| Prognose Lohnkosten (tpppc2136s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Lohnkostencodes. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Hinweis Alle Beträge gelten für die Kombination aus Kostenobjekt und Element/Aktivität. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Status des Projekts.
Erfasst am | Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.
Element | Der Code des Elements.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Tätigkeit/Lohnkosten | Der Lohnkosten code.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kostenkomponente | Der Code der Kostenkomponente.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Art der Tätigkeit | Der Code der Stundenlohnart. Wenn Sie den Wert im Feld ändern, wird der interne Kostensatz auf Basis des neuen Zuschlagsprozentsatzes neu berechnet. Die Formel lautet: Interner Kostensatz = alter interner Kostensatz * (1 + (Zuschlagsprozent/100) )
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Prognose Stunden | Die Anzahl der Stunden für die Prognosekostenabweichung.
Interner Kostensatz | Die Währung des internen Kostensatzes.
Interner Kostensatz | Der Code des internen Kostensatzes.
Kostenbetrag | Die Lohngesamtkosten. Wenn Sie den erstellten Kostenbetrag ändern, wird der Kostensatz pro Einheit automatisch angepasst.
Kostenbetrag | Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten in der Hauswährung.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der zum angezeigten Wechselkurs gehörende Wechselkurs/Kostensatz.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Kursfaktor.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Plan-Sonderkosten | Bei dem Betrag, den Sie hier eingeben, handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum aktuellen Budget hinzukommen. Hinweis Wenn das maßgebende Prognoseverfahren nicht "Plan-Sonderkosten" (PSK) ist, enthält dieses Feld eine Null und PSK kann nicht verwendet werden.
Geschätzte Restkosten | Die erwarteten Zusatzkosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Hinweis Wenn das führende Prognoseverfahren nicht "Geschätzte Restkosten" (ETC) oder "Zu erwartender Gesamtaufwand" (EAC) ist, enthält dieses Feld eine Null und ETC kann nicht verwendet werden.
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) | Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen. Hinweis Wenn das maßgebende Prognoseverfahren nicht "Geschätzte Restkosten" (ETC) oder "Zu erwartender Gesamtaufwand" (EAC) lautet, enthält dieses Feld eine Null und EAC kann nicht verwendet werden.
Voranschlag | Der gesamte budgetierte Betrag für Arbeit für das Element oder die Aktivität.
Erwartetes Ist (BCWP) | Die Kosten, die bezüglich des Budgets zulässig sind.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Fortschrittsprozentsatz.
Ist | Die Lohn-Istkosten.
Abweichung | Das Projektergebnis.
Prognoseabweichung | Das prognostizierte Projektergebnis.
Befehle | Beschreibung
Voreinstellung interner Kostensatz | Verwenden Sie diese Funktion, um den Standard-Kostensatz für diesen Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden.
Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem die Prognose für das Endergebnis gedruckt wird.