| Ist-Fortschritt pro Element/Tätigkeit (tpppc1122s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Elements und des Kostenobjekts für Lohnkosten. Verwandte Themen Verwenden von Fortschritt Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Verwenden von Fortschrittsergebnissen
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Projekt | Der aktuelle Projektstatus.
Datum | Das Datum, an dem der Fortschritt für dieses Projekt und das Element bzw. die Aktivität erfasst wird.
Element | Der Code, der das Element kennzeichnet.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Tätigkeit/Lohnkosten | Der Lohnkostencode. Wenn das Feld Ist-Fortschritt Fortschritt im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Kostenobjekt gesetzt ist, können Sie ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Wenn das Feld auf Überwachungscode gesetzt ist, können Sie den Überwachungscode für ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Verwandte Themen Lohnkosten
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Ist-Fortschritt Tätigkeit | In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für die Kostenart "Lohnkosten" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wurde.
Plan-Menge | Der kalkulierte Arbeitsaufwand (Lohnkosten).
Einheit | Die für die Budgetposition der Kostenart definierte Einheit.
Fertiggemeldet | In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist.
Ist-Fortschritt [%] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Ja gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat keine Auswirkung, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein.
Ist-Fortschritt [Menge] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer.