| サービスオーダ (活動) の計画開始/終了時間を管理するには |  |
| 一括 SRPおよびグラフィカル計画ボードの編集オプションでこれらの日付を管理します。 以下のような再計画ができます。 グラフィカル計画ボードでサービスオーダをシフトします。 サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションで、サービスオーダの計画開始日または計画終了日を変更します。 一括 SRP を実行する場合は、SRP の一括実行 (tssoc2260m000)セッションの再計画チェックボックスをオンにします。 サービスオーダの計画開始日の変更には、以下の制約があります。 計画開始日と最遅終了日の範囲内でサービスオーダをシフトできます。 現在の日付より前に開始日を計画することはできません。 サービスオーダ活動の計画開始日が変更されると、サービスオーダ活動継続期間とカレンダーデータのチェックにより、計画終了日が決定されます。 活動の開始日を変更すると、ERP LN により、サービスオーダの計画開始日と計画終了日を変更する必要があるかどうかがチェックされます。サービスオーダの計画開始日は、サービスオーダに関連するサービスオーダ活動の最早計画開始日です。サービスオーダの計画終了日は、サービスオーダに関連するサービスオーダ活動の最遅計画終了日です。 注意 状況が ｢フリー｣、｢計画｣、または ｢発行済｣ の場合、サービスオーダを再計画できます。現行のサービスオーダの開始日が変更されると、ERP LN により、関連するすべての活動の計画開始日と計画終了日が再計算されます。 関連トピック サービスでのカレンダーの使用方法 |