| 時系列予算分析コードを作成するには |  |
| 時系列予算 (TPB) には、少なくとも以下の 2 つの構成要素が必要です。 トップダウンバージョン。予算バージョン (tpptc5100s000) セッションでメンテナンスします。時系列予算を使用するにはを参照してください。 時系列予算分析コード。 時系列予算分析コードを作成する手順は、次のとおりです。 時系列によるプロジェクト別予算分析コード (tpptc5120s000) セッションを開始して分析コードを作成するか、時系列予算の生成時に自動的にコードを生成します。 トップダウンバージョンをリンクします。 業績測定で使用可能な許容基準ライン状況の値を指定します。 時系列予算分析コードをプロジェクトにリンクします。 この分析コードを使用して、時系列予算 - 管理セッション (tpptc5821m000) セッションでさまざまな時系列予算を比較できます。 注意 時系列によるプロジェクト別予算分析コード (tpptc5120s000) セッションで入力した詳細から、時系列予算の生成 (tpptc5200m000) セッションのデフォルト値が取得されます。時系列予算の生成 (tpptc5200m000) セッションで値を変更した場合、時系列予算を生成した後、ERP LN により時系列によるプロジェクト別予算分析コード (tpptc5120s000) セッションでそれらの値が更新されます。 関連トピック 時系列予算を使用するには アーンドバリュー関連データを使用するには 配分金額を使用するには 予定作業の予算原価を生成するには |