| Lancement estimation pour budget (tpest2200m000) |  |
| de Cette session permet lancer un budget à partir de la ligne d'estimation. Les lignes d'estimation ayant été lancées peuvent être relancées. Veillez à supprimer les lignes du budget, parce que les lignes d'estimation qui viennent d'être lancées n'écrasent pas les lignes du budget. Tous les types de structures de version d'estimation ne peuvent pas être lancés. Si l'élément structurel possède le type d'estimation Ascendant et l'un des types d'activités suivants : élément WBS ou phase, l'élément structurel ne peut pas être lancé dans un budget. La même règle s'applique au type d'estimation Descendant, dans le cas où vous utilisez une structure d'activités comme structure principale. Valeurs par défaut Dans l'onglet Valeurs par défaut, vous devez saisir des valeurs pour les champs par défaut. Ces valeurs sont utilisées si Infor ERP LN n'en trouve pas dans la version d'estimation et tente de lancer le projet d'estimation. Remarque Lorsque vous utilisez les majorations des coûts indirects dans une version d'estimation, vous devez soit mettre à zéro le montant de majoration dans vos lignes de budget soit, dans les lignes d'estimation ayant des coûts indirects, faire passer ces derniers en coûts directs, lorsque vous lancez une estimation. Sinon, la majoration est calculée et ajoutée au coût indirect du projet réel, ce qui fausse le budget. Pour de meilleurs résultats, utilisez des coûts divers pour mettre à jour le budget avec des majorations. Dans la zone de groupe Lancer comme lignes diverses, cochez les cases permettant d'équilibrer la valeur totale de l'estimation et le budget. Rubriques liées Lancement d'une estimation pour un budget
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut du projet. Pour lancer une estimation vers un budget de projet, il faut que le projet ait le statut Ouvert ou Actif.
Version | Code de la version d'estimation.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Si vous lancez une estimation, le statut de la version d'estimation peut être Ouvert ou Final. Si le statut de la version d'estimation est Ouvert, vous pouvez ajouter des structures à la version, modifier le montant de celle-ci, etc. Par exemple, vous pouvez toujours échanger la structure principale avec l'une des autres structures supplémentaires ajoutées. Si le statut de la version d'estimation est Final, la version est gelée. Vous pouvez seulement rétablir le statut Ouvert et/ou modifier la structure de tri.
Budget descendant | Si cette case est cochée, le budget descendant est lancé.
Budget d'éléments | Si cette case est cochée, le budget d'éléments est lancé.
Budget activités | Si cette case est cochée, le budget d'activités est lancé.
Relancer les lignes déjà lancées | Si cette case est cochée, vous pouvez relancer des lignes d'estimation. Remarque Dans le budget, vous devez supprimer les lignes d'estimation précédemment lancées.
Montant de majoration | Les montants de majoration de l'estimation sont ajoutés sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers.
Montant de majoration | Si cette case est cochée, les montants de majoration de l'estimation sont ajoutés sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers.
Description | Description ou nom de ce code.
Provision pour réévaluation | Provision de réévaluation de l'estimation ajoutée sous forme de lignes de budget avec le type de coûts Coûts divers.
Provision pour réévaluation | Si cette case est cochée, les provisions de réévaluation de l'estimation sont ajoutées sous forme de lignes de budget avec le type de coûts Coûts divers.
Description | Description ou nom de ce code.
Provisions pour risques et charges | Les provisions pour risques et charges de l'estimation sont ajoutées au projet sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers.
Provisions pour risques et charges | Si cette case est cochée, les provisions pour risques et charges de l'estimation sont ajoutées au projet sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers.
Description | Description ou nom de ce code.
Version du budget | Version du budget descendant
Description | Description ou nom de ce code.
Plan | Code du plan Ce plan peut différer de celui de la version d'estimation. Cependant, il doit s'agir du plan principal du projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Avenant | Code Avenant. Les lignes d'estimation de cet avenant sont lancées en tant que lignes de budget. Remarque Vous ne pouvez lier un avenant que si vous avez lié une structure du type Avenant dans la session Version d'estimation (tpest1100m000).
Description | Description ou nom de ce code.
