| Génération avanc. réel de l'avenant depuis avanc. activité (tpppc1255m000) |  |
| Cette session permet de générer l'avancement des avenants depuis l'avancement de l'activité disponible pour les sessions suivantes : Avancement réel par avenant/matières (tpppc1180s000) Avancement réel par avenant/MO (tpppc1182s000) Avancement réel par avenant/équipement (tpppc1184s000) Avancement réel par avenant/sous-traitance (tpppc1186s000) Avancement réel par avenant/coûts divers (tpppc1187s000) A partir de cette session, il n'est pas nécessaire de saisir l'avancement dans les sessions ci-dessus. L'avancement généré est basé sur l'avancement des sessions suivantes : Avancement réel par activité/matières (tpppc1140s000) Avancement réel par activité/MO (tpppc1141s000) Avancement réel par activité/équipement (tpppc1142s000) Avancement réel par activité/sous-traitance (tpppc1143s000) Avancement réel par activité/coûts divers (tpppc1144s000) L'avancement peut être généré uniquement si les projets sélectionnés répondent aux conditions suivantes : le statut du projet est Actif; la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Selon la valeur des champs suivants de la session Projet (tppdm6100s000), l'avancement est géré au niveau des codes Objet de coûts ou des codes Contrôle des coûts. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement
Champs | Description
Date de l'avancement réel | Date à laquelle les données d'avancement doivent être générées.