| Contrôle par projet/avenant/type de coûts (tpppc4531m000) |  |
| Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'avenant/du type de coût. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Rubriques liées Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Avenant | Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. ERP LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler
Généré | Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Constituer contrôle des coûts réels (tpppc4803m000).
Devise | La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de change soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société.
Devise | Devise.
Type de coûts | Type de coûts.
Budget total | Montant budgété figurant dans les données de contrôle.
Réalisé | Coûts autorisés à la fin de la période courante.
Quantité budget | Quantité totale budgétée figurant dans les données de contrôle.
Réalisé | Quantité autorisée à la fin de la période courante.
Quantité réelle hors engagement | Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante.
Période courante | Année de la période de contrôle des coûts réels.
/ | Période pour le contrôle des coûts réels.
Réel engagement inclus | Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.
Réalisé engagement inclus | Coûts pouvant être encourus sur la période courante.
Réel hors engagement | Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour la période courante.
Réalisé hors engagement | Montant autorisé, à l'exception des engagements.
Réalisé engagement inclus | Quantité pouvant être produite dans la période courante.
Quantité réelle hors engagement | Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique jusqu'à la période courante.