コスト
追加収益予測 | 現行期間の終了時点で予測される、プロジェクト終了時の追加収益予測