| Relations entre activités (tppss2510m000) |  |
| Cette session permet de définir et de conserver les relations entre activités. Les activités doivent être mises en séquence pour fournir des programmes réalistes. Une relation entre activités indique qu'une activité donnée (activité suivante) ne peut pas démarrer ou se finir tant qu'une autre activité (précédente) n'a pas démarré ou n'est pas finie. Il est impossible de lier la même tâche précédente deux fois à la même tâche suivante, ni même de lier la même tâche précédente à la même tâche suivante. Vous ne pouvez pas créer, modifier ou supprimer une relation de projets dont le statut est Terminé/ Fermé/ Archivé.
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut du projet.
Plan | Code d'identification du plan.
Description | Description ou nom de ce code.
Premier numéro disponible | Premier numéro disponible à utiliser dans la série de la relation entre activités. Lorsque vous définissez une nouvelle série, vous devez entrer un numéro de début de série. ERP LN incrémente le numéro de 1 chaque fois qu'un numéro est utilisé.
Activité précédente | Activité à l'origine de la relation.
Description | Description ou nom de ce code.
Type de coûts précédent | Sélectionnez le type de coûts associé à l'activité pour lequel le budget est conservé.
Numéro de ligne de budget précédent | Ligne de budget générée pour le type de coûts sélectionné.
Activité suivante | Activité liée à l'activité précédente. L'activité ne peut pas débuter ni finir tant que l'activité précédente n'a pas débuté ou ne s'est pas terminée, selon la valeur attribuée au champ Type de relation.
Type de coûts suivant | Sélectionnez le type de coûts associé à l'activité pour lequel le budget est conservé.
Numéro de ligne de budget suivant | Ligne de budget générée pour le type de coûts sélectionné.
Type de relation | Sélectionnez le type de relation pour définir les dépendances entre les activités précédentes et les activités suivantes. Les valeurs suivantes sont possibles : Fin-début: le début de la tâche de l'activité suivante dépend de l'achèvement de la tâche de l'activité précédente. Fin-fin: l'achèvement de la tâche de l'activité suivante dépend de l'achèvement de la tâche de l'activité précédente. Début-début: le début de la tâche de l'activité suivante dépend du début de la tâche de l'activité précédente. Début-fin: l'achèvement de la tâche de l'activité suivante dépend du début de la tâche de l'activité précédente.
Délai/retard | Le délai correspond au chevauchement entre des activités ayant une relation de dépendance. Vous pouvez entrer un délai sous forme de valeur négative. Exemple, si une activité peut débuter alors que l'activité qui la précède est à moitié réalisée, vous pouvez indiquer une dépendance de type fin-pour-début avec un délai de 50 % pour la tâche suivante. Le retard correspond à un délai entre des activités ayant une relation de dépendance. Vous pouvez entrer un délai sous forme de valeur positive. Exemple si vous avez besoin d'un délai de deux jours entre la fin d'une activité et le début de la suivante, vous pouvez définir une dépendance de type fin-pour-début et indiquer un retard de deux jours.
Un. délai/rtd | Unité de temps.
Relation établie | La case est cochée automatiquement lorsque la relation est définie dans MS Project.
Commandes | Description
Impression des relations entre activités | Imprime les relations entre activités et les données associées.