| Progreso físico por ampliación/equipamiento (tpppc1184s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener el progreso para la combinación de la ampliación y el objeto de costo equipamiento. Utilizar ampliaciones Temas relacionados Utilizar proceso de progreso
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus del proyecto.
Fecha | La fecha.
Ampliación | El código de ampliación.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Tipo de ampliación | El tipo de ampliación. Temas relacionados Utilizar ampliaciones
Estatus | El estatus de la ampliación.
Equipamiento | El código del equipamiento.
Progreso físico de equipamiento | Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Equipamiento se registra por objeto de costo o por código de control.
Cantidad de presupuesto | Cantidad presupuestada del objeto de costo equipamiento.
Cantidad de presupuesto | El código de unidad. Temas relacionados unidad de medida
Terminado | Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación de proyectos ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia contra el presupuesto, siempre y cuando: Se ha seleccionado la casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se ha establecido en Cantidades para liquidar.
Progreso físico [%] | Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o proyecto seleccionado si el campo Registrar progreso de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Sí. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Terminado, el valor del campo anterior no tiene ninguna influencia. Siempre puede especificar el progreso. Si ha seleccionado la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación de proyectos presupuestó 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%.
Progreso físico [cantidad] | El progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como cantidad (número de unidades completadas) o como cantidad de tiempo. Puede mantener este campo para el objeto de costo o proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Sí. El valor de este campo es irrelevante si se ha seleccionado la casilla de verificación Terminado. Entonces puede especificar el progreso en todos los casos. Si ha seleccionado la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), puede especificar una cantidad de progreso superior a la cantidad presupuestada. Por ejemplo, si en el módulo Planificación de proyectos se presupuestaron 100 metros cúbicos de tierra pero se descargaron 20 metros cúbicos adicionales, debe especificarse un valor de 120%. Si se cambia la cantidad de progreso, ERP LN calcula el porcentaje de progreso.