| Actividades de orden de trabajo (tswcs2110m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener actividades de orden de trabajo. Las actividades de orden de trabajo se pueden basar en las actividades de referencia definidas en el módulo Gestión de actividades. Si no se utilizan actividades de referencia, la actividad de orden de trabajo se puede identificar con una descripción. Para planificar y ejecutar el mantenimiento en un artículo (seriado) se puede seleccionar una actividad de referencia individual, una ruta maestra, una opción de ruta o una operación. La ruta maestra, la opción de ruta y la operación se identifican mediante una actividad de referencia. Puede modificar los datos predeterminados que definió para la actividad de referencia en el módulo Gestión de actividades, por ejemplo, duración de actividad, materiales necesarios, horas necesarias o herramientas necesarias. La fecha de transacción predeterminada para una nueva actividad de orden de trabajo es la fecha actual. La fecha de transacción también se utiliza para identificar la versión de las actividades de referencia. En esta sesión puede: Modificar las fechas de planificación de la actividad. Especificar las fechas reales. Especificar el resultado real de una inspección. Añadir una ruta a la línea de actividad de orden de trabajo. Añadir necesidades de recursos a una actividad de orden de trabajo. Puede añadir actividades a una orden de trabajo en la fase de planificación de la orden de trabajo, en la fase de preparación de órdenes de trabajo y en la fase de ejecución. El estatus de la orden de trabajo debe ser Libre, Planificado o Lanzado. No puede añadir actividades a las órdenes de trabajo subcontratadas que tienen el estatus Lanzado. Temas relacionados Utilizar actividades de referencia Rutas maestras y opciones de ruta
Campos | Descripción
Orden de trabajo | El código de serie que identifica la orden de trabajo. Puede definir las series para el grupo de números de orden de trabajo en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). El grupo de números para órdenes de trabajo se define en la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000). Temas relacionados Grupos de números en Servicio
Orden de trabajo | La descripción de orden de trabajo se selecciona en el orden siguiente: La descripción del tipo de servicio La descripción del artículo seriado La descripción del artículo. La descripción de la etiqueta
Estatus de orden de trabajo | El estatus actual de la orden de trabajo. El estatus de la orden de trabajo sirve para controlar las distintas fases del proceso de la orden de trabajo. Puede cambiar el estatus de la orden de trabajo en cualquier momento si el estatus es Libre o Planificado. Una vez que se ha lanzado la orden de trabajo, deben terminarse todas las actividades de orden de trabajo para que ésta se pueda actualizar al estatus siguiente. Estatus de orden trabajo
Artículo | El artículo o artículo seriado en el que se debe efectuar el mantenimiento.
Descripción | La descripción del artículo.
Número de serie | El número de serie del artículo seriado.
Línea de actividad | La línea de actividad representa la actividad de referencia o ruta maestra que se debe ejecutar para la orden de trabajo. La línea de actividad se identifica mediante un número de secuencia.
Línea de actividad | El estatus actual de la actividad de la orden de trabajo. El estatus de la actividad de la orden de trabajo sirve para controlar las distintas fases del proceso de actividad de la orden de trabajo. Las actividades de orden de trabajo tienen un estatus de actividad relacionado con el estatus de orden de trabajo. La tabla siguiente lista los posibles valores de estatus de actividad para cada valor de orden de trabajo.
Estatus de orden | Estatus de actividad
--- | ---
Libre | Libre
Planificado | Libre, Planificado, Cancelado
Lanzado | Libre, Planificado, Lanzado, Terminado, Aprobado, Cerrado, Cancelado
Terminado | Terminado, Aprobado, Cerrado, Cancelado
Aprobado | Aprobado, Cerrado, Cancelado
Cerrado | Cerrado
Cancelado | Cancelado
Puede cambiar el estatus de la orden de trabajo en cualquier momento si el estatus es Libre o Planificado. Una vez que se ha lanzado la orden de trabajo, deben terminarse todas las actividades de orden de trabajo para que ésta se pueda actualizar al estatus siguiente.
