| 有効値 |  |
| フリー プロジェクト設計を実行できます。つまり、次のことが行えます。 プロジェクト管理 モジュールを使用して、プロジェクト基準日程計画 (PMS) を定義する プロジェクト構造をメンテナンスする カスタマイズした構成要素表と工順シートを使用して、カスタマイズした製品構造をメンテナンスする プロジェクト見積を実行する シミュレート済 ネットワーク計画にもとづき、およその能力所要量計画および詳細な資材ならびに資源所要量計画 (RRP) をシミュレートします。シミュレートされるプロジェクトの能力所要量は、個別に視覚表示されます。ERP LN では、カスタマイズ品目用に、計画済 RRP 購買オーダ、計画製造オーダ、および PRP 倉庫オーダが生成されます。しかし、これらのオーダを発行することはできません。また、資材所要量計画では、プロジェクトへの標準品目の割当も行われません。 有効 この状況は、プロジェクトの実行ステージを示します。計画オーダを発行することにより、必要な購買活動および製造活動を実際に開始し完了することができます。 取消済 プロジェクトは取り消されました。このプロジェクトの新規オーダを発行することはできませんが、保留中のロジスティック活動を終了することは可能です。取消済プロジェクトをクローズすることができます。また、プロジェクトを取消済のままにすることもできます。プロジェクトを取消済のままにすると、最終原価は財務会計に転記されず、完了したオーダの仕掛品が残る可能性があることに注意してください。プロジェクトをクローズした場合のみ、原価が転記されます。 終了 製造に関しては、プロジェクトが終了しました。また、すべての購買活動および製造活動が完了あるいはクローズされ、プロジェクトに関するすべての販売オーダが納入されました。 クローズ 財務に関しては、プロジェクトがクローズされました。これは、財務プロジェクト結果が算出されたことを意味します。財務処理をプロジェクトに転記することはできなくなります。 クローズ予定 プロジェクト管理パラメータ (tipcs0100m000) セッションでPCS プロジェクトの財務会社への制限付き COGS および収益 チェックボックスをオンにすると、会計取引は、PCS プロジェクトの財務会社ではなく、販売オフィスの財務会社、サービス部署、および/または倉庫に転記されます。内部請求が PCS プロジェクトからそれらの部署に送付され、内部請求がまだ完了していない場合、プロジェクト終了 (tipcs2250m000) セッションはプロジェクト状況を、クローズではなく、クローズ予定に設定します。まず内部請求を完了し、その後、プロジェクト終了 (tipcs2250m000) セッションを再度実行してプロジェクト状況をクローズに設定します。 アーカイブ済 プロジェクトはアーカイブされました。つまり、すべてのプロジェクトデータがアーカイブファイルに保管され、オリジナルファイルからは削除されました。 |