| Presupuesto de actividad (mano de obra) (tpptc2111s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener líneas de presupuesto con un tipo de costo de mano de obra para la actividad, plan y proyecto seleccionados. Temas relacionados Utilizar presupuestos en un proyecto
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica de manera exclusiva el proyecto. Temas relacionados proyecto
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de proyecto.
Actividad | El código que identifica el plan de manera exclusiva. Temas relacionados plan
Actividad | El código que identifica de manera exclusiva la actividad. Temas relacionados actividad
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de presupuesto de la actividad.
Número de línea | El código que identifica de manera exclusiva el número de línea.
Mano de obra | El código que identifica de manera exclusiva la mano de obra. Temas relacionados mano de obra
Mano de obra | La naturaleza del objeto de costo.
Actividad de referencia | La actividad de referencia vinculada al código de mano de obra. Utilice la flecha Explorar para efectuar un zoom a la sesión Actividad de referencia (tsacm1101s000) en ERP LN Servicio. Cuando vincula la actividad de referencia, ERP LN consulta los valores predeterminados de Unidad de tiempo, Valor normalizado (duración del servicio) y Tarifa de costo. Puede sobrescribir los valores correspondientes a la unidad, el valor normalizado y las tarifas de costo. Nota Sólo puede vincular actividades de referencia del tipo Servicio externo o el tipo General que no hayan vencido. Temas relacionados Integración de Proyecto con Servicio
Actividad de referencia | La descripción o nombre del código.
Frecuencia | La frecuencia con la que debe ejecutarse la actividad. Este campo se habilita cuando se vincula una actividad de referencia a la línea de presupuesto de mano de obra.
Cantidad | El número de unidades de mano de obra. Nota La cantidad neta predeterminada se obtiene según los cálculos siguientes: Saldo de corrección = precio de costo x cantidad neta. Por tanto, si el saldo de corrección es 100 y el precio de costo es 10, la cantidad neta predeterminada será -10. La cantidad neta predeterminada calculada suele ser un valor negativo porque entonces el saldo de corrección da como resultado un saldo de cero. Nota Cuando una actividad de referencia se vincula a la línea de presupuesto de mano de obra, el cambio de frecuencia de las líneas de presupuesto da como resultado el cambio de la cantidad como se indica en la lógica especificada a continuación: 1) Mantener líneas de presupuesto de mano de obra con la frecuencia como 10 y la cantidad como 5 PCS. 2) Modificar la frecuencia de 10 a 20. A continuación, la cantidad se actualiza a (20*5)/10 = 10 PCS. Si el usuario modifica la frecuencia de 10 a 5, la cantidad se actualiza como 5*5/10 = 2.5 PCS. Esto está conforme con la duración y la necesidad de actividad de orden de servicio.
Cantidad | El código que identifica de manera exclusiva la unidad. Temas relacionados unidad de medida
Estatus de presupuesto | El estatus de la línea de presupuesto. El estatus se toma de forma predeterminada del elemento o la actividad al que pertenece. ERP LN diferencia los estatus siguientes: Libre: se han registrado los datos generales de una línea de presupuesto y pueden cambiarse. Real: puede cambiar los datos de presupuesto y generar los datos de control. También puede registrar la historia de presupuesto. Final: los datos de presupuesto ya no se pueden cambiar. Sólo puede añadir o cambiar las líneas de presupuesto mediante corrección presupuestaria. También puede registrar la historia de presupuesto efectivo.
Valor normalizado | El tiempo de fabricación necesario para la realización de una unidad de mano de obra. Temas relacionados valor normalizado
Fecha de presupuesto | La fecha que las transacciones de divisa consideran la fecha de referencia. Temas relacionados fecha de presupuesto
Tarifa de costo | El importe de costo.
Tarifa de costo | La tarifa de costo.
/ | La tarifa unitaria.
Tarifa salarial defin. | La tarifa de costo final.
Importe de costo | Importe de costo.
Importe propio | La divisa propia para el importe de costo.
Importe propio | El importe de costo en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor de divisa.
Empleado | El código de empleado.
Gremio | El gremio.
displ.info.line | El nombre de la corrección.
Número de secuencia de línea de subcontratación | En el caso de subcontratar mano de obra, se establece una relación desde este campo con una línea de presupuesto en la sesión Presupuesto de actividad (subcontratación) (tpptc2113s000). Temas relacionados subcontratación
Número de secuencia de línea de subcontratación | Subcontratación
Componente de costo | El código que identifica de manera exclusiva el componente de costo. Temas relacionados componente de costo
Ampliación | El código que identifica de manera exclusiva la ampliación. Temas relacionados ampliación
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad actual tiene un texto asociado, que puede ver haciendo clic en el botón Texto de la barra de herramientas.
cctc.balance | La diferencia entre el presupuesto original, no corregido, y el presupuesto corregido.
Tarifa de venta | La divisa del partner.
Tarifa de venta | La tarifa de venta sólo es útil si utiliza una ampliación del tipo Cambio de alcance y un método de facturación Costos presupuestados porque entonces la factura se basa en los costos presupuestados calculados con la tarifa de venta.
Importe de venta | El importe de venta total de la línea de presupuesto.
Tipo de cambio/factor de divisa | La tarifa de costo.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor de divisa.
Importe propio | La tarifa de costo.
Importe propio | La tarifa de costo.
Fecha de inicio | La fecha de inicio relacionada con el plan de proyecto. Temas relacionados plan
Fecha de finalización | La fecha de finalización de la línea de presupuesto que forma parte del plan de proyecto. La fecha se utiliza cuando actualiza asignaciones para Control de Personal. Si deja el campo de la fecha vacío, la asignación se vuelve recurrente.
Vínculo de programación | El vínculo de programación.
Vínculo de programación | El proyecto ESP vinculado.
Orden de servicio | Las órdenes de servicio vinculadas al proyecto.
Estatus de orden de servicio | El estatus de la orden de servicio.
Número de línea de actividad | El número de línea de actividad de la orden de servicio.
Estatus de número de línea de actividad | El estatus de la línea de actividad.
Comandos | Descripción
Tarifa de costo | Recupera la tarifa de costo estándar.
Tarifa de venta | Recupera el precio de venta del objeto de costo. ERP LN usa este precio en la línea de factura.
Tarifa final | Define la tarifa de costo de todas las líneas de presupuesto, definidas como Precio final, como la tarifa de costo final.
Tarifa costo activ. ref. | Selecciona la tarifa de costo de la actividad de referencia definida en ERP LN Servicio.
Listar presupuestos de actividad | Inicia la sesión Listar presupuestos de actividad (tpptc2410m000), que lista los detalles del presupuesto de la actividad.