| Plan de recursos para órdenes (cprrp0530m000) |  |
| Utilice esta sesión para visualizar detalles de la carga de capacidad de un determinado recurso para una columna de tiempo definible, junto con las órdenes que requieren dicha capacidad. Antes de que ERP LN active la sesión Plan de recursos para órdenes (cprrp0530m000), en la sesión Plan de recursos para órdenes - Selección (cprrp0531m000) se debe definir el escenario, recurso, fecha y formato de período para el que ERP LN debe mostrar el uso de capacidad. Si ya se encuentra en la sesión Plan de recursos para órdenes (cprrp0530m000), podrá acceder al plan de recursos para órdenes de otro recurso iniciando la sesión Plan de recursos para órdenes - Selección (cprrp0531m000) desde el menú Específico y definiendo la configuración apropiada. La sesión Plan de recursos para órdenes (cprrp0530m000) no se puede utilizar para mantener y/o modificar datos de capacidad. El plan de recursos para órdenes incluye datos de la capacidad de recursos requerida por: Órdenes de fabricación: estas órdenes se originan en el módulo Control de planta de Fabricación Actividades de proyecto: son las actividades vinculadas a un proyecto del módulo Control de proyecto de Fabricación. Órdenes planificadas: las órdenes que ha generado Planificación Empresarial en el módulo Planificación de necesidades de recursos. reservas de capacidad CTP. Necesidades de capacidad críticas: la capacidad de recursos que se necesita para llevar a cabo los planes de fabricación que Planificación Empresarial crea en el módulo Planificación maestra. Además del plan de recursos para órdenes, ERP LN también almacena necesidades de capacidad críticas en la sesión Necesidades de capacidad críticas (cprmp3560m000), que sirven de entrada para la sesión Plan maestro de recursos (cprmp3501m000). Órdenes de servicio: las entidades que requieren capacidad de recursos y que se originan en uno de los siguientes módulos de Servicio: Órdenes de servicio (SOC) Control de orden de trabajo (WOC) Mantenimiento preventivo (SPC) módulo o el módulo de Servicio. Si hace doble clic en un registro de la ficha Detalles, ERP LN hace zoom a la sesión que contiene los detalles de la entidad que ha originado la necesidad de capacidad en el correspondiente paquete de ERP LN. El menú Específico contiene los comandos siguientes: Seleccionar rango nuevo: inicia la sesión Plan de recursos para órdenes - Selección (cprrp0531m000), en la que se puede especificar otro escenario, recurso, período, etc. Actualizar: vuelve a calcular el plan de recursos para órdenes para tener en cuenta las modificaciones del uso de capacidad de recursos. Cambiar compañía: inicia la sesión Cambiar compañía, en la que se puede especificar la compañía que ERP LN debe utilizar. Detalle +: muestra el plan de recursos para órdenes en un nivel de detalle superior. Detalle -: muestra el plan de recursos para órdenes en un nivel de detalle inferior. Detalles de línea: hace zoom a la sesión que contiene los detalles del registro seleccionado en el paquete de ERP LN correspondiente. Clasificar por: define si ERP LN enumera los registros por: Fecha de inicio Fecha de finalización Uso de capacidad Tipo de orden Además de los comandos mencionados, el menú Específico contiene los siguientes menús que, a su vez, proporcionan acceso a las sesiones que contienen datos acerca de: Demanda Suministro Necesidades Transacciones de flujo de mercancías Plan maestro Recurso Calendario Analizar Stock Temas relacionados Ejecución de RRP, resumen
Campos | Descripción
Escenario | El escenario para el que ERP LN muestra la carga de capacidad del recurso especificado. Para cambiar el escenario para el que ERP LN debe mostrar los datos de carga de capacidad, seleccione la opción Seleccionar rango nuevo del menú Específico o haga clic en el icono Seleccionar rango nuevo de la barra de herramientas.
(Real) | Esta etiqueta indica que el escenario del campo Escenario es el escenario real. El escenario real se puede definir en la sesión Parámetros de EP (cprpd0100m000).
Nivel de planificación | El nivel de planificación para el que ERP LN muestra la carga de capacidad del recurso especificado. Para cambiar el nivel de planificación para el que ERP LN muestra los datos de carga de capacidad, seleccione la opción Seleccionar rango nuevo del menú Específico. El nivel de planificación 0 no está permitido.
Recurso | El recurso para el que ERP LN muestra la carga de capacidad. Para cambiar el recurso para el que ERP LN debe mostrar los datos de carga de capacidad, seleccione la opción Seleccionar rango nuevo del menú Específico.
