| データマッピング: PCS から Microsoft Project へのデータのエクスポート |  |
| Microsoft Project で PCS プロジェクトの作業を行うには、XML による PCS 活動のインポート/エクスポート (tipcs4172m000) セッションを使用して ERP LN 内の PCS プロジェクトに関するデータを Microsoft Project に転送します。ERP LN 内のデータが Microsoft Project 内のデータとどのように対応しているかを次の表に示します。 対応するフィールドが存在しない場合は、自動的にカスタムフィールドが Microsoft Project に挿入されます。 Microsoft Project のグリッドにカスタムフィールドを表示するには、次の手順を実行してください。 列ヘッダを右クリックします。 挿入列を選択します。 列定義画面で、text3、text4、text5、text6、または text7 の中からフィールド名を選択します。 カスタムフィールドがデフォルトでグリッドに表示されるように GLOBAL.MPT を変更するには、次の手順を実行してください。 C:\Documents and Settings\<ユーザ>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\ に格納されている GLOBAL.MPT をコピーします。 上記の手順を実行してカスタムフィールドを表示し、テンプレートファイルを保存します。 GLOBAL.MPT ファイルを変更済のコピーに置換します。 注意 次の手順に従っていつでも元の GLOBAL.MPT ファイルに戻すことができます。 変更済の MPT ファイルを削除します。 Microsoft Project ファイルを作成します。C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\ に格納されているグローバルにインストール済のテンプレートから新規の GLOBAL.MPT ファイルがコピーされます。
ERP LN | Microsoft Project | 注釈
--- | --- | ---
PCSプロジェクト | 概要タスク | --
プロジェクト | タスク名 | --
記述 | ERP LN タスクの記述 (カスタムフィールド) | --
PCS の開始日と終了日はエクスポートされません。Microsoft Project では、個々のタスクの日付にもとづいて Microsoft Project への XML ファイルのロード中にプロジェクトの開始日と終了日が判別されます。 | StartDate FinishDate | 1 つの Microsoft Project ファイルは 1 つのプロジェクトだけで構成されます。このプロジェクトには、複数の ERP LN PCS プロジェクトの活動がすべて含まれている場合があります。
PCS 計画方法 後方 前方 | ScheduleFromStart False true | --
プロジェクト (選択範囲) 最初のプロジェクトの開始日 最後のプロジェクトの終了日 | StartDate FinishDate | 1 つの Microsoft Project ファイルは 1 つのプロジェクトだけで構成されます。このプロジェクトには、複数の ERP LN PCS プロジェクトの活動がすべて含まれている場合があります。
| 固定値: DurationFormat: 5 (=時間) DefaultFixedCostAccrual: 3 (=終了) Project ExternallyEdited: 0 (No) | --
活動 | タスク | --
活動 | タスク名: <プロジェクトコード> - <活動コード> | --
記述 | ERP LN 活動記述 (カスタムフィールド) | --
タスク | ERP LN タスク (カスタムフィールド) | --
タスク | ERP LN タスク記述 (カスタムフィールド) | --
活動 管理者 | ERP LN 活動管理者 (カスタムフィールド) | --
ワークセンタ | ERP LN ワークセンタ (カスタムフィールド) | ｢資源｣ も参照してください。
該当する活動のワークセンタに有効なカレンダー: 工順パラメータで定義されている利用性 (工順パラメータの使用カレンダータイプに応じて) 会社カレンダーまたはワークセンタカレンダーのいずれか | カレンダー 値: <利用性> . <カレンダー> IgnoreResourceCalendar: 1 (=Yes) | Microsoft Project で使用されるのは、タスクカレンダーだけです。ワークセンタカレンダーは使用されません。
--- | タスクの種類: 作業時間固定 | --
希望開始日 希望終了日 これらのフィールドに日付を設定しないと、他の日付フィールドが使用されます。 前方計画の場合: 最早開始日および最早終了日 後方計画の場合: 最遅開始日および最遅終了日 | 開始 終了 | --
活動持続期間 | 持続期間 | ERP LN での持続期間は、希望開始日から希望終了日までの間の作業時間数です。工順パラメータに応じて、該当する活動のワークセンタのカレンダーまたは会社カレンダーのいずれかが時間数の計算に使用されます。 希望開始日と希望終了日も参照してください。 Microsoft Project では、｢開始日｣、｢期間｣、およびインポート済の ｢カレンダー｣ 定義がタスクの ｢終了日｣ の計算に使用されます。
(活動関係 (tipcs4110m000) で定義されている) 先行活動 | 先行 | ERP LN で先行活動の余裕時間がエクスポートされるのは、その余裕時間が日数で表されている場合に限ります。割合 (%) で表された余裕時間はエクスポートされません。日数で表された余裕時間にワークセンタの基本能力を乗算すると、その時間が時間数 (作業時間) に変換されます。 Microsoft Project では、余裕時間は時間数でインポートされますが、日数 (作業時間) で表示されます。現行タスク (活動関係 (tipcs4110m000) の次の活動) のカレンダーが時間のオフセットに使用されます。
カレンダー | カレンダー | --
ネットワーク計画に使用されるすべてのカレンダーが Microsoft Project にエクスポートされます。 工順パラメータで定義されている利用性タイプ 工順パラメータに応じて、会社カレンダーがエクスポートされるか、各ワークセンタのカレンダーがエクスポートされます。カレンダーごとに、工順パラメータで定義されているデフォルトの利用性タイプがエクスポートされます。 1 日当たり最大 3 つの作業時間ブロックがエクスポートされます。 | カレンダー 値: <利用性> . <カレンダー> カレンダーはタスクにリンクされます。 | --
ワークセンタ | 資源 | --
(該当する活動で使用される) ワークセンタ | 資源 タスクごとにカスタムフィールド [ERP LN ワークセンタ] が利用できる。 XML のインポート中は、資源が正常にタスクにリンクされない。 | --
コード | 名称 | --
カレンダー | カレンダー | --
関連トピック プロジェクト管理 (PCS) と Microsoft Project 間の統合 データマッピング: Microsoft Project から PCS へのデータのインポート |