| 按项目列出的成本控制 (tpppc4510m000) |  |
| 使用此进程以监控所执行的项目。可以在项目层汇总实际成本控制。 该进程是项目生产控制模块中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 注意 要选择多个记录，请按住 Ctrl 键。 相关主题 使用控制查询和报表 使用监控 登记成本预测 ERP LN 计算完成成本的方式 在项目中使用本币
字段 | 说明
项目 | 项目代码。
币种 | 概览进程中的默认货币是项目货币。 在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。
总预算 | 控制数据中显示的预算金额
实际 成本 | 实际预算
完成成本 | 显示截至目前所允许的成本/数量（挣值）。计算完成成本的公式如下：实际进度乘以预算。 注意 有关此计算的例外，请参见： ERP LN 计算完成成本的方式.
差异 | 结果的金额
收益 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的收益
在制品 | 在制品 (WIP) 的金额
主项目总成本预算类型 | 此项没有相关的“帮助”主题。
实际成本 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）
差异 | 结果的金额
在制品 | 在制品 (WIP) 的金额。
含承付款 实际成本 | （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
含承付款 完成成本 | 当前期段内可能发生的成本
含承付款的差异成本（数量） | 该结果按以下公式计算：结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）- 承付款（本期）
不含承付款的 实际成本 | 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）
不含承付款的 差异成本（数量） | 该结果按以下公式计算：结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）
收益 | 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的收益
实际成本 | 不含承付款的结果金额
差异 | 预测的最终结果
预测成本 | 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外成本预测
完成时的差异成本（数量） | 当前年度结束时所预期的项目结束时的额外成本预测
预测额外收益 | 当前期段结束时所预期的项目结束时的预测额外收益