| Registrar el progreso |  |
| Puede registrar el progreso del proyecto para: Elementos (elemento, elemento/tipo de costo, elemento/objeto de costo). Actividades (actividad, actividad/tipo de costo, actividad/objeto de costo). Ampliaciones (ampliación/tipo de costo, ampliación/objeto de costo). Puede usar el progreso para determinar las cantidades y costos ejecutados y efectuar la facturación. Use el registro de progreso en los niveles de elemento y de actividad para facturación de proyectos y para la medición del rendimiento. En los otros niveles, se puede utilizar el registro a efectos de control. Progreso de elemento: Puede actualizar el progreso de forma global para un rango de elementos, actividades, tipos de costo específicos o todos los tipos de costo. El progreso puede registrarse según los datos de control generados. Si los datos de control generados están basados en elementos, puede registrar el progreso para los elementos. Éste es el caso si: El presupuesto de control lee elementos El presupuesto de proyecto lee elementos pero el presupuesto de control lee actividades (los datos de control leerán elementos y actividades). No obstante, si los datos de control generados sólo están basados en elementos, no puede registrar el progreso de actividad. Progreso de actividad: El progreso de las actividades puede obtenerse del progreso de la planificación. El progreso puede registrarse según los datos de control generados. Si los datos de control generados están basados en actividades, puede registrar el progreso para las actividades. Éste es el caso si: El presupuesto de control lee actividades. El presupuesto de proyecto lee actividades pero el presupuesto de control lee elementos (los datos de control leen elementos y actividades). El progreso de actividad permite ver el progreso basado en el tiempo del proyecto PCS correspondiente. Puede vincular hitos a los artículos personalizados del proyecto. Puede comunicar el progreso de cada artículo personalizado de la estructura de producto PCS al proyecto de Proyecto. Progreso de ampliación: Puede especificar fluctuaciones en liquidaciones de fluctuación. Éstas determinan los datos necesarios para facturar las variaciones de un contrato de proyecto. Si varían las cantidades, precios o tiempos, la facturación de estas variaciones se basa en el progreso registrado. Temas relacionados Utilizar progreso y control Registrar costos y compromisos Registrar ingresos Utilizar ampliaciones |