| 完成百分比计算方法 |  |
| 无 未实施 PCS 项目的收益确认。 如果您选择无，则在使用按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程进行项目计算期间，会创建未结 PCS 项目的 PCS / COGS 财务事务处理。与销售订单、服务订单和仓库转移的预期收益相比，PCS / COGS 财务事务处理是基于已实现收益。 注意 如果您想维护这样一种情况：不实施 PCS 项目的收益确认，则如 Infor ERP LN 先前发行版本的处理方式一样，必须选择无。 按目前为止已发生的成本 特定日期之前耗用的实际成本除以完成时的合计估计成本。例如，项目的合计估计成本是 1980,- 美元，您要确认收益时，已发生的实际成本是 200,- 美元，所以，完成百分比计算方法 (POC) 为 200/1980 = 10,1%。 按工时进度 特定日期之前耗用的实际工时除以完成时的合计估计工时。例如，项目的合计估计工时为 500；您要确认收益时，已发生的实际工时为 100。所以，完成百分比计算方法 (POC) 为 100/500 = 20%。 人工输入值 表示估计已完成工作的百分比。例如，您估计在某一特定时刻，已完成 25% 的项目工作。 |