| トップダウン予算を使用するには |  |
| プロジェクト合計原価は、履歴原価と他のプロジェクト変数にもとづいて、各活動に分割されます。トップダウン予算の目的は、予算の可能性の概要を把握し、予算という観点からプロジェクトに柔軟性があるかどうかを確認することです。この予算で作業するには、時系列予算を作成するか、詳細ボトムアップ予算を開始する必要があります。 トップダウン予算は、活動構造に金額を配分するために使用します。トップダウン予算には、配分金額について下位レベル要素の金額との比較チェックが実行されるため、配分金額よりも高い金額を下位レベルに入力できないという制約があります。 時系列トップダウン予算: 各活動の予算と各活動の原価は不明だがだいたいの配分金額がわかっている場合、トップダウン予算でプロジェクトを開始する必要があります。トップダウン予算バージョンの場合、契約金額、収益報酬、および管理費を入力して残った契約金額が配分金額になります。この金額を予算に使用できます。トップダウン予算バージョンでは、構造およびトップダウン予算の生成 (tpptc5210m000) セッションで活動構造がリンクされるため、配分金額を トップダウンデータ (tpptc5510m000) セッションで活動に配分することができます。バージョンには、派生構造があります。仮バージョンが ｢最終｣ の場合、新しいバージョンに新しいデータを入力できます。 時系列ボトムアップ予算: ボトムアップ予算のトップダウン予算コピーにより、ボトムアップ活動予算を時系列化できます。この結果、ボトムアップ予算は時系列になります。 関連トピック 時系列予算を使用するには 配分金額を使用するには |