| Progreso físico por actividad/equipamiento (tpppc1142s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener el progreso para la combinación de los objetos de costo actividad y equipamiento. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de proyecto.
Fecha | Se especifica la fecha de progreso para ese proyecto en particular y su elemento o actividad.
Actividad | El código de actividad.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo de la actividad.
Equipamiento | El código del equipamiento.
Equipamiento | La descripción o nombre del código.
Progreso físico de equipamiento | Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Equipamiento se registra por objeto de costo o por código de control.
Cantidad de presupuesto | Cantidad presupuestada del equipamiento.
Unidad | La unidad definida para la línea de presupuesto del tipo de costo.
Terminado | Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación de proyectos ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia contra el presupuesto, siempre y cuando: Se ha seleccionado la casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se ha establecido en Cantidades para liquidar.
Progreso físico [%] | Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total.
Progreso físico [cantidad] | Progreso del objeto de costo o código de control seleccionado, expresado como cantidad o tiempo.