| 材料費予測 (tpppc2116s000) |  |
| セッションの目的: さまざまな品目コードについて、プロジェクトと登録日の組合せに対する原価予測をメンテナンスします。この値は、管理問合せおよびレポートセッションの予測金額の計算に使用されます。
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | プロジェクト状況
登録日 | 予測原価差異の日付
要素 | 要素コード
記述 | コードの記述または名前
状況 | 要素の作業権限状況
活動 | 活動を識別するコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | 活動の作業権限状況
品目 | 品目コード
記述 | コードの記述または名前
原価構成要素 | 原価構成要素は、特定の特徴を持った原価対象の集まりです。原価構成要素は原価タイプに依存しないため、たとえば、プロジェクトは別のディメンションからモニタできます。たとえば、ケーブル作業や取付作業など、電気関連の作業に関するすべての原価は、該当する原価対象が原価構成要素の ｢電気｣ 作業にリンクされている場合に表示されます。
記述 | コードの記述または名前
予測数量 | 予測原価差異の基準となる数量
単位 | 数量を表す測定単位
原価額 | 通貨コード
原価 | 単位当りの原価 このフィールドの値を変更すると、ERP LN では [原価額] フィールドの値を再計算します。
原価額 | 原価予測の金額
原価額 | 自国通貨。別の自国通貨で表された金額を確認するには、[通貨の変換] をクリックします。
原価額 | 自国通貨での金額。別の自国通貨で表された金額を確認するには、[通貨の変換] をクリックします。
為替レート/レート係数 | 表示されている自国通貨への取引通貨の変換に使用される為替レート
為替レート/レート係数 | レート係数
テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
追加費用見積 | 現在の予算の最上位における追加費用見積 注意 先行予測方法が EEC ではない場合、このフィールドにはゼロが表示され、EEC を使用できません。
完了までの見積 | 活動またはプロジェクトを完了するために必要な予測追加原価 注意 先行予測方法が ETC または EAC ではない場合、このフィールドにはゼロが表示され、ETC を使用できません。
完了時の見積 | 完了時の見積原価の値は、プロジェクトの終了時の原価を決定するために使用されます。 注意 先行予測方法が ETC または EAC ではない場合、このフィールドにはゼロが表示され、EAC を使用できません。
予算 | 予算金額の合計
実行済 | 実行済の金額
物理的な進捗 | 進捗率
実際 | 実際に消費した金額
差異 | プロジェクトの結果金額
予測差異 | プロジェクトの予測結果金額
コマンド | 説明
デフォルト原価品目 | 品目のデフォルト原価データを読み取ります。
要素/原価予測の出力 | 要素/原価予測の出力 (tpppc2416m000) セッションを開始します。このセッションでは、最終結果の予測を出力します。