| 按活动/成本类型列出的实际进度 (tpppc1149s000) |  |
| 使用此进程来在成本类型层上维护活动进度。 相关主题 使用进度处理
字段 | 说明
项目 | 标识项目的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 一种描述项目特征的方法。 ERP LN 区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。此时，仍然可以登记成本事务处理，但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。
日期 | 日期
活动 | 标识活动的代码
说明 | 代码说明或名称。
状态 | 活动的工作授权状态
报告完成 | 此字段指明是否已将选定成本对象报告为已完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为已完成，如下例所示。 在项目技术计算模块中，您预算了 100 立方米的土方。但实际只需要堆放 80 立方米的土方。工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入 80%，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100s000) 进程中为选定要素选中待结算复选框。 选定的成本对象属于在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中将延伸类型字段设置为待结算数量的延伸。
实际进度 [%] | 对于所有成本类型，以总预算数量或时间的百分比表示的进度。当所有成本类型都按同一进度百分比更新时，可以使用此字段。如果任何成本类型的进度百分比发生变化，则该进度百分比字段将设置为 0。
材料 | 物料成本对象的进度百分比
人工 | 人工成本对象的进度百分比
设备 | 设备成本对象的进度百分比
分包 | 分包成本对象的进度百分比
杂项成本 | 杂项成本对象的进度百分比
命令 | 说明
打印活动实际进度表 | 启动打印活动实际进度表 (tpppc1460m000) 进程，通过该进程可打印显示活动进度详细资料的表格。
打印按活动/成本对象列出的实际进度表 | 启动打印按活动/成本对象列出的活动实际进度表 (tpppc1423m000) 进程，通过该进程可打印显示活动和成本对象组合的进度详细资料的表格。
打印按活动/成本类型列出的实际进度 | 启动打印按活动/成本对象列出的实际进度 (tpppc1426m000) 进程，为项目定义的活动的进度详细资料。