| Determinar la fecha de inicio y finalización de la orden (procedimiento básico) |  |
| Para poder calcular plazos de entrega, ERP LN debe determinar la fecha de inicio y de finalización de una orden. Este tema describe el procedimiento básico que usa ERP LN para hacerlo. Procedimiento básico Fase 1. Determinar la fecha de finalización A partir de la fecha planificada de necesidad, ERP LN determina la fecha de finalización planificando los siguientes plazos de entrega hacia atrás: El plazo de seguridad desde la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) (planificado con el calendario de la unidad empresarial del artículo). El plazo de seguridad en entrega desde la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) (planificado con el calendario de la unidad empresarial del artículo). El plazo de entrega de salida desde la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000) (planificado con el calendario del artículo/almacén). Fase 2. Corregir la fecha de finalización para el período congelado Si no simula dentro del período congelado y la fecha de finalización calculada es anterior a éste, la fecha de finalización se iguala al período congelado. Si el período congelado es cero, significa que la fecha de finalización se restablece en la fecha actual. Si la casilla de verificación Orden planificada antes en firme/real de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) está seleccionada, se aplica lo siguiente: El período congelado para órdenes de fabricación se amplía hasta la orden planificada de fabricación en firme o real más reciente. El período congelado para órdenes de compra se amplía hasta la orden de compra planificada en firme o real más reciente. El período congelado para órdenes de distribución se amplía hasta la orden de distribución planificada en firme. Si se simula dentro del período congelado, la fecha final puede estar en el pasado. Fase 3. Corregir la fecha de finalización para un momento de entrega fijo Si especificó un código de entrega fija para el artículo en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), la fecha de finalización se vuelve a establecer en el momento de entrega fijo más reciente anterior a la fecha de finalización. En los casos siguientes, Planificación Empresarial restablece la fecha de finalización en el primer momento de entrega fijo posterior a la fecha de finalización actual: El momento de entrega fijo más reciente anterior a la fecha de finalización es anterior a la fecha de inicio del escenario. No simula dentro del período congelado y el momento de entrega fijo más reciente anterior a la fecha de finalización es anterior al período congelado. Fase 4. Determinar la fecha de inicio A partir de la fecha de finalización, ERP LN determina la fecha de inicio planificando hacia atrás el plazo de entrega de suministro efectivo. Es posible que la fecha calculada de inicio de una orden planificada esté en el pasado. ERP LN no corrige esta fecha. Fase 5. Corregir la fecha de inicio y de finalización para la fecha de inicio de escenario Si las fechas calculadas de inicio o finalización son anteriores a la fecha de inicio del escenario, éstas se igualan a la fecha de inicio del escenario. Temas relacionados Calcular plazos de entrega de suministro Cálculo de plazo de entrega de compra Cálculo del plazo de entrega de fabricación en Planificación Empresarial Cálculo de plazo de entrega de distribución |