| 项目仪表板 (tipcs0320m000) |  |
| 使用此进程以查看、维护和创建与 PCS 项目相关的数据。 项目控制模块 (PCS) 中的项目用于支持制造和按订单设计流程。PCS 项目中通常混合了生产订单和活动。 通常，项目经理使用项目仪表板 (tipcs0320m000) 进程执行如下任务： 监控 PCS 项目的进度。 列出项目的必购材料。 查看项目的已分配能力和可用能力。 检查项目成本是否超过预算。 如何使用项目仪表板 (tipcs0320m000) 进程 可以使用筛选项目组框中的字段将同一屏幕中的相关项目分组。 如果在项目仪表板 (tipcs0320m000) 进程中选择了项目清单中的一个 PCS 项目，则会在进程页眉中显示该项目的成本和工时。复选框中的复选标记指明哪些数据可用于 PCS 项目。单击复选框可以启动要查看、维护或创建项目数据的进程。 可以使用以下进程和图形浏览器框架 (GBF)： 项目结构 项目构成 (tipcs2111m000) 项目结构 (tipcs2115m000) 活动 (tipcs4101m000) 配置群行（清单） (tsbsc1110m100) 项目计划 模块计划 (tipcs4120m000) 活动概览 (tipcs4503m000) 计划订单 项目资源计划 (tipcs0520s100) 显示跟踪树的 GBF。 项目工程 有效单元 (tcuef0502m000) 工程物料 (tiedm0110m000) 物料仪表板 (timfc1500m000) 多层物料清单的图形浏览器框架 (GBF) 项目执行 销售报价单行 (tdsls1501m000) 销售订单行监控 (tdsls4510m000) 采购订单行监控 (tdpur4501m500) 仓单（多份） (whinh2100m000) 生产订单 (tisfc0501m000) 服务订单 (tssoc2100m000) PCS 项目工时 (bptmm1170m000) 库存仪表板 (whwmd4300m000) 项目成本计算 按项目列出的期中销货成本和收益 (tipcs3190m000) 按项目列出的成本价 (tipcs3560m000) 开票申请的发票 (cisli2505m000) 分期付款销售订单 (tdsls4110m000) 按项目列出的 PCS 财务事务处理 (tipcs3500m001) 警告 采购订单行监控 (tdpur4501m500) 显示跟踪树的 GBF。 显示跟踪树的 GBF。 资源信号 (cprao1130m000) 注意 可以使用项目全方位视图 (tppdm6500m100) 进程查看、维护和创建与项目管理子系统中的项目相关的数据。 相关主题 项目控制模块 (PCS) 项目控制模块 (PCS) 中的期中收益确认概览 使用仪表板进程
字段 | 说明
筛选项目
项目员工 | 在公司工作并起特定作用（如销售代表、生产计划员、采购员或信用分析员）的人员。
买方业务伙伴 | 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议详细信息可包括： 默认的价格和折扣协议。 销售订单默认值。 交货条款。 相关的进货方和发票接受方业务伙伴。
计算组 | 计算组是一个代码，表示用户要进行财务比较的一组项目。 可以将计算组分配给下列项： 预算 主项目（只要计算组未分配给另一个项目或单一项目） 单一项目（只要计算组未分配另一个主项目或单一项目）
项目阶段 | 项目已到达的阶段。可以在项目详细资料 (tipcs2130m000) 进程中为项目指定特定阶段。
项目合计
估计成本 | 项目的估计成本，包括以下内容： 基于物料清单 (BOM) 和工艺流程等内容的估计物料成本（项目构成成本）。 在活动 (tipcs4101m000) 进程中为某项活动选中活动估计复选框时，项目活动的估计成本。 估计的项目附加费。 项目为主项目时，子项目的估计成本。 估计成本中不包括与项目有关的订单（如销售订单和服务订单）成本。
实际成本 | 项目控制模块 (PCS) 项目实际预定的生产成本、工时核算成本、采购成本、服务成本、销售成本、财务成本、仓储成本和 PCS 本身的成本。 可以确定以下各层的实际成本： 项目层： 一般费用、通过 财务管理子系统确定的一般费用（如差旅费发票）和附加费。 定制物料层： 采购成本、库存附加费和生产成本。 标准物料层： 链接至项目的销售订单和服务订单的标准物料。 项目相关物料层： 与项目有关的物料成本。这是单独一种成本类别（主要结果），它像项目层成本一样必须映射到 PCS 在制品 (WIP)。
