| 按项目/活动/人工列出的成本控制 (tpppc4551m000) |  |
| 使用此进程来在项目执行期间监控项目。 可以在项目/活动/人工控制代码层汇总实际成本控制。 该进程是项目生产控制模块中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 相关主题 使用控制查询和报表 ERP LN 计算完成成本的方式
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
当前期段 | 实际成本控制期所在的年度
/ | 用于实际成本控制的期段
活动 | 指用于分时段预算活动结构的最小组成部分。它是用来表示活动结构中项目一部分的实体。 ERP LN 区分以下活动类型： WBS 要素 项目成本科目 工作包 计划包 里程碑
生成时间 | 当前项目成本控制的建立日期。此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。
币种 | 概览进程中的默认货币是项目货币。在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。
币种 | 货币
人工控制代码 | 最详细的成本控制层所使用的控制代码
总预算 | 控制数据中显示的预算金额
累计 完成预算 | 当前期段结束时的允许成本
累计实际 工作金额 | 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本
累计差异 | 此字段中的金额是预算的预期结果。
成本期 完成预算 | 当前期段内可能发生的成本
成本期 实际成本 | 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本
成本期 差异 | 每个预期结果的成本
预算数量 | 控制数据中显示的合计预算工时
累计 完成预算 | 当前期段结束时的允许工时
累计实际 工作金额 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理的合计工时
累计差异 | 累计预期结果
成本期 完成预算 | 当前期段内可能耗费的工时
成本期 实际成本 | 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理的合计工时
成本期 差异 | 每个预期结果的成本
预测成本 | 预测成本
完成时的 额外成本 | 完成时的预期结果
预测数量 | 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外工时预测
完成时的 额外成本 | 完成时的预期结果