| プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) |  |
| セッションの目的: PCS プロジェクトの中間売上原価 (COGS) および中間利益を表示および調整します。中間売上原価と中間利益を使用して、完成品の出荷前に PCS プロジェクトの結果について予測することができます。 このセッションでは、プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションの実行結果を表示できます。このセッションでデータを定義することはできませんが、次のフィールドの値を調整できます。 見積 合計原価 見積合計 収益 見積時間合計 確認済 中間売上原価 確認済中間収益 POC 確認済 概要セッションでは、特定のプロジェクトについて、いくつかの中間売上原価および中間利益を一覧表示できます。中間売上原価および中間利益をダブルクリックすると、すべての詳細を表示できます。 関連トピック プロジェクト管理 (PCS) における中間利益確認の概要 プロジェクト管理 (PCS) における中間利益確認の手順
フィールド | 説明
プロジェクト | 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。
計算タイプ | PCS プロジェクトの状況が有効または終了のときに収益承認を実行する場合には、収益承認の計算タイプが常に中間になります。 プロジェクト終了 (tipcs2250m000) セッションを使用して PCS プロジェクトをクローズする場合、最後に実行した収益承認の状況は自動的に中間から最終に変更されます。また、確認済フィールドの POC は、自動的に ｢100%｣ に設定されます。金額精算のために生成される振戻取引によって、中間売上原価金額および中間利益金額が再計算されます。 指定可能な値 計算タイプ
生成日 | 中間売上原価および中間利益が計算された日付と時間
通貨 | 一般的に使用されている流通貨幣。硬貨、債券、紙幣など。 ERP LN では次の 2 つの通貨タイプが識別されます。 自国通貨: 原価計算、予算記録、税額登録などの内部目的に使用されます。 取引通貨: 各種のオーダや請求書など、取引先との取引に関する処理で使用されます。 通貨は、PCS プロジェクト計算の通貨と同じです。これは、プロジェクト別原価 (tipcs3560m000) セッションで表示できます。
終了日 | 収益承認において実際原価が考慮される最終の日付。この日付は、収益承認の計算時にプロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションにおいて決定されます。
予測損失 | このチェックボックスがオンの場合、見積原価合計が、見積収益合計を超過しています。 予測損失 (予測損失チェックボックスがオン) は、中間売上原価の計算に影響します。一般に認められた会計原則 (GAAP) に従い、損失は判明後できるだけ早期に承認する必要があります。このため、予測損失の場合の中間売上原価の計算は、利益の場合の中間売上原価とは異なります。 例 見積原価合計 = 1980 見積収益合計 = 1500 完了の割合 (POC) = 10% 予測損失チェックボックスがオンの場合、中間フィールドの金額の計算は次のようになります。 完了時の見積結果合計は、1500 - 1980 = -480 となります。 実現収益は、1500 の 10% = 150 です。この場合、中間利益も 150 です。 中間売上原価は、150 - (- 480) = 630 です。 利益の場合 (予測損失がオフ)、中間売上原価は中間フィールドの説明のとおりに計算されます。 注意 中間利益の計算では、利益と損失の差異はありません。
変更の理由 | 収益承認を実行した理由、または収益承認の計算をマニュアルで変更した理由についての追加情報を入力できます。たとえば、見積合計 収益フィールドの金額を増やした理由として、受け取った追加の販売オーダが、ERP LN ソフトウェアに記録されていないオーダだったことなどを示すことができます。
見積時間 | PCS プロジェクトの見積時間 見積時間は、ERP LN によって計算されないため、最初はこのフィールドは 0 (ゼロ) です。中間売上原価および中間利益を計算するためにプロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションを初めて実行する場合は、見積時間合計フィールドに自分で見積時間数を入力する必要があります。これにより、見積時間フィールドにもこの時間数が表示されます。
見積時間合計 | PCS プロジェクトの見積時間の合計 この数値は ERP LN によって計算されないので、プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションを最初に実行して中間利益と中間売上原価を決定するときに、数値を入力する必要があります。
実際時間 | PCS プロジェクトで実際に費やされた時間数。消費時間とは、たとえば PCS プロジェクトに関連する製造オーダに記帳された人時間および機械時間です。
見積 | プロジェクトの見積原価。次のものが含まれます。 部品表、工順などにもとづく見積品目原価 (プロジェクトパート原価) 活動 (tipcs4101m000) セッションの活動について活動見積チェックボックスがオンの場合のプロジェクト活動の見積原価 見積プロジェクト付加費用 プロジェクトがメインプロジェクトの場合のサブプロジェクトの見積原価 販売オーダやサービスオーダなど、プロジェクトに関連するオーダの原価は、見積原価に含まれません。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、原価は原価構成要素別に指定されます。これは、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。
差異 | 見積と見積 合計原価との差異。見積フィールドは ERP LN によって計算されます。ただし、見積 合計原価フィールドは、ユーザが変更することができます。たとえば、ERP LN によって計算された見積フィールドの原価と異なる値をユーザが予測したときなどに変更します。見積 合計原価フィールドを変更すると、差異フィールドも変更されます。 見積と見積 合計原価が等しい場合、差異は 0 (ゼロ) です。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、見積原価差異は原価構成要素別に指定されます。これは、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。
