| Utilizzo di un budget dal basso verso l'alto |  |
| Il progetto complessivo viene suddiviso in singoli elementi o attività. Ogni elemento o attività viene inserita nel budget separatamente, in base a specifici requisiti dettagliati. I singoli risultati vengono quindi riepilogati in modo da ottenere il totale del progetto. Utilizzando un budget dal basso verso l'alto, è possibile creare un budget per ogni elemento o attività presente nella struttura WBS e riepilogare tali budget in modo da ottenere un budget del costo del progetto totale. Gli importi di budget vengono immessi per ogni attività o elemento, quindi aggregati in corrispondenza del nodo più alto o di un nodo superiore della struttura in base ad attività o a elementi. L'importo del nodo superiore corrisponde all'import di budget aggregato. Per gestire i ricarichi nel nodo superiore del budget, immetterli per ciascun oggetto di costo a livello di progetto. Nota È possibile collegare un budget di acquisto al budget dal basso verso l'alto. Se lo stato del budget è Finale, è possibile eseguire rettifiche a scopo di aggiornamento. In ERP LN le rettifiche rappresentano modifiche apportate a un budget dal basso verso l'alto bloccato. Le modifiche hanno per solo effetto l'aumento o la riduzione del budget, sebbene in caso di estensioni influiscano anche sul contratto. Per ulteriori informazioni al riguardo, fare riferimento a Utilizzo di estensioni. L'analisi dei costi a budget è un'analisi del budget dal basso verso l'alto. È possibile eseguire diverse analisi dei costi per lo stesso budget. Ogni analisi del budget viene archiviata con un codice progetto e con un codice analisi costi a budget, in modo che sia possibile eseguire un confronto tra i budget. Nell'analisi, che rappresenta uno snapshot della situazione vigente in uno specifico momento, viene tenuto conto di tutti i ricarichi e vengono calcolate le frequenze relative a un budget in base a elementi. Argomenti correlati Utilizzo di budget di acquisto Utilizzo di una struttura elementi Utilizzo di una struttura attività Utilizzo di un budget dall'alto verso il basso |