| PRP-Bestellvorschlag (Material) (tppss6110s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie PRP-Bestellvorschläge für Material. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anfangszeit einlesen", wenn Sie die Bestelltermine zurücksetzen möchten. Hinweis Zu Beginn werden der geplante Auftrags- sowie Liefertermin auf Basis von Überwachungsbudget und Laufzeit gesetzt. Die geplante Lieferzeit wird folgendermaßen bestimmt: Hat das Überwachungsbudget die Art "Aktivität", wird die geplante Lieferzeit aus der Aktivitätsbudgetposition erstellt. Hat das Überwachungsbudget die Art "Element", wird die geplante Lieferzeit aus dem Element erstellt. Wird der Bedarf durch einen Nachtrag verursacht und liegt das Nachtragsdatum später, wird das Nachtragsdatum die geplante Lieferzeit. Wird kein Startdatum gefunden, wird die geplante Projektlieferzeit verwendet. Wenn eine erstellte geplante Auftragszeit in der Vergangenheit liegt, wird sie in das aktuelle Tagesdatum geändert. Dadurch verschiebt sich auch die geplante Lieferzeit.
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der aktuelle Projektstatus. Dieser Status muss für alle PRP-Aufträge in diesem Programm "Frei" oder "Aktiv" lauten.
Auftrag/Satz | Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bestellung für geplantes PRP-Material. Wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, wird in diesem Feld der gewählte Auftragsnummernkreis angezeigt. Wenn Sie den PRP-Auftrag speichern, wird ihm automatisch die laufende Nummer des Nummernkreises zugeordnet.
Auftrag/Satz | Bezeichnung des Nummernkreises.
Artikel | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Artikels. Der Code setzt sich aus einem Projekt- und einem Artikelsegment zusammen. Wenn das erste Segment ausgefüllt ist, handelt es sich bei dem Artikel um ein projektspezifisches Kostenobjekt. Enthält es keine Daten, ist der Artikel als Standardkostenobjekt definiert.
Menge | Bestellte Menge des Artikels. Hinweis Die Menge kann nicht negativ sein. Die Menge wird entsprechend dem Rundungsfaktor ihrer Einheit (festgelegt im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) ) gerundet. Die Mindestbestellmenge ist im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) festgelegt; Sie können diese Einstellung jedoch übersteuern. Die Höchstbestellmenge ist im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) festgelegt; Sie können diese Einstellung jedoch übersteuern. Die Bestellmengenstaffelung ist im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) festgelegt; Sie können diese Einstellung jedoch übersteuern.
Menge | Die Maßeinheit der Menge.
Projektlager | Lager, an das das bestellte Material geliefert wird. Hinweis Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das Material direkt an das Projekt geliefert.
Projektlager | Name des Lagers.
Auftragsstatus | Status des aktuellen Auftrags. Zeigt an, inwieweit der Auftrag verarbeitet wurde.
Element | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Elements, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Aktivität | Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität, zu der das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Nachtrag | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Nachtrags, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Kostenkomponente | Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Kostenkomponente des Kostenobjekts dieses Auftrags.
Auftragstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Bestellung geplant am | Termin für die Aufgabe der Bestellung. Klicken Sie auf "Zeit bestimmen", um die geplante Bestellzeit zu berechnen. Diese berechnet sich aus der geplanten Lieferzeit abzüglich der in Auftragsverwaltung festgelegten Bestelllaufzeiten. Verwandte Themen Eingeben eines Datums Eingeben einer Uhrzeit
Lief. gepl. am | Geplanter Empfangstermin und -uhrzeit für das Material. Um Termin und Uhrzeit aus den Plandaten zu errechnen, klicken Sie auf "Zeit bestimmen". Hinweis Alle Auftragsvorschläge werden auf Basis des Überwachungsbudgets erstellt. Der Liefertermin des Auftragsvorschlags wird wie folgt ermittelt: Wenn die Art des Überwachungsbudgets "Aktivität" ist, wird der Starttermin der Aktivitätenbudgetposition verwendet. Wenn die Art des Überwachungsbudgets "Element" ist, wird der Starttermin des Elements verwendet. Wenn der Bedarf durch einen Nachtrag verursacht wird und der Nachtragstermin später liegt, wird der Starttermin des Nachtrags verwendet. Wird kein Startdatum gefunden, wird das Projektstartdatum verwendet. Wenn ein erstelltes Datum in der Vergangenheit liegt, wird es in das aktuelle Tagesdatum geändert.
Buchung am | Buchungsdatum und -uhrzeit des Bestellvorschlags.
Anfrage | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, Infor ERP LN eine Anfrage anstatt einer Bestellung an.
Lieferant | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Lieferanten. Wenn Sie dieses Feld leer lassen und den PRP-Bestellvorschlag übertragen, erstellt ERP LN eine Angebotsanfrage (anstelle einer Bestellung).
Warenversender | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Warenversenders.
Einkäufer | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Einkäufers. Der Einkäufer ist ein Mitarbeiter des Unternehmens. Hinweis Infor ERP LN gibt den Wert vor, wenn die PRP-Bestellvorschläge generiert werden, und verwendet dazu das Programm PRP-Vorschläge generieren (tppss6200m000).
Name | Der Name des Mitarbeiters. Es kann sich um einen Einkäufer oder einen Disponenten handeln.
Disponent | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Disponenten. Der Disponent ist ein Mitarbeiter des Unternehmens und für die Planung zuständig. Hinweis Infor ERP LN gibt den Wert vor, wenn die PRP-Bestellvorschläge generiert werden, und verwendet dazu das Programm PRP-Vorschläge generieren (tppss6200m000).
Einkaufsabteilung | Code zur eindeutigen Kennzeichnung der EK-Abteilung.
EK-Einheit | Die EK-Einheit.
Einkaufspreis | Einheit des zu zahlenden Betrags (z.B. Euro und Cent).
Bestellart | Die voreingestellte Einkaufsart. Sie können den Wert ändern oder dieses Feld leer lassen. Verwandte Themen Sammelkonten Auswählen der Bestellart für PRP-Bestellvorschläge
Bestellart | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Vertragsdaten | Liefervertrag (in Auftragsverwaltung definiert), nachdem der Artikel eingekauft wird. Lieferverträge sind nur auf Standardkostenobjekte anwendbar. ERP LN erstellt eine Beziehung zwischen EK-Verträgen und einem Projekt entweder im Programm Projekt - Produktverträge (tppdm6520m000) oder Projekt - Preisgruppenverträge (tppdm6521m000).
Vertragsposition | Positionsnummer des EK-Vertrags, mit dem der Bestellvorschlag verknüpft ist.
Einkaufspreis | Die Währung des Bestellvorschlags.
Einkaufspreis | Klicken Sie auf "Preis berechnen", um einen Einkaufspreis zu berechnen. Dieser wird anhand der Informationen im Modul Preisverwaltung in Auftragsverwaltung ermittelt. Preise können Sie aus den Preismatrizen entnehmen.
Rabatt | Rabatt, der auf den Bestellvorschlag gewährt wird.
Betrag | Endsumme des Bestellvorschlags.
Befehle | Beschreibung
Zeit bestimmen | Berechnet die geplante Bestellzeit aus der geplanten Lieferzeit abzüglich der Auftragslaufzeit entsprechend der Definition in Auftragsverwaltung.
Zeit bestimmen | Berechnet die Lieferzeit aus der geplanten Bestellzeit zuzüglich der Laufzeit.
Einkaufspreis berechnen | Berechnet den Einkaufspreis des Bestellvorschlags.