| Previsión de costos de mano de obra (tpppc2136s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener la previsión de costos para la combinación del proyecto y la fecha de registro para diferentes códigos de mano de obra. Estos valores se usan para calcular importes de previsión en consultas de control y sesiones de listado. Nota Todos los importes son válidos para la combinación de objeto de costo y elemento/actividad. Temas relacionados Registrar la previsión de costos
Campos | Descripción
Proyecto | El código de proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus del proyecto.
Fecha de registro | La fecha de entrada para la desviación prevista de costos.
Elemento | El código de elemento.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo del elemento.
Actividad | El código de actividad.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo de la actividad.
Mano de obra | El código de mano de obra.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Componente de costo | El código del componente de costo.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Tipo de actividad | El código de tipo de actividad horaria. Si se cambia el valor de este campo, la tarifa de costo se vuelve a calcular según el nuevo porcentaje de recargo. La fórmula es Tarifa de costo = Tarifa de costo anterior * (1 + (Porcentaje de recargo/100))
Descripción | La descripción o nombre del código.
Previsión de horas | El número de horas correspondiente a la desviación del costo previsto.
Importe de costo | Divisa de la tarifa de costo.
Tarifa de costo | El código de la tarifa de costo.
Importe de costo | Costos de mano de obra totales. Si cambia el importe de costo generado, la tarifa de costo por unidad se corrige automáticamente.
Importe de costo | La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
Importe de costo | El importe de costo en la divisa propia.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio que pertenece al tipo de cambio mostrado.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Costos adicionales estimados | El importe que especifique aquí son los costos adicionales estimados además del presupuesto actual. Nota Si el método de previsión anticipado no es ETC, este campo muestra un cero y no se puede usar ETC.
Estimación para finalizar | El costo adicional previsto necesario para llevar a término una actividad o proyecto. Nota Si el método de previsión anticipada no es ETC o EAC, este campo muestra un cero y no se puede usar ETC.
Estimación al finalizar | El valor del costo de estimación al finalizar se usa para determinar cuál será el costo al final de un proyecto. Nota Si el método de previsión anticipado no es ETC o EAC, este campo muestra cero y no se puede usar EAC.
Presupuesto | Importe total presupuestado de la mano de obra presupuestada para el elemento o la actividad.
Ejecutado | Costos permitidos respecto al presupuesto.
Progreso físico | El porcentaje de progreso.
Real | Los costos reales de mano de obra.
Variación | Resultado del proyecto.
Variación prevista | El resultado del proyecto previsto.
Comandos | Descripción
Tarifa de costo predeterminada | Use esta función para leer la tarifa de costo predeterminada de este artículo en el registro que se muestra.
Listar previsión de costos por objeto de costo | Inicia la sesión Listar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2416m000), que lista la previsión del resultado final.