| Ist-Fortschritt pro Element/Sonstige Kosten (tpppc1100s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Elements und des Kostenobjekts "Sonstige Kosten".
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Status des Projekts.
Datum | Das Datum, an dem der Fortschritt geändert wurde.
Element | Der Code des Elements.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Sonstige Kosten | Der Code der sonstigen Kosten. Wenn das Feld Ist-Fortschritt Sonstige Kosten im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Kostenobjekt gesetzt ist, können Sie ein Kostenobjekt für Plankosten auswählen. Wenn das Feld auf Überwachungscode gesetzt ist, können Sie den Überwachungscode für ein Kostenobjekt für Plankosten auswählen.
Sonstige Kosten | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Ist-Fortschritt Sonst. Kosten | Dieses Feld bestimmt, wie der Fortschritt für die Kostenart "Sonstige Kosten" in der Projektüberwachung erfasst wird.
Fertiggemeldet | In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Mutterboden kalkuliert. Es waren jedoch nur 80 m³ Mutterboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld "Fortschritt" 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist.
Ist-Fortschritt [%] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Ja gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat keine Auswirkung, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein.
Befehle | Beschreibung
Ist-Fortschritt pro Element/KstObjekt nach Bereichen drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element/KstObjekt nach Bereichen drucken (tpppc1420m000), in dem Fortschrittsdaten für Elemente eines Projekts gedruckt werden.
Ist-Fortschritt ausgewählter Elemente drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt ausgewählter Elemente drucken (tpppc1450m000), in dem eine Maske mit elementbezogenen Fortschrittsdaten gedruckt wird.
Ist-Fortschritt pro Element drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element drucken (tpppc1428m000), in dem Fortschrittsdaten für Elemente eines Projekts gedruckt werden.
Ist-Fortschritt pro Element/Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element/Kostenobjekt drucken (tpppc1421m000), in dem eine Maske mit Fortschrittsdaten für eine Kombination aus Element und Kostenobjekt gedruckt wird.