| Ist-Fortschritt pro Aktivität/Sonstige Kosten (tpppc1544m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie den Fortschritt für die Kombination des Kostenobjekts "Aktivität" und des Kostenobjekts "Sonstige Kosten" auf. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Status des Projekts .
Datum | Das Datum, für das die Prognose erstellt wird.
Fortschrittserfassungsebene | Dieses Feld bestimmt, wie der Fortschritt für die Kostenart "Sonstige Kosten" in der Projektüberwachung erfasst wird.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Sonstige Kosten | Der Code der sonstigen Kosten.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Fertiggemeldet | In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz mit dem Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist.
Ist-Fortschritt [%] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Ja gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein.
Befehle | Beschreibung
Ist-Fortschritt pro Akt./KstObjekt nach Bereichen drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Akt./KstObjekt nach Bereichen drucken (tpppc1422m000), in dem Fortschrittsdaten für Aktivitäten eines Projekts gedruckt werden.
Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken (tpppc1460m000), in dem eine Maske mit aktivitätsbezogenen Fortschrittsdaten gedruckt wird.
Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken (tpppc1423m000), in dem eine Maske mit Fortschrittsdaten für eine Kombination aus Aktivität und Kostenobjekt gedruckt wird.
Ist-Fortschritt pro Aktivität drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Aktivität drucken (tpppc1429m000), in dem Fortschrittsdaten für Aktivitäten eines Projekts gedruckt werden.