| Contrôle par projet/main-d'oeuvre (tpppc4514m000) |  |
| Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/code Contrôle de la main d'oeuvre. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Rubriques liées Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Période courante | Année de la période de contrôle des coûts réels.
/ | Période pour le contrôle des coûts réels.
Devise | La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de change soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. . La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société.
Devise | Devise ou description de la devise.
Généré | Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant est constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Constituer contrôle des coûts réels (tpppc4803m000).
Code Contrôle main-d'oeuvre | Code Contrôle.
Budget total | Montant budgété figurant dans les données de contrôle.
Cumulé réalisé | Ce qui a été réalisé à la fin de la période courante.
Cumulé réel | Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante.
Ecart cumulé | Montant du résultat cumulé.
Coûts réels période courante | Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante.
Ecart période de coûts | Montant du résultat pour la période de coûts.
Quantité budget | Nombre total d'heures budgétées, qui apparaît dans les données de contrôle.
Cumulé réalisé | Nombre d'heures autorisées à la fin de la période courante. Remarque Pour le calcul, voir : Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN.
Cumulé réel | Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante.
Ecart cumulé | Montant du résultat cumulé.
Coûts période courante | Nombre d'heures pouvant être utilisées dans la période courante.
Coûts réels période courante | Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour la période courante.
Ecart période de coûts | Montant du résultat pour la période de coûts.
Coûts prévisionnels | Prévision des coûts supplémentaires pour la fin du projet, anticipée à la fin de la période courante.
Ecart final | Résultat final prévu.
Quantité prévisionnelle | Nombre d'heures supplémentaires prévues pour la fin du projet, anticipées pour la fin de la période courante.
Ecart final | Résultat final prévu.