| Relazioni attività |  |
| In Infor ERP LN 6.1 FP2 è possibile gestire le relazioni tra attività, tra righe di budget e tra un'attività e una riga di budget. Le relazioni possono essere trasferite a Microsoft Project per lo sviluppo di programmi. Questa funzionalità consente di riutilizzare le attività e la relativa disposizione in sequenza per nuovi progetti. Per ottenere programmi realistici, è necessario definire la sequenza delle attività in modo accurato. Una relazione tra attività indica che una particolare attività, detta successore, non può iniziare fino a quando un'altra attività, detta predecessore, non inizia o finisce. Non è possibile collegare due volte la stessa attività predecessore alla stessa attività successore e non è possibile collegare la stessa attività predecessore alla stessa attività successore. A tale scopo, nel modulo Pianificazione progetto è stata introdotta una nuova sessione Relazioni attività (tppss2510m000). Argomenti correlati Relazioni attività (tppss2510m000) |