| 生成计划订单 |  |
| 计划项目需求计划 (PRP) 订单来自预算需求，它是一个订单通知单，可转换为采购订单或仓单。 如果要使用这些订单，必须在转换计划 PRP 采购订单 (tppss6230m000) 进程中选中“采购预算行”复选框。 可以从采购仓库或制造子系统中转换这些订单并使用订单订货。 使用生成控制数据 (tpptc1230m000) 进程，可根据项目技术计算模块中的控制预算数据和生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中的数据生成计划项目需求计划 (PRP) 订单。 如果生成计划项目需求计划 (PRP) 订单，该过程将考虑以下各项： 现有交货 项目仓库中的库存 转移订单 采购计划 征求报价单 采购订单建议 采购订单 确认/确定计划项目需求计划 (PRP) 采购订单 确认/确定计划项目需求计划 (PRP) 仓单 根据以下任一项的起始日期生成所有计划项目需求计划 (PRP) 订单： 活动预算行 要素 延伸 在生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中，可以为材料、设备和分包生成计划项目需求计划 (PRP) 订单。 可以将材料订单分割成采购订单和仓单。设备和分包始终是采购订单。 对于标准成本对象（例如物料），Infor ERP 可以在创建计划采购订单之前通过使用计划仓单来消耗库存。 但对于设备和分包订单，不能使用这种方式。 如果要跟踪订单，可以在订单行结余 (tppss6800m000) 浏览进程中显示事务处理，并使用打印按成本对象列出的计划事务处理 (tppss6400m000) 进程打印它们。 如果货物或服务的预算与订购之间存在差异，Infor ERP 将生成重排进度计划消息，通知实际订单和项目需求计划 (PRP) 订单上所需的更改。 可以在重排进度计划消息 (tppss6805m000) 浏览进程中查看这些消息，并在打印按订单列出的重排进度计划消息 (tppss6405m000) 进程中打印它们。 注意 通过时界，可以自动确认处于时界期段内的计划订单。 确认 可以在核准计划 PRP 采购订单 (tppss6220m000) 进程中确认所选择的计划项目需求计划 (PRP) 采购订单。 确认选择后，可以将该订单转移至采购控制模块并创建实际采购订单。确认意味着订单已通过核准，经授权的人员或项目经理可以转移该订单。 转换 通过转换计划 PRP 采购订单 (tppss6230m000) 进程，可以将项目需求计划 (PRP) 采购订单和/或采购预算行（在项目技术计算模块 (PTC) 的采购预算中定义）转移至采购控制模块。此外，还可以在转换采购订单为计划 PRP 仓单 (tppss6210m000) 进程中将计划采购订单转换为计划仓单。 在已交货的订单行（材料） (tppss6550m000) 进程中，可以检查有关材料的项目采购事务处理和仓库事务处理的订单历史记录。 此外，使用已交货的订单行（设备） (tppss6551m000) 进程和已交货的订单行（分包） (tppss6552m000) 进程，可以查看设备和分包的采购事务处理。 打印成本对象事务处理历史记录 (tppss6450m000) 进程提供已交货至项目的订单的历史记录概览。 而计划成本对象事务处理提供在制造管理子系统中计划的订单或已转移至仓库管理或采购的订单的概览，但这些订单尚未交货至项目或项目仓库。 相关主题 使用计划项目需求计划 (PRP) 仓单 |