| Einsatzmittelkosten - Prognose (tpppc2156s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Einsatzmittelcodes. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Status des Projekts.
Erfasst am | Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.
Element | Der Code des Elements.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Einsatzmittel | Der Code des Einsatzmittels.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kostenkomponente | Der Code der Kostenkomponente.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Dauer | Die Anzahl der Zeiteinheiten für die Prognosekostenabweichung. Gesamtmenge der Buchung = Zeitdauer x Menge (gerundet auf zwei Nachkommastellen)
Dauer | Die Einheit, in der die Zeit angegeben wird.
Prognosemenge | Die Menge, auf der die Prognosekostenabweichung basiert.
Prognosemenge | Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
Interner Kostensatz | Die Währung.
Interner Kostensatz | Der interne Kostensatz pro Einheit für die prognostizierte Abweichung.
Kostenbetrag | Der Betrag in der Hauswährung. Wenn die Firma mehr als eine Hauswährung verwendet, können Sie auf die Schaltfläche "Währung wechseln" klicken, um den Betrag in den einzelnen Hauswährungen anzuzeigen. In einem Einwährungssystem zeigt ERP LN die Beträge in der Buchungswährung und in der Hauswährung an. In diesem Fall können Sie nicht die Schaltfläche "Währung wechseln" verwenden.
Kostenbetrag | Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Kostenbetrag | Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der zum angezeigten Wechselkurs gehörende Kursfaktor.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Plan-Sonderkosten | Bei dem Betrag, den Sie hier eingeben, handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum aktuellen Budget hinzukommen.
Geschätzte Restkosten | Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands sind die zusätzlichen Kosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind.
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) | Der Wert des verbleibenden Fertigstellungsumfangs wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen.
Voranschlag | Der budgetierte Gesamtbetrag für Einsatzmittel, sowie Element oder Aktivität.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Kostenbetrag, der bezüglich des Budgets zulässig ist.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Fortschrittsprozentsatz.
Ist | Der Ist-Betrag.
Abweichung | Das Projektergebnis.
Prognoseabweichung | Das prognostizierte Projektergebnis.
Befehle | Beschreibung
Voreinst. interne Kosten Einsatzmittel | Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkosten der Einsatzmittel in den angezeigten Datensatz zu laden.
Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem die Prognose für das Endergebnis gedruckt wird.