| 例 1: 活動はまだ開始されていない |  |
| 活動 A は、まだ開始していません。費やされた時間はゼロで、プロジェクト構造も詳細能力計画も存在しません。 活動持続期間 (プロジェクト日数): 15 概略能力所要量: 200 最早開始日: 曜日 = 4、週 = 44、年度 = 92 完成率: 0% 最早開始日以前の現在の日付。実行対象の活動 A を次の図に示します。
W | 稼働日
_ | 非稼働日
活動に割り当てられた能力負荷テーブルを次の図に示します。 活動 A の能力は 200 時間です。週あたりの能力負荷は次のとおりです。
週 | 日数 | 活動持続期間の割合 | 能力所要量の割合 | 先行作業と比較した差異 | 能力所要量 (週次)
44-92 | 2 | 13% | 17.3% | 17.3% | 34.6
45-92 | 6 | 40% | 40.0% | 22.7% | 45.4
46-92 | 9 | 60% | 40.0% | 0.0% | 0.0
47-92 | 12 | 80% | 70.0% | 30.0% | 60.0
48-92 | 12 | 80% | 70.0% | 0.0% | 0.0
49-92 | 15 | 100% | 100.0% | 30.0% | 60.0
関連トピック 例 2: 活動がすでに開始されている |