| Actividades (tppss2100m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener: Las actividades de la estructura de actividad de un plan de proyecto. La fecha de inicio y de finalización de modo que pueda anexar el método de valor obtenido a la actividad. Nota Si usa el comando Añadir hijo, el padre de la nueva actividad se establecerá automáticamente en la actividad seleccionada. Si usa el comando Aplicar sangría, la actividad seleccionada será la actividad hijo de la actividad anterior. Si usa el comando Anular sangría, la actividad padre de la actividad padre actual se convertirá en la actividad padre de las actividades seleccionadas. Si usa la facturación de progreso, no se pueden usar las actividades del tipo Paquete de trabajo o Paquete de planificación. Temas relacionados Utilizar estructuras en un proyecto Utilizar una estructura de actividad Utilizar un presupuesto ascendente Utilizar un presupuesto ascendente Utilizar un mapa Utilizar importes distribuidos Utilizar el registro de progreso Utilizar plantillas
Campos | Descripción
General y control
Proyecto | El código que identifica el proyecto de forma exclusiva.
Estatus | Forma de calificar un proyecto. ERP LN diferencia los estatus siguientes: Libre Se ha registrado una definición de proyecto, si bien el proyecto no se ha ejecutado todavía. Todavía se pueden efectuar cambios. Activo Durante la ejecución de un proyecto puede lanzar, comprar y registrar transacciones de costo. Terminado El proyecto está terminado pero (todavía) no se ha cerrado contablemente. Todavía se pueden registrar transacciones de costo. El proyecto no puede tener órdenes de compra reales. Cerrado El proyecto se ha cerrado contablemente y ya no se puede cambiar la definición del proyecto.
Plan | El código que identifica el plan de forma exclusiva.
Actividad | El código que define la actividad de forma exclusiva.
General
Descripción | La descripción o nombre del código.
Clave de búsqueda | Una forma alternativa de una descripción utilizada por comodidad durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
Unidad | El código que identifica de forma exclusiva la unidad en la que se especifica la cantidad de la actividad.
Tipo de actividad | El tipo de actividad.
Actividad padre | La actividad que engloba la actividad hijo. Una estructura de actividad en árbol se forma al vincular una actividad a una actividad padre. Si selecciona el padre, debe tener en cuenta las condiciones siguientes: El padre de un elemento WBS siempre es un elemento WBS, a menos que se encuentre en la parte superior de la estructura de actividad. El padre de una cuenta de costo de proyecto es siempre un elemento WBS, salvo que la cuenta de costo de un proyecto se encuentre en la parte superior de la estructura de actividad. El padre de un paquete de planificación es una cuenta de costos de proyecto o un paquete de planificación. Si no se utiliza una estructura de desglose de organización, el padre del paquete de planificación es un elemento WBS o un paquete de planificación que constituye la parte superior de la estructura de actividad. El padre del paquete de trabajo puede ser un paquete de trabajo, un paquete de planificación o una cuenta de costos de proyecto. Si no se utiliza una estructura de desglose de organización, el paquete de trabajo puede tener como padre un elemento WBS, un paquete de planificación o un paquete de trabajo. Otra posibilidad es que el paquete de trabajo constituya el elemento superior de la estructura de actividad.
Elemento OBS | El elemento de la estructura de desglose de organización que se desea vincular con una cuenta de costos de proyecto. Esto permite hacer una unidad organizacional o empleado responsable de un subconjunto del proyecto general. Esta responsabilidad se expresa en el presupuesto decalado en el tiempo, en la programación de proyectos y en la medición de rendimiento.
Ampliación | Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente. ERP LN diferencia cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar
Tipo de capacidad crítica | En el módulo Necesidades de proyecto, el tipo de capacidad crítica determina el tipo de costo desde el que se debe transferir el porcentaje terminado del progreso de producción al progreso relacionado con el tiempo. Elija un tipo de capacidad crítica para especificar el progreso de tipo de costo que va a intercambiar. Esto es necesario debido a que el progreso en el módulo Progreso de proyectos puede ser más detallado que el progreso de la actividad. El tipo de presupuesto de control de proyecto determina de dónde se toma el progreso: del progreso especificado para elementos o para actividades.
Estatus de presupuesto | El estatus del presupuesto de la actividad. Sólo se pueden usar para la historia y la facturación las actividades con los estatus Real y Final.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Control
Nivel de progreso físico | El nivel predeterminado en el que se registra el progreso.
Control de costo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede incluir esta actividad en el control de costo (listado).
Estatus de permiso de trabajo | El estatus del permiso de trabajo de la actividad.
Fecha de retención | La fecha tras la cual se debe suspender la ejecución del trabajo para la actividad. Nota El valor predeterminado es la fecha actual. Se trata de un campo de consulta.
Código de motivo | El motivo para retener la ejecución del trabajo de la actividad. Nota Este campo sólo está disponible si el campo Estatus de permiso de trabajo está establecido en Retenido.
