| Previsión de costos de material (tpppc2116s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener la previsión de costos para la combinación del proyecto y la fecha de registro para diferentes códigos de artículo. Estos valores se usan para calcular importes de previsión en consultas de control y sesiones de listado.
Campos | Descripción
Proyecto | El código de proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus del proyecto.
Fecha de registro | La fecha de la variación de costo prevista.
Elemento | El código de elemento.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo del elemento.
Actividad | El código que identifica la actividad.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo de la actividad.
Artículo | El código del artículo.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Componente de costo | El componente de costo.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Cantidad prevista | Cantidad en que se basa la variación de costo prevista.
Unidad | La unidad de medida en que se expresa la cantidad.
Importe de costo | El código de divisa.
Precio de costo | Precio de costo por unidad. Si se cambia el valor de este campo, ERP LN vuelve a calcular el valor del campo Importe de costo.
Importe de costo | Importe de la previsión de costos.
Importe de costo | La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
Importe de costo | El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor de divisa.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Costos adicionales estimados | El importe que especifique aquí son los costos adicionales estimados además del presupuesto actual. Nota Si el método de previsión anticipado no es ETC, este campo muestra un cero y no se puede usar ETC.
Estimación para finalizar | El costo adicional previsto necesario para llevar a término una actividad o proyecto. Nota Si el método de previsión anticipada no es ETC o EAC, este campo muestra un cero y no se puede usar ETC.
Estimación al finalizar | El valor del costo de estimación al finalizar se usa para determinar cuál será el costo al final de un proyecto. Nota Si el método de previsión anticipado no es ETC o EAC, este campo muestra cero y no se puede usar EAC.
Presupuesto | El importe total del presupuesto.
Ejecutado | El importe ejecutado.
Progreso físico | El porcentaje de progreso.
Real | El importe real gastado.
Variación | El importe de resultado de un proyecto.
Variación prevista | El importe de resultado previsto del proyecto.
Comandos | Descripción
Leer precio de costo | Lee los datos de precio de costo predeterminado del artículo.
Listar previsión de costos por objeto de costo | Inicia la sesión Listar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2416m000) para listar la previsión del resultado final.