| Aggregazione capacità stimata a progetto (tipcs4201m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per aggregare il fabbisogno di capacità di ogni progetto in base alla progettazione dettagliata del progetto, allo scopo di determinare il fabbisogno di capacità aggregato per attività. In base al valore del campo Capacità critiche per la pianificazione della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000), per calcolare la capacità aggregata viene utilizzato il valore di Capacità uomo o di Capacità macchina. Durante il processo di aggregazione è possibile collegare le attività alle operazioni personalizzate. Tale processo si svolge come indicato di seguito: Se il codice attività nella sessione Attività (tipcs4101m000) non è stato specificato oppure se è stato indicato che tale codice può essere sovrascritto, ERP LN cerca innanzitutto un'attività con task E centro di lavoro corrispondenti al task e al centro di lavoro dell'operazione personalizzata. Se il codice attività non è stato specificato, ERP LN cerca un'attività con task O centro di lavoro corrispondente al task o al centro di lavoro dell'operazione personalizzata. Se il codice attività non è stato specificato, ERP LN cerca l'attività con il centro di lavoro principale corrispondente al centro di lavoro principale dell'operazione personalizzata. ERP LN, inoltre, indica se l'operazione personalizzata non può essere collegata a un'attività. Argomenti correlati Pianificazione di rete Utilizzo dei campi Da e A
Campi | Descrizione
Progetto | Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla.
Collega operazioni ad attività | Se la casella di controllo è selezionata, le operazioni personalizzate vengono automaticamente collegate a un'attività nella rete delle attività. Tale processo si svolge come indicato di seguito: Se il codice attività nella sessione Attività (tipcs4101m000) non è stato specificato oppure se è stato indicato che tale codice può essere sovrascritto, ERP LN cerca innanzitutto un'attività con task E centro di lavoro corrispondenti al task e al centro di lavoro dell'operazione personalizzata. Se il codice attività non è stato specificato, ERP LN cerca un'attività con task O centro di lavoro corrispondente al task o al centro di lavoro dell'operazione personalizzata. Se il codice attività non è stato specificato, ERP LN cerca l'attività con il centro di lavoro principale corrispondente al centro di lavoro principale dell'operazione personalizzata. ERP LN, inoltre, indica se l'operazione personalizzata non può essere collegata a un'attività.
Sovrascrivi codice attività | Se la casella di controllo è selezionata, le operazioni personalizzate già collegate a un'attività vengono nuovamente collegate a un'attività nella rete delle attività.
Comandi | Descrizione
Continua | Esegue il processo impostato in questa sessione.