Horizonte de planificación | El horizonte de planificación de recursos que se ha definido para el recurso especificado en la sesión Recurso (cprpd2100m000). Temas relacionados Horizontes y períodos congelados
Horizonte de almacenamiento de operaciones | El horizonte de almacenamiento de operaciones del recurso que se ha especificado en la sesión Recurso (cprpd2100m000). En el caso de órdenes planificadas, si la fecha de finalización del escenario es anterior al horizonte de almacenamiento de operaciones, ERP LN también tiene en cuenta las operaciones entre la fecha de finalización del escenario y el horizonte de almacenamiento de operaciones, y muestra toda la carga de capacidad del intervalo de tiempo en el último período del plan de recursos para órdenes. En el caso de órdenes planificadas, si la fecha de finalización del escenario es posterior al horizonte de almacenamiento de operaciones, ERP LN sólo tiene en cuenta las operaciones hasta el horizonte de almacenamiento de operaciones y no muestra la carga de capacidad de las operaciones posteriores al horizonte de planificación de operaciones en el plan de recursos para órdenes.
Fecha de inicio | La fecha de inicio del período para el que ERP LN muestra la carga de capacidad de los recursos. Seleccione el comando Seleccionar rango nuevo para cambiar la fecha de inicio.
Duración del período | La duración de los períodos para los que ERP LN muestra los datos de carga de capacidad de los recursos. La duración del período determina el nivel de detalle del plan de recursos para órdenes. Seleccione el comando Seleccionar rango nuevo para cambiar la duración del período a uno de estos valores: 1 día 7 días 14 días 28 días Detalle Si se selecciona Detalle, ERP LN muestra las líneas de orden de las órdenes desde la fecha del campo Fecha de inicio hasta el campo Fecha de finalización en la cabecera de la sesión. Además, el menú Específico contiene los siguientes comandos para cambiar la duración del período: Detalle +: pasar a un nivel de detalle superior. Detalle -: pasar a un nivel de detalle inferior.
Capacidad crítica | Capacidad crítica para planificación Importante Si el plan de recursos para órdenes muestra la capacidad acumulada de los centros de trabajo principales y subcentros de trabajo, se acumula la capacidad crítica, con independencia del tipo de capacidad. Por tanto, si los tipos de capacidad crítica de los centros de trabajo principales y subcentros de trabajo son diferentes, se acumulan las horas de mano de obra y de máquina.
Fecha de finalización | La fecha de finalización del período para el que ERP LN muestra la carga de capacidad de los recursos. Para cambiar la fecha de finalización, seleccione el comando Seleccionar rango nuevo y modifique la configuración de (uno de) estos campos: Fecha de inicio Duración de período Número de períodos
Fecha de finalización | El modo de clasificación elegido mediante el comando Clasificar por del menú Específico. Valores permitidos Fecha de inicio Fecha de finalización Uso de capacidad Tipo de orden
Tipo de capacidad mostrada | El tipo de capacidad mostrada en el plan de recursos para órdenes. Valores permitidos [Vacío] Capacidad de mano de obra Capacidad de máquina Si este campo está vacío, se muestra la opción Tipo de capacidad crítica, que aparece en el campo Capacidad crítica. Consulte Capacidad crítica. Si el plan de recursos para órdenes muestra la capacidad acumulada de los centros de trabajo principales y subcentros de trabajo y Tipo de capacidad mostrada = Capacidad de máquina, se acumula la capacidad de máquina de todos los centros de trabajo implicados.
Capacidad disponible | La capacidad total disponible para el recurso especificado en el período entre los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización. El valor de la capacidad disponible es igual a la suma de los campos Capacidad asignada y Capacidad libre.
Capacidad necesaria | La capacidad total que requieren del recurso las entidades enumeradas en el plan de recursos para órdenes en el período especificado. Haga clic en el icono Actualizar o seleccione este comando en el menú Específico para actualizar el valor de la capacidad necesaria conforme a los cambios más recientes.
Capacidad libre | La capacidad que todavía está disponible en el período de tiempo especificado. ERP LN resta la capacidad necesaria de la capacidad disponible para calcular la capacidad libre.
Fecha | La fecha final del período en el que se encuentra la necesidad de capacidad actual.
Capacidad disponible | La capacidad disponible del recurso en toda la columna de tiempo.
