| 活動/設備別物理的進捗 (tpppc1542m000) |  |
| セッションの目的: 活動と設備の組合せの進捗についてメンテナンスします。
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | プロジェクトの状態を示します。 ERP LN では、次の状況が区別されます。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。
日付 | 予測が生成されるときに対象となる日付
進捗登録レベル | 原価タイプ ｢設備｣ の進捗を、プロジェクトモニタリングにおいて原価対象別または管理コード別のどちらで記録するかについて設定します。
活動 | 活動コード
記述 | コードの記述または名前
状況 | 活動の作業権限状況
設備 | 設備コード 関連トピック 設備
設備 | コードの記述または名前
予算数量 | 管理データに示された予算数量の合計
完了レポート済 | このチェックボックスがオンの場合、選択された要素の製造は完了済とみなされます。完了していない場合は、進捗を入力できます。
物理的進捗 [%] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトについて、このフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドが Yes に設定されている場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオフの場合は、[進捗の登録] フィールドの設定値は影響しません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションの 100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンの場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 プロジェクト計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。
物理的進捗 [数量] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量または時間数で表示されます。
コマンド | 説明
活動/原価対象別物理的進捗の出力 | 活動/原価対象別物理的進捗の出力 (tpppc1422m000) セッションを開始します。このセッションでは、ある 1 つのプロジェクトに関する活動の進捗詳細を出力します。
活動の物理的進捗フォームの出力 | 活動の物理的進捗フォームの出力 (tpppc1460m000) セッションを開始します。このセッションでは、活動の進捗詳細を表示するフォームを出力します。
活動/原価対象別物理的進捗フォーム | 活動/原価対象別物理的進捗フォーム (tpppc1423m000) セッションを開始します。このセッションでは、活動と原価対象の組合せの進捗詳細を表示するフォームを出力します。
活動別物理的進捗フォームの出力 | 活動別物理的進捗フォームの出力 (tpppc1429m000) セッションを開始します。このセッションでは、活動の履歴の進捗詳細を表示するフォームを出力します。