| 组合计划项目需求计划 (PRP) 仓单 |  |
| 必须准备计划项目需求计划 (PRP) 采购订单和计划项目需求计划 (PRP) 仓单才可以： 订购货物。 租赁设备。 动用分包商。 计划项目需求计划 (PRP) 订单来自预算需求，这种订单是可转移到订单管理子系统或仓储管理子系统的订单建议。 通过“生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000)”进程生成的计划项目需求计划 (PRP) 仓单，或者使用“计划 PRP 仓单 (tppss6515m000)”进程人工输入的计划项目需求计划 (PRP) 仓单，首选要使用“核准计划 PRP 仓单 (tppss6225m000)”进程来确认。 这些确认的项目需求计划 (PRP) 仓单然后会被当做实际订单转移到 ERP 仓储管理子系统。 在订单管理子系统的采购模块中，可以使用混合选项来组合项目需求计划 (PRP) 建议，因而可限制订单数量。 仓储管理子系统并不提供混合功能。 这样，必须分别处理每个仓单，从而产生大量的管理工作。 ERP 6.0 版本提供了在项目计划和需求模块 (PSS) 中组合项目需求计划 (PRP) 订单的功能。 只有选中组合订单组合框时，才能通过 Infor ERP 组合计划项目需求计划 (PRP) 仓单。 仅在以下情况下，才可以将计划项目需求计划 (PRP) 仓单组合为一个仓单： 项目需求计划 (PRP) 仓单的进货方地址类似。 项目需求计划 (PRP) 仓单的供货方地址类似。 计划收货日期在某个特定时期内。 可以按如下方式组合计划项目需求计划 (PRP) 订单： 跨项目：使用此选项可跨项目组合订单。 按项目：使用此选项可组合项目内的订单。 按要素：使用此选项可按要素组合订单。 按活动：使用此选项可按活动组合订单。 示例：
项目 | 要素 | 活动
A | X1 | Y1
A | X2 | Y2
A | X2 | Y1
B | X1 | Y1
B | X2 | Y1
下表显示根据“转换计划 PRP 仓单 (tppss6235m000)”进程中的设置生成的订单组合和组合订单的数量：
跨项目 | 按项目 | 要素 | 活动 | 生成组合订单的数量 | 订单组合
是 | -- | 否 | 否 | 1 | 所有行都组合在一个订单上
是 | -- | 否 | 是 | 2 | 按 Y1 组合，按 Y2 组合
是 | -- | 是 | 否 | 2 | 按 X1 组合，按 X2 组合
是 | -- | 是 | 是 | 3 | 按 X1-Y1 组合，按 X2-Y2 组合，按 X2-Y1 组合
-- | 是 | 否 | 否 | 2 |
-- | 是 | 否 | 是 | 3 | 按 A-Y1 组合，按 A-Y2 组合，按 B-Y1 组合
-- | 是 | 是 | 否 | 4 | 按 A-X1 组合、按 A-X2 组合、按 B-X1 组合，按 B-X2 组合
-- | 是 | 是 | 是 | 4 | 按 A-X1-Y1 组合、按 A-X2-Y2 组合、按 B-X2-Y1 组合、按 B-X1-Y1 组合，按 B-X2-Y1 组合
相关主题 生成计划订单 使用计划项目需求计划 (PRP) 仓单 |