| Fortschrittsüberwachung Organisationsstruktur (tpppc5560m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die Fortschrittsüberwachungsdaten für ein Projekt auf OBS-Ebene (Organisationsstruktur) ab. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Generierungscode | Die erstellten Codes speichern Informationen über die Erstellung von Fortschrittsüberwachungsdaten.
Währung | Die angezeigte Währung ist eine der Hauswährungen. Bei der Fortschrittsüberwachung kann die Währungsstruktur vierschichtig sein. Wenn Sie ein freies Währungssystem verwenden, können Sie zwischen vier Währungen wechseln. Bei gebundenen Währungssystemen können Sie zwischen Projekt- und Hauswährungen wechseln. Verwandte Themen Währungssysteme
Währung | Die Währung. Verwandte Themen Währungssysteme
OBS-Element | Das OBS-Element, zu dem die Daten gehören.
Kostenüberwachungsperiode | Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. Wenn das Kontrollkästchen Kostenüberwachungsperiode = Rechnungsperiode im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, ist das aktuelle Rechnungsjahr der voreingestellte Wert für dieses Feld.
Kostenüberwachungsperiode | Die Periode.
Geplante Tätigkeiten | Der Periodenbetrag der geplanten Arbeit.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Periodenbetrag der ausgeführten Arbeit.
Ist-Daten | Der Periodenbetrag der tatsächlichen Arbeit.
Zeitplanabweichung | Die Planabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten (BCWS)
Kostenabweichung | Die Kostenabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Ist-Werte
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) | Der zu erwartende Betrag bei Fertigstellung.