| 按要素/活动生成实际进度主数据 (tpppc1110m000) |  |
| 使用此进程来在成本对象层上创建要素和活动的主进度数据。 仅当项目与该项目的要素和/或活动都满足以下条件时，才能生成主数据： 项目条件： 项目状态为活动。 如果要生成要素的主数据，可将项目 (tppdm6100s000) 进程中的控制依据字段设置为要素。 如果要生成活动的主数据，可将项目 (tppdm6100s000) 进程中的预算依据字段设置为活动。 项目 (tppdm6100s000) 进程中的登记进度字段设置为是。 要素条件： 要素状态为实际或最终。 已选中要素 (tpptc1100s000) 进程中的实际进度复选框。 要素 (tpptc1100s000) 进程中的实际进度层次字段设置为要素/控制代码。 活动条件： 活动状态为实际或最终。 活动 (tppss2100s000) 进程中的实际进度层次字段设置为活动/控制代码。 根据字段的值，系统将在成本对象代码层或成本控制代码层上维护进度。
字段 | 说明
实际进度日期 | 必须为其生成进度数据的日期
物料 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为物料成本类型生成进度数据。
人工 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为人工成本类型生成进度数据。
设备 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为设备成本类型生成进度数据。
分包 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为分包成本类型生成进度数据。
杂项成本 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将为杂项成本类型生成进度数据。
采用先前数据 | 如果选中此复选框，新生成的行将采用前一实际进度日期的进度。 新生成的预算要素将具有一个值为 0 的进度行。 如果尚未为指定日期输入进度，则仅在相关成本类型表中插入成本对象记录及其数量。
包括最终结果 | 如果选中此复选框，系统将生成主行，且与项目或成本对象的登记进度字段的值无关。
删除现有数据 | 如果选中此复选框，为现有行新生成的进度将替代原来为这些行生成的控制数据进度。 如果清除此复选框，Infor ERP 在此处生成进度时，会将生成控制数据后删除的那些行放回历史记录中。
包括完成项 | 如果选中此复选框，系统将生成主数据，且与以下进程中实际进度日期字段的值无关。 如果选中此复选框，系统将生成主数据，且与以下进程中实际进度日期字段的值无关： 按要素/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1100s000) 按要素/材料列出的实际进度 (tpppc1120s000) 按要素/人工列出的实际进度 (tpppc1122s000) 按要素/设备列出的实际进度 (tpppc1124s000) 按要素/分包列出的实际进度 (tpppc1126s000)