| 按项目/延伸/人工列出的成本控制 (tpppc4534m000) |  |
| 使用此进程来监控所执行的项目。 可以在项目/延伸/人工控制代码层汇总实际成本控制。 该进程是项目生产控制模块中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 相关主题 使用控制查询和报表 ERP LN 计算完成成本的方式
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
当前期段 | 实际成本控制期所在的年度
/ | 用于实际成本控制的期段
合同延伸 | 指原始合同之内或之外的特定协议。合同延伸超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。可以将合同延伸分配至自下而上预算。 ERP LN 区分以下四种合同延伸类型： 范围变更 临时金额 波动结算 待结算数量
生成时间 | 当前项目成本控制的建立日期。此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。
币种 | 概览进程中的默认货币是项目货币。在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。
币种 | 货币
人工控制代码 | 最详细的成本控制层所使用的控制代码
总预算 | 控制数据中显示的预算金额
累计 完成预算 | 当前期段结束时的允许成本
累计实际 工作金额 | 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本
成本期 完成预算 | 当前期段内可能发生的成本
成本期 实际成本 | 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本
预算数量 | 控制数据中显示的合计预算数量
累计 完成预算 | 当前期段结束时的允许数量
累计实际 工作金额 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理的合计工时
成本期 完成预算 | 当前期段内可以生产的数量
成本期 实际成本 | 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理的合计工时