| 活動関係 (tppss2510m000) |  |
| セッションの目的: 活動関係の定義とメンテナンスを行います。 活動を正確に順序付けて、実際的なスケジュールを指定する必要があります。 活動関係は、ある活動 (先行) が開始または終了するまで、別の活動 (後続) を開始または終了できないことを示しています。 同じ先行タスクを同じ後続タスクに 2 回リンクすることはできず、同じ先行タスクは同じ後続タスクにリンクできません。 状況が終了、クローズ、アーカイブであるプロジェクトの関係を作成、編集、または削除することはできません。
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトを識別するコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | プロジェクトの状況
計画 | 計画を識別するコード
記述 | コードの記述または名前
先頭空番号 | 活動関係シリーズで使用される先頭空番号。 新しいシリーズを定義するときには、シリーズの開始番号を入力する必要があります。 ERP LN では番号が発行されるたびに番号を 1 ずつ増やします。
先行活動 | 関係を開始する活動
記述 | コードの記述または名前
先行原価タイプ | 予算をメンテナンスする活動に関連する原価タイプを選択します。
先行予算ライン番号 | 選択した原価タイプに生成された予算ライン
後続活動 | 先行活動にリンクされた活動。 関係タイプフィールドの値にもとづいて先行活動が開始または終了するまでは、活動を開始または終了することはできません。
後続原価タイプ | 予算をメンテナンスする活動に関連する原価タイプを選択します。
後続予算ライン番号 | 選択した原価タイプに生成された予算ライン
関係タイプ | 先行活動と後続動間の依存関係を定義する関係タイプを選択します。 以下の値を選択できます。 終了 - 開始: 後続活動のタスクの開始は、先行活動のタスクの終了によって可能になります。 終了 - 終了: 後続活動のタスクの完了は、先行活動のタスクの完了によって可能になります。 開始 - 開始: 後続活動のタスクの開始は、先行活動のタスクの開始によって可能になります。 開始 - 終了: 後続活動のタスクの完了は、先行活動のタスクの開始によって可能になります。
リード/遅延 | リードタイムとは、依存関係にある活動間での重複です。 リードタイムはマイナスの値で入力します。 例: 先行活動が半分完了したときに活動を開始できる場合、先行タスクの 50 パーセントのリードタイムで、｢終了 - 開始｣ の依存関係を指定できます。 遅延時間とは、依存関係にある活動間での遅延です。 遅延時間はプラスの値で入力します。 例: ある活動の終了と別の活動の開始の間に 2 日間の遅延が必要な場合、｢終了 - 開始｣ の依存関係を確立して、遅延時間を 2 日と指定できます。
リード/遅延単位 | 時間の単位
確定関係 | MS Project で関係が確立されると、自動的にこのチェックボックスがオンになります。
コマンド | 説明
活動関係の出力 | 活動関係および関連データを出力します。