| 项目结构 (tipcs2115m000) |  |
| 使用此进程来根据主项目和子项目维护项目结构。对于按订单设计情况下的大宗项目，记录项目结构尤其重要。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。
字段 | 说明
主项目 | 键入要为其输入和/或显示项目结构数据的主项目的代码。必须已经预先在项目 (tipcs2101m000) 进程中记录了该代码。
状态 | 指示项目的当前进度。
子项目 | 输入项目结构数据的子项目的代码。必须预先使用项目结构 (tipcs2115m000) 进程记录项目结构数据。 注意 子项目是级别较低的项目，它是主项目的一部分。不应将子项目与项目构成相混淆。
主项目活动起始日期 | 说明主项目网络计划中的活动，并确定子项目的计划起始日期。 在主项目网络计划中输入活动代码；此时，应该执行完子项目。必须预先使用活动 (tipcs4101m000) 进程记录此代码。 如果不填写子项目的起始和终止活动，则该子项目的起始和完成日期等于主项目的起始和完成日期。
主项目活动结束日期 | 说明主项目网络计划中的活动，并确定子项目的计划完成日期。 在主项目网络计划中输入活动代码；此时，应该执行完子项目。必须预先使用活动 (tipcs4101m000) 进程记录此代码。