| 進捗結果を使用するには |  |
| 進捗はさまざまなレベルで登録できます。最も詳細なレベルは原価対象/管理コードレベルです。一部のリソースでは、正確な進捗を記録することが難しくなっています。このため、進捗の登録については以下の 2 か所で管理できます。 プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドを使い、現在のプロジェクトについて原価対象/管理コードレベルで記録する進捗を指定します。選択肢は、Yes、No、および差異 = 在庫です。 標準およびプロジェクト原価対象セッションの進捗の登録 フィールドを使い、特定の原価対象/管理コードについて原価対象/管理コードレベルで進捗を記録する必要があるかどうか指定します。 フィールド値の組合せにもとづいて、次の結果が得られます。
| 原価対象チェックボックス
プロジェクトのリスト値
| オン | オフ
Yes | 結果 1 | 結果 1
No | 結果 1 | 結果 2
差異 = 在庫 | 結果 1 | 結果 3
結果 1 原価対象または管理コードに記録する進捗は、次のようにモニタリングの計算式で使われます。 実行済 = 進捗 (%) × 予算、原価差異 = 実行済 - 実際 結果 2 原価対象または管理コードレベルでは進捗を登録できません。結果として、モニタリングでは次のように進捗から実行済を判断できません。 実行済 = 実際、結果は差異 = 0 結果 3 原価対象または管理コードレベルで記録する進捗は、次のようなモニタリングの計算式で使用されます。原価対象または管理コードレベルで記録する進捗は、差異の計算には使用されません。原価は発生しますが、進捗に従って消費されないため、在庫と見なされます。これにより、モニタリングについて以下の計算式が得られます。 実行済 = 進捗 (%) × 予算、在庫 = 実際 - 実行済、結果 = 0 注意 結果 2 と 3 は、非終了作業についてのみ発生します。プロジェクトの作業が終了している場合、結果 1 の計算が使用されます。 モニタリングでは、プロジェクト - 原価管理レベル (tppdm6102m000) セッションで原価管理レベルに原価管理が選択されている場合のみ結果が表示されます。 |