| Verwenden von Fortschritt und Überwachung |  |
| Verwenden Sie den Teil Projektfortschritt des Moduls Projektfortschritt, um die Daten für das Projekt im Verlaufe des Projekts zu erfassen und zu verwalten. Der Teil Projektverfolgung des Moduls kombiniert Informationen aus dem Projektfortschritt, um Berichte für die Projektverfolgung sowie Finanzberichte zu generieren. Diese Berichte basieren auf Mengen und Beträgen und können für jede Projektebene dargestellt werden. Es ist ein umfassender Bereich von Auswahlkriterien vorhanden, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Daten zu den zuständigen Personen kommen; z. B. einschließlich oder ausschließlich erwarteter Kosten (Rechnungswesen für Bestellobligos), aktueller oder kumulierter Perioden und mit oder ohne Prognosen für Endergebnisse. Budgets und erwartetes Ist (BCWP) werden mit den Ist-Daten verglichen. Das Ergebnis können Sie sich anzeigen lassen. Außerdem können Sie noch während der Ausführung des Projektes die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) abfragen. Verwandte Themen Verwenden der Überwachung |