| Versión de presupuesto (tpptc5100s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener una versión de presupuesto decalado en el tiempo para un proyecto seleccionado. Para cada versión, debe: Especificar un importe de contrato, cuota de beneficio y provisión para imprevistos. Especificar una fecha de inicio, una divisa y una fecha de presupuesto. Para admitir la trazabilidad de los cambios en los proyectos a largo plazo, puede crear varias versiones de un único código de análisis de presupuesto decalado en el tiempo (TPB). Cree los código de análisis de presupuesto decalado en el tiempo en la sesión Generar presupuesto decalado en el tiempo (tpptc5200m000). Esta sesión determina también qué versión es la versión actual del proyecto. Temas relacionados Utilizar un presupuesto decalado en el tiempo
Campos | Descripción
Proyecto | El código que identifica el proyecto de forma exclusiva.
Estatus | Estatus de proyecto Si el estatus es Activo, no se puede añadir una nueva versión de presupuesto decalado en el tiempo y no se puede copiar una versión existente.
Versión | El código que identifica de manera exclusiva la versión del presupuesto decalado en el tiempo.
Estatus de versión | El estatus de la versión de presupuesto decalado en el tiempo. Temas relacionados Utilizar estatus de versión de un presupuesto descendente
Divisa de versión | El código que identifica de manera exclusiva la divisa. Temas relacionados divisa de proyecto
Tipo de cambio/factor de divisa | Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Divisa propia | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la versión descendente tiene un texto asociado, que puede consultarse si hace clic en el botón Texto de la barra de herramientas.
Importes
Importe de contrato | Si ha especificado un importe de contrato de proyecto en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000), el importe mostrado se calcula a partir del importe de contrato más las ampliaciones del tipo cambio de alcance. Puede cambiar manualmente este importe.
Cuota de beneficio | En una versión de presupuesto decalado en el tiempo, el beneficio no distribuido por la compañía que ejecuta el proyecto. La cuota de beneficio se expresa de la forma siguiente:
    cuota de beneficio = importe de contrato - provisión para imprevistos + presupuesto distribuido +	presupuesto no distribuido
Provisión para imprevistos | Un fondo de imprevistos para incidencias inesperadas que reduce el riesgo de cambios de alcance. En una versión de presupuesto decalado en el tiempo, se trata del importe que se retiene con fines de control en lugar de distribuirlo en la estructura de actividad o de retenerlo para beneficios. La provisión para imprevistos se expresa de la forma siguiente:
    provisión para imprevistos = importe de contrato - cuota de beneficio + presupuesto distribuido + presupuesto no distribuido
Presupuesto distribuido | Parte del presupuesto descendente que se distribuye entre las actividades. Puede contemplar el presupuesto distribuido en varios niveles: Para actividades: el presupuesto distribuido es igual al presupuesto ya distribuido a las actividades de nivel inferior. Para la versión: el presupuesto distribuido es igual al presupuesto asignado a la actividad superior de la estructura de actividad. Como máximo, puede ser igual a la suma del importe de contrato menos la cuota de beneficio menos la provisión para imprevistos.
Presupuesto no distribuido | Parte del presupuesto de proyecto que todavía no se ha distribuido entre los elementos. Puede contemplar un presupuesto no distribuido en varios niveles: Para actividades: el presupuesto no distribuido es igual al importe de presupuesto menos el presupuesto distribuido. Para la versión: el presupuesto no distribuido es igual al importe de contrato menos la cuota de beneficio menos la provisión para imprevistos menos el presupuesto distribuido.
Divisa propia
Importe de contrato | Importe total del contrato de proyecto. Para una versión de presupuesto decalado en el tiempo, el importe de contrato se expresa como:
    importe de contrato = cuota de beneficio + provisión para imprevistos + presupuesto distribuido + presupuesto no distribuido
El importe de contrato se usa para determinar el límite de la factura.
Cuota de beneficio | En una versión de presupuesto decalado en el tiempo, el beneficio no distribuido por la compañía que ejecuta el proyecto. La cuota de beneficio se expresa de la forma siguiente:
    cuota de beneficio = importe de contrato - provisión para imprevistos + presupuesto distribuido +	presupuesto no distribuido
Provisión para imprevistos | Un fondo de imprevistos para incidencias inesperadas que reduce el riesgo de cambios de alcance. En una versión de presupuesto decalado en el tiempo, se trata del importe que se retiene con fines de control en lugar de distribuirlo en la estructura de actividad o de retenerlo para beneficios. La provisión para imprevistos se expresa de la forma siguiente:
    provisión para imprevistos = importe de contrato - cuota de beneficio + presupuesto distribuido + presupuesto no distribuido
Presupuesto distribuido | Parte del presupuesto descendente que se distribuye entre las actividades. Puede contemplar el presupuesto distribuido en varios niveles: Para actividades: el presupuesto distribuido es igual al presupuesto ya distribuido a las actividades de nivel inferior. Para la versión: el presupuesto distribuido es igual al presupuesto asignado a la actividad superior de la estructura de actividad. Como máximo, puede ser igual a la suma del importe de contrato menos la cuota de beneficio menos la provisión para imprevistos.
Presupuesto no distribuido | Parte del presupuesto de proyecto que todavía no se ha distribuido entre los elementos. Puede contemplar un presupuesto no distribuido en varios niveles: Para actividades: el presupuesto no distribuido es igual al importe de presupuesto menos el presupuesto distribuido. Para la versión: el presupuesto no distribuido es igual al importe de contrato menos la cuota de beneficio menos la provisión para imprevistos menos el presupuesto distribuido.
Fecha de inicio de proceso
Fecha de creación | La fecha de creación de la versión de proyecto decalado en el tiempo (TP).
Fecha de inicio | Si actualiza el proyecto de Libre a Activo, aquí puede especificar la fecha de inicio. A partir de esta fecha, la versión del presupuesto es real. Se da como predeterminada la fecha de hoy; puede cambiarla a una fecha futura.
Fecha de presupuesto | La fecha predeterminada es la fecha de presupuesto del proyecto del campo Fecha de presupuesto de la sesión Proyecto (tppdm6100s000). Se puede especificar una fecha u hora posterior a la fecha/hora actual.