| 生成关键能力需求 |  |
| 生成生产计划后，系统将以关键能力需求的形式记录执行此生产计划所需的关键资源能力。 在资源主计划 (cprmp3501m000) 进程中，这些需求显示在关键能力需求要消耗的能力字段中。 如果满足以下条件，资源能力将被视为物料生产的关键能力： 资源以关键工作中心的形式显示在物料的关键能力清单 (BCC) 中（请参见关键能力清单 (cprpd3130m000) 进程）。 具有计划供应所在计划期段的能力的第一个日期（如果没有这样的日期，则为计划期段的第一天）必须介于为物料关键能力清单 (BCC) 中的关键能力记录的生效日期和过期日期之间。 通常，关键能力需求在更新物料主计划时生成（请参见维护物料主计划）。 但在使用初始化、滚动和更新方案 (cprpd4200m000) 进程时，可以禁用需求生成。 计划关键能力需求后，生产过程的持续时间将成为一个重要因素。 首先假定在计划期段内平均分配最终产品的供应，系统将使用提前期偏置和最终产品的关键能力清单 (BCC) 中记录的提前期将能力需求转移回过去。 关键能力需求起始日期的计算方法为：计划期段的起始日期减去提前期偏置（以工作天数为单位）。 需求结束日期的计算方法如下：
    计划期段结束日期 - 提前期偏置 + 提前期
提前期偏置和提前期均以工作天数为单位。 由能力需求的起始日期和结束日期组成的期段可以与多个计划期段重叠。 在这种情况下，系统将在这些计划期段之间按各个计划期段中的可用能力（根据资源日历）比例来分配需求能力。 对于每种来源计划期段和需求计划期段组合，都将记录一个单独的关键能力需求。 可以在关键能力需求 (cprmp3560m000) 进程中查看关键能力需求及其来源。 相关主题 生成关键需求 维护物料主计划 生成关键物料需求 |