| 計画ボードのデータの選択 (tipcs4175m000) |  |
| セッションの目的: グラフィカル計画ボードを開始して、プロジェクトのネットワーク計画を WebTop ユーザインタフェースでメンテナンスします。 注意 グラフィカル計画ボードは WebTop にのみ表示できます。WorkTop には表示できません。 関連トピック クライアントソフトウェア: WebTop と Worktop グラフィカル計画ボードを使用するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。
従業員番号 | プロジェクトの実行に関わる従業員
状況 | プロジェクトの現在の進捗状況を示します。
開始日 | プロジェクトを開始する日付
完了日 | プロジェクトが完了する日付
活動 | プロジェクトのネットワーク計画におけるプロジェクト活動
検索キー | 検索時に役立つ、記述の代替フォーム。通常、略語、頭字語、または正式な記述を想起しやすい語が使用されます。
活動管理者 | プロジェクト活動を計画または実行する責任を負う人
最早開始日 | 活動を開始できる最も早い日付。前および次の活動と会社カレンダーが考慮されます。
活動開始日 | 活動の表示方法を最早開始日から開始、または最遅開始日から開始のように指定できます。
完了した活動も表示 | このチェックボックスがオンの場合、すべての活動が表示されます (完了した活動も含む)。このチェックボックスがオフの場合、未完了の活動のみが表示されます。
コマンド | 説明
続行 | 計画ボードを開きます。