| Ist-Fortschritt Aktivität (tpppc1160s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie den aktivitätsbezogenen Fortschritt für ein Projekt. Sie können dieses Programm nur verwalten, wenn der Projektstatus Aktiv/In Ausführung lautet und das Feld Überwachung durch im Programm Projekt (tppdm6100s000) den Wert Aktivitätenbudget hat. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Eine Methode, das Projekt zu kennzeichnen. ERP LN unterscheidet die folgenden Status: Frei Eine Projektdefinition wurde erfasst, doch das Projekt noch nicht ausgeführt. Es sind noch Änderungen möglich. Aktiv/In Ausführung Während der Ausführung eines Projekts können Sie Bestellungen und Aufträge freigeben sowie Kosten buchen. Beendet Das Projekt ist beendet, jedoch (noch) nicht finanziell abgeschlossen. Kosten können weiterhin gebucht werden. Es dürfen jedoch keine aktiven Bestellungen für das Projekt mehr vorhanden sein. Abgeschlossen Das Projekt ist finanziell abgeschlossen. Es können keine Änderungen der Projektdefinition mehr vorgenommen werden.
Datum | Das Datum, für das der Fortschritt aufgezeichnet wird (nicht zwangsläufig das Systemdatum). Fortschrittsmengen und -prozentsätze sind auf dieses Datum bezogen.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Fertiggemeldet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Produktion der ausgewählten Aktivität abgeschlossen. Der Fortschritt kann weiterhin erfasst werden. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget verrechnet werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) ist für die ausgewählte Aktivität markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist.
Menge Ist-Fortschritt | Die für die Aktivität festgelegte Menge. Der Fortschritt wird gegen den Betrag in diesem Feld erfasst. Dies ist für die Fakturierung nach Fortschritt wichtig.
Einheit | Die für die Aktivität im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) definierte Einheit.
Kumuliert [Menge] | Die kumulierte Menge des Aktivitätenfortschritts für das angegebene Datum.
Kumuliert [%] | Der Fortschritt der Aktivität, angegeben in einem kumulierten Prozentsatz. Das heißt, dass die Verkaufs- und Fortschrittsmenge verglichen werden.
Datum [Menge] | Die Fortschrittsmenge vom zuletzt erfassten Datum bis zum jetzigen Zeitpunkt. Hinweis Beim ersten Erfassen des Fortschritts ist der Wert in diesem Feld gleich der kumulierten Menge.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN einen Text für den Aktivitätenfortschritt.
Befehle | Beschreibung
Ist-Fortschritt Aktivitätsbereich drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt Aktivitätsbereich drucken (tpppc1461m000), in dem vorläufige Bewertungen des aktivitätsbezogenen Fortschritts eines Projekts gedruckt werden.
Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken (tpppc1460m000), in dem eine Maske mit aktivitätsbezogenen Fortschrittsdaten gedruckt wird.
Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken (tpppc1423m000), in dem eine Maske mit Fortschrittsdaten für eine Kombination aus Aktivität und Kostenobjekt gedruckt wird.