| Previsione costi materiale (tpppc2116s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire la previsione dei costi relativi alla combinazione di progetto e di data di registrazione per più codici di articolo. Questi valori vengono utilizzati per calcolare gli importi previsti nelle interrogazioni di controllo e nelle sessioni di reportistica.
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato del progetto.
Data di registrazione | La data relativa alla varianza di costo della previsione.
Elemento | Il codice dell'elemento.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.
Attività | Il codice che identifica l'attività.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.
Articolo | Il codice dell'articolo.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Componente di costo | Il componente di costo.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Quantità prevista | La quantità su cui si basa la varianza dei costi di previsione.
Unità | L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.
Importo costo | Il codice della valuta.
Prezzo di costo | Il prezzo di costo unitario. Se si modifica il valore di questo campo, ERP LN ricalcola il valore del campo Importo costo.
Importo costo | L'importo della previsione dei costi.
Importo costo | La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta.
Importo costo | L'importo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso di cambio con cui convertire la valuta di transazione nella valuta locale visualizzata.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il fattore di cambio.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Costi aggiuntivi stimati | L'importo da inserire in questo campo corrisponde ai costi aggiuntivi stimati rispetto al budget corrente. Nota Se il metodo di previsione primario non è il costo aggiuntivo stimato EEC, nel campo viene visualizzato uno zero e non sarà possibile utilizzare il metodo EEC.
Previsione di spesa finale | Il costo aggiuntivo previsto necessario per completare un'attività o un progetto. Nota Se il metodo di previsione primario non è la previsione di spesa per il completamento (ETC) o la previsione di spesa finale (EAC), nel campo viene visualizzato uno zero e non sarà possibile utilizzare il metodo ETC.
Previsione di spesa finale | Il valore del costo stimato al completamento viene utilizzato per determinare il costo alla fine di un progetto. Nota Se il metodo di previsione primario non è la previsione di spesa per il completamento (ETC) o la previsione di spesa finale (EAC), nel campo viene visualizzato uno zero e non sarà possibile utilizzare il metodo EAC.
Budget | L'importo totale del budget.
Eseguito | L'importo eseguito.
Avanzamento espresso in quantità | La percentuale di avanzamento.
Effettivo | L'importo speso effettivo.
Varianza | L'importo risultante dal progetto.
Varianza prevista | L'importo risultante dalla previsione relativa al progetto.
Comandi | Descrizione
Prezzo di costo predef. (Art.) | Riporta la data del prezzo del costo predefinito per l'articolo.
Stampa previsione costi per Oggetto di costo | Avvia la sessione Stampa previsione costi per Oggetto di costo (tpppc2416m000) dalla quale è possibile stampare la previsione del risultato finale.