| 業績測定活動 (tpppc5540m000) |  |
| セッションの目的: 業績測定の合計を表示します。 関連トピック 原価予測を登録するには ERP LN での実行済の計算方法
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトコード
コードの生成 | 生成されたコードには、業績測定データの生成に関する情報が格納されます。
通貨 | 表示される通貨は、自国通貨のいずれか 1 つです。業績測定では、通貨配列を 4 段階の深度にできます。独立通貨システムを使用している場合、4 つの通貨間の切替が可能です。依存通貨システムでも複数の自国通貨を切り替えることはできますが、表示されているレートに金額を乗算して計算されるのではなく、参照通貨を使用して計算された金額が表示されます。 関連トピック 通貨システム
活動 | 活動コード
原価期間 | このフィールドには、原価管理期間が表示されます。
原価管理期間 | その金額が関係している期間
予定作業 | その期間までの予定作業の累計 (BCWS)
実行 | 実行済作業の累計 (BCWP)
実際 | 実際の作業の累計
スケジュール差異 | スケジュール差異を計算する公式は次のとおりです。実行済 - 予定作業
原価差異 | 原価差異を計算する公式は次のとおりです。実行済 - 実際
実際 | 実際の作業の累計 (ACWP)
原価差異 | 原価差異の合計
予定作業 | 予定作業の合計
実行 | 実行済作業の合計
実際 | 実際の作業の合計
スケジュール差異 | 予定差異の合計
原価差異 | 原価差異の合計
実際 | 実際の作業の合計
原価差異 | 原価差異
BAC | 完了時の予算の合計
EAC | 完了時の見積の合計
完了時の原価差異 | 完了時の差異の合計。この差異を計算する公式は次のとおりです。完了時の予算 - 完了時の見積