| 原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) |  |
| セッションの目的: PCS プロジェクトの中間売上原価の詳細を表示およびメンテナンスします。中間原価は、このセッションでプロジェクトの原価構成要素別に指定します。 PCS プロジェクトの中間売上原価および中間収益は、完成品の出荷前に PCS プロジェクトの中間結果を確認するときに便利です。プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションの実行後、特定の PCS プロジェクトの中間売上原価および中間収益をプロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示できます。ただし、プロジェクトに対してプロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンになっている場合は、原価構成要素 セッションで原価構成要素別売上原価を表示およびメンテナンスできます。 原価構成要素 セッションを開始するには、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションにおいて、ツールバーの原価構成要素をクリックします。 関連トピック プロジェクト管理 (PCS) における中間収益確認の概要 プロジェクト管理 (PCS) における中間利益確認の手順 製造での原価構成要素
フィールド | 説明
見積原価 | 原価構成要素別に指定されるプロジェクトの見積原価。次のものが含まれます。 部品表、工順などにもとづく見積品目原価 (プロジェクトパート原価) 活動 (tipcs4101m000) セッションの活動について活動見積チェックボックスがオンの場合のプロジェクト活動の見積原価 見積プロジェクト付加費用 プロジェクトがメインプロジェクトの場合のサブプロジェクトの見積原価 販売オーダやサービスオーダなど、プロジェクトに関連するオーダの原価は、見積原価に含まれません。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、見積原価は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、見積原価は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示のみができます。
見積原価 差異 | 原価構成要素別に指定される見積原価と見積合計との差異。見積原価フィールドは ERP LN によって計算されます。ただし、見積合計フィールドは、ユーザが変更することができます。たとえば、ERP LN によって計算された見積原価フィールドの原価と異なる値をユーザが予測したときなどに変更します。見積合計フィールドを変更すると、見積原価 差異フィールドも変更されます。 見積原価と見積合計が等しい場合、見積原価 差異は 0 (ゼロ) です。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、見積原価差異は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、見積原価差異は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示のみができます。
見積合計 | 原価構成要素別に指定される PCS プロジェクトの見積原価合計。このフィールドのデフォルト値は、ERP LN によって計算された見積原価フィールドの数値と同じです。ただし、たとえば ERP LN にすでに記録されている原価と、ユーザが予測した原価が異なる場合、見積合計を変更できます。 見積合計 と見積原価の差異は、見積原価 差異フィールドに示されます。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、見積原価合計は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示とメンテナンスができます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、見積原価合計は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000)?セッションで表示とメンテナンスのみができます。
実際原価 | 実際に PCS プロジェクトに記帳され、原価構成要素別に指定される、製造、時間会計、購買、サービス、販売、財務、倉庫、および PCS 自体の原価 次のように、いろいろなレベルの実際原価を決定できます。 プロジェクトのレベル: 一般費用、財務会計を介した一般費用 (交通費請求書など)、付加費用 カスタマイズ品目のレベル: 購買原価、在庫付加費用、製造原価 標準品目のレベル: プロジェクトの販売オーダおよびサービスオーダにリンクする標準品目 プロジェクト関連品目のレベル: プロジェクトに関連する品目原価。これは、独立した原価の分類です (主に結果)。プロジェクトレベルの原価のように、PCS 仕掛品にマップする必要があります。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、実際原価は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、実際原価は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示のみができます。
稼得収益 | 稼得収益は、完了時の見積原価合計 (見積合計フィールドの値) に完了の割合 (POC) を乗算することで計算されます。 完成度は、POC (時間基準)、POC (原価)、およびマニュアルのセッションに表示されます。稼得収益の決定にどの POC が使用されるかは、プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの値によって決まります。最終的に、POC 確認済フィールドに入力した完成度が優先されます。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、獲得売上原価は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、獲得売上原価は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示のみができます。
実際売上原価 | 中間収益承認の日付と時間に、プロジェクトに対してすでに作成されていた原価構成要素別の売上原価 (COGS)。実際売上原価は、次の項目から発生します。 販売 サービス 倉庫管理 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、実売上原価は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、実売上原価は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示のみができます。
中間売上原価 | 原価構成要素別に指定され、財務会計の総勘定元帳モジュールに転記されている (または転記予定の) 中間売上原価。中間売上原価は、プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションの実行によって計算されます。計算式は次のとおりです。 ユーザは必要に応じて確認済 中間売上原価フィールドに金額を入力することによって、計算された金額を無効にすることができます。 注意 損失の場合 (プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションの予測損失チェックボックスがオン)、中間売上原価の計算は異なります。詳細については、予測損失を参照してください。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、中間売上原価は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、中間売上原価は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示のみができます。
