| スラックタイムと計画: ｢前方｣ 計画方法により時間単位で計算 |  |
| 例 スラックタイムを時間数で表します (｢前方｣ 計画方法)。 ワークセンタに、5 稼動日 (月曜日～金曜日の 8 AM ～ 5 PM) のカレンダーがあります。 製造オーダについては作業が 1 つ計画されています。作業時間は 2 時間です。 作業開始時間は火曜日の 10 AM スラックタイムは 12 時間
    火曜日:
    |                      作業時間              スラックタイム (5 時間) |
    |-------------------|---------------|--------------------------------|
    |8 AM             10 AM        12 AM                             17PM|
                        (開始)       (最早終了日)

    水曜日:
    |         スラックタイム (7 時間)                                    |
    |----------------------------------------------------|---------------|
    |8 AM                                    15 PM                   17PM|
                                           (最終終了日)
最早終了日: 火曜日の 12 AM 最終終了日: 水曜日の 15 PM |