| 拡張/設備別物理的進捗 (tpppc1184s000) |  |
| セッションの目的: 拡張と設備原価対象の組合せの進捗についてメンテナンスします。 拡張を使用するには 関連トピック 進捗処理を使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトを識別するコード
記述 | コードの記述または名前
状況 | プロジェクト状況
日付 | 日付
拡張 | 拡張コード
記述 | コードの記述または名前
拡張タイプ | 拡張タイプ 関連トピック 拡張を使用するには
状況 | 拡張の状況
設備 | 設備コード
設備の物理的な進捗 | 原価タイプ ｢設備｣ の進捗を、プロジェクトモニタリングにおいて原価対象別または管理コード別のどちらで記録するかについて設定します。
予算数量 | 設備原価対象の予算数量
予算数量 | 単位コード 関連トピック 測定単位
完了レポート済 | 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 プロジェクト技術計算モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要なのは合計予算数量の 80% だけなので、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して物理的進捗 [%] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素について、要素 (tpptc1100s000) セッションの決済対象チェックボックスがオンになっている 選択された原価対象が、拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが決済対象数量に設定されている拡張に属している
物理的進捗 [%] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドが Yes に設定されている場合、選択された原価対象またはプロジェクトについて、このフィールドをメンテナンスできます。 完了レポート済チェックボックスがオンの場合は、[進捗の登録] フィールドの設定値は影響しません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションの 100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンの場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 プロジェクト技術計算モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。
物理的進捗 [数量] | 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量 (完了済の単位数) または時間数で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトについて、このフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100s000) セッションの進捗の登録フィールドが Yes に設定されている場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオンの場合は、[進捗の登録] フィールドの設定値は影響しません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 PPC パラメータ (tpppc0100s000) セッションの 100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンの場合、予算数量を超える進捗数量を入力できます。 たとえば、プロジェクト技術計算モジュールで 100 立方メートルの土壌を予算計上したが、さらに 20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。 進捗数量を変更すると、ERP LN により進捗率が計算されます。