| Panoramica attività (tipcs4503m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i dati attività. Nota Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.
Campi | Descrizione
Progetto | Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla. Argomenti correlati Tipi di progetto
Attività | L'attività nella pianificazione di rete per un progetto.
Chiave di ricerca | Un formato alternativo della descrizione che consente di agevolare la ricerca. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituiscono la descrizione completa.
Attività | ERP LN mostra il numero del task collegato all'attività.
Centro di lavoro | ERP LN mostra il codice del centro di lavoro in cui l'attività deve essere eseguita.
Responsabile attività | Persona responsabile della pianificazione o dell'esecuzione di un'attività di progetto.
Stima attività | Questo campo mostra se i costi stimati sono o meno stati calcolati per l'attività selezionata.
Testo | Questo campo indica se è presente o meno un testo.
Durata attività | La durata di un'attività consiste nel numero di giorni (lavorativi) pianificati per quell'attività.
Prima data di inizio possibile | La prima data in cui l'attività può essere avviata. La sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000) consente di determinare questa data.
Ultima data di inizio possibile | L'ultima data in cui l'attività può essere avviata. La sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000) consente di determinare questa data.
Prima data di fine possibile | La prima data in cui l'attività può essere completata. La sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000) consente di determinare questa data.
Ultima data di fine possibile | L'ultima data in cui l'attività può essere completata. La sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000) consente di determinare questa data.
Margine totale | Il margine totale di un'attività è il tempo massimo espresso in giorni (lavorativi) di cui quell'attività può essere spostata senza influire sulla data di completamento pianificata per il progetto pertinente. Il margine totale viene calcolato come indicato di seguito: Margine totale = Ultima fine possibile - Primo inizio possibile - Durata attività L'ultima data di fine possibile e la prima data di inizio possibile vengono espresse in giorni progetto. Argomenti correlati Margini di tempo
Margine disponibile | Il margine di tempo disponibile tra un'attività e quella successiva. Il margine di tempo disponibile indica il numero di giorni per cui è possibile estendere l'attività senza mettere a rischio l'avanzamento delle attività correlate. Argomenti correlati Margini di tempo
Prima settimana di inizio possibile | La prima settimana in cui l'attività può essere avviata.
Anno | L'anno della prima settimana in cui l'attività può essere avviata.
Prima settimana di fine possibile | La prima settimana in cui l'attività può essere completata.
Anno | L'anno della prima settimana in cui l'attività può essere completata.
Ultima settimana di inizio possibile | L'ultima settimana in cui l'attività può essere avviata.
Anno | L'anno dell'ultima settimana in cui l'attività può essere avviata.
Ultima settimana di fine possibile | L'ultima settimana in cui l'attività può essere completata.
Anno | L'anno dell'ultima settimana in cui l'attività può essere completata.
Data di inizio desiderata | La data di inizio desiderata è la data in cui si desidera avviare l'attività pertinente. Questa data viene utilizzata solo a scopi informativi. La data di inizio desiderata viene tuttavia confrontata con la prima data e l'ultima data di fine possibile e con la data di riferimento tramite la sessione Generazione messaggi di rete (tipcs4211m000). Questo confronto può determinare la generazione di messaggi di eccezione.
Data di fine desiderata | La data di fine desiderata è la data in cui si desidera interrompere l'attività pertinente. Questa data viene utilizzata solo a scopi informativi. La data di fine desiderata viene tuttavia confrontata con la prima data e l'ultima data di fine possibile e con la data di riferimento tramite la sessione Generazione messaggi di rete (tipcs4211m000). Questo confronto può determinare la generazione di messaggi di eccezione.
Fabbisogni capacità approssimativi | La capacità globale necessaria, in ore, per l'esecuzione dell'attività pertinente.
Fabbisogni capacità aggregati | Il fabbisogno di capacità aggregato, in ore, in base al centro di lavoro in cui è stata pianificata l'esecuzione dell'attività. Il fabbisogno di capacità aggregato viene calcolato nella sessione Aggregazione capacità stimata a progetto (tipcs4201m000) in base alla struttura progetto e alla progettazione. È innanzitutto necessario collegare le operazioni alle attività nel ciclo di produzione personalizzato. Il fabbisogno di capacità aggregato è visualizzato solo a scopi informativi e può essere utilizzato per verificare o monitorare le ore approssimative pianificate per attività.
Capacità disponibile | La capacità disponibile in ore per giorno per ogni impiegato o macchina. In base a questa capacità, viene calcolata la durata predefinita di un'attività utilizzando la formula appropriata.
Fattore pianificazione | Il fattore pianificazione indica il numero di impiegati o macchine utilizzati contemporaneamente per l'esecuzione di un'attività. Questo fattore viene utilizzato solo per calcolare la durata predefinita dell'attività in base al fabbisogno di capacità globale e alle ore disponibili per giorno.
Ore impiegate | Le ore effettive impiegate nell'attività pertinente. In base alle transazioni ore collegate all'attività, ERP aggiorna automaticamente questo valore nella sessione Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000). ERP LN visualizza il numero di ore impiegate come calcolate tramite la sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000).
Data di inizio effettiva | La data di inizio effettiva per l'attività è la data in cui ne è stata iniziata l'esecuzione. La data di inizio effettiva viene specificata da ERP LN quando vengono elaborate le ore transazione nella sessione Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000) oppure quando viene eseguito un calcolo di rete nella sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000).
Data di fine effettiva | La data di fine effettiva dell'attività è la data in cui è stato impiegato tempo per l'ULTIMA volta o in cui l'esecuzione dell'attività è stata completata. ERP LN specifica la data di fine effettiva quando vengono elaborate le ore transazione con la sessione Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000) o quando viene eseguito un calcolo di rete utilizzando la sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000). È possibile modificare questa data manualmente.
Percentuale completamento | Questo campo indica se l'attività è stata o meno completata.