| Ist-Fortschritt pro Element/Fremdleistung (tpppc1526m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie den Fortschritt für die Kombination des Elements und des Kostenobjekts "Fremdleistung" aufführen. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code, der das Projekt kennzeichnet.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der aktuelle Projektstatus.
Datum | Das Fortschrittsdatum. ERP LN prüft, ob Sie für dieses Projekt weiterhin einen Fortschritt erfassen können.
Fortschrittserfassungsebene | In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für das Kostenobjekt "Fremdleistung" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode aufgezeichnet wird.
Element | Der Code, der das Element kennzeichnet.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Fremdleistung | Der Fremdleistungs code. Wenn das Feld Ist-Fortschritt Fremdleistung im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Kostenobjekt gesetzt ist, können Sie ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Wenn das oben genannte Feld auf Überwachungscode gesetzt ist, können Sie den Überwachungscode für ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen.
Fremdleistung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Plan-Menge | Das kalkulierte Fremdleistungsvolumen.
Fertiggemeldet | In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählten Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Projektplanung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist.
Ist-Fortschritt [%] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Ja gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt.
Ist-Fortschritt [Menge] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer.
Befehle | Beschreibung
Ist-Fortschritt pro Element/KstObjekt nach Bereichen drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element/KstObjekt nach Bereichen drucken (tpppc1420m000), in dem Fortschrittsdaten für Elemente eines Projekts gedruckt werden.
Ist-Fortschritt ausgewählter Elemente drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt ausgewählter Elemente drucken (tpppc1450m000), in dem eine Maske mit elementbezogenen Fortschrittsdaten gedruckt wird.
Ist-Fortschritt pro Element drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element drucken (tpppc1428m000), in dem Fortschrittsdaten für Elemente eines Projekts gedruckt werden.
Ist-Fortschritt pro Element/Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element/Kostenobjekt drucken (tpppc1421m000), in dem eine Maske mit Fortschrittsdaten für eine Kombination aus Element und Kostenobjekt gedruckt wird.