見積 合計原価 | PCS プロジェクトの見積原価合計。このフィールドのデフォルト値は、ERP LN によって計算された見積フィールドの数値と同じです。ただし、たとえば ERP LN にすでに記録されている原価と、ユーザが予測した原価が異なる場合に、見積 合計原価を変更することができます。 見積 合計原価と見積の差異は、差異フィールドに示されます。 注意 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、このフィールドをメンテナンスすることはできません。この場合、原価は原価構成要素別に転記されます。ツールバーをクリックして、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションを開始します。このセッションで、原価構成要素別に原価をメンテナンスできます。
実際原価 | 実際に PCS プロジェクトに記帳されている、製造、時間会計、購買、サービス、販売、財務、倉庫、および PCS 自体の原価 次のように、いろいろなレベルの実際原価を決定できます。 プロジェクトのレベル: 一般費用、財務会計を介した一般費用 (たとえば、交通費請求額)、付加費用 カスタマイズ品目のレベル: 購買原価、在庫付加費用、製造原価 標準品目のレベル: プロジェクトの販売オーダおよびサービスオーダにリンクする標準品目 プロジェクト関連品目のレベル: プロジェクトに関連する品目原価。これは、独立した原価の分類です (主に結果)。プロジェクトレベルの原価のように、PCS 仕掛品にマップする必要があります。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、実際原価は原価構成要素別に指定されます。これは、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。
POC (原価基準) | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。 POC (原価基準) は、プロジェクトの原価にもとづいています。完了の割合は、特定の日付までにプロジェクトに要した実際原価を完了時の見積原価合計で除算することで計算されます。たとえば、プロジェクトの見積原価合計が $1980,- の場合を想定します。収益承認時点までの実際原価は $200,- です。この場合、完了の割合は 200 ÷ 1980 = 10.1% です。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定に従って、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間利益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、POC (マニュアル) のいずれかが使用されます。このセッションでは、現在の POC が (現在方法) のラベルで示されます。POC (原価基準) が中間売上原価と中間利益の計算に使用されない場合でも、ERP LN では常に POC (原価基準) が計算される点に注意してください。 POC 確認済フィールドに割合を入力することによって、完了の割合をいつでも無効にできます。
POC (時間基準) | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。 POC (時間基準) は、プロジェクトに費やされた時間数にもとづきます。完了の割合は、特定の日付までにプロジェクトに要した実際時間を完了時の見積時間合計で除算することで計算されます。たとえば、プロジェクトの見積時間合計が 500 の場合を想定します。収益承認時点までの実際時間が 100 の場合、完了の割合は 100 ÷ 500 = 20% です。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定に従って、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間利益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、POC (マニュアル) のいずれかが使用されます。このセッションでは、現在の POC が (現在方法) のラベルで示されます。POC (時間基準) が中間売上原価と中間利益の計算に使用されない場合でも、ERP LN では常に POC (時間基準) が計算される点に注意してください。 POC 確認済フィールドに割合を入力することによって、完了の割合をいつでも無効にできます。
POC (マニュアル) | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。 POC (マニュアル) は、プロジェクトで終了した作業の見積をするユーザが決定します。特定のプロジェクトについて、プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの完了のステージフィールドに見積を入力する必要があります。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定に従って、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間利益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、POC (マニュアル) のいずれかが使用されます。このセッションでは、現在の POC が (現在方法) のラベルで示されます。 POC 確認済フィールドに割合を入力することによって、完了の割合をいつでも無効にできます。