Capacidad libre | La capacidad que todavía queda disponible en la columna de tiempo una vez que ERP LN ha restado la capacidad necesaria del registro actual de la capacidad libre acumulada del registro anterior.
Capacidad libre acumulada | La capacidad que todavía está disponible en el período entre la fecha de inicio y la fecha final. La capacidad libre acumulada es un valor total actualizado. ERP LN tiene en cuenta la capacidad libre de toda la columna de tiempo para la que se visualiza la utilización de recursos. De este valor, ERP LN resta la capacidad de los registros hasta el registro actual e inclusive.
Capacidad asignada | La capacidad requerida por la orden del registro actual.
Reservas CTP | La reserva de capacidad CTP que ERP LN ha realizado para la capacidad del recurso especificado en esta línea. Si el recurso especificado es un centro de trabajo principal, las Reservas CTP de los subcentros de trabajo se añadirá a las Reservas CTP del centro de trabajo principal. Temas relacionados Capacidad comprometible, resumen Reservas de capacidad CTP Capacidad CTP
Capacidad usada por necesidades de capacidad crítica | La capacidad de recursos que se necesita como resultado de las necesidades de capacidad críticas. Si se ha seleccionado Detalle en el campo Duración de período de la sesión Plan de recursos para órdenes - Selección (cprrp0531m000) o si se ha seleccionado el nivel superior de detalle con la opción Detalle + del menú Específico, el valor de este campo se obtiene de la división de la capacidad de recursos requerida en el correspondiente período de planificación entre el número de días laborables en el período de planificación. En la ficha Detalles, puede hacer doble clic en un registro que contiene necesidades de capacidad críticas para hacer zoom a la sesión Necesidades de capacidad críticas (cprmp3560m000), que enumera las necesidades de capacidad críticas por recurso y por período de planificación.
Capacidad usada para órdenes planificadas | La capacidad de recursos requerida por órdenes planificadas. En la ficha Detalles, puede hacer doble clic en un registro que contiene necesidades de capacidad para órdenes planificadas para hacer zoom a la sesión Uso de capacidad por orden planificada (cprrp2100m000) que contiene detalles de las necesidades de capacidad de una determinada orden planificada.
Capacidad usada para órdenes SFC | La capacidad de recursos requerida por las órdenes de fabricación en el módulo Control de planta de Fabricación. En la ficha Detalles, puede hacer doble clic en un registro que contiene necesidades de capacidad para órdenes SFC para hacer zoom a la sesión Planificación de fabricación que contiene detalles de las necesidades de capacidad de una determinada orden de fabricación.
Capacidad usada para actividades PCS | La capacidad de recursos requerida por las actividades de proyecto en el módulo Control de proyecto de Fabricación. En la ficha Detalles, puede hacer doble clic en un registro que contiene necesidades de capacidad para actividades PCS para hacer zoom a la sesión Carga de capacidad preliminar por proyecto (tipcs4550m000) que contiene detalles de las necesidades de capacidad que requiere cada actividad de proyecto de un determinado centro de trabajo.
Capacidad usada para órdenes de servicio | La capacidad de recursos requerida por las órdenes de servicio del módulo Órdenes de servicio (SOC), las órdenes de trabajo del módulo Control de orden de trabajo (WCS) o las actividades planificadas de servicio del módulo Mantenimiento preventivo (SPC), todos ellos del paquete Servicio. En la ficha Detalles, se puede hacer doble clic en un registro que contiene necesidades de capacidad para las actividades existentes en Servicio. En función del valor del campo Tipo de orden, ERP LN hace zoom a una de las siguientes sesiones que contiene detalles de las necesidades de capacidad que cada entidad requiere de un determinado centro de trabajo. Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000) Actividades de orden de trabajo (tswcs2110m000) Actividades planificadas (tsspc2100m000): si el tipo de orden es una actividad planificada de servicio.
Fecha de inicio de escenario | La fecha de inicio de la orden dentro del intervalo de tiempo seleccionado. La fecha de inicio que muestra ERP LN depende del tipo de orden que requiere la capacidad de recursos. Si la capacidad de recursos es necesaria para la: Capacidad usada por necesidades de capacidad crítica: la fecha de inicio será igual que la fecha de inicio del período de planificación en el que se produce la necesidad de capacidad crítica. Capacidad usada para órdenes planificadas: la fecha de inicio será la fecha de inicio de fabricación de la operación para la que se requiere la capacidad de recursos. Capacidad usada para órdenes SFC: la fecha de inicio de fabricación de la operación para la que se requiere la capacidad de recursos. Capacidad usada para actividades PCS: la fecha de inicio de la actividad de proyecto actividad de proyecto para la que se requiere la capacidad de recursos. Capacidad usada para órdenes de servicio: la fecha de inicio de la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio para la que se requiere la capacidad de recursos.
