| 進歩の登録方法 |  |
| 以下の項目のプロジェクト進捗を登録できます。 要素 (要素、要素/原価タイプ、要素/原価対象) 活動 (活動、活動/原価タイプ、活動/原価対象) 拡張 (拡張/原価タイプ、拡張/原価対象): 進捗を使用して、数量や実行済原価を決定できるほか、請求を実行できます。要素および活動レベルでの進捗の登録は、プロジェクト請求および業績測定に使用します。ほかのレベルの登録は、モニタリングに使用することができます。 要素進捗: 要素、活動、指定した原価タイプまたはすべての原価タイプの進捗を一括で更新できます。生成された管理データを基準に進捗を登録します。生成された管理データが要素を基準にしている場合は、要素の進捗を登録できます。この処理は、以下の場合に実行できます。 管理予算が要素を読み込む場合。 プロジェクト予算が要素を読み込み、管理予算が活動を読み込む場合 (管理データは要素と活動を読み込む)。ただし、生成された管理データが要素のみを基準にしている場合は、活動の進捗を登録することはできません。 活動進捗: 活動の進捗は、計画進捗から算出することができます。生成された管理データにもとづいて進捗を登録します。生成された管理データが活動を基準にしている場合は、活動の進捗を登録できます。この処理は、以下の場合に実行できます。 管理予算が活動を読み込む場合 プロジェクト予算が活動を読み込み、管理予算が要素を読み込む場合 (管理データは要素および活動を読み込む) 活動進捗により、付随する PCS プロジェクトの時系列進捗を参照できます。マイルストーンをプロジェクトのカスタマイズ品目にリンクできます。PCS 製品構造の各カスタマイズ品目の進捗をプロジェクトのプロジェクトにレポートできます。 拡張進捗: 変動決済に変動を入力できます。変動によって、プロジェクト契約の変動に対する請求に必要なデータが決まります。消費数量、価格、時間が変化する場合、こうしたスコープ変更に対する請求は、登録された進捗にもとづいて行われます。 関連トピック 進捗とモニタリングの使用方法 原価とコミットメントを登録するには 収益を登録するには 拡張を使用するには |