| Prévision des coûts main-d'oeuvre (tpppc2136s000) |  |
| Cette session permet de gérer la prévision des coûts pour la combinaison du projet et de la date d'enregistrement de différents codes Main-d'oeuvre. Ces valeurs sont utilisées pour calculer les montants de prévision dans les sessions de consultation et d'édition de contrôle. Remarque Tous les montants sont valables pour la combinaison d'objet de coûts et d'activité/d'élément. Rubriques liées Enregistrement de la prévision des coûts
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut du projet.
Date d'enregistrement | Date de saisie de l'écart prévu des coûts.
Elément | Code Elément.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'élément.
Activité | Code Activité.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Main-d'oeuvre | Code Main-d'oeuvre.
Description | Description ou nom de ce code.
Elément de coût | Code Elément de coût.
Description | Description ou nom de ce code.
Type de main-d'oeuvre | Code Type de main-d'oeuvre horaire. Si vous modifiez la valeur de ce champ, le coût unitaire est recalculé sur la base du nouveau pourcentage de majoration. La formule est la suivante : coût unitaire = ancien coût unitaire * ( 1 + (pourcentage de majoration/100) )
Description | Description ou nom de ce code.
Heures prévisionnelles | Nombre d'heures de l'écart prévu des coûts.
Montant des coûts | Devise du coût unitaire.
Coût unitaire | Code Coût unitaire.
Montant des coûts | Coûts totaux de main-d'oeuvre. Si vous modifiez le montant des coûts généré, le coût unitaire est ajusté automatiquement.
Montant des coûts | Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Montant des coûts | Montant des coûts exprimé en devise société.
Taux de change/facteur de conversion | Taux appartenant au taux de change affiché.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Coûts supplémentaires estimés | Le montant saisi dans ce champ correspond aux coûts supplémentaires estimés par rapport à votre budget courant. Remarque Si la méthode de prévision principale n'est pas la méthode EEC, la valeur de ce champ est nulle et la méthode EEC ne peut pas être utilisée.
Estimation à achever | Coût supplémentaire prévu nécessaire à l'achèvement d'une activité ou d'un projet. Remarque Si la méthode de prévision principale n'est ni la méthode ETC, ni la méthode EAC, la valeur de ce champ est nulle et la méthode ETC ne peut pas être utilisée.
Coût prévisionnel total | La valeur du coût prévisionnel total permet de déterminer le coût à la fin d'un projet. Remarque Si la méthode de prévision principale n'est ni la méthode ETC, ni la méthode EAC, la valeur de ce champ est nulle et la méthode EAC ne peut pas être utilisée.
Budget | Montant total budgété de la main-d'oeuvre pour l'élément ou l'activité.
Réalisé | Coûts autorisés par rapport au budget.
Avancement réel | Pourcentage d'avancement.
Réel | Coûts de main-d'oeuvre réels.
Ecart | Résultat du projet.
Ecart prévisionnel | Résultat prévisionnel du projet.
Commandes | Description
Coût unitaire/défaut | Cette fonction permet de lire les coûts unitaires par défaut de l'article dans l'enregistrement affiché.
Impression des prévisions des coûts par objet de coûts | Lance la session Impression des prévisions des coûts par objet de coûts (tpppc2416m000) qui permet d'imprimer la prévision pour le résultat final.