Fecha de finalización de escenario | La fecha de finalización de la orden dentro del intervalo de tiempo seleccionado. La fecha de finalización que muestra ERP LN depende del tipo de orden que requiere la capacidad de recursos. Si la capacidad de recursos es necesaria para la: Capacidad usada por necesidades de capacidad crítica: la fecha de finalización será igual que la fecha final del período de planificación en el que se produce la necesidad de capacidad crítica. Capacidad usada para órdenes planificadas: la fecha de finalización será la fecha de inicio de espera de la operación para la que se requiere la capacidad de recursos. Capacidad usada para órdenes SFC: la fecha de finalización será la fecha de inicio de espera de la operación para la que se requiere la capacidad de recursos. Capacidad usada para actividades PCS: la fecha de finalización será la fecha de finalización de la actividad de proyecto para la que se requiere la capacidad de recursos. Capacidad usada para órdenes de servicio: la fecha de finalización de la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio para la que se requiere la capacidad de recursos.
Tipo de orden | El tipo de orden o entidad que requiere capacidad del recurso. El tipo de orden puede ser: Necesidades de capacidad críticas: capacidad de recursos que se considera crítica de llevar a cabo y que proviene de Planificación Empresarial. Orden planificada de fabricación: órdenes planificadas de fabricación creadas en Planificación Empresarial. Orden de fabricación SFC: órdenes de fabricación que se originan en el módulo Control de planta de Fabricación. Actividades de red PCS: actividades de proyecto que se originan en el módulo Control de proyecto de Fabricación. Actividad de orden de servicio: actividades definidas para una orden de servicio que se origina en el módulo Órdenes de servicio (SOC) de Servicio. Actividad planificada de servicio: actividades planificadas definidas en el módulo Mantenimiento preventivo (SPC) de Servicio y que sirven de entrada para la planificación operativa del mantenimiento. Una actividad planificada para realizarse en el futuro para prevenir la avería de un producto. Esta actividad planificada se convierte en una orden de servicio y actividad en la que se efectúa la ejecución real. Actividad orden de trabajo de servicio: actividades definidas para una orden de trabajo que se origina en el módulo Control de orden de trabajo (SOC) de Servicio. Reserva CTP
Número orden | El número de orden que ERP LN asigna a la orden en el paquete del que proviene. Para las actividades de red PCS, ERP LN muestra el número de proyecto PCS. Para las necesidades de capacidad críticas y las reservas CTP, ERP LN consulta el número del período de planificación en el que se necesita la capacidad de recursos.
Operación | El número de la operación de la orden para la que se requiere capacidad del recurso especificado.
Estatus de orden | Si la entidad que requiere capacidad de recurso es una orden, el estatus de la orden puede tener uno de los valores siguientes: Planificado Planificado en firme Confirmado Programado Documentos listados Lanzado Activo Reportar como terminado Terminado Cerrado Archivado En el caso de las necesidades de capacidad críticas y reservas CTP, el campo Estatus de orden está vacío.
Capacidad para preparación | La cantidad de la capacidad que se muestra en el campo Capacidad asignada que se reserva para preparar el recurso.
Capacidad para fabricación | La cantidad de la capacidad que se muestra en el campo Capacidad asignada que se reserva para fabricación.
Uso de capacidad (hrs) | La capacidad total del recurso que requiere la orden. El valor que ERP LN muestra en el campo Uso de capacidad (hrs) es la suma de los campos Capacidad para preparación y Capacidad para fabricación.
Máquina | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la capacidad necesaria es la capacidad de máquina. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la capacidad necesaria es la capacidad de mano de obra.
Artículo | El artículo para la fabricación del cual se requiere capacidad de recursos.
Comandos | Descripción
Seleccionar rango nuevo | Seleccione esta opción para iniciar la sesión Plan de recursos para órdenes - Selección (cprrp0531m000) en la que se puede definir otro recurso para el que ERP LN debe mostrar la carga de capacidad.
Actualizar | Seleccione esta opción para que ERP LN actualice los datos de carga de capacidad del recurso especificado.
Copiar órdenes planificadas a escenario | Inicia la sesión Copiar órdenes planificadas a escenario (cprrp1240m000).
