| Control por proyecto/actividad (tpppc4540m000) |  |
| Utilice esta sesión para controlar los proyectos que se ejecutan. El control de costo real se agrega en el nivel de proyecto/actividad en esta sesión. Se trata de una de un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Temas relacionados Utilizar consultas de control y listados Cómo ERP LN calcula el
Campos | Descripción
Proyecto | Aquí puede especificar el código de un proyecto para el que desea consultar los datos de control por elemento. Este código debe estar definido en la sesión Proyecto (tppdm6100s000).
Indicador de costo total de proyecto principal | Indica si los datos están relacionados con el proyecto en sí, o con el proyecto y sus subproyectos subyacentes.
Generado | La fecha en que se creó el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo.
Divisa | La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto si trabaja con un sistema de divisas dependiente o independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R>. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias.
Divisa | La divisa.
Actividad | La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. ERP LN diferencia los siguientes tipos de actividad: Elemento WBS Cuenta de costos de proyecto Paquete de trabajo Paquete de planificación Hito
Presupuesto total | El importe presupuestado mostrado en los datos de control.
Ejecutado | Los costos permitidos al final del período actual.
Ingresos | Los ingresos contabilizados en la historia para todos los períodos hasta el actual.
Ejecutado | Los costos en los que puede incurrirse en el período actual.
Ingresos | Los ingresos del período actual, que se han contabilizado en la historia.
Período actual | El año del período de control de costo real.
/ | El período para el control de costo real
Costos reales | Los costos reales (sin los compromisos) contabilizados en la historia para el período actual.
Costos reales | El importe real.
Variación | El importe de resultado.
Previsión de costos | El costo previsto.
Previsión de ingresos adicionales | Los ingresos adicionales previstos para el final del proyecto y anticipados al final del período actual.