| Génération avancement réel activité depuis avanc. réel de l'élément (tpppc1254m000) |  |
| Cette session permet de générer l'avancement des activités depuis l'avancement de l'élément disponible pour les sessions suivantes : Avancement réel par activité/matières (tpppc1140s000) Avancement réel par activité/MO (tpppc1141s000) Avancement réel par activité/équipement (tpppc1142s000) Avancement réel par activité/sous-traitance (tpppc1143s000) Avancement réel par activité/coûts divers (tpppc1144s000) A partir de cette session, il n'est pas nécessaire de saisir l'avancement dans les sessions ci-dessus. L'avancement généré est basé sur l'avancement des sessions suivantes : Avancement réel par élément/coûts divers (tpppc1100s000) Avancement réel par élément/matières (tpppc1120s000) Avancement réel par élément/MO (tpppc1122s000) Avancement réel par élément/équipement (tpppc1124s000) Avancement réel par élément/sous-traitance (tpppc1126s000) L'avancement peut être généré uniquement si les projets sélectionnés répondent aux conditions suivantes : le statut du projet est Actif; la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui; la valeur du champ Contrôle par de la session Projet (tppdm6100s000) est Activité et le projet est contrôlé à la fois par les éléments et par les activités. Vous pouvez gérer ces paramètres dans la session Projet (tppdm6100s000). Selon la valeur des champs suivants de la session Projet (tppdm6100s000), l'avancement est géré au niveau des codes Objet de coûts ou des codes Contrôle des coûts. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement |