| Crear una orden de trabajo |  |
| Una orden de trabajo representa el trabajo que se ha efectuado en uno o varios productos o componentes en los talleres de reparación. Las órdenes de trabajo se derivan de los siguientes recursos: Líneas de orden de venta de mantenimiento. Se especifican directamente. Se crean como órdenes de trabajo de seguimiento. El proceso para crear una entrada de orden de trabajo consta de las siguientes actividades: Crear una orden de trabajo. Crear actividades de orden de trabajo Añadir líneas de recurso de material a la orden de trabajo o a las actividades de orden de trabajo Añadir otras líneas de recurso a la orden de trabajo o a las actividades de orden de trabajo Crear una orden de trabajo Fase 1. Crear la orden de trabajo Utilice la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000) para crear o modificar detalles de orden de trabajo. Las órdenes de trabajo se usan para planificar, ejecutar y controlar todas las actividades posibles para mantener artículos. Una orden de trabajo consta de varias actividades necesarias para ejecutar el trabajo de mantenimiento. Puede lanzar una orden de trabajo sin actividades relacionadas, práctica útil si no puede efectuarse ninguna preparación de trabajo con la ayuda de actividades de referencia. Fase 2. Crear actividades de orden de trabajo En la sesión Actividades de orden de trabajo (tswcs2110m000), puede mantener actividades de orden de trabajo. Una actividad es un trabajo de mantenimiento que se debe ejecutar. En el caso del mantenimiento en el propio departamento, una línea de actividad de orden de trabajo es una operación que se debe llevar a cabo. Puede añadir actividades a una orden de trabajo en la fase de planificación de la orden de trabajo, en la fase de preparación de órdenes de trabajo y en la fase de ejecución. El estatus de la orden de trabajo debe ser Libre, Planificado o Lanzado. No puede añadir actividades a órdenes de trabajo subcontratadas cuyo estatus sea Lanzado. Fase 3. Añadir líneas de recurso de material a la orden de trabajo o a las actividades de orden de trabajo En la sesión Recursos de material de orden de trabajo (tswcs4110m000), puede definir el consumo de materiales previsto y real así como los componentes desmontados. Las líneas de recurso de material de orden de trabajo se crean cuando el estatus de la orden de trabajo o de la actividad de orden de trabajo es Libre. Puede añadir recursos de material de orden de trabajo a: Órdenes de trabajo. Actividades de orden de trabajo. Si vincula recursos de material a una actividad de orden de trabajo, las necesidades de recursos que defina en la sesión Actividad de referencia - Necesidades de recursos (tsacm2120m000) se copian en el módulo Sistema de control de trabajo. Fase 4. Añadir otras líneas de recurso a la orden de trabajo o a las actividades de orden de trabajo En la sesión Otros recursos de orden de trabajo (tswcs4130m000), puede definir otros recursos necesarios para la Orden de trabajo (actividad). Otros recursos son, por ejemplo, herramientas, costos de subcontratación, otros costos, etc. |