| 要素/活動別物理的進捗マスタデータの生成 (tpppc1110m000) |  |
| セッションの目的: 原価対象レベルで要素および活動の進捗マスタデータを生成します。プロジェクトと要素の両方、および/またはプロジェクトの活動が以下の条件を満たしている場合にのみ、マスタデータを生成できます。 プロジェクトの条件: プロジェクト状況が有効である 要素のマスタデータを生成する場合、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの管理区分フィールドが要素に設定されている 活動のマスタデータを生成する場合、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの予算区分フィールドが活動に設定されている プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドがYesに設定されている 要素の条件: 要素の状況が実際または最終である 物理的な進捗チェックボックスが要素 (tpptc1100s000) セッションでオンに設定されている 物理的な進捗レベルフィールドが要素 (tpptc1100s000) セッションで要素/管理コードに設定されている 活動の条件: 活動状況が実際または最終である 物理的な進捗レベルフィールドが、活動 (tppss2100m000) セッションで活動/管理コードに設定されます。 フィールドの値に応じて、原価対象コードまたは原価管理コードのレベルで進捗がメンテナンスされます。
フィールド | 説明
物理的進捗日付 | 進捗データが生成されるときに対象となる日付
品目 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN により品目原価タイプの進捗データが生成されます。
労務 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN により労務原価タイプの進捗データが生成されます。
設備 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN により設備原価タイプの進捗データが生成されます。
外注 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN により外注原価タイプの進捗データが生成されます。
雑費 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN により雑費原価タイプの進捗データが生成されます。
前回の数値を適用 | このチェックボックスがオンの場合、新しく生成されるラインには前の物理的進捗日付の進捗が適用されます。新しい予算要素は、進捗がゼロのラインで生成されます。指定した日付について進捗をまだ入力していない場合は、原価対象レコードおよびその数量だけが、対応する各原価タイプテーブルに挿入されます。
最終結果を含む | このチェックボックスがオンの場合、マスタラインは該当のプロジェクトまたは原価対象に対して進捗の登録フィールドの設定値とは無関係に生成されます。
既存データを削除 | このチェックボックスがオンの場合、既存ラインに対して以前に生成された管理データの進捗が、そのラインに対して新しく生成された進捗によって置換されます。 このチェックボックスがオフの場合、進捗を作成すると、ERP LN により、管理データの生成後に削除されたラインが履歴に保存されます。
完了済を含む | このチェックボックスがオンの場合、マスタデータは以下のセッションの物理的進捗日付フィールドの設定値とは無関係に生成されます。 要素/雑費別物理的進捗 (tpppc1100s000) 要素/材料別物理的進捗 (tpppc1120s000) 要素/労務別物理的進捗 (tpppc1122s000) 要素/設備別物理的進捗 (tpppc1124s000) 要素/外注別物理的進捗 (tpppc1126s000)