| Generar progreso físico según planificación (tpppc1240m000) |  |
| Utilice esta sesión para copiar el progreso de la actividad (planificación) en el progreso de actividad y de elemento (fabricación). Los datos se copian en las sesiones siguientes: Progreso físico por elemento/costos varios (tpppc1100s000) Progreso físico por elemento/material (tpppc1120s000) Progreso físico por elemento/mano de obra (tpppc1122s000) Progreso físico por elemento/equipamiento (tpppc1124s000) Progreso físico por elemento/subcontratación (tpppc1126s000) Además, se copian los objetos de costo desde los datos de control. El porcentaje completo se calcula de la forma siguiente: (ejecutado por elemento/costos presupuestados por elemento) x 100% Los ejecutados por elemento se determinan añadiendo todas las cantidades de los objetos de costo para cada tipo de costo. Los costos presupuestados se calculan multiplicando los ejecutados por el progreso de la actividad (consulte la sesión Progreso físico de actividad (tpppc1160s000). En función del valor de los campos de la sesión Proyecto (tppdm6100s000), el progreso se mantiene en el nivel de códigos de objeto de costo o de códigos de control de costo.
Campos | Descripción
Fecha de progreso físico | La fecha para la que se deben generar datos de progreso.
Sobrescribir datos existentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el progreso recientemente generado para líneas existentes sustituye el anterior progreso de los datos de control generados de esas líneas. Lo que queda es el progreso nuevo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN dejará intactas en la historia las líneas que se borraron tras generar los datos de control cuando se genere el progreso nuevo aquí. Para las líneas en las que se genera progreso nuevo, se actualizarán las líneas anteriores.