Ruta maestra | La actividad de referencia que identifica la ruta maestra y que se selecciona en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Nota Si el artículo de la orden de trabajo es un artículo seriado, el número de serie del artículo debe estar dentro de los rangos de artículos seriados de la ruta maestra. El departamento de servicio especificado en la cabecera de orden de trabajo se debe vincular al grupo de actividades vinculado a la actividad de referencia en el módulo Gestión de actividades. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta
Número de secuencia | El número de secuencia de la actividad de la orden de trabajo.
Actividad de referencia | La actividad de referencia que se debe ejecutar. Puede especificar una única actividad de referencia o la actividad de referencia especificada para una operación en la ruta maestra. Nota Si la orden de trabajo la debe ejecutar un departamento de servicio, sólo se pueden seleccionar actividades de referencia definidas para el artículo que se debe mantener y para el departamento de servicio principal en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). No puede modificar la actividad de referencia si el estatus de actividad es Lanzado, Terminado, Aprobado, Cerrado o Cancelado. Si está seleccionada la casilla de verificación Actividad de referencia obligatoria en la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000), se debe cumplimentar la actividad de referencia. El artículo seriado debe pertenecer a los rangos de artículos seriados definidos para la actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000).
Fecha de efectividad | La primera fecha y hora en que es válida la actividad de referencia. Nota La fecha de efectividad y la fecha de vencimiento se definen en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000) y sus modificaciones están controladas.
Fecha de vencimiento | La primera fecha y hora en que ya no es válida la actividad de referencia. Nota La fecha de efectividad y la fecha de vencimiento se definen en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000) y sus modificaciones están controladas.
Descripción | La descripción de la actividad de la orden de trabajo. Si no se utilizan actividades de referencia de la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000), se puede especificar una descripción manualmente para identificar la actividad de la orden de trabajo. Nota Si ha especificado una actividad de referencia, la descripción de la actividad de referencia se selecciona de la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000).
Texto de actividad | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha añadido un texto adicional a la descripción de la actividad. Nota El texto de actividad hace referencia a la descripción especificada manualmente, no a la actividad de referencia que se ha definido en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Temas relacionados Texto (adicional)
Argumento de búsqueda | El argumento de búsqueda de las actividades de la orden de trabajo. El argumento de búsqueda se deriva de la descripción.
Ctd sometida a mantenim. | El número de artículos/componentes mantenidos que han pasado con éxito una o todas las fases del proceso de orden de trabajo.
Centro de trabajo | El centro de trabajo en el que se ejecutan las actividades de orden de trabajo. Puede vincular al centro de trabajo el grupo de actividades de la actividad de referencia: Cuando defina una actividad de referencia en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Por ejemplo, las actividades de limpieza que pertenecen al grupo de actividades de limpieza se deben ejecutar en un centro de trabajo que disponga de equipo de limpieza.
Lista de verificación | La lista de verificación que se puede utilizar para ejecutar las actividades de la orden de trabajo.
Especialización de aprobación | La especialización necesaria que autoriza a un empleado de servicio a cambiar el estatus de la actividad a Aprobado.
Omitido | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad no se lleva a cabo.
Motivo de búsqueda | El código que identifica el resultado de la inspección.
Texto de búsqueda | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha añadido un texto al motivo de búsqueda. Temas relacionados Usar textos
Aprobado por | El empleado de servicio que aprueba la actividad. El empleado debe tener las especializaciones de aprobación requeridas.
Fecha de aprobación | La fecha y la hora en que el estatus de actividad se ha cambiado a Aprobado.
