| 在项目中使用基线 |  |
| 项目基线是指每项活动的计划起始和结束日期以及在某一日期活动结构中的里程碑。 可以通过以下方式输入日期： 外部计划程序包 创建/更新基线 (tppss2220m000) 进程 活动基线 (tppss2120m000) 进程 里程碑基线 (tppss2121m000) 进程 基线用于... 基线是活动计划时间线的快照。 它可用于在生成分时段预算 (tpptc5200m000) 进程中为自上而下的预算版本分时段。 分时段预算可通过使用预算版本和基线进行计算（考虑挣值法和活动的计划日期）。 基线可用于绩效评定。 如果要生成绩效评定，基线必须为“已核准”且预算版本必须为“实际”。 可下达的计划活动金额取决于基线上的活动在绩效评定期段内的位置。 例如，活动 A 的已分配金额为 10,000 荷兰盾，它采用起始日期和结束日期百分比挣值法。 活动开始时，下达 10%；活动结束时，下达 90%。 基线已核准，并分为三个期段。 在第一期段启动 A，因此该期段将下达金额 1000 荷兰盾。 在第二期段，仍在 A 上执行工作，因此无任何下达，而在第三期段 A 结束时，下达金额 9000 荷兰盾。 要下达预算金额，Infor ERP 会检查基线数据和挣值法 (EVM)。 注意 如果未输入基线，Infor ERP 将采用活动的计划日期。 创建基线 基线数据取决于项目中所使用的活动结构或里程碑的起始和结束日期。 在项目计划系统模块中，包括以下两个可以间接创建或更新基线的进程： 里程碑基线 (tppss2121m000) 进程 活动基线 (tppss2120m000) 进程。 通过这两个进程之一，即可进入创建/更新基线 (tppss2220m000)进程，在该进程中可以创建或更新基于该特定项目基础活动结构的基线。 基线 (tppss0520m000) 进程提供一个概览，使用它可以更改基线状态。 相关主题 使用活动结构 使用已分配金额 |