| 使用财务结果 |  |
| 可以在以下时间确定项目成本、收益和利润的财务结果： 项目执行期间 项目完成时。 这样可以查看超额开票/开票不足、超出成本/低于成本等情况以及收益状况等。 期中财务结果 期中结果是尚未完成的项目的财务结果（例如，财务年度末的利润或亏损过帐）。 存在以下两种期中结果： 成本期中结果：与成本相关联的事务处理。 收益期中结果：与收益相关联的事务处理。 成本期中结果和收益期中结果链接至财务管理子系统中的默认分录科目和默认冲销分录科目。 财务结果类型将用作在期中财务结果 (tpppc2160s000) 进程或生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中维护或生成期中结果时的默认值。 使用生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程可以生成期中结果。 使用期中财务结果 (tpppc2160s000) 进程可以查看和修改期中结果。 可以选择收益确认法和销货成本计算法在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中生成期中财务结果。 可以设置要确认的收益的限制。在项目和延伸层上定义最大百分比。默认值设为 100%，但可以改写该值。百分比乘上合同金额即可得到能够确认的最大收益（直至项目完成）。除完成项目法外，收益确认限制对所有收益确认方法均有效。 确认收益的方法： 按完成项目法 按完成百分比法 按里程碑法 按偿款合同法 按挣值系数法 按实际收益法 确定销货成本 (COGS) 的方法： 按完成项目法 按利润百分比法 按偿款合同法 最终财务结果 如果项目已结束，可以使用处理事务 (tpppc4802m000) 进程并选中“处理财务结果”复选框来生成最终财务结果。 公用数据管理子系统 会将项目状态更改为“已结”，并将财务结果状态设置为结果已确定。 如果结算该项目，财务结果将被冲销。 最终结果可用于项目生产控制模块。 相关主题 收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 使用进度结果 |