| Control por proyecto/ampliación/subcontratación (tpppc4536m000) |  |
| Utilice esta sesión para controlar los proyectos que se ejecutan. El control de costo real se agrega en el nivel de código de control de proyecto/ampliación/subcontratación. Se trata de una de un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Temas relacionados Utilizar consultas de control y listados Cómo ERP LN calcula el
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto.
Ampliación | Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente. ERP LN diferencia cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar
Generado | La fecha en que se creó el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo.
Divisa | La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto si trabaja con un sistema de divisas dependiente o independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R>. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias.
Divisa | La divisa.
Código de control de subcontratación | El código de control se utiliza para el nivel más detallado del control de costo.
Presupuesto total | El importe presupuestado mostrado en los datos de control.
Ejecutado | Los costos permitidos al final del período actual.
Cantidad de presupuesto | La cantidad total presupuestada mostrada en los datos de control.
Ejecutado | La cantidad permitida al final del período actual.
Cantidad real sin compromisos | La cantidad total de las transacciones de costo (excluyendo los pagos anticipados) contabilizada en la historia para todos los períodos hasta el actual.
Período actual | El año del período de control de costo real.
/ | El período para el control de costo real
Ejecutado con compromisos | Los costos en los que puede incurrirse en el período actual.
Real sin compromisos | Los costos reales (sin los compromisos) contabilizados en la historia para el período actual.
Ejecutado sin compromisos | El importe permitido sin incluir compromisos.
Ejecutado con compromisos | La cantidad que se puede fabricar en el período actual.
Cantidad real sin compromisos | La cantidad total de las transacciones de costo (excluidos los pagos anticipados) contabilizada en la historia para el período actual.
Ejecutado sin compromisos | La cantidad permitida excluidos los compromisos.