| 按项目列出的活动概览 (tipcs4502m000) |  |
| 使用此进程来显示按项目列出的活动列表。
字段 | 说明
项目 | 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。 相关主题 项目类型
项目状态 | 指示项目的当前进度。
活动 | 此代码标识项目网络计划中的活动。
搜索关键字 | 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。
任务 | Infor ERP 显示链接至活动的任务编号。 此任务编号提供关于活动的更详细信息。
工作中心 | 执行活动的工作中心或主工作中心的代码。
活动 管理员 | 负责计划或执行项目活动的人员。
文本 | 此字段指明是否存在文本。
能力负荷表 | 这是一个定义如何在能力持续时间内分配粗略能力需求的表。x 坐标表示活动持续时间的百分比。y 坐标表示粗略能力需求的百分比。
粗略能力 | 指执行相关活动时的全局能力需求，以小时表示。
汇总能力 | 指执行计划活动的工作中心的汇总能力需求，用工时数表示。在汇总项目估计能力 (tipcs4201m000) 进程中根据项目结构和项目工程情况计算汇总能力需求。只有工序已经链接至定制工艺流程中的活动时，才可以执行此计算。根据工作中心 (tirou0101m000) 进程中关键能力类型字段的值，将使用人员能力或机器能力计算汇总能力。 显示的汇总能力需求仅供参考，另外还可以使用汇总能力需求检查或监控按活动列出的粗略计划工时。
平均能力 | 输入每天的可用能力（以小时表示）。此能力可计算默认的活动持续时间。使用计划因子，便可记录每个员工或每台机器每天的可用能力（以小时表示）。 Infor ERP 会根据此能力使用相应公式计算默认的活动持续时间： 默认活动持续时间 = 粗略能力需求 / (计划因子 x 可用能力)
计划因子 | 计划因子指明执行某项活动时同时占用的员工数或机器数。此因子只用于根据全局能力需求和每天可用工时计算默认的活动持续时间。
提前 期 | 生产起始日期与交货日期之间的时间。提前期可以包括订单准备时间、运输时间和检验时间。
最早起始 日期 | 可以启动活动的最早日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
最晚起始 日期 | 可以启动活动的最晚日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
最早终止 日期 | 可以完成活动的最早日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
最迟终 止日期 | 可以完成活动的最晚日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
合计 浮动时间 | 活动的合计浮动时间是指可以任意更改活动时间，但不会影响相关项目之计划完成日期这一期间的最长时间，用（工作）天数表示。 合计浮动时间的计算公式如下： 合计浮动时间 = 最迟终止日期 - 最早起始日期 - 活动持续时间 最迟终止日期和最早起始日期都用项目天数表示。 相关主题 浮动时间
自由浮动 时间 | 一个活动与下一个活动之间的自由浮动时间。自由浮动时间指明在不影响其它相关活动进度的前提下活动可以延长的天数。 相关主题 浮动时间
要求 起始日期 | 要求启动相关活动的日期。此日期仅供参考。但是，在生成网络信息 (tipcs4211m000) 进程中会将要求起始日期与最早终止日期、最迟终止日期和参考日期进行比较。这可能会创建例外消息。
要求结束 日期 | 要求停止执行相关活动的日期。此日期仅供参考。但是，在生成网络信息 (tipcs4211m000) 进程中会将要求结束日期与最早终止日期、最迟终止日期及参考日期进行比较。这可能会创建例外消息。
参与估算 | 指明是否在项目的估计成本价计算中包括相关的活动。这对于间接活动（如工程活动）尤其重要。
低层代码 | 低层代码指明在项目活动网络中找到了活动的最低层。此代码由生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程确定。
实际起始 日期 | 活动的实际起始日期指开始执行活动的日期。在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中处理事务处理工时时，或者在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中执行网络计算时，Infor ERP 会填入实际起始日期。您可以人工对此日期进行更改。
实际终止 日期 | 活动的实际结束日期指最后用尽时间的日期或完成活动的日期。在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中处理事务处理工时时，或者在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中执行网络计算时，Infor ERP 会填入实际结束日期。您可以人工对此日期进行更改。
消耗 工时 | 相关活动消耗的实际工时。Infor ERP 会根据链接至活动的工时事务处理自动在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中更新此值。
完成百分比 | 完成百分比可以指示活动的进度。 注意 由于能力需求呈非线性分布，所以完成百分比与提前期不相关，但与全局能力需求相关。如果您选择自动计算完成百分比，则会根据全局能力需求和实际消耗工时确定此百分比。
自动更新 | 此字段指明是否在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中处理事务处理工时时或在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中执行项目的网络计算时自动确定完成百分比。