| 進捗結果を使用するには |  |
| 進捗はさまざまなレベルで登録できます。最も詳細なレベルは原価対象/管理コードレベルです。一部のリソースでは、正確に進捗を記録することが困難であるため、正確な記録をとるために進捗登録は 2 箇所で管理できます。 プロジェクト (tppdm6100s000)セッションの [進捗の登録] フィールドを使用して、 現行プロジェクトについて原価対象/管理コードレベルで進捗を記録することを指定します。選択肢は、｢Yes｣、｢No｣、および ｢差異 = 在庫｣ です。 標準およびプロジェクト原価対象セッションの [進捗の登録] フィールドを使用して、特定の原価対象/管理コードについて原価対象/管理コードレベルで進捗を記録する必要があるかどうか指定します。 フィールド値の組合せにもとづいて、次の結果が得られます。
- | 原価対象セッションのチェックボックス
プロジェクトのリスト値
| Yes | No
Yes | 結果 1 | 結果 1
No | 結果 1 | 結果 2
結果 = 在庫 | 結果 1 | 結果 3
結果 1: 原価対象または管理コードレベルで記録する進捗は、次のモニタリングの計算式で使用されます。実行済 = 進捗 (%) x 予算、原価差異 = 実行済 - 実際 結果 2: 原価対象または管理コードレベルで進捗を登録できません。この結果、モニタリングでは進捗から実行済を判断できません。このため、実行済 = 実際であり、この結果、原価差異 = 0 になります。 結果 3: 原価対象または管理コードレベルで記録する進捗は、次のようなモニタリングの計算式で使用されます。原価対象または管理コードレベルで記録する進捗は、差異の計算には使用されません。原価は発生しますが、進捗に従って消費されないため、在庫と見なされます。これによりモニタリングでは、実行済 = 進捗 (%) x 予算、在庫 = 実際 - 実行済、結果 = 0 という論理が得られます。 注意: 結果 2 と 3 は、非終了作業についてのみ発生します。プロジェクトの作業が終了している場合、結果 1 の計算が使用されます。 モニタリングでは、プロジェクト - 原価管理レベル (tppdm6102m000) セッションで原価管理レベルを管理コードに設定している場合のみ結果が表示されます。 |