| 予算バージョン (tpptc5100s000) |  |
| セッションの目的: 選択したプロジェクトの時系列予算バージョンをメンテナンスします。 各バージョンごとに以下の処理を行う必要があります。 契約金額、収益報酬、および管理引当金を入力する 開始時間、 通貨および予算日を指定する 長期プロジェクトの変更追跡をサポートするために、1 つの TPB 分析コードについて複数のバージョンを作成できます。時系列予算の生成 (tpptc5200m000) セッションで TPB 分析コードを作成します。また、このセッションでは、どのバージョンがプロジェクトの現行バージョンであるのかについても決定します。 関連トピック 時系列予算を使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトを識別するコード
状況 | プロジェクト状況 状況が有効の場合、新規の時系列予算バージョンを追加することはできません。既存のバージョンをコピーすることもできません。
バージョン | 時系列予算バージョンを識別するコード
バージョン状況 | 時系列予算バージョンの状況 関連トピック トップダウン予算のバージョン状況の使用方法
バージョン通貨 | 通貨を識別するコード 関連トピック プロジェクト通貨
為替レート/レート係数 | 処理/取引の為替レートなど、標準スケールに従って決められた料金または支払金額
為替レート/レート係数 | ERP LN が取引通貨または請求通貨の金額を自国通貨に換算するための除数として使用される係数。レート係数は通常、韓国ウォンなどの相対的に価値の低い通貨を換算する場合に使用されます。
自国通貨 | ERP LN が金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、トップダウンバージョンに関連テキストがあります。この関連テキストは、ツールバーの [テキスト] ボタンをクリックして表示できます。
金額
契約金額 | プロジェクト別取引先 (tppdm6101s000) セッションでプロジェクト契約金額を入力した場合、表示される金額はその契約金額にスコープ変更タイプの拡張を加えて計算されます。この金額は、マニュアルで変更できます。
収益報酬 | 時系列予算バージョンでは、プロジェクトを実行した会社が獲得した利益 収益報酬は、次式で表されます。
    収益報酬 = 契約金額 - 管理引当金 + 分配予算 + 未分配予算
管理引当金 | 予想外の事態に対する偶発積立金。スコープの変更などのリスクを削減します。時系列予算バージョンでは、これは管理目的で差し引かれる金額であり、活動構造への分配や利益としての留保用ではありません。 管理引当金は、次式で表されます。
    管理引当金= 契約金額 - 収益報酬 + 分配予算 + 未分配予算
分配予算 | 活動に分配されるトップダウン予算部分 さまざまなレベルに分配予算があることがあります。 活動の場合、分配予算は下位レベルの活動に分配済の予算です。 バージョンの場合、分配予算は、活動構造の最上位活動に割当済の予算です。この最高金額は、契約金額の合計から収益報酬と管理引当金を引いた金額です。
未分配予算 | 要素に分配されていないプロジェクト予算部分 さまざまなレベルに未分配予算があることがあります。 活動の場合、未分配予算は、予算額から分配予算を引いた残りです。 バージョンの場合、未分配予算は、契約金額から、収益報酬、管理引当金、および分配予算をすべて引いた金額です。
自国通貨
契約金額 | プロジェクト契約の合計金額 時系列予算のバージョンでは、契約金額は次の式で表されます。
    契約金額 = 収益報酬 + 管理引当金 + 分配予算 + 未分配予算
契約金額は、請求書の上限を決定するために使用されます。
収益報酬 | 時系列予算バージョンでは、プロジェクトを実行した会社が獲得した利益 収益報酬は、次式で表されます。
    収益報酬 = 契約金額 - 管理引当金 + 分配予算 + 未分配予算
管理引当金 | 予想外の事態に対する偶発積立金。スコープの変更などのリスクを削減します。時系列予算バージョンでは、これは管理目的で差し引かれる金額であり、活動構造への分配や利益としての留保用ではありません。 管理引当金は、次式で表されます。
    管理引当金= 契約金額 - 収益報酬 + 分配予算 + 未分配予算
分配予算 | 活動に分配されるトップダウン予算部分 さまざまなレベルに分配予算があることがあります。 活動の場合、分配予算は下位レベルの活動に分配済の予算です。 バージョンの場合、分配予算は、活動構造の最上位活動に割当済の予算です。この最高金額は、契約金額の合計から収益報酬と管理引当金を引いた金額です。
未分配予算 | 要素に分配されていないプロジェクト予算部分 さまざまなレベルに未分配予算があることがあります。 活動の場合、未分配予算は、予算額から分配予算を引いた残りです。 バージョンの場合、未分配予算は、契約金額から、収益報酬、管理引当金、および分配予算をすべて引いた金額です。
処理開始時間
作成時間 | TP 予算バージョンの作成日
開始時間 | プロジェクトをフリーから有効に更新する場合は、ここに開始時間を入力できます。この時間以降、予算バージョンは ｢実際｣ になります。デフォルトとして当日の日付が表示されますが、この日付は将来の日付に変更できます。
予算日 | デフォルトは、プロジェクト (tppdm6100s000)セッションの予算日フィールドのプロジェクト予算日です。現在の日付/時間より後の日付/時間を入力することができます。