| Ressourcen-Auftragsplan (cprrp0530m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie Daten zur Kapazitätsauslastung einer bestimmten Ressource für einen bestimmten Zeitraum ab; außerdem erhalten Sie einen Überblick über die Aufträge, für die die Kapazität benötigt wird. Bevor ERP LN das Programm Ressourcen-Auftragsplan (cprrp0530m000) aufruft, müssen Sie im Programm Ressourcen-Auftragsplan - Auswahl (cprrp0531m000) den Plancode, die Ressource, das Anfangsdatum und die Länge der Periode festlegen, für die ERP LN die Kapazitätsauslastung anzeigen soll. Wenn Sie das Programm Ressourcen-Auftragsplan (cprrp0530m000) bereits geöffnet haben, können Sie den Plan für eine andere Ressource abfragen, indem Sie das Programm Ressourcen-Auftragsplan - Auswahl (cprrp0531m000) aus dem Menü Zusatzoptionen aufrufen und die entsprechenden Angaben machen. Im Programm Ressourcen-Auftragsplan (cprrp0530m000) können Sie Kapazitätsdaten nicht erfassen und/oder ändern. Der Ressourcen-Auftragsplan enthält Daten zu Kapazitätsbedarfen, die durch folgende Objekte verursacht werden: Produktionsaufträge: Die Aufträge stammen aus dem Modul Produktion im Programm Fertigung. PCS-Projektaktivitäten: Aktivitäten, die mit einem PCS-Projekt im Modul Projektverwaltung (PCS) im Paket Fertigung verknüpft sind. Auftragsvorschläge: Vorschläge, die im Paket Unternehmensplanung im Modul Auftragsplanung generiert wurden. Reservierungen realisierbarer Kapazität Kritische Kapazitätsbedarfe anzeigen: die Ressourcenkapazität, die zur Ausführung des Produktionsplans erforderlich ist, den Unternehmensplanung im Modul Hauptplanung generiert hat. Zusätzlich zum Ressourcen-Auftragsplan speichert ERP LN kritische Kapazitätsbedarfe auch im Programm Kritischer Kapazitätsbedarf (cprmp3560m000), das als Grundlage für den Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) dient. Service-Aufträge: Objekte im Paket "Service", die aus einem der folgenden Module in diesem Paket stammen: Service-Aufträge (SOC) Arbeitsaufträge (WOC) Vorbeugende Wartung (SPC) Durch einen Doppelklick auf einen bestimmten Datensatz im Register Daten ruft ERP LN das entsprechende Programm mit den Daten zu dem Objekt im entsprechenden Paket in ERP LN auf, durch das der Kapazitätsbedarf verursacht wurde. Im Menü Zusatzoptionen finden Sie die folgenden Optionen: Neuen Bereich auswählen: Über diese Option rufen Sie das Programm Ressourcen-Auftragsplan - Auswahl (cprrp0531m000) auf, in dem Sie einen anderen Plancode, Ressource, Periode etc. auswählen können. Aktualisieren: Über diese Option berechnen Sie den Ressourcen-Auftragsplan neu, um Änderungen in der Kapazitätsauslastung zu berücksichtigen. Firma wechseln: Über diese Option rufen Sie das Programm "Firma wechseln" auf, indem Sie die Firma angeben können, die ERP LN verwenden soll. Details +: Über diese Option wird der Ressourcen-Auftragsplan in einer höheren Detailebene angezeigt. Details -: Über diese Option wird der Ressourcen-Auftragsplan in einer niedrigeren Detailebene angezeigt. Positionsdaten: Über diese Option rufen Sie das Programm im entsprechenden Paket in ERP LN auf, das Daten zu dem ausgewählten Datensatz enthält. Sortiert nach: Über diese Option legen Sie fest, ob ERP LN die Datensätze nach einem der folgenden Objekte sortiert aufführt: Beginn am Ende am Benötigte Kapazität Auftragsart Neben den oben aufgeführten Optionen finden Sie im Menü Zusatzoptionen auch die folgenden Menüs, die über die Sie wiederum Programme mit Daten zu folgenden Aspekten aufrufen können: Bedarf Lieferung Bedarfe Warenflussänderungen Hauptplan Ressource Kalender Analysieren Bestand Verwandte Themen RRP-Lauf - Überblick
Felder | Beschreibung
Plancode | Der Plancode, für den ERP LN die Kapazitätsauslastung für die angegebene Ressource anzeigt. Um den Plancode zu ändern, für den ERP LN die Kapazitätsauslastungsdaten anzeigt, wählen Sie die Option Neuen Bereich auswählen im Menü Zusatzoptionen oder klicken Sie auf das Symbol Neuen Bereich auswählen in der Symbolleiste.
