| Prognose Materialkosten (tpppc2116s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Artikelcodes. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet.
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Status des Projekts.
Erfasst am | Das Datum der Prognosekostenabweichung.
Element | Der Code des Elements.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Aktivität | Der Code, der die Aktivität kennzeichnet.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Artikel | Der Artikel code.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kostenkomponente | Die Kostenkomponente.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Prognosemenge | Die Menge, auf der die Prognosekostenabweichung basiert.
Einheit | Die Maßeinheit der Menge.
Interne Kosten | Der Währungscode.
Interne Kosten | Die Selbstkosten pro Einheit. Wenn Sie den Wert dieses Felds ändern, berechnet ERP LN den Wert des Felds "Kostenbetrag" neu.
Kostenbetrag | Der Betrag der Kostenprognose.
Kostenbetrag | Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Kostenbetrag | Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs/Kostensatz zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Kursfaktor.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Plan-Sonderkosten | Bei dem Betrag, den Sie hier eingeben, handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum aktuellen Budget hinzukommen. Hinweis Wenn das maßgebende Prognoseverfahren nicht "Plan-Sonderkosten" (PSK) ist, enthält dieses Feld eine Null und PSK kann nicht verwendet werden.
Geschätzte Restkosten | Die erwarteten Zusatzkosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Hinweis Wenn das führende Prognoseverfahren nicht "Geschätzte Restkosten" (ETC) oder "Zu erwartender Gesamtaufwand" (EAC) ist, enthält dieses Feld eine Null und ETC kann nicht verwendet werden.
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) | Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen. Hinweis Wenn das maßgebende Prognoseverfahren nicht "Geschätzte Restkosten" (ETC) oder "Zu erwartender Gesamtaufwand" (EAC) lautet, enthält dieses Feld eine Null und EAC kann nicht verwendet werden.
Voranschlag | Der Gesamtbudgetbetrag.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Betrag, der sich aus einer Gegenüberstellung des Ist-Fortschritts mit den Plankosten ergibt.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Fortschrittsprozentsatz.
Ist-Kosten | Der Betrag der tatsächlich aufgewendeten Kosten.
Abweichung | Der Ergebnisbetrag des Projekts.
Prognoseabweichung | Der prognostizierte Ergebnisbetrag des Projekts.
Befehle | Beschreibung
Voreinstellung interne Materialkosten | Die Voreinstellung interne Kosten für den Artikel.
Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem Sie die Prognose für das Endergebnis drucken können.