| Generieren des geplanten Fortschritts zur Gegenüberstellung mit den Plankosten |  |
| Mit dem Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000) legen Sie die zeitliche Staffelung des Budgets für den ausgewählten Analysecode des zeitbezogenen Budgets und die Top-down-Budgetversion an. Das Ergebnis dieses Programms wird als Geplanter Fortschritt gegenüber Plan-Kosten oder als BCWS bezeichnet. Sie können dieses Programm für ein einzelnes Projekt oder einen ganzen Bereich von Projekten ausführen. Die folgenden Daten werden als Voreinstellung dem Programm Versionseinstellungen zeitbezogenes Budget pro Projekt (tpptc5120s000) entnommen, können jedoch im Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000) überschrieben werden: der Analysezeitpunkt und das Wechselkursverfahren das Verfahren zur Bestimmung der aktuellen Top-down-Version der/die zulässige(n) Statuswert(e) für die Ausgangsplanung Die Berechnung des geplanten Fortschritts gegenüber den Plankosten (BCWS) hängt von den Earned-Value-Daten der Aktivitäten ab, die als Schnittstellen in dieser Version verwendet werden. Der geplante Fortschritt gegenüber den Plankosten (BCWS) dieser Aktivitäten wird durch den gesamten geplanten Fortschritt gegenüber den Plankosten (BCWS) verdichtet. Sie können sich den BCWS mit Hilfe des Programms Plan-Kosten der geplanten Tätigkeiten pro Periode (tpptc5521m000) ansehen und mit Hilfe des Programms Gepl. Fortschr. gegenüber PlanKst (BCWS) pro Periode drucken (tpptc5421m000) ausdrucken. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten Verwenden zugeordneter Beträge Anlegen einer zeitgebundenen Budgetversion |