| 活動/労務別物理的進捗 (tpppc1541m000) |  |
| セッションの目的: 活動原価対象と労務原価対象の組合せの進捗を一覧表示します。 注意 ズーミングによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみが可能になります。 関連トピック 進捗処理を使用するには 進捗記録を使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | プロジェクトの現在の状況
日付 | 予測が生成されるときに対象となる日付
進捗登録レベル | 原価タイプ ｢労務｣ の進捗を、プロジェクトモニタリングにおいて原価対象別または管理コード別のどちらで記録するかについて設定します。
活動 | 活動コード
記述 | コードの記述または名前
状況 | 活動の作業権限状況
労務 | 労務のコード 関連トピック 労務
労務 | コードの記述または名前
予算数量 | 管理データに示された予算数量の合計
完了レポート済 | このチェックボックスがオンの場合、選択された要素の製造は完了済とみなされます。完了していない場合は、進捗を入力できます。
物理的進捗 [%] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトについて、このフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドが Yes に設定されている場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオフの場合は、[進捗の登録] フィールドの設定値は影響しません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションの 100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンの場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 プロジェクト計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。
物理的進捗 [数量] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量または時間数で表示されます。
コマンド | 説明
活動/原価対象別物理的進捗の出力 | 活動/原価対象別物理的進捗の出力 (tpppc1422m000) セッションを開始します。このセッションでは、ある 1 つのプロジェクトに関する活動の進捗詳細を出力します。
活動の物理的進捗フォームの出力 | 活動の物理的進捗フォームの出力 (tpppc1460m000) セッションを開始します。このセッションでは、活動の進捗詳細を表示するフォームを出力します。
活動/原価対象別物理的進捗フォーム | 活動/原価対象別物理的進捗フォーム (tpppc1423m000) セッションを開始します。このセッションでは、活動と原価対象の組合せの進捗詳細を表示するフォームを出力します。
活動別物理的進捗フォームの出力 | 活動別物理的進捗フォームの出力 (tpppc1429m000) セッションを開始します。このセッションでは、活動の履歴の進捗詳細を表示するフォームを出力します。