(Tatsächlich) | Gibt an, dass der Plancode im Feld Plancode der verwendete Plancode ist. Sie können den verwendeten Plancode im Programm Parameter Enterprise Planning (cprpd0100m000) festlegen.
Planebene | Die Planebene, für die ERP LN die Kapazitätsauslastung für die angegebene Ressource anzeigt. Um die Planebene zu ändern, für die ERP LN die Kapazitätsauslastungsdaten anzeigt, wählen Sie die Option Neuen Bereich auswählen im Menü Zusatzoptionen. Planebene 0 ist nicht zulässig.
Ressource | Die Ressource, für die ERP LN die Kapazitätsauslastung anzeigt. Um die Ressource zu ändern, für die ERP LN die Kapazitätsauslastungsdaten anzeigt, wählen Sie die Option Neuen Bereich auswählen im Menü Zusatzoptionen.
Planungshorizont | Der Ressourcenplanungshorizont, den Sie im Programm Ressource (cprpd2100m000) für die angegebene Ressource festgelegt haben. Verwandte Themen Horizonte und Zeitfenster
Speicherzeitraum AG | Der Speicherzeitraum für Arbeitsgänge, den Sie im Programm Ressource (cprpd2100m000) für die angegebene Ressource festgelegt haben. Bei Auftragsvorschlägen, bei denen das Enddatum des Plancodes vor das Ende des Speicherhorizonts für Arbeitsgänge fällt, berücksichtigt ERP LN auch die Arbeitsgänge zwischen dem Enddatum des Planocodes und dem Ende des Speicherhorizonts und zeigt die gesamte Kapazitätsauslastung für diesen Zeitraum in der letzten Periode des Ressourcen-Hautplans an. Bei Auftragsvorschlägen, bei denen das Enddatum des Plancodes nach dem Ende des Speicherhorizonts für Arbeitsgänge liegt, berücksichtigt ERP LN nur die Arbeitsgänge bis zu Ende des Speicherhorizonts und zeigt die Kapazitätsauslastung der Arbeitsgänge nach dem Ende des Horizonts im Ressourcen-Hauptplan nicht an.
Beginn am | Das Anfangsdatum der Periode, für die ERP LN die Kapazitätsauslastung für die angegebene Ressource anzeigt. Wählen Sie die Option Neuen Bereich auswählen, um das Anfangsdatum zu ändern.
