| 使用进度和监控 |  |
| 使用项目生产控制模块的“项目进度”部分，可以在项目进行期间登记和控制项目的数据。该模块的“项目监控”部分将“项目进度”中的信息组合起来，以生成项目监控报表和财务报表。这些报表基于数量和金额，可以显示在任意项目层上。 选择标准很广泛，这可以确保相关人员收到正确的数据；例如，包括或排除预期成本（承付款帐目）、当前期段或累计期段，以及包括或不包括最终结果预测。系统会将预算成本和完成成本与实际数据进行比较。您可以查看该比较结果。还可以在项目执行期间查看项目结束时的估算成本。 项目生产控制模块由“进度”部分和“监控”部分组成。 以下各主题说明该模块中的不同功能： 使用进度和监控 进度 使用进度记录 使用进度 使用进度处理 成本 登记成本和承付款 登记收益 报表 使用控制查询和报表 监控 使用监控 绩效评定 进行绩效评定需要使用活动的分时段预算和计划数据，以获得详细的报表机制，下列主题可能有所帮助： 登记成本预测 |