| Datos relativos a porcentaje de inicio/finalización EV (tpptc5112s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los porcentajes inicial y final de una actividad seleccionada. La actividad tiene un método de valor obtenido del porcentaje inicial y final. Nota Puede definir los porcentajes en el nivel de actividad o por tipo de costo dentro de la actividad. Debe especificar el proyecto y la versión del presupuesto decalado en el tiempo de la actividad. Temas relacionados Crear un código de análisis de presupuesto decalado en el tiempo Utilizar un método de valor obtenido
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica exclusivamente el proyecto.
Proyecto | El estatus del proyecto.
Versión actual | Puede especificar datos en esta versión para este proyecto.
Actividad | El código que identifica de manera exclusiva la actividad. Temas relacionados actividad
Versión | La versión en la que se almacenan los datos de la actividad.
Porcentaje de inicio | El porcentaje de inicio que se lanza al iniciar la actividad.
Porcentaje final | El porcentaje final que se lanza cuando termina la actividad.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto asociado, que se puede consultar haciendo clic en el botón Texto de la barra de herramientas.
Porcentaje de inicio de material | El porcentaje del importe de material presupuestado que se lanza al inicio de la actividad. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido
Porcentaje final de material | El significado de este campo depende del método de valor obtenido. Método de valor obtenido Hito: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad asignada al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de material. Se calcula con el importe de material presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. El resto se lanza al final de la actividad.
Porcentaje de inicio de mano de obra | El porcentaje del importe de mano de obra presupuestado que se lanza al inicio de la actividad. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido
Porcentaje final de mano de obra | El significado de este campo depende del método de valor obtenido. Hito: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Porcentaje completado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de mano de obra. Se calcula con el importe de mano de obra presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. El resto se lanza al final de la actividad. Distribuido: el porcentaje depende de la actividad con la que se vincula para su progreso.
Porcentaje de inicio de equipamiento | El porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido
Porcentaje final de equipamiento | El significado de este campo depende del método de valor obtenido. Método de valor obtenido Hito: el porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de equipamiento. Se calcula con el importe de equipamiento presupuestado del elemento de cargo, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. El resto se lanza al final de la actividad.
Porcentaje de inicio de subcontratación | El porcentaje del importe de subcontratación presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido
Porcentaje final de subcontratación | El significado de este campo depende del método de valor obtenido. Método de valor obtenido Hito: el porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de equipamiento. Se calcula con el importe de equipamiento presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. El resto se lanza al final de la actividad.
Porcentaje de inicio de costos varios | El porcentaje del importe de costos varios presupuestado lanzado al inicio de la actividad. Temas relacionados Utilizar un método de valor obtenido
Porcentaje final de costos varios | El significado de este campo depende del método de valor obtenido. Método de valor obtenido Hito: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad. Método de valor obtenido Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de costos varios. Se calcula con el importe de costos varios presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad. El resto se lanza al final de la actividad.