Detalles
Detalles de facturación
Facturación según el progreso | Puede decidir si se facturan los plazos del progreso de la actividad y cómo desea facturarlos.
Progreso para factur. | Si se va a facturar la actividad, el tipo de factura: Directo o Indirecto. De lo contrario, No aplicable.
Grupo de trabajo indirecto | El número de un grupo de costos que está relacionado con el trabajo indirecto. Nota Este campo sólo está disponible si el campo Facturación según el progreso está establecido en Progreso físico de proyecto. Como resultado, el campo Progreso para factur. pasa a tener el valor Indirecto.
Usar retención | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar retenciones para esta actividad.
A liquidar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un precio de liquidación. Nota Este campo sólo está disponible en un proyecto con el campo Tipo de factura establecido en Factura de progreso en la sesión Proyecto (tppdm6100s000).
Detalles de presupuesto
Cantidad | La cantidad necesaria para esta actividad.
Unidad de tiempo | El código que identifica la unidad de tiempo de forma exclusiva.
Tasa de producción | La tasa por unidad de producción.
Número de unidades de tiempo | El número de unidades de tiempo.
Cantidad de progreso físico | Este campo se usa con fines de control de costo y registro del progreso. Si el método de facturación para el proyecto es Tarifa unitaria o Factura de progreso, debe cumplimentarse la cantidad de progreso. Esta cantidad puede actuar como cantidad de venta para la facturación de tarifa unitaria y de progreso si se multiplica por el precio de venta. Nota Con el método Tarifa unitaria, la cantidad real puede diferir de la cantidad estimada. Para poder facturar el trabajo con el método Factura de progreso, el progreso debe ser igual a la cantidad del progreso físico. Temas relacionados Utilizar el registro de progreso
Detalles de precios
Precio de venta | La divisa propia del importe liquidado.
Precio de venta | El precio de venta predeterminado, por unidad, del objeto de costo.
Precio de venta | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Precio de venta | El importe en la divisa propia.
Tipo de cambio/factor de divisa | Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Precio de liquidación | La divisa propia para el importe de costo.
Precio de liquidación | Si más tarde decide que el precio de venta establecido en su proyecto para esta actividad es demasiado elevado o demasiado bajo, puede liquidarlo en este campo. El precio anterior sólo se conservará para consulta y comparación.
Precio de liquidación | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Precio de liquidación | El importe en la divisa propia.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio del precio de liquidación.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Trazabilidad
Fechas de trazabilidad
Fecha programada de inicio | La fecha programada de inicio.
Fecha programada de finalización | La fecha programada de finalización.
Fecha real de inicio | La fecha real de inicio.
Fecha real de finalización | La fecha real de finalización.
Porcentaje de programación terminado | Éste es el progreso programado de la actividad y no se debe confundir con el progreso físico real. Si trabaja con un paquete de programación externo, el paquete de planificación puede cumplimentar este campo con el progreso programado. Puede copiar este progreso en el progreso físico con la sesión Generar progreso físico según planificación (tpppc1240m000).
Fecha programada de inicio cambiada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha cambiado la fecha programada de inicio de la actividad. Para volver a calcular la fecha de necesidad para los datos de control, debe ejecutar la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000). Si ha realizado cualquier otro cambio en esta sesión, también debe ejecutar Generar datos de control (tpptc1230m000). Nota Después de ejecutar la sesión Generar datos de control (tpptc1230m000), esta casilla de verificación está deseleccionada.
Trazabilidad de valor obtenido
Método de valor obtenido | El método de valor obtenido es una forma de calcular los costos presupuestados del trabajo programado. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido
Actividad vinculada | Si el método de valor obtenido es distribuido, puede vincular una actividad a esta actividad.
Varios
Ubicación de proyecto | La ubicación de la actividad del proyecto. Por ejemplo, el emplazamiento de una obra.
Almacén de proyecto predeterminado | Un almacén que sólo almacena mercancías usadas para proyectos. A diferencia de lo que ocurre con un almacén normal, las mercancías se administran para un proyecto y sus detalles. Las mercancías en el almacén de proyecto predeterminado representan el valor de stock. El valor de stock de un almacén de proyecto no forma parte de los costos de proyecto. Cuando las mercancías se transfieren al proyecto, se añaden a los costos de proyecto. Un almacén de proyecto pueden usarlo uno o varios proyectos.
Actividad estándar de origen | Si la actividad de proyecto especificada en esta sesión no dispone de los datos necesarios, el sistema muestra los valores predeterminados de esta actividad estándar.
Comandos | Descripción
Listar actividades | Inicia la sesión Listar actividades (tppss2400m000), que lista un rango seleccionado de actividades.
Listar estructura de actividad | Inicia la sesión Listar estructura de actividad (tppss2401m000), que lista la estructura de actividad completa de un rango seleccionado de proyectos y planes.