POC 確認済 | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。このフィールドに割合を入力することで、中間売上原価および中間利益の計算に使用される POC を無効にできます。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの設定に従って、特定のプロジェクトの中間売上原価および中間利益の計算に、POC (原価基準)、POC (時間基準)、POC (マニュアル) のいずれかが使用されます。
POC 現在 | 完了の割合 (POC) は、完了した PCS プロジェクトの作業の割合を表します。このフィールドには、中間売上原価と中間利益の計算に使用される POC が表示されます。
見積 | プロジェクトに関連するすべての販売オーダ、サービスオーダ、および倉庫オーダの見積予測収益 (すでに実現している収益を含む)
差異 | 見積 (ERP LN によって計算されます) と見積合計 収益との差異。たとえば、販売オーダを予測しても、このオーダがまだ ERP LN に記録されていないなどの理由で、見積合計 収益フィールドの金額を変更できます。見積合計 収益フィールドを変更すると、差異フィールドも変更されます。 見積と見積合計 収益が等しい場合、差異は 0 (ゼロ) です。
見積合計 収益 | PCS プロジェクトの見積収益合計。このフィールドのデフォルト値は、ERP LN によって計算された見積フィールドの数値と同じです。ただし、たとえば販売オーダを予測しても、まだこのオーダが ERP LN に記録されていないときなどに、見積合計 収益を変更できます。 見積合計 収益と見積の差異は、差異フィールドに示されます。
稼得 収益 | 稼得 収益は、完了時の見積収益合計 (見積合計 収益フィールドの値) に完了の割合 (POC) を乗算することで計算されます。 このセッションには、POC (時間基準)、POC (原価基準)、POC (マニュアル) などの多数の完了の割合が表示されます。稼得 収益の決定にどの POC が使用されるかは、プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの値によって決まります。最後に、POC 確認済フィールドに入力した割合が優先されます。
実際 収益 | 中間利益の承認の日付に、ある PCS プロジェクトについて中央請求の販売請求モジュールですでに転記されている収益。実際収益は、次の項目から発生します。 販売 サービス 倉庫 (プロジェクト境界を超えた転送のみ)
転記済中間利益 | 前の中間利益承認の際に、すでに総勘定元帳に転記されていた中間利益
中間 | 財務会計の総勘定元帳モジュールに転記される中間利益、または転記予定の中間利益。中間利益は、プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションの実行によって計算されます。次のように計算されます。
    計算: 例:

    プロジェクトの見積収益 4905
    見積収益差異 + 1095
    -------------------------------------------- ----
    完了時の見積収益合計 6000
    完了の割合 (POC) × 25%
    -------------------------------------------- ----
    実現収益 1500
    転記済実際収益 - 833
    前の期間の転記済中間利益 - 200
    -------------------------------------------- ----
    現在の期間の中間利益 467
ユーザは必要に応じて確認済中間収益フィールドに金額を入力することによって、計算された金額を無効にすることができます。 中間利益は、このセッションの確認 (取消) をクリックするか、中間売上原価および収益を確認チェックボックスがオンのときにプロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを実行することによって確認する必要があります。 プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記をクリックすると、プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションが開始されるので、中間利益を確認して、財務会計の総勘定元帳モジュールに転記することができます。
確認済中間収益 | 財務会計の総勘定元帳モジュールに転記される中間利益、または転記予定の中間利益。このフィールドのデフォルト値は、中間フィールドの値と等しくなりますが、確認する前に、このフィールドで中間利益を調整できます。
実際売上原価 | 中間利益承認の日付と時間に、プロジェクトに対してすでに作成されている売上原価 (COGS)。実際売上原価は、次の項目から発生します。 販売 サービス 倉庫 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、実際売上原価は原価構成要素別に指定されます。これは、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。
稼得 売上原価 | 稼得 売上原価は、完了時の見積原価合計 (見積 合計原価フィールドの値) に完了の割合 (POC) を乗算することで計算されます。 このセッションには、POC (時間基準)、POC (原価基準)、POC (マニュアル) などの多数の完了の割合が表示されます。稼得 売上原価の決定にどの POC が使用されるかは、プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) 詳細セッションの 完了度にもとづく計算方法フィールドの値によって決まります。最後に、POC 確認済フィールドに入力した割合が優先されます。 プロジェクト管理パラメータ (tipcs0100m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、実現売上原価は原価構成要素別に指定されます。これは、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。
転記済中間売上原価 | 前の中間利益承認の際に、総勘定元帳に転記済であった中間売上原価
