| Tiempo inactivo y planificación: tiempo en días, método de planificación hacia delante |  |
| Ejemplo El tiempo inactivo se expresa en días; el método de planificación es prospectivo. El centro de trabajo tiene un calendario con cinco días laborables: de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h. Se planifica una operación para la orden de fabricación. Tiempo de operación: 2 horas. Fecha de inicio de la operación: martes, 10:00 h. Tiempo inactivo: 2 días.
    Martes:
     |        Tiempo de operación           Tiempo inactivo (primer día)  |
     |-------------------|---------------|--------------------------------|
     |8:00 h.          10:00 h.        12:00 h.                      17:00|
                       (inicio)         (primera fecha de finalización)

    Miércoles:
     |                  Tiempo inactivo (segundo día)                     |
     |--------------------------------------------------------------------|
     |8:00 h.                                                        17:00|
                                            (última fecha de finalización)
Primera fecha de finalización: martes, 12:00 h. Última fecha de finalización: miércoles, 15:00 h. |