| プロジェクト/要素別管理 (tpppc4520m000) |  |
| セッションの目的: 実行されるプロジェクトをモニタリングします。実際原価管理は、プロジェクト/要素のレベルで集計されます。 このセッションは、プロジェクト進捗モジュールでプロジェクトのモニタリングに使用できる一連のセッションの 1 つです。これらの各セッションによって、さまざまなレベルの詳細が得られます。 関連トピック 管理問合せおよびレポートを使用するには ERP LN での実行済の計算方法
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトを識別するコード
メインプロジェクト合計原価インジケータ | そのデータが該当のプロジェクト自体に、または該当のプロジェクトおよびその下位にあるサブプロジェクトに関連しているかどうかを示します。
生成 | 現在のプロジェクト原価管理が構築された日付。このフィールドの値は、実際原価管理の作成 (tpppc4803m000) セッションによって更新されます。
通貨 | 概要セッションのデフォルトの通貨は、プロジェクト通貨です。依存通貨システムおよび独立通貨システムのどちらの場合でも、[通貨の変換] オプション (Ctrl + R キー) を使用して、この通貨を他の通貨に変更できます。 以下の順序で各通貨を適用できます。 プロジェクト通貨 現地通貨 レポート通貨 1 レポート通貨 2 注意 自国通貨になるのは、後の 3 つの通貨だけです。
通貨 | 通貨
要素 | 使用される要素
合計予算 | 管理データに示されている予算金額
実行済 | 現行期間の終了時点での進捗状況に応じた予算原価。ほとんどの場合、ERP LN では、実行済 = 予算金額 × 進捗で計算されます。
差異 | 差異
収益 | 現在までのすべての期間の履歴に転記された収益
実行済 | 現行期間内に発生する可能性がある原価
収益 | 履歴に転記済の現行期間内の収益
現行期間 | 実際の原価管理期間の年度
/ | 実際の原価管理の期間
実際 | 現行期間の履歴に転記された実際原価 (コミットメントを含まない)
実際 | コミットメントを含む、(この期間中に) 消費される金額 消費合計 = 実際原価 (今期間) + コミットメント (今期間)
原価予測 | 予測原価
追加収益予測 | 現行期間の終了時点で予測される、プロジェクト終了時の追加収益予測
合計予算 | 合計予算
実行済 | 許容価格
コミットメントを含む 実際 | 実際のコミットメントを含む単位価格
コミットメントを含む 差異 | コミットメント結果を含む単位価格
コミットメントを除く 実際 | コミットメントを含まない単位価格
コミットメントを除く 差異 | コミットメント結果を含まない単位価格