Periodenlänge | Die Länge der Perioden, für die ERP LN die Kapazitätsauslastung für die angegebene Ressource anzeigt. Die Periodenlänge legt die Detailgenauigkeit im Ressourcen-Hauptplan fest. Wählen Sie die Option Neuen Bereich auswählen, um die Periodenlänge auf einen der folgenden Werte zu setzen: 1 Tag 7 Tage 14 Tage 28 Tage Daten Wenn Sie die Option Daten auswählen, zeigt ERP LN die Auftragspositionen für die Aufträge vom Datum im Feld Anfangsdatum bis zum Datum im Feld Ende am im Programmkopf an. Darüber hinaus finden Sie im Menü Zusatzoptionen folgende Optionen zum Ändern der Periodenlänge: Details +: Wechsel zu einer höheren Detailgenauigkeit Details -: Wechsel zu einer geringeren Detailgenauigkeit
Kritische Kapazität | Kritische Kapazität für Planung Achtung! Wenn der Ressourcen-Auftragsplan die verdichtete Kapazität für Hauptabteilungen und Unterabteilungen anzeigt, wird die krititische Kapazität unabhängig von der Kapazitätsart verdichtet. Somit werden Mitarbeiterstunden und Maschinenstunden verdichtet, wenn die kritische Kapazitätsart für Hauptabteilung und Unterabteilungen nicht identisch ist.
Ende am | Das Enddatum der Periode, für die ERP LN die Kapazitätsauslastung für die angegebene Ressource anzeigt. Das Enddatum wird geändert, wenn Sie die Option Neuen Bereich auswählen auswählen und die Einstellung in einem der folgenden Felder ändern: Beginn am Periodenlänge Anzahl Perioden
Sortiermodus | Der Sortiermodus, den Sie über die Option Sortieren nach im Menü Zusatzoptionen ausgewählt haben. Zulässige Werte Beginn am Ende am Benötigte Kapazität Auftragsart
Angezeigte Kapazitätsart | Die Kapazitätsart, die im Ressourcen-Auftragsplan angezeigt wird. Zulässige Werte [Leer] MA-Kapazität Maschinenkapazität Wenn das Feld leer ist, wird die im Feld Kritische Kapazitätsart angegebene Kritische Kapazitätsart angezeigt. Weitere Informationden finden Sie unter Kritische Kapazität. Wenn der Ressourcen-Auftragsplan die verdichtete Kapazität für Hauptabteilungen und Unterabteilungen anzeigt, und das Feld Angezeigte Kapazitätsart = Maschinenkapazität ist, wird die Maschinenkapazität aller betroffenen Abteilungen verdichtet.
Verfügbare Kapazität | Die Kapazität, die für die angegebene Ressource in der Periode zwischen dem Anfangsdatum und dem Enddatum insgesamt zur Verfügung steht. Die verfügbare Kapazität ist die Summe der Werte in den Feldern Benötigte Kapazität und Freie Kapazität.
Benötigte Kapazität | Der Gesamtkapazitätsbedarf, der für die im Ressourcen-Hauptplan aufgeführten Objekte in der Ressource in der angegebenen Periode benötigt wird. Klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren oder wählen Sie diese Option im Menü Zusatzoptionen, um die benötigte Kapazität gemäß der jüngsten Änderungen zu aktualisieren.
Freie Kapazität | Die Kapazität, die in der angegebenen Periode noch zur Verfügung steht. ERP LN subtrahiert die benötigte Kapazität von der verfügbaren Kapazität, um die freie Kapazität zu ermitteln.
Datum | Das Enddatum der Periode, in die der aktuelle Kapazitätsbedarf fällt..
Verfügbare Kapazität | Die Kapazität, die für die Ressource im betreffenden Zeitabschnitt insgesamt zur Verfügung steht.
Freie Kapazität | Die Kapazität, die im betreffenden Zeitabschnitt noch zur Verfügung steht, nachdem ERP LN die benötigte Kapazität für den aktuellen Datensatz von der kumulierten freien Kapazität des vorherigen Datensatzes subtrahiert hat.
Kumulierte freie Kapazität | Die Kapazität, die im Zeitraum zwischen Anfangs- und Enddatum noch zur Verfügung steht. Die kumulierte freie Kapazität ist eine durchlaufende Summe. ERP LN berücksichtigt die frei Kapazität in der gesamten Periode, für die die Kapazitätsauslastung angezeigt wird. Von diesem Wert subtrahiert ERP LN die Kapazität der Datensätze bis zur aktuellen Periode.
