| Mögliche Werte |  |
| Beachten Sie, dass Sie notwendige Überschneidungen bei Aktivitäten als Pufferzeit definieren können. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Feldhilfe der Felder, die sich auf dieses Thema beziehen. EA (Ende-Anfang) Die nächste Aktivität kann beginnen, wenn die vorangehende Aktivität beendet worden ist. AA (Anfang-Anfang) Die darauf folgende Aktivität und die ihr vorangehende Aktivität können gleichzeitig anfangen. EE (Ende-Ende) Die nächste Aktivität und die ihr vorangehende Aktivität müssen gleichzeitig enden. |