| プロジェクト構造 (tipcs2115m000) |  |
| セッションの目的: メインプロジェクトおよびサブプロジェクトを使用して、プロジェクト構造をメンテナンスします。プロジェクト構造の記録は、受注設計における拡張プロジェクトの場合に特に重要です。 注意 ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみできます。
フィールド | 説明
メインプロジェクト | プロジェクト構造データを入力または表示するメインプロジェクトのコードを入力します。このコードは、プロジェクト (tipcs2101m000) セッションで事前に記録しておく必要があります。
状況 | プロジェクトの現在の進捗状況を示します。
サブプロジェクト | プロジェクト構造データを入力するサブプロジェクトのコードを入力します。プロジェクト構造データは、プロジェクト構造 (tipcs2115m000) セッションで事前に記録しておく必要があります。 注意 サブプロジェクトとは、メインプロジェクトの一部である下位レベルのプロジェクトです。プロジェクトパートとは混同しないでください。
メインプロジェクト活動開始 | メインプロジェクトのネットワーク計画における活動を記述し、サブプロジェクトの計画開始日を決定します。 サブプロジェクトの実行を完了しなければならない場合の、メインプロジェクトのネットワーク計画における活動のコードを入力します。このコードは、活動 (tipcs4101m000) セッションで事前に記録しておく必要があります。 サブプロジェクトに対する開始と終了の活動を入力しない場合、そのサブプロジェクトの開始日と完了日は、メインプロジェクトの開始日および完了日と同じになります。
メインプロジェクト活動終了 | メインプロジェクトのネットワーク計画における活動を記述し、サブプロジェクトの計画終了日を決定します。 サブプロジェクトの実行を完了しなければならない場合の、メインプロジェクトのネットワーク計画における活動のコードを入力します。このコードは、活動 (tipcs4101m000) セッションで事前に記録しておく必要があります。