Benötigte Kapazität | Die Kapazität, die für den Auftrag im aktuellen Datensatz erforderlich ist.
CTP-Reservierungen | Die Reservierungen für realisierbare Kapazität (CTP), die ERP LN für Kapazität der angegebenen Ressource in dieser Position erstellt hat. Wenn es sich bei der angegebenen Ressource um eine Hauptabteilung handelt, werden die Werte aus dem Feld CTP-Reservierungen aus den untergeordneten Abteilungen zu den CTP-Reservierungen der Hauptabteilung addiert. Verwandte Themen Realisierbarer Bestand - Überblick Reservierungen für realisierbare Kapazität Realisierbare Kapazität
Kritischer Kapazitätsbedarf | Ressourcenkapazität, die aufgrund von kritischen Kapazitätsbedarfen benötigt wird. Wenn Sie im Programm Ressourcen-Auftragsplan - Auswahl (cprrp0531m000) im Feld Periodenlänge die Option Daten ausgewählt haben, oder wenn Sie über die Option Details + im Menü Zusatzoptionen die höchste Detailgenauigkeit ausgewählt haben, wird in diesem Feld das Ergebnis der Division des Kapazitätsbedarfs in der entsprechenden Planperiode durch die Anzahl der Arbeitstage in der Planperiode angezeigt. Im Register "Daten" können Sie durch einen Doppelklick auf einen Datensatz mit kritischen Kapazitätsbedarfen das Programm Kritischer Kapazitätsbedarf (cprmp3560m000) aufrufen, in dem die kritischen Kapazitätsbedarfe pro Ressource und Planperiode aufgeführt werden.
Auftragsvorschläge (Kapazitätsauslastung) | Die Ressourcenkapazität, die für Auftragsvorschläge benötigt wird. Im Register "Daten" können Sie durch einen Doppelklick auf einen Datensatz mit kritischen Kapazitätsbedarfen für Produktionsvorschläge das Programm Kapazitätsauslastung nach Auftragsvorschlag (cprrp2100m000) aufrufen, in dem die kritischen Kapazitätsbedarfe für einen bestimmten Auftragsvorschlag aufgeführt werden.
Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung) | Die Ressourcenkapazität, die für Produktionsaufträge im Modul Produktion im Paket Fertigung benötigt wird. Im Register "Daten" können Sie durch einen Doppelklick auf einen Datensatz mit kritischen Kapazitätsbedarfen für Produktionsaufträge das Programm "Produktionsplanung" aufrufen, in dem die kritischen Kapazitätsbedarfe für einen bestimmten Produktionsauftrag aufgeführt werden.
PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung) | Die Ressourcenkapazität, die für Projektaktivitäten im Modul Projektverwaltung (PCS) im Paket Fertigung benötigt wird. Im Register "Daten" können Sie durch einen Doppelklick auf einen Datensatz mit kritischen Kapazitätsbedarfen für PCS-Aktivitäten das Programm Kapazitätsgrobauslastung nach PCS-Projekt (tipcs4550m000) aufrufen, in dem die kritischen Kapazitätsbedarfe aufgeführt werden, die in einer bestimmten Produktionsabteilung für die einzelnen Aktivitäten erforderlich sind.
