| Données associées au pourcentage début/fin de la valeur acquise (tpptc5112s000) |  |
| Cette session permet de gérer les pourcentages de début et de fin d'une activité sélectionnée. L'activité est associée à une méthode de la valeur acquise du pourcentage de début et de fin. Remarque Vous pouvez définir les pourcentages au niveau de l'activité, ou par type de coûts, dans l'activité. Vous devez indiquer le projet et la version de budget échéancé de l'activité. Rubriques liées Création d'un code Analyse du budget échéancé Utilisation d'une méthode de valeur acquise
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet.
Projet | Statut du projet.
Version courante | Vous pouvez saisir des données dans cette version pour ce projet.
Activité | Code d'identification unique de l'activité. Rubriques liées activité
Version | Version dans laquelle les données de l'activité sont stockées.
Pourcentage de début | Pourcentage de début lancé au début de l'activité.
Pourcentage de fin | Pourcentage de fin lancé à la fin de l'activité.
Texte | Si cette case est cochée, il existe un texte associé que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte de la barre d'outils.
% de début matières | Pourcentage du montant budgété pour les matières qui est lancé au début de l'activité. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise
% de fin matières | La signification de ce champ dépend de la méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour les matières de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. pourcentage de début et de fin : Pourcentage du montant budgété pour les matières de l'activité qui est lancé au début de l'activité. pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : Pourcentage maximum pour le type de coûts Matières. Il est calculé sur le montant budgété pour les matières de l'activité et représente le CBTP maximum susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité. Le reste est lancé à la fin de l'activité.
% de début main-d'oeuvre | Pourcentage du montant budgété pour la main-d'oeuvre qui est lancé au début de l'activité. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise
% de fin main-d'oeuvre | La signification de ce champ dépend de la méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour la main-d'oeuvre de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour la main-d'oeuvre de l'activité qui est lancé au début de l'activité. Pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximum pour le type de coûts main-d'oeuvre. Il est calculé sur le montant budgété pour la main-d'oeuvre de l'activité et représente le CBTP maximum susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité. Le reste est lancé à la fin de l'activité. Proportionnelle : le pourcentage est lié à l'avancement de l'activité liée.
% de début équipement | Pourcentage du montant budgété pour l'équipement de l'activité qui est lancé au début de l'activité. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise
% de fin d'équipement | La signification de ce champ dépend de la méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour l'équipement de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour l'équipement de l'activité, qui est lancé au début de l'activité. Pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximum pour le type de coûts Equipement. Il est calculé sur le montant budgété pour l'équipement de l'élément de coût et représente le CBTP maximum susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité. Le reste est lancé à la fin de l'activité.
% de début sous-traitance | Pourcentage du montant budgété pour la sous-traitance de l'activité qui est lancé au début de l'activité. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise
% de fin sous-traitance | La signification de ce champ dépend de la méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour l'équipement de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour l'équipement de l'activité, qui est lancé au début de l'activité. Pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximum pour le type de coûts Equipement. Il est calculé sur le montant budgété pour l'équipement de l'activité et représente le CBTP maximum susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité. Le reste est lancé à la fin de l'activité.
% de début coûts divers | Pourcentage du montant budgété pour les coûts divers qui est lancé au début de l'activité. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise
% de fin coûts divers | La signification de ce champ dépend de la méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour les coûts divers de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour les coûts divers de l'activité qui est lancé au début de l'activité. Pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximum pour le type de coûts Coûts divers. Il est calculé sur le montant budgété pour les coûts divers de l'activité et représente le CBTP maximum susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité. Le reste est lancé à la fin de l'activité.