| Tiempo inactivo y planificación: tiempo en horas, método de planificación Prospectivo |  |
| Ejemplo El tiempo inactivo se expresa en horas; el método de planificación es prospectiva. El centro de trabajo tiene un calendario con cinco días laborables: de lunes a viernes, de las 8:00 a las 17:00 horas. Se planifica una operación para la orden de fabricación. Tiempo de operación: 2 horas. Fecha de inicio de la operación: martes, 10:00 h. Tiempo inactivo: 12 horas.
    Martes:
     |         Tiempo de operación             Tiempo inactivo (5 horas)  |
     |-------------------|---------------|--------------------------------|
     |8:10 h.          10:00 h.        12:00 h.                      17:00|
     | (inicio)         (primera fecha de finalización)

    Miércoles:
     |                      Tiempo inactivo (7 horas                      |
     |----------------------------------------------------|---------------|
     |8:00 h.                                          15:00 h.      17:00|
                                                (última fecha de finalización)
Primera fecha de finalización: martes, 12:00 h. Última fecha de finalización: miércoles, 15:00 h. |