| Avancement réel par activité/coûts divers (tpppc1544m000) |  |
| Cette session permet de lister l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Coûts divers. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut du projet.
Date | Date pour laquelle les prévisions sont générées.
Niveau d'enregistrement de l'avancement | Ce champ détermine le mode d'enregistrement de l'avancement du type de coûts Coûts divers dans le contrôle du projet.
Activité | Code Activité.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Coûts divers | Code Coûts divers.
Description | Description ou nom de ce code.
Déclarer terminé | Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler.
Avancement réel [%] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Planification du projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %.
Commandes | Description
Impression de l'avancement réel par activité/objet de coûts | Lance la session Impression de l'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1422m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement des activités pour un projet.
Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité | Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité (tpppc1460m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des activités.
Impression écran d'avancement réel par activité/objet de coûts | Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1423m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement d'une combinaison d'activité et d'objet de coûts.
Impression de l'écran d'avancement réel par activité | Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par activité (tpppc1429m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement de l'historique des activités.