| Diagramm mit finanz. Trendanalysen anzeigen (für Startseite) (tppss0800m000) |  |
| Mit diesem Programm stellen Sie die Entwicklung von Kosten und Erlösen während der Projektausführungszeit grafisch dar. Durch Analyse der Kosten und Erlöse innerhalb einer bestimmten Periode können Sie in der Zukunft eine Planung der benötigten oder verbleibenden Beträge aufstellen. Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die zugehörigen Optionen anzuzeigen. Hinweis Sie können nur die Plankosten eines Aktivitätenbudgets verwenden. Wenn das Kontrollkästchen Plankosten nicht markiert ist, können Sie Plankosten nicht über die Aktivität verteilen. Das Diagramm zeigt eine Kostenlinie und eine Erlöslinie. Beide Linien bestehen zum Teil aus Istbeträgen und zum Teil aus Planbeträgen. Vor dem Bezugsdatum werden die Istkosten und -erlöse gezeigt. Nach dem Stichtag werden die Plankosten und -erlöse einschließlich der Prognose gezeigt. Hinweis Dieses Programm rufen Sie von der Startseite für den Projektmanager auf. Die Startseite für den Projektmanager kann nur in Webtop angezeigt werden. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Projekt | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Version der Kostenanalyse | Kostenanalyse-Version des Aktivitätenbudgets, für das Sie Kosten erfassen möchten.
Version der Kostenanalyse | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Zeiteinheit | Wählen Sie die Zeiteinheit aus, die Sie im Diagramm verwenden möchten. Hinweis Der Wert der Zeiteinheit ist in Webtop aufgrund von Tools-Problemen in Diagrammen zur Zeit auf Tag beschränkt. Die Angaben in den Feldern "Von" und "Bis" können jedoch tägliche, wöchentliche oder monatliche Werte sein. ERP LN zeigt die Daten am Stichtag an.
Stichtag | Der Stichtag muss zwischen dem geplanten Beginn und dem geplanten Ende des Projekts liegen. Wenn die Prognose und die Istkosten für eine begonnene Aktivität angegeben sind, gilt folgendes Beispiel: Das Diagramm zeigt eine bis 274 steigende Kurve, die folgendermaßen berechnet wird: Zum Stichtag beträgt das freie Budget nur 30, d.h. 125 geteilt durch die Aktivitätsdauer in Tagen mal der Tagesanzahl vom Stichtag links bis zum Ende der Aktivität, also: (125/91)*22. Die Prognose beträgt 144, d.h. 150 geteilt durch die Tage der gültigen Prognose der Aktivität mal der ab Stichtag verbleibenden Tagesanzahl: (150/23)*22. Die Istkosten werden am 08.12.2010 freigegeben. Die Formel lautet: Istdaten + Prognose + Budget = 100 + 144 + 30 = 174 Hinweis Liegt die Prognose zeitlich vor dem Startdatum der Aktivität, so zählt sie ab dem Startdatum der Aktivität. Wenn Sie Zahlungsbedingungen verwenden, beeinflusst die Versatzbildung die Budgetfreigabe.
Plankosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Plankosten des Aktivitätenbudgets angezeigt.
Mit Prognose | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Prognosen bei den Plankosten berücksichtigt.
Istkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Istkosten angezeigt.
Materialkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Materialkosten angezeigt.
Materialkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Materialkosten angezeigt.
Lohnkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Lohnkosten angezeigt.
Lohnkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die gesamten Plankosten über die Dauer der Aktivität verteilt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die gesamten Plankosten dem Beginn der Aktivität zugeordnet.
Einsatzmittelkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Einsatzmittelkosten angezeigt.
Einsatzmittelkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Einsatzmittelkosten angezeigt.
Fremdleistungskosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Fremdleistungskosten angezeigt.
Fremdleistungskosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Fremdleistungskosten angezeigt.
Sonstige Kosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die sonstigen Kosten angezeigt.
Sonstige Kosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die sonstigen Kosten angezeigt.
Zuschläge | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Zuschläge angezeigt.
Zuschläge | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Zuschläge angezeigt.
Plan-Erlöse | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Planerlöse angezeigt. Hinweis Planerlöse werden aus den Anzahlungen und Teilzahlungen erzielt. Anzahlungsbeträge werden am Starttermin der Aktivität angezeigt.
Mit Prognose | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Prognosen bei den Planerlösen berücksichtigt.
Ist-Erlöse | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Isterlöse angezeigt. Hinweis Ist-Erlöse werden erfasst, wenn die Projektdaten mit Hilfe des Programms Projektdaten an Central Invoicing übertragen (tppin4200m000) übertragen werden.