Detalle + | Seleccione esta opción para pasar a la próxima duración de período, para obtener un nivel de detalle superior. ERP LN muestra los datos de carga de capacidad del recurso para la duración de período que se muestra a la derecha del campo Fecha de inicio de la cabecera de la sesión. La opción Detalle + funciona de modo cíclico. Esto significa que el nivel de detalle pasa a 28 días si se selecciona la opción Detalle + cuando actualmente está fijado en Detalle.
Detalle - | Seleccione esta opción para pasar a la próxima duración de período, para obtener un nivel de detalle inferior. ERP LN muestra los datos de carga de capacidad del recurso para la duración de período que se muestra a la derecha del campo Fecha de inicio de la cabecera de la sesión. La opción Detalle - funciona de modo cíclico. Esto significa que el nivel de detalle pasa a Detalle si se selecciona la opción Detalle - cuando actualmente está fijado en 28 días.
Detalles de línea | En función del tipo de orden de la orden seleccionada, esta opción inicia una de las siguientes sesiones en las que se pueden ver detalles de las necesidades de capacidad: Necesidades de capacidad críticas (cprmp3560m000) Uso de capacidad por orden planificada (cprrp2100m000) Carga de capacidad preliminar por proyecto (tipcs4550m000) Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000) Actividades planificadas (tsspc2100m000) Actividades de orden de trabajo (tswcs2110m000)
Orden planificada - Movimientos de stock | Inicia la sesión Orden planificada - Movimientos de stock (cprrp0511m000) en la que se pueden ver detalles del movimiento de stock de la orden seleccionada.
Inicializar, deslizar y actualizar escenario | Inicia la sesión Inicializar, deslizar y actualizar escenario (cprpd4200m000) para el escenario que se muestra en el campo Escenario.
Cambiar compañía | Inicia la sesión Cambiar compañía (cpcom1200s000).
Órdenes planificadas | Inicia la sesión Órdenes planificadas (cprrp1100m000).
Órdenes de montaje | Inicia la sesión Órdenes de montaje (tiasc2502m000).
Ver demanda especial por artículo | Inicia la sesión Demanda especial por artículo (cpdsp2100m000).
Ofertas de venta | Inicia la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000).
Órdenes de almacenaje | Inicia la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
Solicitudes de compra para oferta | Inicia la sesión Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000).
Órdenes de compra | Inicia la sesión Órdenes de compra - Resumen (tdpur4500m500).
Orden planificada - Movimientos de stock | Inicia la sesión Orden planificada - Movimientos de stock (cprrp0511m000).
Orden - Movimientos planificados de stock | Inicia la sesión Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000).
Ver movimientos de stock de almacén | Inicia la sesión Artículo - Almacén - Movimientos de stock (whinr1510m000).
Movimientos planificados de stock | Inicia la sesión Movimientos planificados de stock (whinp1500m000).
Almacén - Art. - Movimientos de punto de stock | Inicia la sesión Almacén - Art. - Movimientos de punto de stock (whinr1500m000).
Orden - Movimientos de stock | Inicia la sesión Orden - Movimientos de stock (whinr1511m000).
Ver plan maestro de artículo | Inicia la sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000).
Ver plan maestro de canal | Inicia la sesión Plan maestro de canal (cpdsp5130m000).
Ver plan maestro de recursos | Inicia la sesión Plan maestro de recursos (cprmp3501m000).
Generar planificación de órdenes | Inicia la sesión Generar planificación de órdenes (artículo) (cprrp1220m000).
Generar planificación maestra | Inicia la sesión Generar planificación maestra (artículo) (cprmp1203m000).
Jornada laboral de calendario | Inicia la sesión Jornada laboral de calendario (tcccp0120m000).
Disponibilidades | Inicia la sesión Escenario - Disponibilidades (cprpd4160m000).
Ver avisos por recurso | Inicia la sesión Recurso - Avisos (cprao1130m000).
Indicadores de rendimiento | Inicia la sesión Indicadores de rendimiento (cprao2201s000).
Gestión de ATP | Inicia la sesión Gestión de ATP (tdsls4899m000).
Ver avisos por artículo y por planificador | Inicia la sesión Avisos de planificador/artículo (cprao1125m000).
Seleccionar rango nuevo | Inicia la sesión Plan de recursos para órdenes - Selección (cprrp0531m000).
Uso de capacidad por orden planificada | Inicia la sesión Uso de capacidad por orden planificada (cprrp2100m000).