Service-Aufträge (Kapazitätsauslastung) | Die Ressourcenkapazität, die für Service-Aufträge im Modul "Service-Aufträge (SOC)", für Arbeitsaufträge im Modul "Arbeitsaufträge (WCS)" oder für geplante Service-Leistungen im Modul "Vorbeugende Instandhaltung (SPC)" im Paket "Service" benötigt wird. Im Register "Daten" können Sie durch einen Doppelklick einen Datensatz mit Kapazitätsbedarfen für Objekte im Paket "Service" aufrufen. Abhängig vom Wert im Feld Auftragsart ruft ERP LN eines der folgenden Programme mit Daten zu den Kapazitätsbedarfen auf, die für die einzelnen Objekte in einer bestimmten Produktionsabteilung erforderlich sind. Service-Auftragsleistungen (tssoc2110m000) Arbeitsauftragsleistungen (tswcs2110m000) Geplante Service-Leistungen - Cluster (tsspc2100m000): bei Auftragsart "Geplante Service-Leistung"
Beginn am | Das Anfangsdatum des Auftrags innerhalb des ausgewählten Zeitraums. Welches Anfangsdatum von ERP LN angezeigt wird, ist abhängig von der Auftragsart, für die die Ressourcenkapazität erforderlich ist. Kapazität verursacht durch: Kritischer Kapazitätsbedarf: Das Anfangsdatum ist gleich dem Anfangsdatum der Planperiode, in der der kritische Bedarf auftritt. Auftragsvorschläge (Kapazitätsauslastung): das Anfangsdatum ist der Produktionsbeginn des Arbeitsgangs, für den die Kapazität benötigt wird. Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung): das Anfangsdatum ist der Produktionsbeginn des Arbeitsgangs, für den die Kapazität benötigt wird. PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung): das Anfangsdatum ist das Anfangsdatum der Projektaktivität, für die die Kapazität benötigt wird. Service-Aufträge (Kapazitätsauslastung): das Anfangsdatum ist der Beginn der Arbeitsauftrags- oder Service-Auftragsleistung, für die die Kapazität benötigt wird.
Ende am | Das Enddatum des Auftrags innerhalb des ausgewählten Zeitraums. Welches Enddatum von ERP LN angezeigt wird, ist abhängig von der Auftragsart, für die die Ressourcenkapazität erforderlich ist. Kapazität verursacht durch: Kritischer Kapazitätsbedarf: Das Enddatum ist gleich dem Enddatum der Planperiode, in der der kritische Bedarf auftritt. Auftragsvorschläge (Kapazitätsauslastung): das Anfangsdatum ist das Anfangsdatum der Wartezeit des Arbeitsgangs, für den die Kapazität benötigt wird. Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung): das Anfangsdatum ist das Anfangsdatum der Wartezeit des Arbeitsgangs, für den die Kapazität benötigt wird. PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung): das Enddatum ist das Enddatum der Projektaktivität, für die die Kapazität benötigt wird. Service-Aufträge (Kapazitätsauslastung): das Enddatum ist der Endzeitpunkt der Arbeitsauftrags- oder Service-Auftragsleistung, für die die Kapazität benötigt wird.
Auftragsart | Die Art des Auftrags oder des Objekts, für die in der angegebenen Ressource Kapazität erforderlich ist. Folgende Auftragsarten sind möglich: Kritischer Kapazitätsbedarf: Ressourcenkapazität, die als kritisch für die Ausführung betrachtet wird, generiert im Paket Unternehmensplanung. Produktionsvorschlag: Produktionsvorschläge, die im Paket Unternehmensplanung generiert wurden. Produktionsauftrag (SFC): Produktionsaufträge, die aus dem Modul Produktion im Paket Fertigung stammen. Netzwerkaktivität (PCS): PCS-Projektaktivitäten, die aus dem Modul Projektverwaltung (PCS) im Paket Fertigung stammen. Service-Auftragsleistung (SOC): Leistungen, die für einen Service-Auftrag aus dem Modul "Service-Aufträge (SOC)" im Paket "Service" definiert wurden. Geplante Service-Leistung: Geplante Leistungen, die im Modul "Vorbeugende Instandhaltung (SPC)" im Paket "Service" definiert wurden und die als Grundlage für die Planung der Instandhaltung verwendet werden. Dabei handelt es sich um eine in der Zukunft auszuführende Leistung, die das Versagen eines Produkts verhindern soll. Diese geplante Aktivität führt zu einem Service-Auftrag und zu einer Service-Leistung, durch die die Ausführung erfolgt. Arbeitsauftragleistung (WOC): Leistungen, die für einen Arbeitsauftrag aus dem Modul "Arbeitsaufträge (WCS)" im Paket "Service" definiert wurden. Reservierter CTP
Auftrag | Die Auftragsnummer, die ERP LN dem Auftrag in dem Paket zugewiesen hat, aus dem er stammt. Für Netzwerkaktivitäten (PCS) zeigt ERP LN die PCS-Projektnummer an. Für kritische Kapazitätsbedarfe und Reservierungen realisierbarer Kapazität zeigt ERP LN die Nummer der Planperiode an, in der die Ressourcenkapazität benötigt wird.
