| Génération de l'avancement réel dans la planification (tpppc1250m000) |  |
| Cette session permet de générer l'avancement de l'activité (planification) à partir du niveau de l'objet de coûts ou du code Contrôle de l'avancement de l'élément ou de l'activité, selon le type de budget défini pour la gestion des projets. Vous pouvez mettre à jour l'avancement dans la session Prestations (tppss2100m000). Dans le module Avancement du projet, le type de capacité critique détermine le type de coûts à partir duquel le pourcentage d'avancement doit être transféré de l'avancement de production vers l'avancement de temps. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la session Prestations (tppss2100m000). |