| 模块计划 (tipcs4120m000) |  |
| 在该概览进程中，可以按项目列出模块。 您可以在详细进程中执行下列操作： 维护按项目列出的模块计划。 记录项目的粗略材料需求。 记录项目的（最终）装配计划。 将模块链接至每个项目受活动控制的材料计划所对应的活动。 模块计划是网络计划活动与模块之间的关系。模块可以是因交货时间过长而影响项目完成日期的材料。这些材料也称为关键材料。模块也可以是一个已装配的部件。 注意 通过人工输入或运行复制项目 (tipcs2210m000) 进程，可创建模块计划。
字段 | 说明
项目 | 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。
模块 | 定制部件、制造部件或采购部件的计划单元，其后勤计划直接与项目网络计划相关。模块可以是一个相对简单或复杂的组合部件或单一部件，如交货时间较长的部件。
定制物料 | 按特定项目的客户规格生产的物料。定制物料会有定制的物料清单和/或定制的工艺流程，通常不能用作标准物料。但是，定制物料可以源自标准物料或通用物料。
有效单元 | 生成需求计划时所依据的有效单元。需求计划基于物料/有效单元组合。连接至物料的单元始终为顶层物料的单元。
活动 | 与模块相关的活动。 该活动是项目活动网络的一部分，可控制相关模块的后勤计划。
安全时间（百分比） | 安全时间指示应完成相关模块的时间，以活动持续时间的百分比表示。可依据活动的计划完成日期来计算安全时间。
固定计划数量 | 固定计划数量指明以人工方式输入，或者使用 RRP 计算方式并根据实际材料需求来自动确定。
计划数量 | 这是 RRP 计算期间必须进行计划的人工输入的计划数量。 注意 转移计划的 RRP 采购订单或 RRP 生产订单时，固定计划数量会自动减去订货数量，以便在后续 RRP 计算期间可以重新计划剩余的计划数量。
库存单位 | 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。
状态 | 指示项目的当前进度。