| Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die Kapazitätsplanung für eine bestimmte Ressource ab und werten sie aus. Im Register "Kapazitätsübersicht" zeigt ERP LN eine Zusammenfassung der Kapazitätsauslastung der Ressource pro Planperiode an, außerdem Daten zur realisierbaren Kapazität der Ressource. Im Register "Herkunft Kapazitätsauslastung" finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Kapazitätsauslastung mit Angaben zur Art der Aufträge, für die Kapazität in der angegebenen Ressource benötigt wird. Im Menü Zusatzoptionen sind verschieden Optionen für folgende Zwecke verfügbar: Aufrufen von einzelnen Programmen, in denen Sie mit der Ressourcenplanung verknüpfte Aspekte weiter auswerten können. Neuberechnen (Aktualisieren) des Ressourcen-Hauptplans der angegebenen Ressource. Hinweis Wenn Sie dieses Programm über die Zoom-Funktion aufgerufen haben, können Sie Datensätze nur suchen oder auswählen. Verwandte Themen Verwalten eines Ressourcen-Hauptplans Hauptplanbasierte Planung - Überblick Aktualisieren von Hauptplänen Verwenden eines Hauptprogramms
Felder | Beschreibung
Plancode | Der Plancode, für den ERP LN den Ressourcen-Hauptplan für die angegebene Ressource anzeigt. Wenn der Planstatus des Plancodes Abgeschlossen lautet, können Sie die mit diesem Plancode verknüpften Daten nicht mehr ändern.
Plancode | Der angezeigte Plancode ist der verwendete Plancode.
Planebene | Die Planebene der Planartikel, die die angegebene Ressource einsetzen. Verwandte Themen Planebenen und Produktfamilien
Ressource | Die Ressource, für die ERP LN den Ressourcen-Hauptplan anzeigt.
Mindestauslastung (%) | ERP LN verwendet den Prozentsatz der Mindestauslastung, um festzustellen, welche Perioden in diesem Register angezeigt werden. ERP LN zeigt Planperioden nicht an, in denen die Kapazitätauslastung unter dem Prozentsatz liegt, den Sie in diesem Feld angegeben haben. Wenn Sie die Mindestauslastung auf 100% setzen, berücksichtigt ERP LN Planperioden mit freier Kapazität nicht.
Höchstauslastung (%) | ERP LN verwendet den Prozentsatz der Höchstauslastung, um festzustellen, welche Perioden in diesem Register angezeigt werden. ERP LN zeigt Planperioden nicht an, in denen die Kapazitätauslastung über dem Prozentsatz liegt, den Sie in diesem Feld angegeben haben. Wenn Sie die Höchstauslastung auf 100% setzen, berücksichtigt ERP LN Planperioden mit Überlast nicht.
Periode | Die Zeitabschnitte, für die alle Planungsdaten eines Hauptplans kumuliert werden. Planperioden werden in Zusammenhang mit einem Plancode definiert. Sie werden durch eine Nummer gekennzeichnet und in Tagen, Wochen oder Monaten definiert.
Periode | Das Anfangsdatum der Periode.
Enddatum | Das Enddatum der Periode.
Verfügbare Kapazität | Die Gesamtkapazität (in Stunden), die in einer Planperiode zur Verfügung steht. Die Gesamtkapazität wird aus dem Kalender eingelesen, der für die Ressource verwendet wird, und mit dem Wert im Feld Basisanzahl Maschinen oder im Feld Basisanzahl Bediener im Programm Ressource (cprpd2100m000) multipliziert. Welchen dieser beiden Werte ERP LN berücksichtigt, hängt davon ab, ob Sie im Programm Abteilungen (tirou0101m000) im Paket Fertigung eine Anzahl von Maschinen angeben haben. Wenn die Anzahl der Maschinen null beträgt, berücksichtigt ERP LN die Anzahl der Bediener, um die verfügbare Kapazität zu berechnen. Verwandte Themen Kalender in Enterprise Planning
Freie Kapazität | Die freie Kapazität (in Stunden) einer Ressource, also Kapazität, die nicht für eine bestimmte Aktivität verwendet wird oder reserviert ist. Die freie Kapazität wird wie folgt berechnet:
     Gesamtkapazität - Summe der benötigten Kapazität
Hinweis: Ein negativer Wert für die freie Kapazität einer bestimmten Planperiode zeigt an, dass die Ressource in dieser Periode überlastet ist.
