| 按活动/材料列出的实际进度 (tpppc1140s000) |  |
| 使用此进程来维护活动成本对象和材料成本对象组合的进度。 注意 如果清除 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则预算数量字段将显示的数量等于可允许输入作为进度的数量减去项目库存。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 项目的当前状态
日期 | 输入此特定项目及其要素或活动的进度的日期
活动 | 标识活动的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 活动的工作授权状态
物料 | 物料代码
说明 | 代码说明或名称。
材料实际进度 | 此字段决定如何记录材料成本类型的进度。
预算数量 | 物料的预算数量
单位 | 为该成本类型的预算行定义的单位
报告完成 | 指明是否已将选定成本对象报告为已完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为已完成，如下例所示。 在项目技术计算模块中，您预算了 100 立方米的土方。但实际只需要堆放 80 立方米的土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入 80%，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度 [%] | 选定成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。
实际进度 [数量] | 选定成本对象或控制代码的进度，以数量或时间量表示。
单位 | 为该成本类型的预算行定义的单位
项目库存 | 物料的数量当前仍然为该项目的库存。 仅在下列情况下才可以输入库存： 未选中报告完成复选框。 项目 (tppdm6100s000) 进程中的材料实际进度金额字段设置为成本对象。 在项目生产控制模块中计算结果，如下例所示。 示例 预算：95,000 单位 x 0.95 = 90,250。 实际销售：100,000 x 1 = 100,000。 允许预算 进度：25% x 90,250 = 22,562.50 现有库存：76,000 x 0.95 = 72,200.00 合计：94,762.50。 进度为 25%，而项目的现有库存仍为 76,000 个单位。 截至该日的销售数量合计：100,000.00 截至该日的结果：-5,237.50。
命令 | 说明
打印按活动/成本对象列出的实际进度 | 启动打印按活动/成本对象列出的实际进度 (tpppc1422m000) 进程，通过该进程可打印项目活动进度的详细资料。
打印活动实际进度表 | 启动打印活动实际进度表 (tpppc1460m000) 进程，通过该进程可打印显示活动进度详细资料的表格。
打印按活动/成本对象列出的实际进度表 | 启动打印按活动/成本对象列出的实际进度表 (tpppc1423m000) 进程，通过该进程可打印显示活动和成本对象组合的进度详细资料的表格。
打印按活动列出的实际进度表 | 启动打印按活动列出的实际进度表 (tpppc1429m000) 进程，通过该进程可打印显示活动历史记录的进度详细资料的表格。