| Tâches (dmchm0140s000) |  |
| Cette session permet de créer des tâches pour une proposition de modification. La tâche est une action liée à la proposition de modification qui met en oeuvre la modification. Chaque exécution de tâche est un investissement en temps et en argent. La fenêtre de détails contient des zones de groupe pour les données utilisateurs, réelles et estimées. Quand vous définissez une tâche, seul le champ de zone de groupe Estimé est accessible. Lors de l'exécution de la tâche, vous pouvez saisir des valeurs dans les champs de la zone de groupe Réel mais les champs de la zone de groupe Estimé sont inaccessibles. Rubriques liées Groupe de tâches Proposition de modification
Champs | Description
Modification | Code Modification.
Proposition | Code proposition de modification.
Groupes de tâches | Bien que les groupes de tâches soient facultatifs, Infor conseille fortement de faire appel à eux. La fonction de groupe de tâches gère les tâches et les groupes de tâches. Les objectifs, les résultats ainsi que les modes et heures d'implémentation des tâches peuvent être gérés dans le groupe de tâches. Les groupes de tâches sont facultatifs. Toutefois, dans une entreprise qui gère des centaines de tâches, ils sont nécessaires à la bonne implémentation d’un groupe de tâches associées.
Tâche | Tâche qui sert d'identificateur de tâche. La tâche est générée automatiquement si un masque est défini pour les objets de tâches. Si aucun masque n'est défini, vous pouvez saisir la valeur manuellement. Remarque L'administrateur ERP peut définir un masque d'objet qui incrémente automatiquement le code Tâche pour chaque tâche nouvellement créée.
Description | Description ou nom de ce code.
Responsable | Sélectionnez un rôle qui sera responsable de la mise en oeuvre de la tâche. Cliquez sur la flèche Parcourir pour sélectionner la personne responsable de cette tâche dans la session Rôles (tcppl0160m000).
Date de début | Permet de saisir la date de début prévue pour l'exécution de la tâche. Le format de date/heure UTC est employé.
Date de début | Permet de saisir une date de début réelle pour l'exécution de la tâche. Le format de date/heure UTC est employé.
Durée | Permet de saisir la durée prévue en jours pour la mise en oeuvre de la tâche. La date de fin est mise à jour en fonction de cette valeur. Par exemple, si vous saisissez 10, la durée est de 10 jours.
Date de fin | Date de fin estimée pour la mise en oeuvre de la tâche. La date de fin est estimée en fonction de la date de début saisie et des valeurs de durée. Date de fin prévue = date de début prévue + durée.
Date de fin | Date de fin réelle pour la mise en oeuvre de la tâche. La date de fin réelle est déduite de la date de début réelle et des valeurs de durée. Date de fin réelle = date de début réelle + durée.
Coût | Permet de saisir le coût estimé de mise en oeuvre de la tâche.
Coût | Permet de saisir le coût réel de mise en oeuvre de la tâche.
Statut | Indique les différentes étapes du cycle de vie d’une tâche en cours d’exécution. Ces étapes sont : Créé, En cours, Terminé et Ignoré.
Créé par | Code d'accès ERP de l'utilisateur qui crée la tâche.
Date de création | Date et heure UTC auxquelles la tâche a été créée.
Date de modification | Date et heure UTC auxquelles l'utilisateur modifie telle ou telle tâche.