| Relations entre activités (tipcs4110m000) |  |
| Cette session permet de gérer les relations entre les activités d'un projet, ce qui permet une planification réseau du projet à exécuter. Utilisez cette session pour définir la séquence d'activités ainsi que le début et la fin d'une activité par rapport à la prochaine activité ou à la précédente. Remarque Les relations entre les activités sont enregistrées par saisie manuelle ou en lançant la session Copie du projet (tipcs2210m000). Les relations entre activités sont employées dans la planification horaire et la planification de la capacité brute dans le cadre de la planification de réseau. Rubriques liées Planification réseau
Champs | Description
Projet | Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet a pour déclencheur une commande client et concerne les articles relevant du type de commande A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production. Rubriques liées Types de projets
Statut | Statut du projet.
Séquence | numéro de séquence Par défaut, ERP LN affiche les numéros en séquence de 10, 20, 30, etc. La numérotation est libre. Toutefois, il est recommandé d'adopter ces valeurs par défaut, puisque ces nombres sont nécessaires pour insérer des relations d'activité.
Activité précédente | Code de l'activité pour laquelle vous souhaitez créer une relation avec une autre activité.
Activité suivante | Saisissez le code de l'activité en relation avec l'activité précédente.
Type de relation | Le type de relation indique la relation établie entre deux activités consécutives.
Marge (en jours) | Saisissez la marge absolue en jours. Remarque Une marge positive implique toujours un décalage positif de l'activité suivante par rapport à l'activité précédente. Exemple : Deux activités ont une relation début-fin. Si ces activités sont directement liées, la marge absolue est égale à zéro. Si l'activité suivante doit débuter quatre jours avant la fin de la précédente, vous pouvez entrer une marge absolue égale à moins quatre. Si l'activité suivante doit débuter cinq jours après la fin de l'activité précédente, la marge absolue est cinq. Rubriques liées Marges
Marge (en pourcentage) | Saisissez la marge relative sous forme de pourcentage de la durée de l'activité précédente. Remarque Une marge positive implique toujours un décalage positif de l'activité suivante par rapport à l'activité précédente. Rubriques liées Marges