| Eingabewerte für Kostenprognose pro Akt./KstArt generieren (tpppc2226m000) |  |
| Mit diesem Programm erstellen Sie Datenprognosen für ein zeitbezogenes Budget in der Prognosetabelle nach Aktivität/Kostenart, die auf der Auswahl und den ausgewählten Optionen in diesem Programm basiert. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Berechnen von Zwischenergebnissen
Felder | Beschreibung
Erfasst am | Datum, für das die Prognose erstellt wird.
Leere Prognose erstellen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Prognosebeträge in den entsprechenden Unterprogrammen des Programms Kostenprognose pro Aktivität/Kostenart (tpppc2526m000) entfernt. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie: die ersten Prognosen in die Prognosepositionen eingeben möchten, mit geschätzten Restkosten arbeiten und diese am Ende des Projekts auf null setzen möchten.
Aus Budget generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Budgetbetrag im entsprechenden Unterprogramm des Programms Kostenprognose pro Aktivität/Kostenart (tpppc2526m000) erfasst.
Ab vorherigem Datum generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten des vorherigen Datums als Positionen für das aktuelle Datum erstellt. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird der Budgetbetrag im entsprechenden Unterprogramm des Programms Kostenprognose pro Aktivität/Kostenart (tpppc2526m000) unter dem von Ihnen ausgewählten Prognoseverfahren erstellt.
Ist-Daten ab Projektbeginn kumulieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Daten ab dem Anfangsdatum des Projekts als Positionen für das aktuelle Datum erstellt, und der Budgetbetrag wird im entsprechenden Unterprogramm des Programms Kostenprognose pro Aktivität/Kostenart (tpppc2526m000) unter dem von Ihnen ausgewählten Prognoseverfahren erstellt.
Befehle | Beschreibung
Generieren | Verwenden Sie diese Funktion zur Aktualisierung der Fortschrittsdaten für dieses Programm.