| 時系列予算を使用するには |  |
| 時系列予算 (TPB) は、活動にもとづく時間スケールの予算であり、トップダウン予算から作成されます。 まず、プロジェクトのトップダウンバージョンを作成します。複数のバージョンがあれば、トップダウン予算の変更を追跡記録できます。定義する必要のある予算のバージョン金額は、次のとおりです。 バージョン契約金額 収益報酬 管理引当金(バージョン契約金額の計算式: バージョン契約金額 = 収益報酬 + 管理引当金 + 配分金額) 予算バージョンの状況が ｢実際｣ の場合、計算のために予算開始時間を入力できます。バージョン状況をフリーから実際に変更できるのは、次の場合のみです。 他のバージョンの状況が実際以外である場合 プロジェクトの状況がフリーまたは有効である場合 複数通貨の時系列予算をサポートするには、予算日を指定して取引為替レートの日付を設定します。 時系列予算の場合、複数の活動に金額を配分し、それらをバージョンにリンクさせてアーンドバリュー関連データを入力する必要があります (配分金額を使用するにはを参照)。また、ボトムアップ予算をトップダウン予算にコピーできるため、その予算金額をバージョンの配分金額として使用できます。 構造およびトップダウン予算の生成 (tpptc5210m000) セッションでは、1 度に活動をトップダウン予算バージョンにリンクできます。このオプションのセッションは、バージョンに予算が割り当てられていない場合にのみ使用できます。このセッションを実行すると、各活動には予算金額が必要になります。この予算は、包括活動予算ラインをコピーチェックボックスがオンの場合、ボトムアップ活動予算から算出することができます。オフの場合、予算金額はゼロになるため、マニュアルで入力する必要があります。 時系列予算の生成 (tpptc5200m000) セッションで時系列予算を生成します。時系列予算分析コードは自動的に生成することも、時系列によるプロジェクト別予算分析コード (tpptc5120s000) セッションでマニュアルで作成することもできます。分析コードは、バージョン、為替レートタイプ、および基準ラインを組み合せたものです。 時系列予算 (期間別の予定作業の予算原価) (tpptc5521m000) セッションでは、時系列予算が予定作業の予算原価として表示されます。 時系列予算をモニタするには、次のデータを使用できます。 進捗 実際 予測 業績測定の生成 (tpppc5200m000) セッションを実行し、原価を進捗および予算と比較します。予定作業の予算原価 (BCWS) と実行作業の予算原価 (BCWP) を比較した場合、差異はスケジュール差異 (SV) です。実行作業の予算原価 (BCWP) と実行作業の実際原価 (ACWP) を比較した場合、差異は原価差異 (CV) です。完了時の予算 (BAC) と完了時の見積 (EAC) を比較します。完了時の見積 (EAC) は、実行作業の実際原価 (ACWP) に完成までの見積 (ETC) を加えたものです。 |