| Actividades (tppss2100s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener: Las actividades de la estructura de actividad de un plan de proyecto. La fecha de inicio y de finalización de modo que pueda anexar el método de valor obtenido a la actividad. Nota Si usa la facturación de progreso, no se pueden usar las actividades del tipo Paquete de trabajo o Paquete de planificación. Temas relacionados Utilizar una estructura de actividad Utilizar importes distribuidos Utilizar el registro de progreso
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica exclusivamente el proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de proyecto.
Plan | El código que identifica el plan de forma exclusiva.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Actividad | El código que define de forma exclusiva la actividad.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Clave de búsqueda | La clave de búsqueda.
Unidad | El código que identifica de forma exclusiva la unidad en la que se especifica la cantidad de la actividad.
Tipo de actividad | El tipo de actividad.
Actividad padre | La actividad que engloba la actividad hijo. Una estructura de actividad en árbol se forma al vincular una actividad a una actividad padre. Si selecciona el padre, debe tener en cuenta las condiciones siguientes: El padre de un elemento WBS siempre es un elemento WBS, a menos que se encuentre en la parte superior de una estructura de actividad. El padre de una cuenta de costo de proyecto es siempre un elemento WBS, salvo que la cuenta de costo de un proyecto se encuentre en la parte superior de la estructura de actividad. El padre de un paquete de planificación es una cuenta de costo de proyecto o un paquete de planificación. Si no se utiliza una estructura de desglose de organización, el padre del paquete de planificación es un elemento WBS o un paquete de planificación que constituye la parte superior de la estructura de actividad. El padre del paquete de trabajo puede ser un paquete de trabajo, un paquete de planificación o una cuenta de costos de proyecto. Si no se utiliza una estructura de desglose de organización, el paquete de trabajo puede tener como padre un elemento WBS, un paquete de planificación o un paquete de trabajo. Otra posibilidad es que el paquete de trabajo constituya el elemento superior de la estructura de actividad.
Elemento OBS | El elemento de la estructura de desglose de organización que se desea vincular con una cuenta de costos de proyecto. Esto permite hacer una unidad organizacional o empleado responsable de un subconjunto del proyecto general. Esta responsabilidad se expresa en el presupuesto decalado en el tiempo, en la programación de proyectos y en la medición de rendimiento.
Tipo de capacidad crítica | En el módulo Necesidades de proyecto, el tipo de capacidad crítica determina el tipo de costo desde el que se debe transferir el porcentaje terminado del progreso de producción al progreso relacionado con el tiempo. Elija un tipo de capacidad crítica para especificar el progreso de tipo de costo que va a intercambiar. Esto es necesario debido a que el progreso en el módulo Progreso de proyectos puede ser más detallado que el progreso de la actividad. El tipo de presupuesto de control de proyecto determina de dónde se toma el progreso: del progreso especificado para elementos o para actividades.
Estatus de presupuesto | El estatus de presupuesto de la actividad. Sólo se pueden usar para la historia y la facturación las actividades con los estatus Real y Final.
Nivel de progreso físico | El nivel predeterminado en el que se registra el progreso.
Control de costo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede incluir esta actividad en el control de costo (listado).
Estatus de permiso de trabajo | El estatus de permiso de trabajo de la actividad.
Fecha de retención | La fecha tras la cual se debe suspender la ejecución del trabajo para la actividad. Nota El valor predeterminado es la fecha actual. Se trata de un campo de consulta.
Código de motivo | El motivo para retener la ejecución del trabajo de la actividad. Este campo se habilita solamente cuando el campo Estatus de permiso de trabajo se establece en Retenido.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Facturación según el progreso | Puede decidir si se facturan los plazos del progreso de la actividad y cómo desea facturarlos.
Unidad de tiempo | El código que identifica de forma exclusiva la unidad de tiempo.
Cantidad | La cantidad necesaria para esta actividad.
Tasa de producción | La tasa por unidad de producción.
Número de unidades de tiempo | El número de unidades de tiempo.
