| Relaciones de actividades (tppss2510m000) |  |
| Utilice esta sesión para definir y mantener relaciones de actividades. Las actividades se deben secuenciar con exactitud para proporcionar programaciones realistas. Una relación de actividad indica que una actividad determinada (siguiente) no puede comenzar ni terminar hasta que otra actividad (precedente) comience o termine. No se puede vincular la misma tarea precedente dos veces a la misma tarea siguiente y no se puede vincular la misma tarea precedente a la misma tarea siguiente. No se puede crear, editar ni borrar una relación para proyectos con estatus Terminado/ Cerrado/ Archivado.
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus de presupuesto | El estatus del proyecto.
Plan | El código que identifica el plan.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Primer número libre | El primer número libre que se utilizará en la serie de relaciones de actividades. Cuando se define una nueva serie, se debe especificar el número de inicio de la serie. ERP LN incrementa el número en una unidad cada vez que se emite un número.
Actividad precedente | La actividad que inicia la relación.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Tipo de costo precedente | Seleccione el tipo de costo asociado con la actividad para la que se mantiene el presupuesto.
Número de línea de presupuesto precedente | La línea de presupuesto generada para el tipo de costo seleccionado.
Actividad siguiente | La actividad vinculada a la actividad precedente. La actividad no puede comenzar ni terminar hasta que la actividad precedente comience o termine en función del valor de campo Tipo de relación.
Tipo de costo siguiente | Seleccione el tipo de costo asociado con la actividad para la que se mantiene el presupuesto.
Número de línea de presupuesto siguiente | La línea de presupuesto generada para el tipo de costo seleccionado.
Tipo de relación | Seleccione el tipo de relación para definir las dependencias entre las actividades precedentes y siguientes. A continuación se indican los posibles valores: Finalizar para iniciar: El inicio de la tarea siguiente depende de la finalización de la tarea precedente. Finalizar para finalizar: La finalización de la tarea siguiente depende de la finalización de la tarea precedente. Iniciar para iniciar: El inicio de la tarea siguiente depende del inicio de la tarea precedente. Iniciar para finalizar: La finalización de la tarea siguiente depende del inicio de la tarea precedente.
Adelanto/atraso | El plazo de entrega es el solapamiento entre las actividades que tienen una dependencia. El plazo de entrega se puede especificar con un valor negativo. Ejemplo, si una actividad puede comenzar cuando se ha completado la mitad de la actividad precedente, puede especificar una dependencia de tipo iniciar para finalizar con un plazo de entrega del 50 por ciento para la tarea siguiente. El tiempo de atraso es un retraso entre actividades que tienen una dependencia. El tiempo de atraso se puede especificar con un valor positivo. Ejemplo si necesita un retraso de dos días entre la finalización de una actividad y el inicio de otra, puede establecer una dependencia de tipo finalizar para iniciar y especificar el tiempo de atraso como dos días.
Unidad adelanto/atraso | La unidad de tiempo.
Relación establecida | La casilla de verificación se selecciona automáticamente cuando la relación se establece en Proyecto MS.
Comandos | Descripción
Listar relaciones de actividades | Lista las relaciones de actividades y los datos relacionados.