| Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000) |  |
| Cette session permet de créer un graphique des mesures de performances indiquées dans la session Activité de mesure des performances (tpppc5540m000). Le graphique donne une vue d'ensemble des totaux par projet. Si vous étudiez l'analyse de l'écart de programmation et de l'écart de coût, vous pouvez adapter votre planification. Rubriques liées Enregistrement de la prévision des coûts Utilisation d'une méthode de valeur acquise Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Projet | Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : projets.
Projet | Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : projets.
Période cible | Première année pour laquelle vous souhaitez afficher le graphique.
/ | Première période pour laquelle vous souhaitez afficher le graphique.
/ | Dernière année pour laquelle vous souhaitez afficher le graphique.
/ | Dernière période pour laquelle vous souhaitez afficher le graphique.
Code Génération | Code de la mesure des performances généré que vous souhaitez afficher.
Travail programmé | Si cette case est cochée, les coûts budgétés du travail programmé sont affichés.
Réalisé | Si cette case est cochée, les coûts budgétés du travail réalisé sont affichés.
Budget final | Si cette case est cochée, les coûts budgétés (budget final) sont affichés.
Coût prévisionnel total (EAC) | Si cette case est cochée, le coût prévisionnel total est affiché. Remarque Le coût prévisionnel total ne peut pas être affiché si la méthode de prévision principale est Coûts supplémentaires estimés.
Données réelles | Si cette case est cochée, les coûts réels sont affichés.
Engagements inclus | Si cette case est cochée, les engagements sont inclus dans les coûts réels.
Revenus réels | Si cette case est cochée, les revenus réels sont affichés. Remarque Les revenus réels sont enregistrés lors du transfert des données du projet dans la session Transfert des données du projet vers Central Invoicing (tppin4200m000).
Revenus planifiés | Si cette case est cochée, les revenus planifiés sont affichés. Remarque Les revenus planifiés sont obtenus sur les avances et les règlements échelonnés.
Prévision incluse | Si cette case est cochée, la prévision est incluse dans les revenus planifiés.
Coûts matières | Si cette case est cochée, les coûts des matières sont affichés.
Coûts sous-traitance | Si cette case est cochée, les coûts de la sous-traitance sont affichés.
Coûts main-d'oeuvre | Si cette case est cochée, les coûts de la main-d'oeuvre sont affichés.
Coûts divers | Si cette case est cochée, les coûts divers sont affichés.
Coûts d'équipement | Si cette case est cochée, les coûts d'équipement sont affichés.
Devise | Devise