| Orden de compra PRP planificada (material) (tppss6110s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener órdenes de compra PRP planificadas para materiales. Haga clic en el botón Obtener fecha inicial si desea restablecer las fechas de la orden. Nota La fecha planificada de la orden y la fecha planificada de entrega se establecen, inicialmente, en función del presupuesto de control y del plazo de entrega. La fecha planificada de entrega se determina de la siguiente forma: Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, la fecha planificada de entrega se genera a partir de la línea de presupuesto de actividad. Si el presupuesto de control es del tipo Elemento, la fecha planificada de entrega se genera a partir del elemento. Si una ampliación origina la necesidad y la fecha de ampliación es posterior, la fecha de la ampliación se convierte en la fecha planificada de entrega. Si no se halla una fecha de inicio, se usa la fecha planificada de entrega del proyecto. Si una fecha planificada de orden generada es en el pasado, se cambia a la fecha actual. Este cambio también desplazará la fecha planificada de entrega.
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto de forma exclusiva.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus del proyecto actual. El estatus debe ser Libre o Activo para todas las órdenes PRP de esta sesión.
Orden/conjunto | El código que identifica de forma exclusiva la orden de compra de materiales PRP planificados. Si crea una nueva orden, este campo muestra la serie de órdenes elegida. Si guarda la orden PRP, el primer número libre de la serie se asigna automáticamente.
Orden/conjunto | La descripción de la serie.
Artículo | El código que identifica el artículo de forma exclusiva. Se compone de un campo de código de proyecto y de un campo de código de artículo. Si se ha cumplimentado el primer segmento, el artículo es un objeto de costo específico del proyecto. Si está vacío, el artículo es un objeto de costo estándar.
Cantidad | La cantidad pedida del artículo. Nota La cantidad no puede ser negativa. La cantidad se redondea de acuerdo con el factor de redondeo de su unidad (definido en la sesión Unidades (tcmcs0101m000) ). La cantidad mínima de la orden se ha especificado en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), pero puede anular este valor. La cantidad máxima de la orden se ha especificado en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), pero puede anular este valor. El incremento de cantidad de la orden se ha especificado en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), pero puede anular este valor.
Cantidad | La unidad de medida en que se expresa la cantidad.
Almacén de proyecto | El almacén en el que se entregan los materiales pedidos. Nota Si deja este campo vacío, los materiales se entregan directamente al proyecto.
Almacén de proyecto | El nombre del almacén.
Estatus de orden | El estatus de la orden actual. Muestra hasta qué punto se ha procesado la orden.
Elemento | El código que identifica de forma exclusiva el elemento al que pertenece el objeto de costo de esta orden.
Actividad | El código que identifica de forma exclusiva la actividad a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.
Ampliación | El código que identifica de forma exclusiva la ampliación del contrato a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.
Componente de costo | El código que identifica de forma exclusiva el componente de costo del objeto de costo de esta orden.
Texto de orden | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Fecha planificada de orden | La fecha y hora planificadas para pedir la compra. Haga clic en Determinar fecha de orden para calcular la fecha planificada de orden obtenida a partir de la fecha planificada de entrega menos los plazos de entrega de la orden definidos en Gestión de Órdenes. Temas relacionados Especificar una fecha Especificar una hora
Fecha planificada de entrega | La fecha y hora en que planifica recibir los materiales. Haga clic en Determinar fecha de orden para calcular la fecha y hora a partir de los datos del presupuesto. Nota Todas las órdenes planificadas se generan según el presupuesto de control. La fecha de entrega de la orden planificada se determina de la forma siguiente: Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, se usa la fecha de inicio de la línea de presupuesto de actividad Si el presupuesto de control es de tipo Elemento, se usa la fecha de inicio del elemento Si la necesidad la ha originado una ampliación y la fecha de la ampliación es posterior, se usa la fecha de inicio de la ampliación. Si no se encuentra ninguna fecha de inicio, se utiliza la fecha de inicio del proyecto Si una fecha generada cae en el pasado, se cambia a la fecha actual.
Fecha de transacción | La hora y fecha de transacción de la orden planificada de compra.
Solicitud de oferta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor ERP LN crea una solicitud de oferta de compra en lugar de una orden de compra.
Partner proveedor | El código que identifica de manera exclusiva el partner proveedor. Si deja este campo vacío y transfiere la orden de compra PRP, ERP LN crea una solicitud de oferta (en lugar de una orden de compra).
Partner expedidor | El código que identifica de manera exclusiva el partner expedidor.
Comprador | El código que identifica de manera exclusiva el comprador. El comprador es un empleado de la organización. Nota Infor ERP LN toma como predeterminado el valor cuando se generan las órdenes PRP planificadas, usando la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000).
Nombre | El nombre del empleado. El empleado puede ser un comprador o un planificador.
Planificador | El código que identifica el planificador de forma exclusiva. El planificador es un empleado de la organización responsable de las actividades de planificación. Nota Infor ERP LN toma como predeterminado el valor cuando se generan las órdenes PRP planificadas, usando la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000).
Departamento de compras | El código que identifica el departamento de compras de forma exclusiva.
Unidad de compra | La unidad de compra.
Precio de compra | La unidad de medida en que se expresa el importe pendiente de pagar (por ejemplo, euros o céntimos de euro).
Tipo de compra | El tipo de compra predeterminada. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío. Temas relacionados Cuentas de control Seleccionar el tipo de compra para órdenes de compra PRP planificadas
Tipo de compra | La descripción o nombre del código.
Contrato de compra | El contrato de compra (definido en Gestión de Órdenes ) según el cual se compra el artículo. Los contratos de compra sólo se aplican a objetos de costo estándar. ERP LN crea la relación entre los contratos de compra y un proyecto en la sesión Proyecto - Contratos de artículo (tppdm6520m000) o en la sesión Proyecto - Contratos de grupo de precios (tppdm6521m000).
Línea de contrato | El número de posición del contrato de compra relacionado con la orden planificada de compra.
Precio de compra | La divisa del precio de compra de la orden de compra planificada.
Precio de compra | Haga clic en Calcular precio para calcular el precio de compra. Se determina mediante la información del módulo Control de precios en Gestión de Órdenes. Puede recuperar precios de las matrices de precios.
Descuento | El descuento que se concede para la orden planificada de compra.
Importe | El precio total de la orden de compra planificada.
Comandos | Descripción
Determinar fecha de orden | Calcula la fecha planificada de orden a partir de la fecha planificada de entrega menos los plazos de entrega de la orden definidos en Gestión de Órdenes.
Determinar fecha de orden | Calcula la fecha de entrega a partir de la fecha planificada de orden más el plazo de entrega.
Calcular precio de compra | Calcula el precio de compra de la orden planificada de compra.