Cantidad de progreso físico | Este campo se usa con fines de control de costo y registro del progreso. Si el método de factura para el proyecto es Tarifa unitaria o Progreso, debe cumplimentarse la cantidad de progreso. Esta cantidad puede actuar como cantidad de venta para la facturación de tarifa unitaria y de progreso si se multiplica por el precio de venta. Nota Con el método de tarifa unitaria, la cantidad real puede diferir de la cantidad estimada. Para poder facturar el trabajo con el método de progreso, el progreso debe ser igual a la cantidad del progreso físico. Temas relacionados Utilizar el registro de progreso
Precio de venta | La divisa propia del importe liquidado.
Precio de venta | El precio de venta predeterminado, por unidad, del objeto de costo.
Precio de venta | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Precio de venta | El importe en la divisa propia.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor de divisa.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor de divisa.
A liquidar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un precio de liquidación. Sólo se puede usar en un proyecto para el que el campo Tipo de factura se haya establecido en Factura de progreso en la sesión Proyecto (tppdm6100s000).
Precio de liquidación | La divisa propia para el importe de costo.
Precio de liquidación | Si más tarde decide que el precio de venta establecido en su proyecto para esta actividad es demasiado elevado o demasiado bajo, puede liquidarlo en este campo. El precio anterior sólo se conservará para consulta y comparación.
Precio de liquidación | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Precio de liquidación | El importe en la divisa propia.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio del precio de liquidación.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor de divisa.
Porcentaje de programación terminado | Éste es el progreso programado de la actividad y no se debe confundir con el progreso físico real. Si trabaja con un paquete de programación externo, el paquete de planificación puede cumplimentar este campo con el progreso programado. Puede copiar este progreso en el progreso físico con la sesión Generar progreso físico según planificación (tpppc1240m000).
Fecha programada de inicio cambiada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha cambiado la fecha programada de inicio de la actividad. Para volver a calcular la fecha de necesidad para los datos de control, debe ejecutar la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000). Si efectuó algún otro cambio en esta sesión, también debe ejecutar Generar datos de control (tpptc1230m000). Nota Después de ejecutar la sesión Generar datos de control (tpptc1230m000), esta casilla de verificación está deseleccionada.
Grupo de trabajo indirecto | Sólo puede modificar este campo si el campo Facturación según progreso se ha establecido en Progreso físico de proyecto. Por consiguiente, el valor del campo Tipo de elemento se convierte en Indirecto. Indica el número de un grupo de costos que está relacionado con el trabajo indirecto.
Usar retención | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar retenciones para esta actividad.
Fecha programada de inicio | La fecha programada de inicio.
Fecha programada de finalización | La fecha programada de finalización.
Fecha real de inicio | La fecha real de inicio.
Fecha real de finalización | La fecha real de finalización.
Método de valor obtenido | El método de valor obtenido es una forma de calcular los costos presupuestados del trabajo programado. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido
Actividad vinculada | Si el método de valor obtenido es distribuido, puede vincular una actividad a esta actividad.
Progreso para facturación | El tipo de factura.
Ubicación de proyecto | La ubicación de la actividad del proyecto. Por ejemplo, el emplazamiento de una obra.
Almacén de proyecto predeterminado | Un almacén que sólo almacena mercancías usadas para proyectos. A diferencia de lo que ocurre con un almacén normal, las mercancías se administran para un proyecto y sus detalles. Las mercancías en el almacén de proyecto predeterminado representan el valor de stock. El valor de stock de un almacén de proyecto no forma parte de los costos de proyecto. Cuando las mercancías se transfieren al proyecto, se añaden a los costos de proyecto. Un almacén de proyecto pueden usarlo uno o varios proyectos.
Ampliación | Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente. ERP LN diferencia cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar
Actividad estándar de origen | Si la actividad de proyecto especificada en esta sesión no dispone de los datos necesarios, el sistema muestra los valores predeterminados de esta actividad estándar.
Comandos | Descripción
Listar actividades | Inicia la sesión Listar actividades (tppss2400m000), que lista un rango seleccionado de actividades.
Listar estructura de actividad | Inicia la sesión Listar estructura de actividad (tppss2401m000), que lista la estructura de actividad completa de un rango seleccionado de proyectos y planes.