| 原価予測の使用方法 |  |
| ERP LN では、プロジェクト原価予測に次のいずれかの方法を使用します。方法は、PPC パラメータ (tpppc0500m000) セッションの ｢先行予測方法｣ リストで決定されます。 完了時の見積 (EAC): プロジェクト終了時に予想される合計原価 完成までの見積 (ETC): 残りの作業に予想される原価 追加費用見積 (EEC): まだ予算化されていない残りのすべての作業に予想される合計原価。決定した先行予測方法によって、以下の予測結果が変わります。 管理問合せ (tpppc4850m000) 業績測定 (tpppc5840m000) アーンドバリュー方法による業績測定 (グラフ) (tppss0702m000) 財務分析の表示 (グラフ) (tppss0701m000) 会計中間結果の生成 (tpppc2260m000) 先行予測方法が ｢完了時の見積｣ (EAC) の場合: 追加費用見積 (EEC) は、完了時の見積 (EAC) の入力時に表示されません。 管理問合せ (tpppc4850m000) セッション、業績測定 (tpppc5840m000) セッション、およびアーンドバリュー方法による業績測定 (グラフ) (tppss0702m000) セッションの完了時の差異 (VAC) は、完了時の予算 (BAC) - 完了時の見積 (EAC) で計算されます。 管理問合せ (tpppc4850m000) セッションの予測原価は、入力した予測金額および予測数量です。 業績測定 (tpppc5840m000) セッションとアーンドバリュー方法による業績測定 (グラフ) (tppss0702m000) セッションの完了時の見積 (EAC) は、入力した予測金額です。 入力した予測金額は、財務分析の表示 (グラフ) (tppss0701m000) セッションで計画原価として表示できます。入力した完了時の見積 (EAC) は完成までの見積 (ETC) に転送されます。計算式は、完成までの見積 (ETC) = 完了時の見積 (EAC) - 実際です。 ｢会計中間結果の生成 tpppc2260m000｣ セッションでは、予測金額が考慮されます。入力した完了時の見積 (EAC) は完成までの見積 (ETC) に転送されます。計算式は、完成までの見積 (ETC) = 完了時の見積 (EAC) - 実際です。 先行予測方法が ｢完成までの見積｣ (ETC) の場合: 追加費用見積 (EEC) は、完成までの見積 (ETC) の入力時に表示されません。 管理問合せ (tpppc4850m000) セッション、業績測定 (tpppc5840m000) セッション、およびアーンドバリュー方法による業績測定 (グラフ) (tppss0702m000) セッションの完了時の差異 (VAC) は次のとおりです。 完了時の予算 (BAC) - 完成までの見積 (ETC) - 実際原価 管理問合せ (tpppc4850m000) セッションは、入力した予測金額と予測数量を表示します。 業績測定 (tpppc5840m000) セッションとアーンドバリュー方法による業績測定 (グラフ) (tppss0702m000) セッションの完了時の見積 (EAC) は入力した予測金額から計算されます。計算式は、完了時の見積 (EAC) = 実際原価 + 完成までの見積 (ECT) です。 財務分析の表示 (グラフ) (tppss0701m000) セッションでは、入力した完成までの見積 (ETC) 予測金額が計画原価として表示できます。 会計中間結果の生成 (tpppc2260m000) セッションでは、完成までの見積 (ETC) 予測金額を考慮できます。 先行予測方法が ｢追加費用見積｣ (EEC) の場合: 予測の入力時、他の予測方法の値は計算されずゼロで表示されます。 管理問合せ (tpppc4850m000) セッション、業績測定 (tpppc5840m000) セッション、およびアーンドバリュー方法による業績測定 (グラフ) (tppss0702m000) セッションの完了時の差異 (VAC) は、原価差異 (CV) - 追加費用見積 (EEC) で計算されます。原価差異 (CV) は実行作業の予算原価 (BCWP) - 実際で計算されます。 管理問合せ (tpppc4850m000) セッションの予測原価は、入力した予測金額および予測数量です。 業績測定 (tpppc5840m000) セッションとアーンドバリュー方法による業績測定 (グラフ) (tppss0702m000) セッションの完了時の見積 (EAC) は計算されずにゼロに設定されます。 財務分析の表示 (グラフ) (tppss0701m000) セッションでは、入力した追加費用見積 (EEC) 予測金額を予算の最上位に追加計画原価として表示できます。 会計中間結果の生成 (tpppc2260m000) セッションでは、追加費用見積 (EEC) 予測金額を考慮できます。 |