| Utilisation des avenants |  |
| Un avenant est constitué principalement d'accords de facturation. La relation avec le budget est définie dans le budget initial et/ou dans les lignes de détail pour l'ajustement du budget. Quatre valeurs de statut permettent de contrôler des avenants : Ouvert : utilisez l'avenant pour la budgétisation mais pas pour l'enregistrement des coûts réels. Réel : vous pouvez imputer des coûts réels à l'avenant, mais il n'est pas possible de facturer ce dernier. Final : vous n'êtes pas autorisé à modifier des données. Facturation autorisée : vous pouvez imputer des coûts à l'avenant et facturer ce dernier. Les avenants peuvent être facturés en fonction d'un prix forfaitaire, du montant budgété du contrat ou des montants de facturation des transactions réelles. S'il s'avère nécessaire de gérer séparément les ordres, vous pouvez définir une date de début et de fin pour l'avenant. Vous enregistrez l'avancement d'un avenant par avenant, ou par avenant dans le code Contrôle. Les projets peuvent être contrôlés par avenants spécifiques ou avec le budget de contrôle. Vous pouvez utiliser les sessions relatives aux avenants pour saisir, afficher et imprimer des modifications apportées à un projet qui affectent la facturation client. Quatre types d'avenants sont pris en charge : modification du champ d'application, montant provisoire, compensation des fluctuations, quantités à régler. Les différents types de compensation des fluctuations sont les suivants : Fluctuations de l'indice. Vous pouvez régler un pourcentage du prix du contrat en fonction des indices de prix. Le montant facturable est basé sur les règlements échelonnés facturés ou sur l'avancement. Compensation des fluctuations de prix. Vous pouvez régler des articles du budget qui contiennent une matière spécifique (par exemple, du cuivre) tout en tenant compte des éventuelles fluctuations de prix de cette matière. Les indices de prix sont gérés au niveau de la matière et des données. La facturation est basée sur l'avancement enregistré dans le module Avancement du projet. Des factures concernant la facturation des variations de prix sont générées. Ces factures sont traitées par Facturation des ventes, sur la base du mode de facturation défini dans le module Définition projet. Il est possible de régler les écritures de budget contenant des matières spécifiques tout en tenant compte d'éventuelles fluctuations de prix pour ces matières. Les indices de prix sont gérés par matière et par date. La facturation est basée sur l'avancement. Remarque Vous ne pouvez pas définir d'avenants de type Compensation des fluctuations pour les projets de régie et les projets pour lesquels le champ Mode de facturation a la valeur Taux unitaire. Sessions d'avenant La session Avenant (tpptc0110s000) permet de gérer un avenant pour un projet sélectionné. Les autres sessions relatives aux avenants sont les suivantes : - Avenants du projet (tpptc0510m000) Cette session permet de répertorier l'avenant du projet sélectionné. - Impression des avenants (tpptc0410m000) Cette session permet d'imprimer les avenants du projet sélectionné. - Impression des fiches de travail (tpptc0415m000) Cette session permet de générer des fiches de travail permettant d'enregistrer les détails du travail d'avenant effectué. Rubriques liées Utilisation de budgets dans un projet |