| Utilizar resultado financiero |  |
| Los resultados financieros de los costos, ingresos y beneficios de proyecto se pueden determinar: Durante la ejecución del proyecto. Cuando el proyecto ha terminado. Esto permite detectar si se ha facturado por encima o debajo de lo previsto, si los costos son excesivos o insuficientes, y la situación de los ingresos. Resultados financieros provisionales Los resultados provisionales son los resultados financieros de un proyecto que todavía no ha terminado (por ejemplo las contabilizaciones de pérdidas y beneficios al final de un ejercicio contable). Hay dos tipos de resultado provisional: Costos de resultados provisionales: transacciones asociadas a costos. Ingresos de resultados provisionales: transacciones asociadas a ingresos. Los costos y los ingresos de los resultados provisionales se vinculan a cuentas de entrada predeterminadas y a cuentas de de asientos de reversión predeterminadas en Finanzas. Los tipos de resultado financiero se usan como valores predeterminados para mantener o generar resultados provisionales en las sesiones Resultado financiero provisional (tpppc2160s000) o Generar resultados financieros provisionales (tpppc2260m000). Use la sesión Generar resultados financieros provisionales (tpppc2260m000) para generar los resultados provisionales. Puede usar la sesión Resultado financiero provisional (tpppc2160s000) para ver y modificar los resultados provisionales. Puede seleccionar el método de reconocimiento de ingresos y el método de costo de mercancías vendidas para generar los resultados financieros provisionales en la sesión Generar resultados financieros provisionales (tpppc2260m000). Puede establecer un límite en los ingresos que se reconocerán. Se define un porcentaje máximo en el nivel de ampliación y de proyecto. El valor predeterminado se establece en 100%. Sin embargo, puede sobrescribir el valor. Al multiplicar el porcentaje por el importe del contrato se obtienen los ingresos máximos que se pueden reconocer (hasta la finalización del proyecto). El límite de reconocimiento de ingresos es válido para todos los métodos de reconocimiento de ingresos excepto el método de proyecto terminado. Métodos para reconocer ingresos: Método de proyecto terminado Método de porcentaje de finalización Método de hito Método de contrato de reembolso Método de factor de ingresos obtenidos Método de ingresos reales Métodos para determinar los COGS: Método de proyecto terminado Método de porcentaje de beneficio Método de contrato de reembolso Resultados financieros finales Una vez terminado un proyecto, puede utilizar la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) y seleccionar la casilla de verificación de procesar resultados financieros para generar el resultado financiero final. Datos Comunes cambia el estatus del proyecto a Cerrado y establece el estatus de resultado financiero en Resultado determinado. Si cierra el proyecto, los resultados financieros se invierten. El resultado final está disponible en el módulo Progreso de proyectos. Temas relacionados Reconocimiento de ingresos (RR) y costo de mercancías vendidas (COGS) Utilizar resultado de progreso |