| Selezione dati per Tabella di pianificazione (versione grafica) (tipcs4171m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per indicare le selezioni correlate alla Tabella di pianificazione, che forniscono informazioni sulle relazioni tra attività. È ad esempio possibile effettuare le seguenti operazioni: Scegliere se si desidera effettuare le selezioni a livello di progetto o di attività. Selezionare un gruppo Tabella di pianificazione. Specificare le impostazioni correlate alla presentazione della Tabella di pianificazione, ad esempio l'ordinamento delle attività, il tipo di data di inizio e il tipo di attività. Argomenti correlati Utilizzo della Tabella di pianificazione Utilizzo dei campi Da e A
Campi | Descrizione
Progetto | Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla.
Numero impiegato | La persona coinvolta nell'esecuzione del progetto.
Stato | Indica l'avanzamento corrente del progetto.
Data di inizio | La data di inizio del progetto.
Data di completamento | Il giorno in cui viene completato il progetto.
Attività | L'attività nella pianificazione di rete per un progetto.
Chiave di ricerca | Un formato alternativo della descrizione che consente di agevolare la ricerca. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituiscono la descrizione completa.
Responsabile attività | Persona responsabile della pianificazione o dell'esecuzione di un'attività di progetto.
Prima data di inizio possibile | La prima data in cui un'attività può iniziare, tenendo conto delle attività precedente e successiva e del calendario società.
Gruppo Tabella di pianificazione | Contiene tutte le impostazioni relative alla visualizzazione degli oggetti, ai relativi colori, alla scala della data e così via.
Ordina per | Utilizzare questo campo per determinare come ordinare le attività nella Tabella di pianificazione.
Date di inizio attività | Consente di indicare le modalità di visualizzazione dell'attività: a partire dalla prima data di inizio possibile OPPURE dall'ultima data di inizio possibile.
Mostra anche le attività completate | Se la casella di controllo è selezionata, vengono visualizzate tutte le attività, incluse quelle completate. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono visualizzate solo le attività incomplete.