| Utilizzo di un budget tempificato |  |
| Un budget tempificato (TPB) è un budget rapportato alla scala cronologica in base ad attività e viene creato a partire da un budget dall'alto verso il basso. Creare innanzitutto una versione dall'alto verso il basso del progetto. Utilizzando più versioni, è possibile tenere traccia delle modifiche apportate al budget dall'alto verso il basso. È necessario definire gli importi versione per il budget riportati di seguito: L'importo contratto della versione. L'attivo sul ricavo. La riserva di gestione. L'importo contratto della versione viene calcolando applicando la formula: importo contratto versione = attivo sul ricavo + riserva di gestione + importo ripartito. Se lo stato della versione budget è Effettivo, è possibile inserire l'ora di inizio budget sulla quale basare il calcolo. È possibile modificare lo stato della versione da Libero in Effettivo solo se vengono soddisfatte le condizioni riportate di seguito: Lo stato di altre versioni è diverso da Effettivo. Lo stato del progetto è Libero o Attivo. Per attivare il supporto di budget tempificati multivaluta, specificare la data di budget, in modo da correggere quella associata ai tassi delle transazioni di cambio. Per un budget tempificato, è necessario ripartire gli importi tra le attività, collegarli alla versione e inserire i dati correlati al metodo di valorizzazione lavoro svolto. Al riguardo, vedere Utilizzo di importi ripartiti. È inoltre possibile copiare un budget dal basso verso l'alto in un budget dall'alto verso basso, in modo che l'importo budget sia successivamente disponibile come importo ripartito per la versione. La sessione Generazione struttura e budget dall'alto verso il basso (tpptc5210m000) consente di collegare attività a una versione budget dall'alto verso basso in un'unica operazione. È possibile utilizzare questa sessione opzionale solo se alla versione non è ancora assegnato alcun budget. Dopo l'esecuzione della sessione, è necessario assegnare un import budget a ciascuna attività. È possibile derivare questo importo dal budget in base ad attività dal basso verso l'alto, se la casella di controllo Copia righe budget in base ad attività incluse è selezionata. In caso contrario, gli importi budget sono pari a zero ed è necessario immetterli manualmente. Generare il budget tempificato tramite la sessione Generazione budget tempificato (tpptc5200m000). La sessione Codici analisi budget tempificati per Progetto (tpptc5120s000) consente di generare il codice analisi TPB o di crearlo manualmente. Il codice analisi è composto da una versione, un tipo di tasso di cambio e un valore di riferimento. La sessione Budget tempificato (Costi a budget lavoro programmato per Periodo) (tpptc5521m000) consente di visualizzare il budget tempificato sotto forma di costi a budget del lavoro programmato. Per monitorare il budget tempificato, è possibile utilizzare i dati riportati di seguito: Stato avanzamento Valori effettivi Previsione. Eseguire la sessione Generazione misurazione prestazioni (tpppc5200m000) e confrontare i costi con lo stato avanzamento e il budget. Confrontare quindi i costi a budget del lavoro programmato (BCWS) con i costi a budget del lavoro eseguito (BCWP). La varianza corrisponde alla varianza programma (SV). Confrontare inoltre i costi a budget del lavoro eseguito (BCWP) con i costi effettivi del lavoro eseguito (ACWP). La varianza corrisponde alla varianza costo (CV). Confrontare infine il budget al completamento (BAC) con la previsione di spesa finale (EAC). Quest'ultima viene calcolata aggiungendo i costi effettivi del lavoro eseguito alla spesa prevista per il completamento del progetto. |