| 拡張別物理的進捗マスタデータの生成 (tpppc1170m000) |  |
| セッションの目的: 以下のセッションについて、プロジェクトや拡張の日付などのマスタ進捗データを作成します。 拡張/材料別物理的進捗 (tpppc1180s000) 拡張/労務別物理的進捗 (tpppc1182s000) 拡張/設備別物理的進捗 (tpppc1184s000) 拡張/外注別物理的進捗 (tpppc1186s000) 拡張/雑費別物理的進捗 (tpppc1187s000) このセッションを使用すると、上記のセッションでマスタデータを入力する必要がなくなります。 プロジェクトと拡張の両方が以下の条件を満たしている場合にのみ、マスタデータを生成できます。プロジェクトの条件: プロジェクト状況が有効である プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドが Yes に設定されている 拡張の条件: 拡張状況が実際または最終である 拡張 (tpptc0110s000) セッションの物理的進捗登録フィールドが拡張/管理カードに設定されている 進捗が原価対象コードまたは原価管理コードのどちらのレベルでメンテナンスされるかは、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの各フィールドの値によって決定されます。
フィールド | 説明
物理的進捗日付 | 進捗データが生成されるときに対象となる日付
品目 | このチェックボックスがオンの場合、品目原価対象の進捗が生成されます。
労務 | このチェックボックスがオンの場合、労務原価対象の進捗が生成されます。
設備 | このチェックボックスがオンの場合、設備原価対象の進捗が生成されます。
外注 | このチェックボックスがオンの場合、外注原価対象の進捗が生成されます。
雑費 | このチェックボックスがオンの場合、雑費原価対象の進捗が生成されます。
前回の数値を適用 | このチェックボックスがオンの場合、新しく生成されるラインに [進捗日] フィールドの進捗が適用されます。
最終結果を含む | このチェックボックスがオンの場合、マスタラインは該当のプロジェクトまたは原価対象に対してプロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドの設定値とは無関係に生成されます。
既存データを削除 | このチェックボックスがオンの場合、既存ラインに対して以前に生成された管理データの進捗が、そのラインに対して新しく生成された進捗によって置換されます。置換後の状態が、新しい進捗になります。 このチェックボックスがオフの場合、新しく進捗を作成すると、ERP LN により、管理データの生成後に削除されたラインが履歴に保存されます。古いラインは、新しく進捗が生成されるラインに更新されます。
完了済を含む | このチェックボックスがオンの場合、マスタデータは以下の各セッションの完了レポート済チェックボックスの設定値とは無関係に生成されます。 拡張/材料別物理的進捗 (tpppc1180s000) 拡張/労務別物理的進捗 (tpppc1182s000) 拡張/設備別物理的進捗 (tpppc1184s000) 拡張/外注別物理的進捗 (tpppc1186s000) 拡張/雑費別物理的進捗 (tpppc1187s000)