| 任务 (dmchm0140s000) |  |
| 使用此进程以 为 更改议案 创建任务。 任务是链接至实施 更改 的更改议案的操作。每次任务执行均涉及时间和成本。 详细资料窗口中包括估计、实际和用户数据组框。 定义任务时，只能使用 估计 组框字段。执行任务时，可以在 实际 组框的字段中输入值，此时不能使用 估计 组框字段。 Related topics 任务组 更改议案
字段 | 说明
更改 | 更改 标识
议案 | 更改议案 标识
任务组 | 虽然任务组是可选的，但 Infor 仍强烈建议使用任务组。 任务组业务功能用于维护任务组及组中的任务。 您可以在任务组中维护任务的目标、结果以及任务的实施方式和时间。 任务组是可选的。 但是，对于具有大量任务（成百上千个任务）的组织，使用任务组对于成功实施一组相关任务是非常必要的。
任务 | 用作任务标识的 任务 。 如果为任务对象定义了掩码，则将自动生成任务。 如果未定义掩码，则可以人工输入值。 注意 ERP 管理员可以定义对象掩码，该掩码在每次新建任务时都会自动增加任务标识。
说明 | 代码的说明或名称。
负责角色 | 可以选择负责任务实施的角色。单击浏览箭头可从 角色 (tcppl0160m000) 进程选择此任务的负责人。
起始日期 | 可以输入执行任务的估计起始日期。使用世界协调时间 (UTC) 日期和时间格式。
起始日期 | 可以输入执行任务的实际起始日期。使用世界协调时间 (UTC) 日期和时间格式。
持续时间 | 可以输入任务实施的估计持续时间（以天数表示）。 可以根据此值更新结束日期。例如，如果输入 10，则持续时间为 10 天。
结束日期 | 任务实施的估计结束日期 可以根据输入的起始日期和持续时间值估计结束日期。 估计结束日期 = 估计起始日期 + 持续时间
结束日期 | 任务实施的实际结束日期。实际结束日期取决于实际起始日期和持续时间值。 实际结束日期 = 实际起始日期 + 持续时间
成本 | 可以输入实施任务的估计成本。
成本 | 可以输入实施 任务 的实际成本。
状态 | 表明在任务执行生命周期中所处的各个位置。 这些状态包括“已创建”、“进行中”、“完成”和“已跳过”。
创建人 | 创建任务的用户的 ERP 用户登录标识
创建日期 | 创建任务时的世界协调时间 (UTC) 日期和时间格式
修改日期 | 用户修改特定任务时的世界协调时间 (UTC) 日期和时间