| Generar mensajes sobre planificación de actividades (tipcs4211m000) |  |
| Utilice esta sesión para comprobar el progreso real de la actividad por proyecto y generar mensajes de red si el progreso real se desvía del progreso planificado. Para cada actividad, ERP LN lleva a cabo las comprobaciones siguientes: Si el proyecto es un subproyecto, ERP LN comprueba que la primera fecha de inicio de una actividad no sea anterior a la fecha de inicio del subproyecto. La fecha de inicio deseada para una actividad debe estar comprendida entre la primera y la última fecha de inicio. Según el progreso de las actividades precedentes, ERP LN comprueba si se puede iniciar la actividad. Durante este proceso, avisa de si las actividades anteriores están adelantadas o retrasadas. ERP LN comprueba que la fecha de inicio real no sea anterior a la primera fecha de inicio (calculada) ni posterior a la última fecha de inicio planificada de la actividad. Si el proyecto es un subproyecto, ERP LN comprueba que la primera fecha de finalización de una actividad no sea posterior a la fecha de finalización del subproyecto. La fecha de finalización deseada para una actividad debe estar comprendida entre la primera y la última fecha de finalización. ERP LN comprueba que la fecha de finalización calculada de la actividad no sea posterior a la última fecha de finalización planificada. ERP LN comprueba que la fecha de finalización real no sea anterior a la primera fecha de finalización (calculada) ni posterior a la última fecha de finalización planificada de la actividad. ERP LN informa de cualquier desviación entre el progreso planificado y el progreso real del proyecto, o de las incoherencias en la planificación de actividades. Temas relacionados Planificación de actividades Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Proyecto | Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.
Fecha de comprobación | Especifique la fecha de comprobación que ERP LN utiliza para comprobar el progreso de las actividades. La fecha de comprobación deberá ser, por consiguiente, la misma en la que especificó el progreso de las actividades.
Comandos | Descripción
Continuar | Ejecuta el proceso que ha establecido en esta sesión.