| Beispiel 1: Aktivität hat noch nicht begonnen |  |
| Aktivität A hat noch nicht begonnen. Es sind keine Stunden aufgewendet worden. Weder eine Projektstruktur noch eine detaillierte Kapazitätsplanung sind vorhanden. Aktivitätsdauer (Projekttage): 15 Kapazitätsgrobbedarf: 200 Frühester Starttermin: Tag 4 Woche 44 Jahr 92 Fertigstellungsgrad: 0 % Das aktuelle Datum liegt vor dem frühesten Starttermin. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Ausführung von Aktivität A:
A | Arbeitstage
_ | Nichtarbeitstage
Die der Aktivität zugeordnete Kapazitätsauslastungstabelle wird im Folgenden dargestellt: Die Kapazität für Aktivität A beträgt 200 Stunden. Die Kapazitätsauslastung pro Woche lautet wie folgt:
Woche | Anzahl der Tage | Prozentsatz Aktivitätsdauer | Prozentsatz Kapazitätsbedarf | Differenz zu vorheriger Woche | Kapazitätsbedarf (pro Woche)
44-92 | 2 | 13 % | 17,3 % | 17,3 % | 34,6
45-92 | 6 | 40 % | 40,0 % | 22,7 % | 45,4
46-92 | 9 | 60 % | 40,0 % | 0,0 % | 0,0
47-92 | 12 | 80 % | 70,0 % | 30,0 % | 60,0
48-92 | 12 | 80 % | 70,0 % | 0,0 % | 0,0
49-92 | 15 | 100 % | 100,0 % | 30,0 % | 60,0
Verwandte Themen Beispiel 2: Aktivität hat bereits begonnen |