| Selección de datos para tablero de planificación (versión gráfica) (tipcs4171m000) |  |
| Utilice esta sesión para indicar las selecciones relacionadas con el tablero de planificación, las cuales le permitirán conocer las relaciones entre actividades. Por ejemplo: Elija si desea realizar las selecciones en un proyecto o en un nivel de actividad. Seleccione un grupo de tableros de planificación. Defina la configuración relacionada con la presentación del tablero de planificación, como por ejemplo, la clasificación de actividades, el tipo de fecha de inicio y el tipo de actividades. Temas relacionados Uso del tablero de planificación Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Proyecto | Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.
Número de empleado | La persona implicada en la ejecución del proyecto.
Estatus | Indica el progreso actual del proyecto.
Fecha de inicio | La fecha en que se inicia el proyecto.
Fecha de finalización | El día en que se termina el proyecto.
Actividad | La actividad en la planificación de actividades de un proyecto.
Clave de búsqueda | Una forma alternativa de una descripción utilizada por comodidad durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
Responsable de la actividad | Una persona responsable de la planificación o realización de una actividad de proyecto.
Primera fecha de inicio | La primera fecha en que se puede iniciar una actividad, teniendo en cuenta las actividades anteriores y siguientes, así como el calendario de la compañía.
Grupo de tablero de planificación | Contiene todos los valores de configuración relacionados con la visualización de objetos y sus colores, la escala de fecha, etc.
Clasificar por | Utilice este campo para determinar cómo deben clasificarse las actividades en el tablero de planificación.
Fechas de inicio de actividades | Permite indicar cómo debe mostrarse la actividad: empezando por la primera fecha de inicio o por la última fecha de inicio.
Mostrar también actividades terminadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se visualizan todas las actividades (incluidas las actividades terminadas). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se visualizan las actividades incompletas.