中間 | 財務会計の総勘定元帳モジュールに転記される中間売上原価、または転記予定の中間売上原価。中間売上原価は、プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションの実行によって計算されます。次のように計算されます。
    計算: 例:

    プロジェクトの見積原価 2000
    見積原価差異 + 200
    -------------------------------------------- ----
    完了時の見積原価合計 2200
    完了の割合 (POC) × 25%
    -------------------------------------------- ----
    実現売上原価 550
    転記済実際売上原価 - 90
    前の期間の転記済中間売上原価 - 219
    -------------------------------------------- ----
    現在の期間の中間売上原価 241
ユーザは必要に応じて確認済 中間売上原価フィールドに金額を入力することによって、計算された金額を無効にすることができます。 注意 損失の場合 (予測損失チェックボックスがオン)、中間売上原価の計算は異なります。詳細については、予測損失を参照してください。 中間売上原価は、このセッションの確認 (取消) をクリックするか、中間売上原価および収益を確認チェックボックスがオンのときにプロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを実行することによって確認する必要があります。 プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記をクリックすると、プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションが開始されるので、中間売上原価を確認して、財務会計の総勘定元帳モジュールに転記することができます。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、中間売上原価は原価構成要素別に指定されます。これは、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。
確認済 中間売上原価 | 財務会計の総勘定元帳モジュールに転記される中間売上原価、または転記予定の中間売上原価。このフィールドのデフォルト値は、中間フィールドの値と等しくなりますが、確認する前に、このフィールドで中間売上原価を調整できます。 プロジェクト詳細 (tipcs2130m000) セッションの原価構成要素別に中間売上原価と収益を転記チェックボックスがオンの場合、確認済中間売上原価は原価構成要素別に指定されます。これは、原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションで表示できます。
見積結果合計 | 見積合計 収益から見積合計を減算した値
実現結果 | 稼得 収益から稼得 売上原価を減算した値
実際結果 | 実際 収益から実際売上原価を減算した値
転記済中間結果 | 転記済中間利益から転記済中間売上原価を減算した値
中間結果 | 中間から中間を減算した値
確認済中間結果 | 確認済中間収益から確認済 中間売上原価を減算した値
確認済 | このチェックボックスがオンの場合、中間売上原価および中間利益が確認されます。次の 2 種類の方法で、中間売上原価および中間利益を確認できます。 プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションで確認 (取消) をクリックします。 中間売上原価および収益を確認チェックボックスがオンの場合、プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを実行します。 プロジェクト別中間売上原価および収益 (tipcs3190m000) 詳細セッションで確認 (取消) をもう一度クリックすることで、確認を取り消すことができます。
確認日 | 中間売上原価および中間利益が確認された日付
確認済ユーザ | 中間売上原価および中間利益を確認したユーザ
転記済 | このチェックボックスがオンの場合、中間売上原価および中間利益が、財務会計の総勘定元帳モジュールに転記されます。 プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記をクリックすることで、プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを開始できます。このセッションの実行時に中間売上原価および収益を転記チェックボックスをオンにした場合、中間売上原価および中間利益が転記されます。
転記日 | 中間売上原価および中間利益が財務会計の総勘定元帳モジュールに転記される日付
転記済ユーザ | 中間売上原価および中間利益を転記したユーザ
コマンド | 説明
プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 | プロジェクト別中間売上原価および収益の計算 (tipcs3290m000) セッションを開始する場合にクリックします。
確認 (取消) | 中間売上原価および中間利益を確認する場合にクリックします。中間売上原価および中間利益がすでに確認されている場合、クリックすると確認を解除できます。 確認の前に、POC 確認済フィールドで完了の割合を調整でき、また中間フィールドと中間フィールドでそれぞれ売上原価と収益を調整できます。 中間売上原価および収益を確認チェックボックスがオンのときにプロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを実行することで、中間売上原価および中間利益を確認することもできます。
原価構成要素 | 原価構成要素別売上原価 (tipcs3191m000) セッションを開始する場合にクリックします。
プロジェクト原価および収益の出力 | プロジェクト原価および収益の出力 (tipcs3490m000) セッションを開始する場合にクリックします。
プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 | プロジェクト別中間売上原価および収益の確認と転記 (tipcs3291m000) セッションを開始する場合にクリックします。