Kumulierte freie Kapazität | ERP LN berechnet die kumulierte freie Kapazität anhand der folgenden Formel:
                                        Kumulierte realisierbare Kapazität  - Reservierungen für CTP-Kapazität
Benötigte Kapazität | Die gesamte verwendete Kapazität (in Stunden) in einer Planperiode. Die gesamte benötigte Kapazität ergibt sich aus der Summe der folgenden Felder im Register Herkunft Kapazitätsauslastung: Kritischer Kapazitätsbedarf Auftragsvorschläge (Kapazitätsauslastung) Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung) Service-Aufträge (Kapazitätsauslastung) PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung) CTP-Reservierungen
Realisierbare Kapazität | Die realisierbare Kapazität der angegebenen Ressource in dieser Planperiode. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld Realisierbare Kapazität aus den untergeordneten Abteilungen zur realisierbaren Kapazität der Hauptabteilung addiert. Verwandte Themen Realisierbarer Bestand - Überblick Realisierbare Kapazität Berechnen der realisierbaren Kapazität Überprüfen des realisierbaren Bestands
Kumulierte realisierbare Kapazität | Die kumulierte realisierbare Kapazität der angegebenen Ressource in dieser Planperiode. Verwandte Themen Realisierbarer Bestand - Überblick Realisierbare Kapazität Überprüfen des realisierbaren Bestands Berechnen der realisierbaren Kapazität
CTP-Reservierungen | Die Reservierungen für realisierbare Kapazität (CTP), die ERP LN für Kapazität der angegebenen Ressource in der Planperiode in dieser Position erstellt hat. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld CTP-Reservierungen aus den untergeordneten Abteilungen zu den CTP-Reservierungen der Hauptabteilung addiert. Verwandte Themen Realisierbarer Bestand - Überblick Reservierungen für realisierbare Kapazität Realisierbare Kapazität
Kritischer Kapazitätsbedarf | Die Kapazität (in Stunden), die für kritische Kapazitätsbedarfe in hauptplanbasierter Planung reserviert ist. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld Kritischer Kapazitätsbedarf aus den untergeordneten Abteilungen zu den kritischen Kapazitätsbedarfen der Hauptabteilung addiert. Anhand der Liste kritischer Kapazitäten ermittelt ERP LN die kritischen Kapazitätsbedarfe für jeden Artikel mit einem Produktionsplan größer null in einer bestimmten Planperiode. Verwandte Themen Hauptplanbasierte Planung - Überblick Generieren von kritischen Kapazitätsbedarfen
Auftragsvorschläge (Kapazitätsauslastung) | Die Kapazität (in Stunden), die für Produktionsvorschläge reserviert ist. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld Produktionsvorschläge (Kapazitätsauslastung) aus den untergeordneten Abteilungen zur Kapazitätsauslastung für Produktionsvorschläge der Hauptabteilung addiert. ERP LN addiert die Durchlaufzeiten und die durchschnittliche Rüstzeit der Arbeitsgänge, für die in der angegebenen Ressource ( Abteilung ) Kapazität eingesetzt wird, und die in die betreffende Planperiode fallen. Sie können die durchschnittliche Rüstzeit einer Maschine im Feld Durchschnittliche Rüstzeit [Min.] im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) festlegen. Hinweis Wenn der Anfangstermin eines Auftragsvorschlags in den Horizont für feste Durchlaufzeit eines Artikels fällt, erfasst ERP LN für diesen Vorschlag keine Kapazitätsauslastung. Verwandte Themen Berechnung der Produktionszeit in Enterprise Planning
Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung) | Die Kapazität (in Stunden), die für Produktionsaufträge eingesetzt wird. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung) aus den untergeordneten Abteilungen zur Kapazitätsauslastung für Produktionsaufträge der Hauptabteilung addiert. Wenn die Ressourcenplanung aktualisiert wird, wird die betreffende Kapazitätauslastung aus dem Modul Produktion im Paket Fertigung eingelesen (siehe Programm Abteilungsauslastung pro Tag (Übersicht) (tisfc1506m000) ). Hinweis Unternehmensplanung erfasst die benötigte Kapazität von SFC-Aufträgen nur, wenn das Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Tag im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) auf Automatisch oder Manuell gesetzt ist. Verwandte Themen Produktionsaufträge Planen von Produktionsaufträgen in SFC
PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung) | Die Kapazität (in Stunden), die in der Netzplantechnik von PCS-Projekten im Paket Fertigung eingesetzt wird. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung) aus den untergeordneten Abteilungen zur Kapazitätsauslastung für PCS-Aktivitäten der Hauptabteilung addiert. Wenn die Ressourcenplanung aktualisiert wird, wird die entsprechende Kapazitätsauslastung aus dem Modul Projektverwaltung (PCS) im Paket Fertigung eingelesen. Verwandte Themen Netzplantechnik
Service-Aufträge (Kapazitätsauslastung) | Die Kapazität (in Stunden), die für Service-Aufträge im Paket Service eingesetzt wird. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld Service-Aufträge (Kapazitätsauslastung) aus den untergeordneten Abteilungen zur Kapazitätsauslastung für Service-Aufträge der Hauptabteilung addiert. Wenn die Ressourcenplanung aktualisiert wird, liest ERP LN die entsprechende Kapazität aus dem Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) im Modul Service-Auftragswesen im Paket Service ein. Verwandte Themen Netzplantechnik
Befehle | Beschreibung
Aktualisieren | Mit dieser Option lesen Sie alle Artikeldaten und Warenflussdaten ein und lösen alle Pläne auf. Verwandte Themen Hauptplanbasierte Planung - Überblick Verwalten eines Artikel-Hauptplans Aktualisieren von Hauptplänen Verwalten eines Ressourcen-Hauptplans