| 收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) |  |
| 确认收益的目的是为了计算收益并在项目财务数据中登记收益。 对于贯穿核算期的长期合同，允许在合同完成之前确认收益。 稍后此信息将发送至财务管理子系统。 销货成本 (COGS) 指的是公司为了生产、制造或销售某种产品而发生的费用。它包括原材料的采购价格以及将原材料变为产品所发生的费用。 对于指定合同，收益确认流程将根据合同进度计算承包商估算所赚的收益合计（然后将其过帐至总帐）。 此金额与已为客户开单/开票的金额无关，且不代表任何种类的现金流。 对于指定合同，销货成本是在构建可交付产品（可以确认其收益）的流程中花费的金额，或在已完成的非重复活动（如工程设计）中花费的金额。 销货成本事务处理将过帐到总帐。 生成的收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 行的事务处理货币与项目货币相同。 为新期段生成收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 时，可以结算上期财务结果。 结算项目时，将执行最终计算和过帐，并冲销财务结果。 根据所选方法，可以在项目、延伸、要素和活动层上确定收益确认和销货成本。要素和活动的使用取决于项目是由要素控制还是由活动控制。 生成期中财务结果 可以选择“收益确认 (RR)”和“销货成本 (COGS)”方法以在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中生成期中财务结果，但按完成合同法除外。 收益确认限制 可以设置要确认的收益的限制。在项目和延伸层上定义最大百分比。默认值设为 100%，但可以改写该值。百分比乘上合同金额即可得到能够确认的最大收益（直至项目完成）。除完成项目法外，收益确认限制对所有收益确认 (RR) 方法均有效。 注意 当结算项目并过帐最终收益（和销货成本 (COGS)）时，将忽略此百分比。 确认收益的方法： 按完成项目法 按完成百分比法 按里程碑法 按偿款合同法 按挣值系数法 按实际收益法 确定销货成本 (COGS) 的方法： 按完成项目法 按利润百分比法 按偿款合同法 每合同类型允许的收益确认 (RR) 类型：
固定价格 | 成本加成
按完成项目 | 按完成项目
按完成百分比 | ----------
按挣值系数 | ----------
按实际收益 | 按实际收益
按里程碑（仅适用于按活动控制的项目） | 按里程碑（仅适用于按活动控制的项目）
---------- | 按偿款
各种收益确认 (RR) 类型所适用的销货成本 (COGS)：
收益确认 (RR) 类型 | 适用的销货成本 (COGS)
按完成项目 | 按完成项目
按偿款 | 按偿款
按完成百分比 | 按利润百分比
按实际收益 | 按利润百分比/偿款
按里程碑（仅适用于按活动控制的项目） | 按利润百分比
按挣值系数 | 按偿款
每发票计算方法允许的收益确认 (RR) 类型（对于合同延伸）：
合同金额 | 预算成本 | 实际成本
按完成项目 | 按完成项目 | 按完成项目
按实际收益 | 按实际收益 | 按实际收益
按完成百分比 | 按完成百分比 | -----------
按挣值系数 | 按挣值系数 | -----------
按里程碑（仅适用于按活动控制的项目） | 按里程碑（仅适用于按活动控制的项目） | 按里程碑（仅适用于按活动控制的项目）
----------- | ---------- | 按偿款
使用不同方法计算收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 时所针对的层：
收益确认 (RR) 类型 | 适用的销货成本 (COGS) | 确认收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 所针对的层
按完成项目 | 按完成项目 | 项目 合同延伸
按偿款 | 按偿款 | 项目 合同延伸 要素 活动
按完成百分比 | 按利润百分比 | 项目 合同延伸
按实际收益 | 按利润百分比/偿款 | 项目 合同延伸 要素 活动
按里程碑（仅适用于按活动控制的项目） | 按利润百分比 | 项目 合同延伸
按挣值系数 | 按偿款 | 项目 合同延伸 要素 活动