| Ist-Fortschritt pro Aktivität/Einsatzmittel (tpppc1142s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Kostenobjekts "Aktivität" und des Kostenobjekts "Einsatzmittel". Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code, der das Projekt kennzeichnet.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Status des Projekts .
Datum | Das Datum, an dem der Fortschritt für dieses Projekt und das Element bzw. die Aktivität erfasst wird.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Einsatzmittel | Der Code des Einsatzmittels.
Einsatzmittel | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Einsatzmittel Ist-Fortschritt | In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für die Kostenart "Einsatzmittel" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wird.
Plan-Menge | Die budgetierte Menge der Einsatzmittel.
Einheit | Die für die Budgetposition der Kostenart definierte Einheit.
Fertiggemeldet | In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz mit dem Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist.
Ist-Fortschritt [%] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit.
Ist-Fortschritt [Menge] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer.