| 拡張/材料別物理的進捗 (tpppc1180s000) |  |
| セッションの目的: 拡張と材料原価対象の組合せの進捗についてメンテナンスします。 関連トピック 進捗処理を使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトを識別するコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | プロジェクトの状態を示します。 ERP LN では、次の状況が区別されます。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。
日付 | 日付
拡張 | 拡張コード
記述 | コードの記述または名前
拡張タイプ | 拡張タイプ
状況 | 拡張の状況
品目 | プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの材料の物理的な進捗フィールドが原価対象に設定されている場合、予算原価対象を選択できます。このフィールドが管理コードに設定されている場合、予算原価対象の管理コードを選択できます。
材料の物理的な進捗 | この原価タイプの進捗を記録できるレベル
予算数量 | 品目原価対象の予算数量
単位 | 単位コード 関連トピック 測定単位
完了レポート済 | 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 プロジェクト計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要なのは合計予算数量の 80% だけなので、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して物理的進捗 [%] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素について、要素 (tpptc1100s000) セッションの決済対象チェックボックスがオンになっている 選択された原価対象が、拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが決済対象数量に設定されている拡張に属している
物理的進捗 [%] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトについて、このフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドが Yes に設定されている場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオンの場合は、[進捗の登録] フィールドの設定値は影響しません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションの 100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンの場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 プロジェクト計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。
物理的進捗 [数量] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量 (完了済の単位数) または時間数で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトについて、このフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドが Yes に設定されている場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオンの場合は、[進捗の登録] フィールドの設定値は影響しません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションの 100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンの場合、予算数量を超える進捗数量を入力できます。 たとえば、プロジェクト計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上したが、さらに 20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。 進捗数量を変更すると、ERP LN により進捗率が計算されます。
プロジェクト在庫 | 品目の数量は、プロジェクトの在庫としてそのまま保持されます。 次の場合にのみ、在庫を入力できます。 完了レポート済チェックボックスがオフになっている プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの材料の物理的な進捗フィールドが原価対象に設定されている 結果は、プロジェクト進捗モジュールで次の例のように計算されます。 例 予算: 95,000 単位 (係数 0.95) = 90,250 実際の販売: 100,000 (係数 1) = 100,000 進捗は 25%、プロジェクトの手持在庫は 76,000 単位のまま変更なし 許容予算: 進捗 (25%) x 90,250 = 22,562.50 手持在庫: 76,000 x 0.95 = 72,200.00 合計: 94,762.50 この日付までの販売数量: 100,000.00 この日付までの結果: -5,237.50
プロジェクト在庫 | 単位コード