| 使用挣值相关数据 |  |
| 如果要通过生成分时段预算 (tpptc5200m000) 进程为项目生成计划工作的预算成本 (BCWS)，必须为分时段预算中的活动指定挣值法相关数据。 系统将为叶节点计算计划工作的预算成本 (BCWS)，并通过活动结构对该成本进行汇总。 只能为版本中现有预算金额的活动维护该版本中的挣值法数据。 使用挣值法相关数据，可以应用绩效评定技术生成执行工作的预算成本 (BCWP) 和执行工作的实际成本 (ACWP)。 下列进程可用于定义挣值。 通过选择特定菜单中的“挣值法明细...”选项，可以在挣值法相关数据 (tpptc5511m000) 进程中启动所有进程： 使用挣值里程碑相关数据 (tpptc5111s000) 进程，可以为具有“里程碑”挣值法的活动定义金额或百分比。 使用挣值起始/结束百分比相关数据 (tpptc5112s000) 进程，可以为具有“起始和结束百分比”挣值法的活动定义起始和结束百分比。 使用最大挣值百分比相关数据 (tpptc5113s000) 进程，可以为具有“进度计划完成百分比”或“效果”挣值法的活动定义最大百分比。请参见使用挣值法。如果活动数据存储在非当前版本的版本中，则： 可以使用挣值起始/结束百分比相关数据 (tpptc5112s000) 和最大挣值百分比相关数据 (tpptc5113s000) 进程中的“复制到当前版本”菜单项将数据复制到当前版本。 仅当当前版本状态为“自由”或“实际”，并且项目状态为“自由”或“活动”时，才能执行此操作。 相关主题 使用分时段预算 使用已分配金额 创建分时段预算分析版本 |