| Progreso físico por actividad/costos varios (tpppc1144s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener el progreso para la combinación de los objetos de costo actividad y costos varios. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de proyecto.
Fecha | Se especifica la fecha de progreso para ese proyecto en particular y su elemento o actividad.
Actividad | El código de actividad.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo de la actividad.
Costos varios | El código de costos varios.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Progreso físico de costos varios | Indica cómo se registra el progreso correspondiente al tipo de costo costos varios.
Terminado | Indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación de proyectos ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia comparada con el presupuesto si: Se ha seleccionado la casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se ha establecido en Cantidades para liquidar.
Progreso físico [%] | Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total.