| Gültiges Prognoseverfahren |  |
| Prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der voraussichtliche Gesamtwert bei Fertigstellung dieser Aufgabe oder dieses Projekts. Basierend auf diesem Wert kann ERP LN die geschätzten Restkosten bestimmen. Geschätzte Restkosten (ETC) Basierend auf einem bestimmten Datum müssen die geschätzten Restkosten den bereits erfassten Istkosten hinzugefügt werden, um die Aufgabe oder das Projekt fertigzustellen. Zusammen ergeben diese beiden Beträge die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC). Kalkulierte Sonderkosten Zusammen mit dem bereits definierten Budget ergeben die für das Budget kalkulierten Sonderkosten die Gesamtkostenprognose. Diese Summe entspricht nicht notwendigerweise den prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC). Daher berechnet ERP LN diesen Betrag nicht, wenn ETC oder EAC das gültige Prognoseverfahren sind. |