| 要素/原価タイプ別物理的進捗 (tpppc1129s000) |  |
| セッションの目的: 原価タイプレベルで要素の進捗をメンテナンスします。 注意 完了レポート済チェックボックスがオフの場合、この値の影響はありません。 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションの 100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンの場合、物理的進捗 [%] フィールドに 100% を超える値を入力できます。 関連トピック 進捗処理を使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトを識別するコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | プロジェクトの状態を示します。 ERP LN では、次の状況が区別されます。 フリー プロジェクト定義は登録済ですが、プロジェクトはまだ実行されていません。変更が可能な状態です。 有効 プロジェクトの実行中に、原価取引の発行、購買、および登録ができます。 終了 プロジェクトは完了しましたが、財務処理的にはまだクローズされていません。まだ原価取引を登録できます。このプロジェクトでは実際の購買オーダは存在できません。 クローズ プロジェクトは財務処理的にクローズされており、プロジェクト定義は変更できません。
日付 | 予測が生成されるときに対象となる日付
連番 | 連番のコード
要素 | 要素コード
記述 | コードの記述または名前
状況 | 要素の作業権限状況
完了レポート済 | 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 プロジェクト計画モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要なのは合計予算数量の 80% だけなので、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して物理的進捗 [%] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素について、要素 (tpptc1100s000) セッションの決済対象チェックボックスがオンになっている 選択された原価対象が、拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが決済対象数量に設定されている拡張に属している
物理的進捗 [%] | 進捗は、すべての原価タイプについて、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。このフィールドは、すべての原価タイプが同じ進捗率で更新される場合に使用できます。いずれかの原価タイプの進捗率が変更されると、このフィールドはゼロに設定されます。
材料 | 品目原価対象の進捗率
労務 | 労務原価対象の進捗率
設備 | 設備原価対象の進捗率
外注 | 外注原価対象の進捗率
雑費 | 雑費原価対象の進捗率
コマンド | 説明
要素の物理的進捗フォームの出力 | 要素の物理的進捗フォームの出力 (tpppc1450m000) セッションを開始します。このセッションでは、要素の進捗詳細を表示するフォームを出力します。
要素別物理的進捗フォームの出力 | 要素別物理的進捗フォームの出力 (tpppc1428m000) セッションを開始します。このセッションでは、要素の履歴の進捗詳細を表示するフォームを出力します。