| 使用进度结果 |  |
| 可以在各层登记进度。最详细的层是成本对象/控制代码层。对于某些资源，很难记录准确的进度，为此，可以在以下两处控制进度登记： 使用项目 (tppdm6100s000) 进程中的“登记进度”字段指明以下内容： 要在成本对象/控制代码层记录的当前项目的进度。可用的选项包括：“是”、“否”和“差异=库存”。 使用标准和项目成本对象进程中的“登记进度”字段，指明是否必须在成本对象/控制代码层记录特定成本对象/控制代码的进度。 根据字段值的不同组合，将得到以下结果：
- | 成本对象进程复选框
项目中的列表值
| 是 | 否
是 | 结果 1 | 结果 1
否 | 结果 1 | 结果 2
结果=库存 | 结果 1 | 结果 3
结果 1：针对成本对象或控制代码记录的进度将用于监控计算，计算方法如下：完成成本 = 进度 (%) * 预算，成本差异 = 完成成本 - 实际成本 结果 2：无法针对成本对象或控制代码登记进度。因此，无法在监控过程中通过进度确定完成成本：完成成本 = 实际成本，结果为差异 = 0 结果 3：针对成本对象或控制代码记录的进度将用于监控计算，计算方法如下：针对成本对象或控制代码记录的进度不能用于计算差异。所发生的成本（而非根据进度确定的已消耗成本）将视为库存。这样会在监控过程中产生以下逻辑：完成成本 = 进度 (%) * 预算，库存 = 实际成本 - 完成成本，结果 = 0 注意： 只有未完成的工作会出现结果 2 和 3。如果项目的工作已完成，则采用结果 1 的计算方法。 如果将项目成本控制层 (tppdm6102m000) 进程中的成本控制层设置为控制代码，监控将只显示结果。 |