| Verfahren Fertigstellungsgrad |  |
| Keine Erlöserkennung für PCS-Projekte ist nicht implementiert. Wenn Sie Keine auswählen, werden die PCS-/Selbstkosten-Financials-Buchungen für nicht abgeschlossene PCS-Projekte beim Berechnen des PCS-Projektvoranschlags mit dem Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen erstellt. Die PCS-/Selbstkosten-Financials-Buchungen basieren auf dem realisierten Erlös im Gegensatz zum erwarteten Erlös für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Lagerumbuchungen. Hinweis Wenn Sie eine Situation verwalten möchten, in der keine Erlösrealisierung für PCS-Projekte implementiert ist, so wie es in früheren Versionen von Infor ERP LN der Fall war, müssen Sie Keine auswählen. Kosten bis dato Die nachkalkulierten Kosten, die bis zu einem bestimmten Datum aufgewendet wurden, dividiert durch die Summe der vorkalkulierten Kosten bei Fertigstellung. Beispiel: Die Summe der vorkalkulierten Kosten für das Projekt beträgt 1980,- EUR. Die nachkalkulierten Kosten bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Erlöserkennung durchführen möchten, betragen 200,- EUR. Der Fertigstellungsgrad beträgt 200/1980 = 10.1%. Fortschritt in Stunden Die nachkalkulierten Stunden, die bis zu einem bestimmten Datum aufgewendet wurden, dividiert durch die Summe der vorkalkulierten Stunden bei Fertigstellung. Beispiel: Die Summe der vorkalkulierten Stunden für das Projekt beträgt 500. Die nachkalkulierten Stunden bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Erlöserkennung durchführen möchten, betragen 100. Der Fertigstellungsgrad beträgt 100/500 = 20%. Manuell erfasst Ein Prozentsatz, der als Schätzwert angibt, wie weit die Arbeiten abgeschlossen sind. So geben Sie beispielsweise als Schätzwert an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt 25% der Arbeit an Ihrem Projekt abgeschlossen sind. |