| Top-down-Budgetdaten (tpptc5510m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie für die ausgewählte Top-down-Version und das Projekt Budgetbeträge nach Aktivität an. Da ERP LN auf Ursprungsversionen zurückgreift, können die Daten aus einer älteren (allerdings der jeweils jüngsten) Version stammen. Verwandte Themen Verwenden eines Top-down-Budgets Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Anlegen einer zeitgebundenen Budgetversion
Felder | Beschreibung
Aktuelle Version | Die aktuelle Budgetversion; die Version, mit der Sie momentan arbeiten und für die Sie die Aktivitätenbudgetbeträge verwalten. Die aktuelle Version können Sie mit dem Befehl "Aktuelle Modellierungsversion ändern" im Menü Zusatzoptionen ändern.
Aktuelle Version | Der Status der Version.
Aktivität | Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. ERP LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten: Element (WBS) Projektkostenvergleichskonto Arbeitspaket Planungspaket Meilenstein
Version | Die Version, in der die Position erstellt wird.
Erfassungsdatum | Das Datum, an dem die veranschlagten Beträge der Version erfasst wurden. Sie können pro Aktivität und Tag einen Datensatz hinzufügen. Es ist möglich, ein vor dem Startdatum liegendes Datum einzugeben, da unter Umständen nicht bekannt ist, wann die Version den Status "Aktiv" erhält.
Budgetstatus | Der Status der Top-down-Budgetversion.
Währung | Die Währung, in der der Planbetrag für die Aktivität angegeben wird. Der Wechselkurs basiert auf dem Budgetdatum der aktuellen Version.
Budgetbetrag | Der Betrag des Aktivitätenbudgets.
Zugeordnetes Budget | Der Teil eines Top-down-Budgets, der unter den Aktivitäten aufgeteilt wurde. Sie können ein zugeordnetes Budget auf verschiedenen Ebenen betrachten: Für Aktivitäten: Verteiltes Budget = das Budget, das bereits an die Aktivitäten der unteren Ebenen verteilt wurde. Für die Version: das zugeordnete Budget entspricht dem Budget, das der obersten Aktivität der Aktivitätenstruktur zugeordnet ist. Dies kann im Höchstfall der Summe des Vertragswerts minus Gewinnabgabe minus Managementreserve entsprechen.
Freies Budget | Das freie Budget ist der Budgetbetrag abzüglich dem zugeordneten Budget.