Messages d'information | Si cette case est cochée, un rapport de traitement affichant les messages d'information et d'erreur qui se produisent au cours du lancement est imprimé. Tous les messages d'information et d'erreur sont visibles dans la session Journal messages (tpest0505m000).
Erreurs | Si cette case est cochée, un rapport de traitement affichant les messages d'information et d'erreur qui se produisent au cours du lancement est imprimé. Tous les messages d'information et d'erreur sont visibles dans la session Journal messages (tpest0505m000).
Elément | Elément lié au projet
Description | Description ou nom de ce code.
Activité | Activité liée au projet
Description | Description ou nom de ce code.
Elément de coût | Composant de coûts par défaut utilisé comme composant de coûts de ligne de budget. Vous pouvez uniquement effectuer cette opération si : vous n'utilisez pas de structure de composants de coûts ; aucun objet de coûts n'est utilisé sur la ligne d'estimation lancée. Si un nouvel objet de coûts est généré parce que l'objet de coûts de la ligne d'estimation est vide et si les cases à cocher de la zone de groupe Génération d'objets de coûts sont sélectionnées, le composant de coûts pour la ligne du budget est tiré du composant de coûts par défaut. Notez que les niveaux de contrôle des coûts du projet dans la session Projet - Niveaux contrôle des coûts (tppdm6102m000) doivent être sélectionnés pour le niveau de composants de coûts.
Description | Description ou nom de ce code.
Type de coûts | Type de coûts par défaut pour les lignes d'estimation qui n'ont pas de type de coûts indiqué sur la ligne
Statut du budget | Statut des lignes de budget créées par le lancement de l'estimation pour le budget.
Matières | Si le type de coûts est matières et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts.
Description | Description ou nom de ce code.
Main-d'oeuvre | Si le type de coûts est main-d'oeuvre et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts.
Description | Description ou nom de ce code.
Equipement | Si le type de coûts est équipement et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts.
Description | Description ou nom de ce code.
Sous-traitance | Si le type de coûts est sous-traitance et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts.
Description | Description ou nom de ce code.
Coûts divers | Si le type de coûts est coûts divers et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts.
Description | Description ou nom de ce code.
Unité | Code Unité Remarque Les unités sont décidées en fonction des unités définies dans les lignes d'estimation. Si l'unité définie est différente des unités de l'objet de coûts standard, en fonction des données saisies par l'utilisateur dans l'écran de lancement, un nouvel objet de coûts est généré.
Description | Description ou nom de ce code.
Unité de temps | Code Unité de temps Remarque Les unités sont décidées en fonction des unités définies dans les lignes d'estimation. Si l'unité définie est différente des unités de l'objet de coûts standard, en fonction des données saisies par l'utilisateur dans l'écran de lancement, un nouvel objet de coûts est généré.
Description | Description ou nom de ce code.
Matières | Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet.
Main-d'oeuvre | Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet.
Equipement | Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet.
Sous-traitance | Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet.
Coûts divers | Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet.
Matières | Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données.
Main-d'oeuvre | Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données. Par exemple, le code Contrôle 20 apparaît deux fois et la longueur de la séquence est de deux chiffres. Les codes 2001 et 2002 sont générés. Le nombre maximal de positions du code Equipement est de 10. Le code d'origine saisi dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000) doit comporter moins de 10 positions, afin qu'un numéro de séquence puisse être attribué. Remarque Infor ERP LN attribue toujours le numéro de séquence disponible suivant au code Contrôle.
Equipement | Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données.
Sous-traitance | Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données.
Coûts divers | Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données.
Facteurs de conversion | Facteur de conversion pour l'article. Valeurs autorisées Oui: Infor ERP LN copie les facteurs de conversion au niveau de l'article cible et les approuve directement. Non: Infor ERP LN copie les facteurs de conversion au niveau de l'article cible. Vous devez cependant utiliser la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000) pour approuver les facteurs de conversion manuellement. Sans objet: Infor ERP LN copie les facteurs de conversion au niveau de l'article cible. Les facteurs de conversion approuvés restent approuvés et les facteurs de conversion non approuvés restent non approuvés.
Commandes | Description
Lancer | Lance l'estimation dans le budget.
Journal messages | Lance la session Journal messages (tpest0505m000) qui affiche les messages créés lors du contrôle de cohérence descendant ou du processus de lancement vers le budget.