| 使用进度 |  |
| 下面总结出可以在项目进度和监控模块 (PPC) 的“项目进度”部分执行的主要操作。 要素、活动和延伸 可以人工登记要素、活动和延伸的进度，或根据相关数据或在项目计划系统模块中定义的项目计划生成进度。 成本和承付款 可以登记实际成本和承付款。 每个已下达订单或已登记收据都是一项承付款，在输入对应发票之前将记录在承付款核算系统中。 输入的成本指定实际使用数量和所耗金额。 这些信息也可以登记在财务管理子系统和订单管理子系统中。 可以使用成本和收益附加费输入间接成本。 如果成本和承付款是财务管理子系统或订单管理子系统中操作的结果，将会自动集中执行这些事务处理。 收益 可以登记项目的所有收益。可以人工执行此操作，也可以通过项目开票来完成。 在开票模块中打印发票时，会在项目进度模块 (PPC-1) 中创建并提供收益。 波动结算 开票可以基于工资率和材料价格或数量的范围变更。 可以按日期记录这些变更。 存在合同延伸时，可以根据这些信息和登记的成本创建定期报表和发票。 此外，还可以显示分录并为临时金额和数量波动创建发票。 财务结果 可以在项目执行过程中检验财务结果。 例如，可以在财务年度末检验利润或亏损过帐。 财务链接 可以自动输入一个项目、所有项目或已完成项目的在制品相关成本和收益，作为财务管理子系统中的日记帐分录。 相关主题 使用进度和监控 |