| ボトムアップ予算を使用するには |  |
| プロジェクト全体は、個別の要素または活動に分割されます。各要素や活動は、特定の詳細な所要量にもとづいて別々に予算化されます。各結果が集計されて、プロジェクト合計が得られます。 ボトムアップ予算では、作業ブレイクダウン構造の要素または活動別に予算が作成されます。これらの予算が集計されて、プロジェクト合計原価予算になります。予算金額は活動または要素ごとに入力され、その活動構造または要素構造の最上位ノード、またはより上位ノードで集計されます。この最上位の金額は、集計予算金額になります。予算の最上位の付加費用を処理するには、プロジェクトレベルで各原価対象に付加費用を入力します。 注意 購買予算はボトムアップ予算にリンクできます。 予算状況が ｢最終｣ の場合、更新用の調整を作成することができます。ERP LN では、調整とは凍結ボトムアップ予算への修正のことです。修正は予算の増減しか行いません。ただし、拡張の場合は契約も変更されます。詳細は、拡張を使用するにはを参照してください。 予算原価分析とは、ボトムアップ予算の分析のことです。同一の予算に対して複数の予算原価分析を実行できます。各予算分析は、予算を比較するため、プロジェクトコードおよび予算原価分析コードと一緒に保存されます。分析は、ある時点におけるスナップショットです。分析では、すべての付加費用を考慮して要素予算の頻度が計算されます。 関連トピック 購買予算を使用するには 要素構造を使用するには 活動構造を使用するには トップダウン予算を使用するには |