Primera fecha inicio | La primera fecha en que se puede iniciar la ejecución de la actividad de orden de trabajo. El valor predeterminado para la primera actividad de orden de trabajo equivale a la primera fecha de inicio de la orden de trabajo. En las actividades de orden de trabajo subsiguientes, para calcular la primera fecha de inicio se utiliza la fórmula:
     Primera fecha de inicio de actividad actual = Primera fecha de inicio de actividad anterior + Duración de actividad anterior
Última fecha fin. | La última fecha en que se puede finalizar la ejecución de la actividad de orden de trabajo. El valor predeterminado para la última actividad de orden de trabajo equivale a la última fecha de finalización de la orden de trabajo. En las actividades de orden de trabajo anteriores, para calcular la última fecha de finalización se utiliza la fórmula:
     Última fecha de finalización de actividad anterior = Última fecha de finalización de actividad siguiente - Duración de actividad siguiente
Cita | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una cita para la orden de trabajo, y sólo se puede modificar la primera fecha de inicio y la última fecha de finalización en la sesión Citas (tsmdm0123m000). Nota La casilla de verificación está deseleccionada cuando se lleva a cabo la comprobación de ATP y hay un cambio en la fecha planificada de inicio. Temas relacionados Efecto de la fecha de ATP
Fecha de ATP | La fecha de ATP cuando el repuesto específico está disponible en el almacén. Nota Cuando la fecha de ATP es posterior a la primera fecha de inicio, la primera fecha de inicio se establece como equivalente a la fecha de ATP. La fecha planificada de entrega también se cambia para que coincida con la fecha de ATP. La fecha de ATP no se genera cuando: La comprobación de ATP no genera ninguna fecha. El artículo no está presente en el almacén. El plan maestro no existe. Cuando el elemento se encuentra fuera del rango de horizonte del plan maestro.
Comprobación de ATP | Indica cuándo hay un cambio en la fecha planificada de inicio y la cita debido a la comprobación de ATP. Temas relacionados ATP
Tiempo de cola | El tiempo de cola planificado predeterminado es igual al tiempo de cola del centro de trabajo. El tiempo de cola del centro de trabajo se define en la sesión Departamentos de servicio (tsmdm1100m000).
Tiempo de cola | La unidad en la que se expresa la duración de tiempo. La unidad de tiempo de duración se define en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
Tiempo de preparación | El tiempo de preparación planificado para la actividad de la orden de trabajo. El tiempo de preparación se expresa en la unidad de duración de tiempo que se define en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
Tiempo de trabajo | El tiempo de trabajo planificado se expresa en la unidad del parámetro de duración de tiempo.
Tiempo de máquina | El tiempo de máquina planificado se expresa en la unidad del parámetro de duración de tiempo.
Duración de actividad | La duración de la actividad de la orden es la suma del tiempo de preparación y el tiempo de ejecución. Puede especificar el tiempo de máquina y el tiempo de trabajo. El más largo de ambos tiempos de ejecución se utiliza para calcular la duración de la actividad de la orden. Ejemplo El tiempo de preparación para una actividad de orden es de una hora. Durante el tiempo de preparación, el empleado de mantenimiento prepara la orden. El tiempo de máquina es de tres horas. Durante la primera hora del tiempo de máquina, el empleado de mantenimiento mantiene la máquina en funcionamiento.
Fecha | horas
--- | ---
Tiempo de preparación | 1
Tiempo de máquina | 3
Tiempo de trabajo | 2
Duración de actividad de orden resultante: 4 horas (tiempo de preparación + tiempo de máquina)
Fecha planificada de inicio | La fecha planificada para iniciar la ejecución de la actividad de la orden de trabajo. La fecha planificada de inicio se puede (re)calcular en base a la duración de la actividad de orden y la fecha planificada de finalización. Haga clic en Determinar inicio para (re)calcular la fecha planificada de inicio en función de un calendario. Nota La fecha planificada de inicio debe ser: Igual o posterior a la primera fecha de inicio Igual o anterior a la última fecha de finalización
Fecha planificada final. | La fecha planificada en la que se deben finalizar las actividades de la orden de trabajo. La fecha planificada de finalización se puede (re)calcular en base a la duración de la actividad de orden y la fecha planificada de inicio. Haga clic en Determinar finalización para (re)calcular la fecha planificada de finalización en función de un calendario. Nota La fecha planificada de finalización debe ser: Igual o posterior a la primera fecha de inicio Igual o anterior a la última fecha de finalización
Fecha de inicio real | La fecha y la hora en que se ha iniciado el trabajo en la actividad de orden de trabajo.
Fecha de finalización real | La fecha y la hora en que se ha finalizado el trabajo en la actividad de orden de trabajo.
Nº 1 | Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia exclusivo. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta
Nº 1 | La descripción de la opción de ruta. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta
Nº 2 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 3 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 4 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 5 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 6 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 7 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 8 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 9 | La descripción de la opción de ruta.
