| Pourcentage de la méthode d'achèvement |  |
| Aucun L'identification des revenus n'est pas mise en place pour les projets PCS. Si vous sélectionnez Aucun, les transactions financières PCS/COGS pour les projets PCS non clos sont créées lors du calcul du projet, à l'aide de la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000). Les transactions financières PCS/COGS sont basées sur le revenu réalisé en comparaison avec le revenu prévu pour les commandes clients, les ordres de service et les ordres magasin. Remarque Si vous souhaitez préserver une situation dans laquelle l'identification des revenus n'est pas mise en place pour les projets PCS, comme dans les précédentes versions de Infor ERP LN, vous devez sélectionner Aucun. Coûts à ce jour Coûts réellement dépensés jusqu'à une date spécifique divisés par le coût total estimé final. Le coût total estimé du projet est par exemple 1 980 dollars. Les coûts réels jusqu'au moment où vous souhaitez identifier le revenu sont de 200 dollars. Le pourcentage d'achèvement est 200/1980 = 10,1 %. Avancement en heures Heures réellement passées jusqu'à une date spécifique divisées par le nombre total d'heures estimé final. Le nombre total d'heures estimé du projet est par exemple 500. Les heures réelles jusqu'au moment où vous souhaitez identifier le revenu sont de100. Le pourcentage d'achèvement est 100/500 = 20 %. Entré manuellement Pourcentage correspondant à une estimation du travail terminé. Vous estimez par exemple qu'à un moment spécifique, 25 % du travail sur le projet est terminé. |