| Dati correlati a percentuale massima valorizzazione lavoro svolto (EV) (tpptc5113s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le percentuali massime di un'attività selezionata alla quale è associato un metodo valorizzazione lavoro svolto Percentuale completata o Livello di impegno. Le percentuali possono essere inserite in base al metodo o per tipo di costo nell'ambito del metodo. È necessario specificare il progetto e la versione budget tempificato dell'attività. Argomenti correlati Utilizzo di dati correlati alla valorizzazione lavoro svolto Utilizzo di un metodo di valorizzazione lavoro svolto
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice che identifica il progetto in modo univoco.
Progetto | Lo stato del progetto.
Versione corrente | È possibile inserire dati in questa versione per questo progetto.
Attività | Il codice che identifica l'attività in modo univoco. Argomenti correlati attività
Versione | La versione in cui vengono memorizzati i dati dell'attività.
Valorizzazione lavoro svolto | Il metodo EV rilevante.
Percentuale massima | Gli importi del budget vengono rilasciati in rapporto all'avanzamento in percentuale dell'attività. Se il metodo di valorizzazione del lavoro svolto è Percentuale completata e si modifica la percentuale massima dell'attività al 90%, questo significa che il budget viene rilasciato fino al 90% e l'altro 10% viene rilasciato soltanto se l'attività viene conclusa. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione lavoro svolto
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, all'attività è associato un testo che è possibile visualizzare facendo clic sul pulsante Testo nella barra degli strumenti.
% massima materiale | Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo del materiale a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Materiale. Viene calcolata in base all'importo del materiale a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività.
% massima manodopera | Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo della manodopera a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Manodopera. Viene calcolata in base all'importo della manodopera a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività.
% massima attrezzatura | Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Attrezzatura. Viene calcolata in base all'importo dell'attrezzatura a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività.
% massima conto lavoro | Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo del conto lavoro a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo del conto lavoro a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Conto lavoro. Viene calcolata in base all'importo del conto lavoro a budget per l'elemento di addebito ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività.
% massima costi vari | Metodo EV: Attività cardine. La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività assegnata all'attività cardine collegata all'attività. Metodo EV: Percentuale iniziale e finale. La percentuale dell'importo dei costi vari a budget per l'attività che viene rilasciata all'avvio dell'attività. Metodo EV: Percentuale completata o livello di impegno. La percentuale massima per il tipo di costo Costi vari. Viene calcolata in base all'importo dei costi vari a budget per l'attività ed equivale al valore massimo per il BCWS di questo tipo di costo durante l'attività.