| Überwachung nach Projekt/Element/Sonstige Kosten (tpppc4527m000) |  |
| Mit diesem Programm überwachen Sie die Projekte, die ausgeführt werden. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene Projekt/Element/Überwachung sonstige Kosten verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwalten von Datensätzen in einem Haupt- bzw. Verwaltungsprogramm Verwandte Themen Wie ERP LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code, der das Projekt kennzeichnet.
Element | Das verwendete Element.
Generiert | Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert.
Währung | Die voreingestellte Währung im Hauptprogramm ist die Projektwährung. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen.
Währung | Die Währung.
Überwachungscode Sonstige Kosten | Der Überwachungscode wird für die detaillierteste Ebene der Kostenüberwachung verwendet.
Gesamtbudget | Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag.
Erwartetes Ist (BCWP) | Die zulässigen Kosten am Ende der aktuellen Periode.
Voranschlag | Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Gesamtmenge.
Erwartetes Ist (BCWP) | Die am Ende der aktuellen Periode zulässige Menge.
Ist-Menge ohne Bestellobligo | Die Gesamtmenge der Kostenbuchungen (ohne unterwegs befindliche Zahlungen), die für alle Perioden bis zur aktuellen in die Historie gebucht wurden.
Aktuelle Periode | Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten.
/ | Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten.
Erwartetes Ist (BCWP) mit Bestellobligo | Die Kosten, die Sie in der aktuellen Periode eingehen können.
Ist-Kosten ohne Bestellobligo | Die Ist-Kosten (ohne Bestellobligos) der aktuellen Periode, die in die Historie gebucht wurden.
Erwartetes Ist (BCWP) ohne Bestellobligo | Der zulässige Betrag, ohne Bestellobligos.
Erwartetes Ist (BCWP) mit Bestellobligo | Die Menge, die innerhalb der aktuellen Periode produziert werden darf.
Ist-Menge ohne Bestellobligo | Die Gesamtmenge der Kostenbuchungen (ohne unterwegs befindliche Zahlungen), die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden.
Erwartetes Ist (BCWP) ohne Bestellobligo | Die zulässige Menge, ohne Bestellobligos.
Ist-Kosten | Der Ist-Betrag.
Abweichung | Der Ergebnisbetrag.
Prognose Kosten | Die prognostizierten Kosten.
Prognosemenge | Die prognostizierte zusätzliche Menge für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet wird.