| Avancement réel par activité/équipement (tpppc1142s000) |  |
| Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Equipement. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut du projet.
Date | Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité.
Activité | Code Activité.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Equipement | Code Equipement.
Equipement | Description ou nom de ce code.
Avancement réel de l'équipement | Ce champ indique si l'avancement du type de coûts équipement est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle.
Quantité budget | Quantité d'équipement budgétée.
Unité | Unité définie pour la ligne de budget du type de coûts.
Déclarer terminé | Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel% car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler.
Avancement réel [%] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e).
Avancement réel [qté] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée.