| Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) |  |
| Mit diesem Programm wählen Sie die Projekte aus, für die Sie die tatsächlichen Kostenüberwachungsdaten im Programm Überwachungsanfragen (tpppc4850m000) anzeigen möchten. Diese Daten können Sie für die Projektüberwachung verwenden. Budget, Budgetanpassungen, Budgetnachträge, Kosten, Erlöse, Bestellobligos, tatsächlicher Fortschritt und Prognosen für Endergebnisse werden als Einträge für die Überwachungstabellen im Modul Projektfortschritt verwendet. Nach Erstellen dieser Daten können sie für alle Projektüberwachungsanfragen verwendet werden. Hinweis Wenn Sie Budgetpositionen für Elemente für ein Projekt nach Element/Aktivität erfasst haben, verwenden Sie dieses Programm zum Anzeigen der Budgetdaten. Systemleistung Die Einstellungen in diesem Programm können Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Job-Modus Verwandte Themen Verwenden eines Überwachungsbudgets Verwenden der Überwachung
Felder | Beschreibung
Periode Ist-Kostenüberwachung | Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten.
/ | Die Ist-Kosten werden über diesen Zeitraum erstellt und enthalten die kumulierten Werte bis zu dieser Periode.