已开票 | 已经发送发票的订单金额。该金额源自销售开票模块已为其打印发票的 PCS 项目交货方的所有销售订单、服务订单和仓单。如果项目是主项目，则子项目的已开票额会通过按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程自动汇总到主项目中。 开票额将在按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程和项目结算 (tipcs2250m000) 进程中的项目成本计算过程中进行更新。
已开票且已付款 | 已付款的 PCS 项目的发票金额。
发票未付 | 尚未付款的 PCS 项目的发票金额。计算该金额的公式如下： 已开票- 已开票且已付款
项目控制系统/车间管理/企业计划的剩余能力 | 项目控制模块、车间管理模块和企业计划子系统中计划的总工时数。剩余能力为以下工时的总和： PCS 的粗略能力需求减去已为 PCS 耗用的工时。 车间管理所需的剩余时间。 企业计划子系统计划准备和生产所需的机器和人员能力。
项目控制系统/车间管理消耗工时 | PCS 项目的项目管理子系统中所有处理的人时和机时，包括链接至 PCS 项目的车间管理 (SFC) 订单上登记的时数。
项目控制系统/车间管理/企业计划的能力合计 | 总工时数，即项目控制系统/车间管理/企业计划的剩余能力字段和项目控制系统/车间管理消耗工时字段的总和。
项目结构
项目构成 | 单击可启动项目构成 (tipcs2111m000) 进程。
子项目 | 单击可启动项目结构 (tipcs2115m000) 进程。
活动 | 单击可启动活动 (tipcs4101m000) 进程。
服务配置 | 单击可启动配置群行（清单） (tsbsc1110m100) 进程。
项目计划
模块计划 | 单击可启动模块计划 (tipcs4120m000) 进程。
活动概览 | 单击可启动活动概览 (tipcs4503m000) 进程。
计划订单 | 单击可启动计划订单 进程。
项目资源计划 | 单击可启动项目资源计划 (tipcs0520s100) 进程。如果项目需要一个或多个工作中心的能力，则会选中此复选框。
跟踪树 | 单击可启动跟踪树，可以在其中查看与 PCS 项目相关的所有销售订单行。对每一销售订单行，都会显示相关供应订单。 如果订单显示为红色，则会显示计划员信号代码。 可以从跟踪树中启动相关订单。
项目工程
有效单元 | 单击可启动有效单元 (tcuef0502m000) 进程。
工程物料 | 单击可启动工程物料 (tiedm0110m000) 进程。
物料仪表板 | 单击可启动物料仪表板 (timfc1500m000) 进程。
图形产品树 | 单击可启动多层物料清单 (BOM) 以查看和维护多层物料清单的图形表示法。
项目执行
销售报价单行 | 单击可启动销售报价单行 (tdsls1501m000) 进程。
销售订单行 | 单击可启动销售订单行监控 (tdsls4510m000) 进程。
采购订单行 | 单击可启动采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。
仓库/物料转移 | 单击可启动仓单（多份） (whinh2100m000) 进程。
车间管理生产订单 | 单击可启动生产订单 (tisfc0501m000) 进程。
服务订单 | 单击可启动服务订单 (tssoc2100m000) 进程。
工时核算 | 单击可启动 PCS 项目工时 (bptmm1170m000) 进程。
仓库库存 | 单击可启动库存仪表板 (whwmd4300m000) 进程。
项目成本计算
期中销货成本和收益 | 单击可启动按项目列出的期中销货成本和收益 (tipcs3190m000) 进程。
项目成本 | 单击可启动按项目列出的成本价 (tipcs3560m000) 进程。
发票 | 单击可启动开票申请的发票 (cisli2505m000) 进程。
分期付款 | 单击可启动分期付款销售订单 (tdsls4110m000) 进程。
财务事务处理 | 单击可启动按项目列出的 PCS 财务事务处理 (tipcs3500m001) 进程。
警告
预期未收到的采购数量 | 单击可启动采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。 项目管理员想知道采购材料是否按计划进行。如果没有，他们可以决定提醒供应商。在采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程中，可以检查已过计划收货日期但现在仍未收到的采购订单。