Arbeitsgang | Die Nummer des Arbeitsgangs aus dem Auftrag, für den die Kapazität in der betreffenden Ressource benötigt wird.
Auftragsstatus | Wenn es sich bei dem Objekt, für das die Kapazität benötigt wird, um einen Auftrag handelt, sind folgende Statusangaben möglich: Geplant Fest eingeplant Bestätigt Eingeplant Dokumente gedruckt Freigegeben Aktiv Fertigzustellen Fertig Abgeschlossen Archiviert Bei kritischen Kapazitätsbedarfen und Reservierungen realisierbarer Kapazität ist das Feld Auftragsstatus leer.
Kapazität für Rüsten | Der Anteil der im Feld Benötigte Kapazität angezeigten Kapazität, die für das Rüsten der Ressource erforderlich ist.
Kapazität für Produktion | Der Anteil der im Feld Benötigte Kapazität angezeigten Kapazität, die für die Produktion erforderlich ist.
Benötigte Kapazität | Die gesamte Kapazität, die in der angegebenen Ressource für den Auftrag benötigt wird. ERP LN zeigt im Feld Benötigte Kapazität die Summe der Werte in den Feldern Kapazität für Rüsten und Kapazität für Produktion an.
Maschine | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die benötigte Kapazität Maschinenkapazität. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die benötigte Kapazität Mitarbeiterkapazität.
Artikel | Der Artikel, für dessen Produktion die Ressourcenkapazität benötigt wird.
Befehle | Beschreibung
Neuen Bereich auswählen | Wählen Sie diese Option, um das Programm Ressourcen-Auftragsplan - Auswahl (cprrp0531m000) aufzurufen, in dem Sie eine andere Ressource auswählen können, für die ERP LN die Kapazitätsauslastung anzeigen soll.
Aktualisieren | Wählen Sie diese Option, um die Kapazitätsauslastungsdaten für die ausgewählte Ressource von ERP LN aktualisieren zu lassen.
Auftragsvorschläge in Plancodes kopieren | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Auftragsvorschläge in Plancodes kopieren (cprrp1240m000) auf.
Details + | Wählen Sie diese Option, um zur nächsten Periodenlänge zu wechseln, so dass eine höhere Detailgenauigkeit gegeben ist. ERP LN zeigt die Kapazitätsauslastungsdaten für die Periodenlänge an, die rechts neben dem Feld Anfangsdatum im Programmkopf angegeben ist. Die Option Details + funktioniert nach einem zyklischen Prinzip. Die Detailebene wechselt also zu 28 Tage, wenn Sie die Option Details + bei ausgewählter Option Daten auswählen.
Details - | Wählen Sie diese Option, um zur nächsten Periodenlänge zu wechseln, so dass eine geringere Detailgenauigkeit gegeben ist. ERP LN zeigt die Kapazitätsauslastungsdaten für die Periodenlänge an, die rechts neben dem Feld Anfangsdatum im Programmkopf angegeben ist. Die Option Details - funktioniert nach einem zyklischen Prinzip. Die Detailebene wechselt also zu Daten, wenn Sie die Option Details - bei ausgewählter Option 28 Tage auswählen.