Nº 10 | La descripción de la opción de ruta. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta
Tipo de cobertura | El tipo de cobertura para la actividad de la orden de trabajo se utiliza para cubrir los costos generales de la actividad de la orden de trabajo en Finanzas. Nota No puede cambiar el tipo de cobertura si ya ha contabilizado los costos reales en Finanzas. Sin embargo, puede cambiar el tipo de cobertura para costos de OEC contabilizados en Finanzas.
Oferta | La oferta de orden de venta de mantenimiento vinculada a la orden de trabajo.
Línea de oferta | La línea de oferta de orden de venta de mantenimiento vinculada a la actividad de orden de trabajo.
Artículo de servicio/costo | Especifique un artículo de costo o un artículo de servicio para identificar las actividades de la orden de trabajo que se subcontratan. Debe usar un artículo porque no se puede añadir una actividad a una línea de orden de compra. Nota Si especifica un artículo de subcontratación, también debe definir un partner proveedor para identificar al subcontratista. Temas relacionados Subcontratación - Orden de trabajo
Partner proveedor | El código que identifica al partner proveedor si la actividad de la orden de trabajo la ejecuta un tercero. Temas relacionados Subcontratación - Orden de trabajo
Comandos | Descripción
Realizar comprob. de ATP | Realiza la comprobación de ATP para las actividades de orden de trabajo seleccionadas y actualiza la fecha de ATP. En caso de que se cambien el artículo, la cantidad, el almacén o la fecha de entrega, se realiza la comprobación de ATP de nuevo y se actualiza la fecha de ATP. Temas relacionados ATP Efecto de la fecha de ATP
Plan... | Utilice esta opción para planificar órdenes de trabajo o actividades en la sesión Planificación/Lanzamiento de orden de trabajo (tswcs3200m000).
Lanzar... | Utilice esta opción para lanzar órdenes de trabajo y/o actividades en la sesión Planificación/Lanzamiento de orden de trabajo (tswcs3200m000). Las actividades de orden de trabajo seleccionadas se lanzan independientemente del estatus de cabecera (Libre o Planificado). El estatus de las actividades de orden de trabajo que no se han seleccionado para lanzarse no se modifica.
Terminado | Utilice esta opción para cambiar el estatus de la actividad de la orden de trabajo a Terminado. Una orden de trabajo está terminada cuando se han ejecutado todas las actividades relacionadas.
Aprobación | Utilice esta opción para cambiar el estatus de la actividad de la orden de trabajo a Aprobado. Sólo se pueden aprobar actividades de la orden de trabajo que tengan el estatus Lanzado o Terminado.
Recursos de material | Seleccione esta opción para añadir recursos de material a una actividad de orden de trabajo.
Recursos de material - Montajes | Seleccione esta opción para añadir recursos de material-montajes a una actividad de orden de trabajo.
Administración de tiempos | Seleccione esta opción para efectuar la administración de tiempos en la sesión Tiempos de orden de trabajo (bptmm1140m000). Nota No puede utilizar esta opción si: Control de Personal no se ha implementado. El estatus de la orden de trabajo es Libre o Planificado.
Otros recursos | Inicia la sesión Otros recursos de orden de trabajo (tswcs4130m000).
Medidas | Inicia la sesión Medidas de orden de trabajo (tswcs2120m000).
Seleccionar opciones de ruta... | Seleccione esta opción para seleccionar opciones de ruta en la sesión Selección de opción de ruta (tsacm2810m000).
Determinar inicio | Calcula la fecha planificada de inicio para la actividad de orden de trabajo en base a la duración de actividad, la fecha planificada de finalización y los calendarios aplicables. Puede calcular la fecha planificada de inicio si el estatus de actividad de orden de trabajo es Libre, Planificado o Lanzado.
Determinar finalización | Utilice esta opción para calcular la fecha planificada de finalización para la actividad de orden de trabajo en base a la duración de actividad, la fecha planificada de inicio y los calendarios aplicables. Puede calcular la fecha planificada de finalización si el estatus de la actividad de orden de trabajo es Libre, Planificado o Lanzado.