| Contrôle par projet/activité/matières (tpppc4550m000) |  |
| Cette session permet de contrôler un projet au cours de son exécution. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'activité/du code Contrôle des matières. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Rubriques liées Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Activité | Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. ERP LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte de coûts du projet Lot de travaux Phase Jalon
Généré | Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Constituer contrôle des coûts réels (tpppc4803m000).
Devise | La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de change soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. . La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société.
Devise | Devise.
Code Allocation matières | Le code Contrôle est utilisé pour le niveau de contrôle de coûts le plus détaillé.
Budget total | Montant budgété figurant dans les données de contrôle.
Réalisé | Coûts autorisés à la fin de la période courante.
Quantité budget | Quantité totale budgétée figurant dans les données de contrôle.
Réalisé | Quantité autorisée à la fin de la période courante.
Quantité réelle hors engagement | Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante.
Période courante | Année de la période de contrôle des coûts réels.
/ | Période pour le contrôle des coûts réels.
Réalisé engagement inclus | Coûts pouvant être encourus sur la période courante.
Réel hors engagement | Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour la période courante.
Réalisé hors engagement | Montant autorisé, à l'exception des engagements.
Réalisé engagement inclus | Quantité pouvant être produite dans la période courante.
Quantité réelle hors engagement | Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique jusqu'à la période courante.
Réalisé hors engagement | Quantité autorisée, à l'exception des engagements.
Réel | Montant réel.
Ecart | Montant du résultat.
Coûts prévisionnels | Coûts prévisionnels.
Quantité réelle | Montant réel.
Ecart | Montant du résultat.
Quantité prévisionnelle | Prévision de la quantité supplémentaire pour la fin du projet, anticipée pour la fin de la période courante.