| Verwenden von finanziellen Ergebnissen |  |
| Die finanziellen Ergebnisse der Projektkosten, Erlöse und Gewinne können ermittelt werden: während der Ausführung des Projekts, nach Abschluss des Projekts. Dann können Sie sich die zu hohen/zu niedrigen Rechnungsbeträge und über-/unterschrittenen (Soll-)Kosten sowie die Erlöse anzeigen lassen. Finanzielle Zwischenergebnisse Bei Zwischenergebnissen handelt es sich um die finanziellen Ergebnisse eines Projekts, das noch nicht abgeschlossen ist (z. B. die Gewinn- oder Verlustbuchungen am Ende eines Geschäftsjahres). Es gibt zwei Arten von Zwischenergebnissen: Zwischenergebnisse für Kosten: mit Kosten verbundene Buchungen Zwischenergebnisse für Erlöse: mit Erlösen verbundene Buchungen Die Zwischenergebnisse für Kosten und Erlöse sind mit Standardsachkonten und Standardgegenkonten in Finanzwesen verknüpft. Die Finanzergebnisarten werden als Voreinstellungen zur Verwaltung oder Generierung von Zwischenergebnissen in den Programmen Finanzielles Zwischenergebnis (tpppc2160s000) oder Finanzielle Zwischenergebnisse erstellen (tpppc2260m000) verwendet. Verwenden Sie das Programm Finanzielle Zwischenergebnisse generieren (tpppc2260m000), um die Zwischenergebnisse zu erstellen. Sie können das Programm Finanzielles Zwischenergebnis (tpppc2160s000) verwenden, um Zwischenergebnisse anzuzeigen und zu ändern. Mit Hilfe der Verfahren Erlösrealisierung und Selbstkosten können Sie die finanziellen Zwischenergebnisse im Programm Finanzielle Zwischenergebnisse generieren (tpppc2260m000) generieren. Sie können eine Grenze für den zu realisierenden Erlös festlegen. Ein maximaler Prozentsatz wird auf Ebene des Projekts und des Nachtrags definiert. Voreingestellt ist 100%. Dieser Wert kann jedoch überschrieben werden. Der Prozentsatz mal dem Vertragswert ergibt den maximalen Erlös, der (bis zur Fertigstellung des Projekts) realisiert werden kann. Der Grenzwert für die Erlösrealisierung gilt für alle Erlösrealisierungsverfahren außer für das Verfahren "Beendetes Projekt". Verfahren zur Erlösrealisierung: Beendetes Projekt (Erlösrealisierung) Fertigstellungsgrad Meilensteine Vertrag mit Aufwandsentschädigung (Erlösrealisierung) Earned-Revenue-Faktor Ist-Erlöse Verfahren zur Bestimmung der Selbstkosten: Beendetes Projekt (Selbstkosten) Gewinnprozentsatz Vertrag mit Aufwandsentschädigung (Selbstkosten) Finanzielle Endergebnisse Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, markieren Sie im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) das Kontrollkästchen "Finanzielle Ergebnisse verarbeiten", um die finanziellen Endergebnisse zu erstellen. Im Paket Allgemeine Daten wird der Status des Projekts auf "Abgeschlossen" gesetzt und der Status des Finanzergebnisses auf Ergebnis ermittelt. Beim abschließenen Verarbeiten des Projekts werden die finanziellen Ergebnisse gegengebucht. Das Endergebnis ist im Modul Projektfortschritt verfügbar. Verwandte Themen Erlösrealisierung und Selbstkosten (COGS) Verwenden von Fortschrittsergebnissen |