| 最大挣值百分比相关数据 (tpptc5113s000) |  |
| 使用此进程来维护选定活动的最大百分比，该活动采用的挣值法是“完成百分比”或“效果”。 可以按方法或按方法内的成本类型输入百分比。 必须指定活动的项目和分时段预算版本。 相关主题 使用挣值相关数据 使用挣值法
字段 | 说明
项目 | 唯一标识项目的代码
项目 | 项目的状态
当前版本 | 可以在该项目的这个版本中输入数据。
活动 | 唯一标识活动的代码 相关主题 活动
版本 | 存储活动数据所采用的版本
挣值法 | 相关的挣值 (EV) 法
最大百分比 | 与活动的百分比进度成比例下达预算金额。 如果挣值法为“完成百分比”，并且将活动的最大百分比更改为 90%，这表明下达的预算最多可达 90%，并且只有活动结束时才能下达剩余的 10%。 相关主题 使用挣值法
文本 | 如果选中此复选框，则活动具有关联文本，可以通过单击工具栏上的“文本”按钮来查看该文本。
材料最大百分比 | 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的材料预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的材料预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：材料成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的材料预算金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。
人工最大百分比 | 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的人工预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的人工预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：人工成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的人工预算金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。
设备最大百分比 | 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的设备预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的设备预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：设备成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的设备预算金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。
分包最大百分比 | 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的分包预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的分包预算金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：分包成本类型的最大百分比。 该百分比是根据费用要素的分包预算金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。
杂项成本最大百分比 | 挣值 (EV) 法 - 里程碑：分配给里程碑（链接至活动）的活动的杂项预算成本金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 起始和结束百分比：活动开始时下达的活动的杂项预算成本金额百分比。 挣值 (EV) 法 - 完成百分比或效果：杂项成本类型的最大百分比。 该百分比是根据活动的杂项预算成本金额计算得出的，并且是此成本类型在活动期间能够产生的最大计划工作的预算成本 (BCWS)。