| Control por proyecto (tpppc4510m000) |  |
| Utilice esta sesión para controlar los proyectos que se ejecutan. El control de costo real se agrega en el nivel de proyecto. Se trata de una de un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para control de proyectos. Cada una de las sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Nota Para seleccionar varios registros, mantenga pulsada la tecla CTRL. Temas relacionados Utilizar consultas de control y listados Utilizar control Registrar la previsión de costos Cómo ERP LN calcula el Utilizar divisas propias en Proyecto
Campos | Descripción
Proyecto | El código de proyecto.
Divisa | La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto si trabaja con un sistema de divisas dependiente como con un sistema de divisas independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R<. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias.
Presupuesto total | El importe presupuestado, que aparece en los datos de control.
Costos reales | El presupuesto efectivo.
Ejecutado | Muestra los costos/cantidades permitidos hasta el momento (valor obtenido). Los costos o cantidades ejecutados se calculan del siguiente modo: progreso real multiplicado por el presupuesto. Nota Para ver las excepciones de este cálculo, consulte: Cómo ERP LN calcula el.
Variación | El importe del resultado.
Ingresos | Los ingresos que se contabilizan en la historia, para todos los períodos hasta el actual.
Trabajo en curso | El importe de la obra en curso (OEC).
Indicador de costo total de proyecto principal | Indica totales de proyecto. Cualquiera de las siguientes opciones: Total de proyecto principal Total de proyecto
Costos reales | Los costos reales (sin incluir compromisos) contabilizados en la historia para todos los períodos hasta el actual.
Variación | El importe del resultado.
Trabajo en curso | El importe de la obra en curso (OEC).
Real con compromisos | El importe gastado (en este período) incluyendo los compromisos.
    total gastado = costos reales (este período) + compromisos (este período)
Ejecutado con compromisos | Los costos en los que se puede incurrir en el período actual.
Variación con compromisos | El resultado se calcula mediante la fórmula:
    resultado = ejecutado (este período) - costos reales (este período) - compromisos (este período)
Real sin compromisos | Los costos reales (sin los compromisos) contabilizados en la historia para el período actual.
Variación sin compromisos | El resultado se calcula mediante la fórmula:
    resultado = ejecutado (este período) - costos reales (este período)
Ingresos | Los ingresos que se contabilizan en la historia, para todos los períodos hasta el actual.
Costos reales | El importe del resultado sin incluir compromisos.
Variación | Los costos adicionales correspondientes al final del proyecto que se anticipan al final del período actual.
Previsión de costos | Los costos adicionales correspondientes al final del proyecto que se anticipan al final del período actual.
Variación al finalizar | El coste adicional del final del proyecto que se anticipa.
Previsión de ingresos adicionales | Los ingresos adicionales previstos para el final del proyecto y anticipados al final del período actual.