| Cerrar proyecto (tipcs2250m000) |  |
| Utilice esta sesión para cerrar proyectos cuya fabricación y procesos financieros hayan terminado. Los resultados finales de los proyectos se calculan cuando se cierran los proyectos. Antes del cierre de un proyecto, ERP LN comprueba el estatus actual del proyecto. Sólo pueden cerrarse los proyectos con el estatus Terminado. ERP LN comprueba que: Todos los subproyectos tienen el estatus Cerrado si hay un proyecto principal. Todas las órdenes de fabricación para el proyecto están cerradas. Todas las órdenes de compra tienen el estatus Cerrado. Todas las recepciones de compra se han facturado, así como el procedimiento de conciliación de facturas llevado a cabo en la contabilidad financiera. Todas las órdenes de venta se han cerrado con la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Todas las órdenes de servicio para el proyecto se han procesado en la historia. Todas las horas de transacción para el proyecto se han procesado. No hay todavía ningún stock de proyecto. El valor de stock de proyecto no puede superar el valor especificado por los usuarios. ERP LN borra automáticamente el stock restante cuyo valor sea inferior al valor especificado. Se envíen y completen todas las facturas internas del proyecto PCS para las compañías contables del departamento de ventas, departamento de servicio, y/o almacén. Si no se cumplen estas condiciones, ERP LN no cierra el proyecto. Si se puede cerrar el proyecto, se siguen estos pasos: Se borran las sugerencias de entrada y de salida actuales para las órdenes de almacenaje en la sesión Stock por almacén, artículo y unidad preconfigurada (whwmd2116s000). Se calculan los costos y resultados de proyecto. Para ello, ERP LN inicia automáticamente la sesión Calcular precios de costo por proyecto (tipcs3250m000). El estatus de proyecto se cambia a Cerrado. Nota Si hay un proyecto principal, se cierran primero todos los subproyectos según el procedimiento anterior, antes de que se cierre el proyecto principal. Si selecciona la casilla de verificación COGS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS en la sesión Parámetros de control de proyecto (tipcs0100m000), se contabilizan los asientos contables en las compañías contables del departamento de ventas, departamento de servicio y/o almacén en lugar de en la compañía contable del proyecto PCS. Si se envían facturas internas del proyecto PCS a dichos departamentos, y las facturas internas todavía no se han completado, la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000) establece el estatus del proyecto en Por cerrar en lugar de en Cerrado. Debe completar primero las facturas internas y entonces volver a ejecutar la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000) para establecer el estatus de proyecto en Cerrado. Aspectos del rendimiento La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar y archivar en Control de proyecto . Temas relacionados Integraciones financieras - resumen COGS y contabilizaciones de ingresos para proyectos PCS en un entorno multiplanta
Campos | Descripción
Proyecto | Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.
Borrar stock hasta valor | La divisa en la que se expresa el importe máximo de stock de proyecto. Si este importe es superior al valor del stock, se borrará el stock.
Borrar stock hasta valor | Especifique el importe máximo de stock de proyecto que puede tener un stock físico de proyecto para que pueda borrarse automáticamente de ERP LN.
Motivo de órdenes de corrección | Cuando se corrige una orden, se utiliza un código de motivo para indicar el motivo de la corrección.
Anular fecha contabil. para transacciones relacionadas con el proyecto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay una fecha en el campo Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas, se puede utilizar la Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas como fecha de transacción para las transacciones de integración siguientes, que se crean durante el cierre del proyecto PCS: Proyecto (PCS)/Recargos de proyecto Proyecto (PCS)/Costo de las mercancías vendidas (general) Proyecto (PCS)/Resultados generales No obstante, las transacciones de integración mencionadas anteriormente sólo utilizan la Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas en la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000) si para el proyecto PCS implicado la casilla de verificación Contabilizar transacciones de proyecto en fecha actual de la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) está deseleccionada. En ese caso, la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000) sobrescribe la Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) durante el cierre de proyecto PCS. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de transacción de las transacciones de integración mencionadas anteriormente equivale a la Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas de la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000), si existe Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas. Si la Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas no está presente en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000), la fecha de transacción equivale al momento en el que empezó la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000). Nota Si se crean las transacciones de integración mencionadas anteriormente con la sesión Calcular precios de costo por proyecto (tipcs3250m000) antes de que se cierre el proyecto PCS, la fecha de transacción es la Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas de la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000). Esta fecha se puede sobrescribir con la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000).
Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas | La fecha especificada en el campo Fecha de contabilización de costos y volumen de ventas para los proyectos que deben cerrarse y para los cuales el campo Anular fecha contabil. para transacciones relacionadas con el proyecto es Sí.
Comandos | Descripción
Continuar | Ejecuta el proceso que ha configurado en esta sesión.