| EV 最大率関連データ (tpptc5113s000) |  |
| セッションの目的: 選択した活動におけるアーンドバリュー方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣ の最大割合をメンテナンスします。 割合は、方法ごと、または方法内の原価タイプごとに入力できます。 プロジェクトと、活動の時系列予算バージョンを指定する必要があります。 関連トピック アーンドバリュー関連データを使用するには アーンドバリュー方法を使用するには
フィールド | 説明
プロジェクト | プロジェクトを識別するコード
プロジェクト | プロジェクトの状況
現行バージョン | このプロジェクトのデータをこのバージョンで入力できます。
活動 | 活動を識別するコード 関連トピック 活動
バージョン | 活動のデータを記録するバージョン
アーンドバリュー方法 | 関連する EV (アーンドバリュー) 方法
最大割合 | 予算額が活動の進捗の割合に比例して発行されます。アーンドバリュー方法が ｢完成率｣ の場合に活動の最大割合を 90% に変更すると、これは予算が最高 90％ まで発行され、残りの 10％ は活動が完了するときに発行されることを意味します。 関連トピック アーンドバリュー方法を使用するには
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、活動に関連テキストがあります。このテキストは、ツールバーの [テキスト] ボタンをクリックして表示できます。
材料最大割合 | EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める材料予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める材料予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 材料原価タイプの最大の割合。活動の材料予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。
労務最大割合 | EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める労務予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める労務予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 労務原価タイプの場合の最大割合。活動の労務予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。
設備最大割合 | EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める設備予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める設備予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 設備原価タイプの場合の最大割合。活動の設備予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。
外注最大割合 | EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める外注予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める外注予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 外注原価タイプの場合の最大割合。請求要素の外注予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。
雑費最大割合 | EV 方法 ｢マイルストーン｣: 活動にリンクされたマイルストーンに割り当てられる、活動に占める雑費予算額の割合 EV 方法 ｢開始/終了時の割合｣: 活動の開始時に発行される、活動に占める雑費予算額の割合 EV 方法 ｢完成率｣ または ｢作業レベル｣: 雑費原価タイプの場合の最大割合。活動の雑費予算額について計算されます。これは、活動期間にこの原価タイプについて発生し得る最大 BCWS です。