计划信号跟踪树 | 单击可启动图形浏览器框架 (GBF) 以显示跟踪树。在跟踪树中，可以查看与具有计划信号代码的 PCS 项目相关的所有销售订单行。计划信号优先级可以从 0 到 100。对每一销售订单行，都会显示相关供应订单。
高优先级计划信号跟踪树 | 单击可启动图形浏览器框架 (GBF) 以显示跟踪树。在跟踪树中，可以查看与具有特定计划信号优先级的 PCS 项目相关的所有销售订单行。优先级的范围从 0（零）到在优先级字段中键入的值。对每一销售订单行，都会显示相关供应订单。
优先级 | 如果单击高优先级计划信号跟踪树，则可以在跟踪树中查看与具有特定计划信号优先级的 PCS 项目相关的所有销售订单行，其优先级编号上限应为（包括）该字段中的编号。
资源信号 | 单击可启动资源信号 (cprao1130m000) 进程。可以检查项目所用资源是否存在资源信号。
资源 | 对于特定 PCS 项目，工作中心的利用率在某周可能超过 100%。出现此问题的第一周和第一个工作中心将显示出来。
已达业务伙伴的信用限额 | 如果选中此复选框，则超过发票接受方业务伙伴的信用限额。
发票过期 | 过期的 PCS 项目发票金额。
亏损 | 如果选中此复选框，则估计成本合计超出了估计收益合计。
项目
项目 | 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。
项目类型 | 项目类型
计算 中心 | 可确定项目或生产订单的企业单元且具有管理功能的工作中心。 若是生产订单，则可以在计算中心执行工序，因为计算中心可以充当常规工作中心。
买方业务伙伴 | 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议详细信息可包括： 默认的价格和折扣协议。 销售订单默认值。 交货条款。 相关的进货方和发票接受方业务伙伴。
项目员工 | 员工
项目 状态 | 项目状态
项目 阶段 | 指示项目的当前执行阶段。可以使用项目阶段 (tipcs2110m000) 进程输入项目阶段。
起始日期 | 项目的要求起始日期或计划起始日期。网络计划中会使用或计算此日期。 注意 只有满足以下条件才可以填写起始日期： 项目是主项目或单一项目。 选择了前移计划方法。 相关主题 网络计划
完成 日期 | 项目的要求完成日期或计划完成日期。 只有满足以下条件才可以输入交货日期： 项目是主项目或单一项目。 选择了后移计划方法。
允许 工程 | 如果清除此复选框，则项目的所有最终产品都是标准按订单生产的物料。因此无法维护任何定制物料清单 (BOM) 或工艺流程。一旦项目中添加了定制物料，ERP LN 便会自动选中该复选框。 如果清除此复选框，则以下 PCS 功能不适用： 定制物料数据（物料清单 (BOM) 和工艺流程）。 项目计划。 项目结构（主/子项目）。 活动。 网络计划。 模块计划。 一般费用。 项目上的服务订单。 项目附加费。 项目级别的成本计算。 注意 不能复制在项目 (tipcs2101m000) 进程中没有为其选中允许工程复选框的项目。
文本 | 如果选中此复选框，则会显示其它项目文本。
命令 | 说明
通用项目数据 | 启动通用项目 (tcmcs0552m000) 进程。
项目详细资料 | 启动项目详细资料 (tipcs2130m000) 进程。
预算详细资料 | 启动预算详细资料 (tipcs2140m000) 进程。
更新项目状态 | 启动全局更新项目状态 (tipcs2280m000) 进程。
项目结算 | 启动项目结算 (tipcs2250m000) 进程。
生成网络计划 | 启动生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程。
生成企业计划 | 启动生成订单计划进程。
打印按项目列出的能力 | 启动打印按项目列出的粗略能力利用率 (tipcs4450m000) 进程。
打印进度报告 | 启动打印进度报告 (tcuef0414m000) 进程。
按项目计算成本价 | 启动打印按项目列出的粗略能力利用率 (tipcs4450m000) 进程。
附加费 | 启动项目附加费 (tipcs3120m000) 进程。
一般费用 | 启动通用实际项目成本 (tipcs3140m000) 进程。
按项目列出的成本价 | 启动按项目列出的成本价 (tipcs3560m000) 进程。
按项目列出的定制物料成本价 | 启动按项目列出的定制物料成本价 (tipcs3555m000) 进程。
所有项目 | 显示所有项目类型和所有状态的项目。
仅限预算 | 仅显示项目类型为预算的项目。
仅限模拟项目 | 仅显示项目状态为模拟的项目。
仅限活动的项目 | 仅显示项目状态为活动的项目。
合计 | 显示项目合计组框中的成本和工时。