| Progreso físico por elemento/subcontratación (tpppc1526m000) |  |
| Utilice esta sesión para enumerar el progreso para la combinación del elemento y el objeto de costo de subcontratación. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus actual del proyecto.
Fecha | La fecha de progreso. ERP LN comprueba si se puede continuar especificando el progreso en este proyecto.
Nivel de registros programados | Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Subcontratación se registra por objeto de costo o por código de control.
Elemento | El código que identifica el elemento.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo del elemento.
Subcontratación | El código de subcontratación. Si el campo Progreso físico de subcontratación de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Objeto de costo, puede seleccionar un objeto de costo presupuestado. Si el campo anterior se ha establecido en Código de control, puede seleccionar el código de control de un objeto de costo presupuestado.
Subcontratación | La descripción o nombre del código.
Cantidad de presupuesto | La cantidad de presupuesto de subcontratación.
Terminado | Indica si el objeto de costo seleccionado ha sido anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación de proyectos ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que haya terminado el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se ha necesitado un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia comparada con el presupuesto si: Se ha seleccionado la casilla de verificación A liquidar de la sesión Elemento (tpptc1100s000) para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se ha establecido en Cantidades para liquidar.
Progreso físico [%] | Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado no está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si ha seleccionado la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), puede especificar un progreso superior al 100%.
Progreso físico [cantidad] | Progreso del objeto de costo o código de control seleccionado, expresado como cantidad o tiempo.
Comandos | Descripción
Listar progreso físico por elemento/objeto de costo | Inicia la sesión Listar progreso físico por elemento/objeto de costo (tpppc1420m000), que lista los detalles de progreso de los elementos de un proyecto.
Listar formulario de progreso físico de elemento | Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico de elemento (tpppc1450m000), que lista un formulario que muestra detalles del progreso de los elementos.
Listar formulario de progreso físico por elemento | Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico por elemento (tpppc1450m000), que lista un formulario que muestra detalles del progreso de la historia de los elementos.
Listar form. progreso físico por elemento/objeto de costo | Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico por elemento/objeto de costo (tpppc1450m000), que lista un formulario que muestra detalles de una combinación de elemento y objeto de costo.