| モジュール計画 (tipcs4120m000) |  |
| 概要セッションでは、プロジェクトごとにモジュールを一覧表示できます。 詳細セッションでは、次のことができます。 プロジェクト別モジュール計画をメンテナンスします プロジェクトの概略資材所要量を記録します プロジェクトの (最終) 組立スケジュールを記録します プロジェクト別の活動管理資材計画の活動にモジュールをリンクします モジュール計画は、ネットワーク計画の活動とモジュール間の関係です。モジュールには、納期が長引くためにプロジェクトの完了日に影響するような資材でも指定できます。このような資材は、クリティカル資材とも呼ばれます。また、モジュールには組立部品も指定できます。 注意 モジュール計画は、マニュアル入力によって記録するか、プロジェクトのコピー (tipcs2210m000) セッションを実行することによって記録されます。
フィールド | 説明
プロジェクト | 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。
モジュール | ロジスティック上の計画がプロジェクトネットワーク計画に直接関連するカスタマイズ部分、製造部分または購買部分の計画単位。モジュールは、長い納期部分など、より複雑または簡潔な混合部分あるいは単一部分にすることができます。
カスタマイズ品目 | 特定のプロジェクトについての顧客仕様で生産された品目。カスタマイズ品目は、カスタマイズ部品表やカスタマイズ工順を持つことができ、標準品目としては通常は使用できません。ただし、カスタマイズ品目は標準品目または一般品目から派生できます。
有効化コード | 所要量計画の生成の基準になる有効化コード。所要量計画は、品目と有効化コードの組合せにもとづきます。品目に関連付けられる単位は、常に最上位品目の単位です。
クラスタ | 企業計画で、供給関係により互いに接続されている倉庫の分類 クラスタは、1 つまたは複数の倉庫を含む、地理的な場所を表します。企業計画では、これらの倉庫を、計画目的で 1 つの単位とみなします。 企業計画でこのフィールドを使用して、このモジュールの資材需要の場所を指定します。 企業計画では、計画品目のコードのクラスタセグメントをこのフィールドから取得します。
活動 | モジュールに関係している活動 プロジェクトの活動ネットワークの一部である活動は、関連モジュールのロジスティック計画を管理します。
安全時間(割合) | 安全時間は、活動持続期間の割合として示され、関連モジュールを完了しなければならない時期を示します。安全時間は、活動の計画終了日から計算されます。
固定計画数量 | 固定計画数量は、マニュアル入力かどうかと、資源所要量計画によって、実際資材所要量をもとに自動的に決定するかどうかを示します。
計画数量 | これはマニュアル入力の計画数量で、資源所要量計画の計算によって計画する必要があります。 注意 計画された資源所要量計画購買オーダまたは資源所要量計画製造オーダの転送時に、固定計画数量はオーダ数量だけ自動的に削減されます。これにより、次の資源所要量計画の計算において、残りの計画数量を再計画できます。
棚卸単位 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
状況 | プロジェクトの現在の進捗状況を示します。