Positionsdaten | Abhängig von der Auftragsart des ausgewählten Auftrags können Sie über diese Option eines der folgenden Programme aufrufen, in dem Sie Daten zu den Kapazitätsbedarfen abfragen können: Kritischer Kapazitätsbedarf (cprmp3560m000) Kapazitätsauslastung nach Auftragsvorschlag (cprrp2100m000) Kapazitätsgrobauslastung nach PCS-Projekt (tipcs4550m000) Service-Auftragsleistungen (tssoc2110m000) Geplante Service-Leistungen - Cluster (tsspc2100m000) Arbeitsauftragsleistungen (tswcs2110m000)
Auftragsvorschlag - Bestandsänderungen | Über diese Option rufen Sie das Programm Auftragsvorschlag - Bestandsänderungen (cprrp0511m000) auf, in dem Sie Daten zu den Bestandsänderungen für den ausgewählten Auftrag abfragen können.
Plancode initialisieren, rollieren und aktualisieren | Mit dieser Option können Sie das Programm Plancode initialisieren, rollieren und aktualisieren (cprpd4200m000) für den Plancode aufrufen, der im Feld Plancode angezeigt wird.
Firma wechseln | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Firma wechseln (cpcom1200s000) auf.
Auftragsvorschläge | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Auftragsvorschläge (cprrp1100m000) auf.
Montageaufträge | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Montageauftrage (tiasc2502m000) auf.
Sonderbedarf nach Artikel anzeigen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Sonderbedarf nach Artikel (cpdsp2100m000) auf.
VK-Angebote | Mit dieser Option rufen Sie das Programm VK-Angebote (tdsls1500m000) auf.
Lageraufträge | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Lageraufträge (whinh2100m000) auf.
Anfragen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Anfragen (tdpur1501m000) auf.
Bestellungen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Bestellungen - Übersicht (tdpur4500m500) auf.
Auftragsvorschlag - Bestandsänderungen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Auftragsvorschlag - Bestandsänderungen (cprrp0511m000) auf.
Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen anzeigen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) auf.
Bestandsbuchungen nach Auftrag | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Bestandsbuchungen nach Lager und Artikel (whinr1510m000) auf.
Geplante Bestandsbuchungen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000) auf.
Bestandsbuchungen nach Lager, Lagerplatz und Artikel | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Bestandspunktbuchungen nach Lager und Artikel (whinr1500m000) auf.
Bestandsbuchungen nach Auftrag | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Bestandsbuchungen nach Auftrag (whinr1511m000) auf.
Artikel-Hauptplan anzeigen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Artikel-Hauptplan (cprmp2101m000) auf.
Channel-Hauptplan | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Channel-Hauptplan (cpdsp5130m000) auf.
Ressourcen-Hauptplan | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) auf.
Auftragsplanung generieren | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Auftragsplanung generieren (Artikel) (cprrp1220m000) auf.
Hauptplanbasierte Planung generieren | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Hauptplanbasierte Planung generieren (Artikel) (cprmp1203m000) auf.
Kalenderarbeitszeit | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Kalenderarbeitszeit (tcccp0120m000) auf.
Verfügbarkeiten | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Plancode - Verfügbarkeit (cprpd4160m000) auf.
Signale nach Ressource anzeigen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Ressourcensignale (cprao1130m000) auf.
Betriebliche Kennzahlen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Betriebliche Kennzahlen (cprao2201s000) auf.
Frei verfügbarer Bestand - Bearbeitung | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Frei verfügbarer Bestand - Bearbeitung (tdsls4899m000) auf.
Signale nach Artikel oder Disponent anzeigen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Artikel-/Disponentensignale (cprao1125m000) auf.
Neuen Bereich auswählen | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Ressourcen-Auftragsplan - Auswahl (cprrp0531m000) auf.
Kapazitätsauslastung nach Auftragsvorschlag | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Kapazitätsauslastung nach Auftragsvorschlag (cprrp2100m000) auf.