| Verwenden von Fortschrittsergebnissen |  |
| Fortschritt kann auf verschiedenen Ebenen erfasst werden. Die detaillierteste Ebene ist die des Kostenobjekt/Überwachungscodes. Bei einigen Ressourcen kann der genaue Fortschritt nur schwer erfasst werden, daher kann der Fortschritt an zwei Stellen überwacht werden: Verwenden Sie das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100s000), um anzuzeigen, dass der Fortschritt für das aktuelle Projekt auf Kostenobjekt/Überwachungscode-Ebene erfasst werden soll. Sie haben die Wahl zwischen: Ja, Nein und Abweichung = Bestand. Verwenden Sie das Feld Fortschritt erfassen in den Programmen für die Standard- und projektbezogenen Kostenobjekte, um anzuzeigen, ob der Fortschritt auf Ebene des Kostenobjekt/Überwachungscodes für ein bestimmtes Kostenobjekt /Überwachungscode gespeichert werden soll. Je nach Kombination der Feldwerte erhalten Sie die folgenden Ergebnisse:
| Kontrollkästchen Kostenobjekt
Werte in Projekten auflisten
| Markiert | Nicht markiert
Ja | Ergebnis 1 | Ergebnis 1
Nein | Ergebnis 1 | Ergebnis 2
Abweichung = Bestand | Ergebnis 1 | Ergebnis 3
Ergebnis 1 Der Fortschritt, den Sie unter dem Kostenobjekt oder dem Überwachungscode erfassen, wird in der Berechnung zur Überwachung wie folgt verwendet: Erwartetes Ist (BCWP) = Fortschritt (%) * Budget, Kostenabweichung = Erwartetes Ist (BCWP) - Istkosten Ergebnis 2 Der Fortschritt kann nicht auf Ebene des Kostenobjekts oder Überwachungscodes erfasst werden. Daher können Sie in der Überwachung das erwartete Ist (BCWP) nicht aus dem Fortschritt bestimmen: Erwartetes Ist (BCWP) = Istkosten; Ergebnis ist Abweichung = 0 Ergebnis 3 Der Fortschritt, den Sie unter dem Kostenobjekt oder dem Überwachungscode erfassen, wird in der Berechnung zur Überwachung wie folgt verwendet: Der von Ihnen unter dem Kostenobjekt oder dem Überwachungscode erfasste Fortschritt wird nicht zur Berechnung der Abweichung verwendet. Die angefallenen, aber laut Fortschritt nicht verbrauchten Kosten werden als Bestand betrachtet. Dies führt in der Überwachung zu folgender Logik: Erwartetes Ist (BCWP) = Fortschritt (%) * Budget, Bestand = Istkosten - Erwartetes Ist (BCWP), Ergebnis = 0 Hinweis Die Ergebnisse 2 und 3 treten nur bei nicht beendeten Arbeiten auf. Ist die Arbeit für ein Projekt beendet, wird die Berechnung von Ergebnis 1 verwendet. Die Überwachung zeigt nur Ergebnisse, wenn Sie das Kontrollkästchen Kostenüberwachung für die Kostenüberwachungsebenen im Programm Projekt - Kostenüberwachungsebenen (tppdm6102m000) markieren. |