| Lanzar una estimación a un presupuesto |  |
| Enviar una estimación a un proyecto significa lo siguiente: El trabajo se puede iniciar. La oferta se ha aceptado. Los artículos con plazos de entrega prolongados se deben pedir. Técnicamente, enviar la estimación significa que crea líneas de presupuesto de proyecto desde la línea de estimación. Puede enviar: Una estructura de proyecto completa con todas las líneas de estimación o una selección de las líneas de estimación. Parte de la estructura. Si la estructura seleccionada es jerárquica, debe especificar un nodo. En consecuencia, se envían todos los elementos estructurales y líneas de estimación vinculadas al elemento estructural de este nodo. Si no hay jerarquía, lo que se conoce con el nombre de estructura plana, puede especificar un rango de elementos y/o números de secuencia de la línea de estimación. Se envían todas las líneas de estimación que se encuentran dentro del rango. Líneas de estimación que se enviaron antes. En este caso, puede borrar las líneas de presupuesto/estimación enviadas anteriormente, de lo contrario las líneas de presupuesto aparecen duplicadas. Tenga en cuenta que no hay ninguna relación entre las líneas de estimación y las líneas de presupuesto. Tipos de presupuesto Puede tener uno de los siguientes tipos de presupuesto: Presupuesto descendente y/o un presupuesto descendente generado. presupuesto ascendente (presupuesto de actividad). Presupuesto ascendente (presupuesto de elemento). Nota El presupuesto descendente enviado y el presupuesto ascendente no están relacionados, pero puede copiar o generar líneas a un presupuesto descendente. Enviar un presupuesto descendente Si envía un presupuesto descendente, tenga en cuenta las siguientes observaciones: Puede enviar una estimación descendente a un presupuesto descendente si la estructura primaria es actividades. El estatus de la versión de presupuesto descendente debe ser Libre. Si utiliza una versión para el presupuesto de proyecto, puede enviar una estimación a una nueva versión de presupuesto descendente. El estatus del proyecto debe ser Libre o Activo. Si el proyecto tiene el estatus Activo, el plan de proyecto debe ser el plan principal del proyecto. Verifique la coherencia de la estructura. Si la estructura de la versión de estimación se desvía de la estructura de actividad del proyecto, recibirá un mensaje de error en la sesión Registro de mensajes (tpest0505m000). Si el plan principal no existe para el proyecto real, el proyecto se actualiza con el plan de de envío, que es el plan de destino en la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000). Si una estructura de actividad no existe para el plan de envío, la estructura de la versión de estimación para el plan se copia al presupuesto. Enviar un presupuesto ascendente Para cada línea de estimación seleccionada, la información en la línea de presupuesto se cumplimenta según las reglas siguientes: Si la estructura de la versión de estimación se copia al presupuesto, compruebe que la estructura de actividad o elemento está vinculada a la versión de estimación. Si, durante el envío a un presupuesto de elemento, los códigos de elemento no se utilizan en una línea de estimación, se utiliza el elemento predeterminado. En consecuencia, se envía una línea de estimación con este elemento predeterminado. Lo mismo ocurre con las actividades. Si la actividad es de elemento WBS o de paquete de planificación, se puede utilizar para la estimación pero no se puede enviar al presupuesto. Una línea de estimación ascendente con el tipo de nivel Total (los tipos de nivel se determinan en la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000) ) puede tener un importe de costo aunque no tenga un tipo de costo. En este caso, para enviar una línea de estimación, se utilizan un tipo de costo predeterminado y el objeto de costo predeterminado correspondiente desde la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000). Si el objeto de costo utilizado en la línea de estimación es del tipo Código de control y si están seleccionadas todas las casillas de verificación de Objeto de costo del Código de control de tipo, se genera un nuevo objeto de costo y se utiliza en la línea de presupuesto. En caso contrario, en la línea de presupuesto se utiliza el objeto de costo de la línea de estimación. La descripción del objeto de costo que se utiliza en la línea de presupuesto no es la descripción que se utiliza en la línea de estimación. La descripción es la del objeto de costo estándar. Si el objeto de costo no está cumplimentado en la línea de estimación, y si están seleccionadas todas las casillas de verificación de Objeto de costo no cumplimentado, se utiliza un código generado en la línea de presupuesto. En caso contrario, se utiliza el objeto de costo predeterminado del tipo de costo en la línea de presupuesto. Si se selecciona uno de los niveles de control de costo para las casillas de verificación Componente de costo en la sesión Proyecto - Niveles de control de costo (tppdm6102m000) para el proyecto, y si hay un componente de costo como uno de los elementos estructurales, el componente de costo se utiliza en la línea de presupuesto. En caso contrario, se utiliza el componente de costo del objeto de costo en la línea de presupuesto. Si hay una ampliación como elemento estructural, ésta se utiliza en la línea de presupuesto. Si se especifica el campo de ampliación de destino, esta ampliación de destino sobrescribe la ampliación del elemento estructural y se utiliza en el presupuesto. Si el tipo de ampliación es Cantidades a liquidar y el método de facturación es Costos presupuestados, sólo se especifica el precio de venta en la línea de presupuesto. Puede enviar cantidades para reajuste de precios y/o contingencias y recargos como líneas de costos varios del presupuesto. Nota sobre números de secuencia Si ha seleccionado una de las casillas de verificación Objeto de costo en la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000), se utilizan los valores correspondientes especificados en el cuadro de grupo Número de secuencia de la sesión Parámetros generales (tppdm0100s000). Si un código de control está vinculado a una línea de estimación, se genera un nuevo código de objeto de costo añadiendo un número de secuencia al código de control. La longitud del número de secuencia depende del valor que indica la longitud máxima, en la sesión Parámetros generales (tppdm0100s000) y la longitud del código de objeto de costo que se define en el diccionario de datos. Si se consume el rango de los números de secuencia, se genera una nueva serie que se inicia con ZZZ00001. Por ejemplo: El código de control 20 aparece dos veces y la longitud de la secuencia es 2. En consecuencia, se generan los códigos 2001 y 2002. Para el código de equipamiento, el número máximo de posiciones es 10. Para asignar un número de secuencia, el código original que se especifica en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) debe ser inferior a 10 caracteres. ERP LN asigna el siguiente número de secuencia libre al código de control. Temas relacionados Usar niveles de línea de estimación Utilizar una oferta |