| Propuesta de cambio (dmchm0120m000) |  |
| Utilice esta sesión para revisar una propuesta de cambio. Proceso de cambio Cuando se crea un cambio, se crea una propuesta predeterminada. Para añadir propuestas nuevas necesita tener los permisos. La sesión le permite vincular varios componentes. Ejemplo de objetos afectados serían: tarea, grupo de tareas, revisor y orden de cambio. Los objetos afectados están vinculados con la propuesta de cambio y el proceso de revisión se ejecuta. Los revisores revisan el cambio antes de que el presidente del comité haga la revisión final. El presidente aprueba o rechaza la propuesta. Después de la acción de aprobación, los objetos controlados por Gestión de cambios toman el valor de las fechas de órdenes de cambio. Las fechas de los objetos vinculados y afectados también toman el valor de las fechas de órdenes de cambio. El mecanismo de estructura de órdenes de cambio se utiliza para controlar la efectividad o vencimiento de la fecha de más de una orden de cambio. El usuario autorizado realiza las tareas reales y termina el cambio. Un usuario autorizado puede revisar la propuesta cuando se aprueba el cambio y después que el usuario copie las entidades vinculadas con una orden de cambio nueva. Los comandos de menú Específico Aprobar... envía la propuesta para revisión. Este comando está disponible para un mecanismo de revisores, sea fijo o no. Aprobar aprueba la propuesta de un cambio. Rechazar... rechaza la propuesta que se ha enviado para revisar. Congelar... permite hacer que el cambio sea inactivo. Descongelar... activa un cambio inactivo. Cancelar... cancela el cambio antes de enviarlo a revisar. Revisar permite revisar el proceso de cambio aprobado y crear uno nuevo. Terminar... termina el cambio. Vincular objetos afectados vincula objetos a la propuesta de cambio. Explorar permite explorar propiedades, objetos vinculados, tareas, grupos de tareas, listas de revisores y órdenes de cambio relacionados con la propuesta de cambio. Estatus secundario permite utilizar un estatus secundario para la propuesta. Nota El acceso del usuario a comandos de estatus de ciclo de vida específicos depende de los permisos. Temas relacionados Gestión de cambios (CHM) Propuesta de cambio Grupo de tareas
Campos | Descripción
Cambio | La ID de cambio que proporciona información de estatus del ciclo de vida para todos los cambios.
Estatus | El estatus del cambio.
CHM simple | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la opción CHM simple pasa a estar disponible. CHM simple es un mecanismo que utiliza principios básicos de gestión de cambios. El usuario autorizado puede realizar acciones como aprobar, rechazar, etc. sin tener que iniciar la sesión de propuesta de cambio.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Versión de propuesta | La ID de propuesta de cambio. Para crear una propuesta nueva, el usuario debe definir una máscara. Si crea una propuesta nueva sin una máscara aparece un mensaje de error.
Estatus | El estatus de una propuesta de cambio.
Propietario | Especifique el rol del propietario de la propuesta. Haga clic en la flecha de exploración para seleccionar el rol desde la sesión Roles (tcppl0160m000).
Costo real de las tareas | El costo real de todas las tareas, que es la suma de los costos reales de todas las tareas definidas para la propuesta de un cambio. El código de divisa también se aplica aquí.
Costo estimado de las tareas | El costo estimado de todas las tareas. El importe es la suma de los costos reales de todas las tareas definidas para la propuesta de un cambio.
Número de grupos de tareas | El número total de grupos de tareas vinculados a la propuesta de un cambio.
Número total de tareas | El número total de tareas vinculadas a la propuesta de un cambio.
Número de tareas finalizadas | El número total de tareas que están implementadas y que tienen el estatus Finalizado.
Número de tareas en curso | El número total de tareas que aún no se han implementado y que tienen el estatus En curso.
Solución recomendada | Especifique la solución recomendada.
Ventajas | Especifique las ventajas de la solución recomendada.
Inconvenientes | Especifique los inconvenientes de la solución recomendada.
Fecha de aprobación | La fecha y hora de aprobación de la propuesta.
Fecha de estatus | La fecha y hora en que cambió el estatus de la propuesta.
Estatus secundario | El estatus definido por el usuario. El estatus secundario se define en la sesión Estatus de objeto por objeto (dmsys0520m000). Utilice la flecha de exploración para seleccionar el estatus secundario necesario desde la sesión. Ejemplo: Un cambio con el estatus Creado puede tener el estatus secundario Creado por empleado, Creado por cliente, etc. Este paso no es obligatorio en el proceso de cambio. Puede utilizar esta función, si fuera necesario.
Creado por | El usuario que crea la propuesta. Este campo es un valor de sólo lectura y no puede editarse.
Fecha de creación | La fecha de creación de la propuesta. Se utiliza el formato de fecha y hora UTC.