| 計画ボードグループ (tccom5100s000) |  |
| セッションの目的: 計画ボードの色、フォントおよびその他のプレゼンテーション詳細をメンテナンスします。 これらの設定は、この計画ボードグループの選択基準 (たとえば、生産計画ボードやワークセンタ計画ボード) に使用されます。 [スケール/マイルストーン] タブのスケール係数は、グラフィック計画ボード上に年、月、週を表すのに使用される 計画ボード単位の番号です。 計画ボードに対して複数の時間スケールを選択すると、最小タイム単位のスケール係数によってタイムスケールをどのように表すかが決定されます。 関連トピック 計画ボード
フィールド | 説明
計画ボードグループ | グラフィカルな計画ボードのレイアウト、色およびフォントを定義するために使用します。
関係 | グラフィック計画ボードに (ネットワーク) 関係を表示する必要があるかどうかを示します。
関係図作成方法 | グラフィック計画ボードに (ネットワーク) 関係をどのように表示するかを示します。
ゼロ生産能力 | グラフィック計画ボードにゼロ容量を表示したい場合は、このチェックボックスをオンにします。
遅延 | グラフィック計画ボードに計算 (ネットワーク) 余裕時間を表示したい場合は、このチェックボックスをオンにします。
クリティカルパス | グラフィック計画ボードにネットワーク計算によって決定されるクリティカルパスを表示したい場合は、このチェックボックスをオンにします。 クリティカルパスの活動および関係は、[色] タブでクリティカルパス用に選択された色で表示されます。
不況 | グラフィック計画ボードに予測と実質停滞度を表示したい場合は、このチェックボックスをオンにします。
フォントの高さ | 計画ボード上のテキストのフォントの高さ。計画ボード単位で指定されます。
行の高さ | 計画ボード上のテキストの行の高さ。計画ボード単位で指定されます。
背景 | グラフィック計画ボードの背景の色。次の 3 つのフィールドに選択された背景の色を構成する赤、緑および青の色番号が表示されます。
赤の背景の色番号 | 選択した背景に使われる赤の色番号
緑の背景の色番号 | 選択した背景に使われる緑の色番号
青の背景の色番号 | 選択した背景に使われる青の色番号
前景 | グラフィック計画ボードの前景の色
活動 | 活動を表示するために使われる色
下位活動 | 下位活動を表示するために使われる色
進捗 | 完了の報告があった活動の部分を表示するために使われる色
関係 | (ネットワーク) 関係を表示するために使われる色
無効な関係 | 非活動 (ネットワーク) 関係を表示するために使われる色
クリティカルパス | クリティカルパスの活動と関係を表示するために使われる色
選択色 | 計画ボードの中で選択したエレメントを表示するために使われる色
年度 | カレンダーの年を表す時間スケールをグラフィック計画ボードに表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
年度 | グラフィック計画ボードのカレンダー年を表すために使われるスケール単位数 計画ボードに対して複数の時間スケールを選択すると、最小タイム単位のスケール係数によってタイムスケールをどのように表すかが決定されます。
月 | カレンダー月を表す時間スケールをグラフィック計画ボードに表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
月 | グラフィック計画ボードのカレンダー月を表すために使われるスケール単位数 計画ボードに対して複数の時間スケールを選択すると、最小タイム単位のスケール係数によってタイムスケールをどのように表すかが決定されます。
週 | 週数を表す時間スケールをグラフィック計画ボードに表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
週 | グラフィック計画ボードのカレンダー週を表すために使われるスケール単位数 計画ボードに対して複数の時間スケールを選択すると、最小タイム単位のスケール係数によってタイムスケールをどのように表すかが決定されます。
日 | 日を表す時間スケールをグラフィック計画ボードに表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
パートタイム | 日次の区切りまたはシフトを表す時間スケールをグラフィック計画ボードに表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
日分割係数 | 日次スケールに表示される日次の区切りまたはシフトの数。これは パートタイムチェックボックスがオンの場合のみ、使用されます。
計画範囲 | グラフィック計画ボードの計画範囲の日数。データを処理する範囲の作業エリアを定義します。
日付表示 | 時間スケールで日数を数える方法
スケール単位の幅 | 計画ボードの計画ボード単位 (スケール単位数)。1 つのスケール単位は 1 日を表します。
デフォルト余裕時間 | 計画ボードで関係に対してデフォルトの余裕時間を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
デフォルトステップ完了率 | 計画ボードで活動完了率を増分または減分するデフォルトのステップサイズ たとえば、5 を入力すると、活動完了率が増加するごとに完了率が 5 だけ増分します。