確認済 中間売上原価 | 原価構成要素別に指定され、財務会計の総勘定元帳モジュールに転記されている (または転記予定の) 中間売上原価。このフィールドのデフォルト値は、中間売上原価フィールドの値と等しくなりますが、確認する前に、このフィールドで中間収益を調整できます。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、確認済中間売上原価は原価構成要素別に指定され、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示とメンテナンスができます。原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオフの場合、確認済中間売上原価は原価構成要素別には指定されず、プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) セッションで表示とメンテナンスのみができます。
POC (原価基準) | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。 POC (原価基準) は、プロジェクトの原価にもとづいています。完了の割合は、特定の日付までにプロジェクトに要した実際原価を完了時の見積原価合計で除算することで計算されます。たとえば、プロジェクトの見積原価合計が 1980 ドルだとします。収益確認時点までの実際原価は 200 ドルです。この場合、完成度は 200 ÷ 1980 = 10.1% です。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定にしたがって、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間収益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、マニュアルのいずれかが使用されます。このセッションでは、現在の POC が (現在方法) のラベルで示されます。POC (原価基準) が中間売上原価と中間収益の計算に使用されない場合でも、ERP LN では常に POC (原価基準) が計算される点に注意してください。
POC (時間基準) | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。 POC (時間基準) は、プロジェクトに費やされた時間数にもとづきます。完了の割合は、特定の日付までにプロジェクトに要した実際時間を完了時の見積時間合計で除算することで計算されます。たとえばプロジェクトの見積合計時間が 500 時間、収益確認時点までの実際時間が 100 時間だとすると、完成度は 100 ÷ 500 = 20% になります。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定にしたがって、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間収益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、マニュアルのいずれかが使用されます。このセッションでは、現在の POC が(現在方法) のラベルで示されます。(現在方法)が中間売上原価と中間収益の計算に使用されない場合でも、ERP LN では常にPOC (時間基準) が計算される点に注意してください。
マニュアル | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。 マニュアルは、プロジェクトで終了した作業の見積をするユーザが決定します。特定のプロジェクトについて、プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの完了のステージフィールドに見積を入力する必要があります。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定にしたがって、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間収益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、マニュアルのいずれかが使用されます。このセッションでは、現在の POC が (現在方法) のラベルで示されます。
POC 確認済 | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションの POC 確認済フィールドに完成度を入力することで、中間売上原価および中間収益の計算に使用される完成度を無効にできます。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定にしたがって、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間収益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、マニュアルのいずれかが使用されます。
プロジェクト | 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。
計算タイプ | PCS プロジェクトの状況が有効または終了のときに収益承認を実行する場合には、収益承認の計算タイプが常に中間になります。 プロジェクト終了 (tipcs2250m000) セッションを使用して PCS プロジェクトをクローズする場合、最後に実行した収益承認の状況は自動的に中間から最終に変更されます。また、確認済フィールドの POC は、自動的に ｢100%｣ に設定されます。金額精算のために生成される振戻取引によって、中間売上原価金額および中間収益金額が再計算されます。 指定可能な値 計算タイプ
生成日 | 中間売上原価および中間収益が計算された日付と時間
通貨 | 一般的に使用されている流通貨幣。硬貨、債券、紙幣など ERP LN では次の 2 つの通貨タイプが識別されます。 自国通貨: 原価計算、予算記録、税額登録などの内部目的に使用されます。 取引通貨: 各種のオーダや請求書など、取引先との取引に関する処理で使用されます。 通貨は、PCS プロジェクト計算の通貨と同じです。これは、プロジェクト別原価 (tipcs3560m000) セッションで表示できます。
原価構成要素 | 原価を分類するためにユーザが定義するカテゴリ 原価構成要素には次の機能があります。 品目の原価、販売価格、または評価額を細分化する 見積の製造オーダ原価と実際の製造オーダ原価との比較レポートを作成する 製造差異を計算する 原価計算モジュール内で、特定の原価の配分をさまざまな原価構成要素について表示する 原価構成要素は次のような原価タイプから成ります。 材料費 作業費 材料費付加費用 作業費付加費用 仕掛品振替費用 一般費用 注意 組立管理 (ASC) を使用する場合、一般費用タイプの原価構成要素は使用できません。
原価構成要素タイプ | 原価タイプの登録に使用する分類。原価タイプによって、原価のソースをより詳しく表示することができます。
確認済 | このチェックボックスがオンの場合、中間売上原価および中間収益が確認されます。次の 2 種類の方法で、中間売上原価および中間収益を確認できます。 プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションで確認 (取消)をクリックする 中間売上原価および収益を確認チェックボックスをオンにして、プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを実行する プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションで確認 (取消) をもう一度クリックすることで、確認を取り消すことができます。
転記済 | このチェックボックスがオンの場合、 財務会計の総勘定元帳モジュールに、中間売上原価と中間収益が転記されます。 プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションでプロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記をクリックすることで、プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを開始できます。このセッションの実行時に中間売上原価および収益を転記チェックボックスをオンにした場合、中間売上原価および中間収益が転記されます。