| Avanzamento espresso in quantità per Elemento/Conto lavoro (tpppc1126s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'elemento con l'oggetto di costo Conto lavoro. Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato corrente del progetto.
Data | La data di immissione dell'avanzamento di questo progetto nonché dell'elemento o dell'attività relativi.
Elemento | Il codice che identifica l'elemento.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.
Conto lavoro | Se il campo Avanzamento conto lavoro espresso in quantità nella sessione Progetto (tppdm6100s000) viene impostato su Oggetto di costo è possibile selezionare un oggetto di costo a budget. Se il campo viene impostato su Codice di controllo, è possibile selezionare il codice di controllo di un oggetto di costo a budget. Argomenti correlati conto lavoro
Conto lavoro | Descrizione o nome del codice.
Avanzamento conto lavoro espresso in quantità | Questo campo indica se l'avanzamento per il tipo di costo Conto lavoro viene registrato nel monitoraggio del progetto in base all'oggetto di costo o al codice di controllo.
Quantità preventivata | La quantità a budget di conto lavoro.
Unità | L'unità definita per la riga del budget relativa al tipo di costo.
Riportato come completato | Questo campo indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Calcoli tecnici progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e inserire il valore 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità % in quanto è sufficiente solo l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Viene selezionata la casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) relativamente all'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare.
Avanzamento espresso in quantità [%] | L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato solo se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se non viene selezionata la casella di controllo Riportato come completato. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito è selezionata nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), è possibile inserire un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Calcoli tecnici progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%.
Avanzamento espresso in quantità [Quantità] | L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore temporale o di quantità.