| EV 方法関連データ (tpptc5511m000) |  |
| セッションの目的: 現行バージョンの時系列予算で使用される活動のアーンドバリュー方法を表示します。 アーンドバリュー方法は、以下のセッションでメンテナンスできます。 EV 開始/終了率関連データ (tpptc5112s000) EV 最大率関連データ (tpptc5113s000) EV マイルストーン関連データ (tpptc5111s000) 注意 複数のバージョンから派生する構造を扱うため、あるバージョンに属するデータが旧 (直近の) バージョンから取得されることもあります。 関連トピック アーンドバリュー関連データを使用するには アーンドバリュー方法を使用するには 予定作業の予算原価を生成するには
フィールド | 説明
記述 | プロジェクトの状況
現行バージョン | 現行予算バージョン。これは、活動予算額をメンテナンスするバージョンです。現行バージョンを変更するには、特定メニューの [現行バージョンの変更] コマンドを使用します。
現行バージョン | バージョン状況
活動 | 活動
バージョン | 活動の EV (アーンドバリュー) 方法関連のデータが入ったレコードを保管するバージョン。このレコードは、現行バージョンについても有効です。 表示された活動の [バージョン] フィールドに値がない場合は、活動にアーンドバリュー方法データはありません。
アーンドバリュー方法 | 活動のアーンドバリュー概念
葉ノードとして使用 | アーンドバリュー方法は、最下位レベルの葉ノードについて計算されます。つまり、EV に使用されるのはその構造のノードの金額だけです。