| ネットワークメッセージの生成 (tipcs4211m000) |  |
| セッションの目的: プロジェクトごとに活動の実際の進捗をチェックし、実際の進捗が予定した進捗と異なる場合に、ネットワークメッセージを生成します。 各活動に対して次の項目がチェックされます。 プロジェクトがサブプロジェクトの場合、活動の最早開始日がサブプロジェクトの開始日より前ではないことがチェックされます。 活動の希望開始日は、最早開始日から最遅開始日までの間でなければなりません。 前の活動の進捗にもとづいて、活動を開始できるかどうかがチェックされます。また、このプロセス中に、前の活動がスケジュールよりも進んでいるか、遅れているかが通知されます。 実際の開始日が活動の (算出された) 最早開始日よりも前、または最遅開始日よりも後ではないことがチェックされます。 プロジェクトがサブプロジェクトの場合、活動の最早終了日がサブプロジェクトの完了日よりも後ではないことがチェックされます。 活動の希望終了日は、最早終了日から最遅終了日までの間でなければなりません。 算出された活動の終了日が、最遅計画終了日よりも後ではないことがチェックされます。 実際の終了日が活動の (算出された) 最早終了日よりも前、または最遅計画終了日よりも後ではないことがチェックされます。 プロジェクトの予定と実際の進捗の差、またはネットワーク計画の不一致がすべて報告されます。 関連トピック ネットワーク計画 [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。
チェック日 | 活動の進捗のチェックに使用するチェック日を入力します。このチェック日は、活動の進捗を入力した日付と同じでなければなりません。
コマンド | 説明
続行 | このセッションで設定した処理を実行します。