| Utilizzo della fatturazione |  |
| Se lo stato del progetto e quello del budget sono impostati almeno su Effettivo, è possibile scegliere le sessioni appropriate di Fatturazione progetto per fatturare i costi. In Project sono supportati i tipi di fatturazione riportati di seguito: Rate Fatturazione su stato di avanzamento Costo+Profitto Tasso unitario Estensioni Rate. È possibile utilizzare rate tempificate per la fatturazione dei contratti. Se si utilizza questo metodo, è necessario che anche il Business Partner 'Destinazione fattura' sia di tipo Rata. Le rate rappresentano importi fattura parziali inviati a un Business Partner al completamento di un elemento, di un'attività cardine o di un'attività. Per rappresentare la rata dell'importo contratto dovuta, è possibile assegnare punti, percentuali o un importo fisso. Fatturazione su stato di avanzamento. La fatturazione su stato di avanzamento rappresenta una fatturazione a rate basata sullo stato di avanzamento del progetto. L'importo di ciascuna rata corrisponde a un stato di avanzamento. L'importo contratto è fisso. Se allo scadere della prima rata è stato completato il 30% del progetto, sarà possibile inviare al cliente una fattura per una somma pari al 30% dell'importo contratto. Registrare stato di avanzamento e costi nel modulo Gestione e produzione progetto. Il modulo Fatturazione progetto consente di creare fatture basate sullo stato di avanzamento o sui costi registrati nel modulo Gestione e produzione progetto. Costo+Profitto. Per la fatturazione Costo+Profitto non è previsto alcun prezzo contratto fisso. Tale fatturazione viene invece basata sui costi effettivi e su un aumento dei costi progetto. Pertanto, i costi sostenuti per la realizzazione del progetto vengono fatturati a carico del Business Partner. Queste transazioni Costo+Profitto vengono rilasciate in Central Invoicing. Il modulo Fatturazione vendite consente di confermare, comporre, stampare e registrare le fatture emesse a carico del cliente. Tasso unitario. L'importo della fattura viene determinato in base allo stato di avanzamento degli elementi e delle attività e ai prezzi di vendita relativi a ciascuna unità elemento o unità attività. La fattura viene inviata al completamento di un'unità o di uno specifico numero di unità. Per derivare l'importo della fattura, moltiplicare il prezzo di vendita per lo stato di avanzamento degli elementi. L'importo totale da fatturare è variabile. Rilasciare i dati relativi al tasso unitario in Central Invoicing. Il modulo Fatturazione vendite consente di confermare, comporre, stampare e registrare le fatture emesse a carico del cliente. Estensioni. Un'estensione rappresenta una modifica dell'ambito di un progetto non compresa nei limiti specificati dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner. È possibile fatturare gli importi estensione separatamente. L'estensione è collegata a una riga budget di un oggetto di costo. Se ad esempio i costi superano il budget, l'estensione verrà fatturata, a seconda del tipo di estensione adottato. Sono disponibili i tipi di estensione riportati di seguito: compensazione fluttuazione. È possibile scegliere tra una compensazione fluttuazione materiale e una compensazione fluttuazione prezzi. importo provvisorio quantità da saldare modifica ambito Sono disponibili le tre modifiche di ambito riportate di seguito: Importo fisso Costi a budget Costi effettivi Pagamenti anticipati. È possibile includere gli anticipi in tutti i metodi di fatturazione. Se nel progetto sono coinvolti diversi clienti, è necessario collegare l'anticipo a uno di essi. Non è possibile utilizzare richieste di pagamento anticipato per la trattenuta. È possibile collegare un anticipo a un elemento o a un'attività. Se un progetto è associato al metodo di fatturazione Rate, è inoltre possibile collegare l'anticipo a una rata, che sarà quindi utilizzabile per saldare l'anticipo. Se l'anticipo non è collegato ad alcuna rata, è possibile saldarlo nella fattura successiva. Per gestire un anticipo, è necessario selezionare un codice ricavo registrato nella sessione Ricavi standard (tppdm0515m000). La riga fattura anticipata viene registrata nella sessione Ricavi (tpppc3501m000) con il codice ricavo selezionato nella sessione Richieste di pagamento anticipato (tppin4510m000). Trattenuta. Il cliente paga l'importo trattenuta dopo che tutte le attività sono state completate in modo soddisfacente. È possibile utilizzare la trattenuta con ogni metodo di fatturazione, ma non per richieste di pagamento anticipato. Utilizzare la sessione Trattenuta (tppin4140s000) per gestire e rilasciare gli importi trattenuta in modo che sia possibile eseguirne la fatturazione. La sessione Stampa trattenuta (tppin4440m000) consente di stampare i record associati alla trattenuta. Definizione di codici ricavo. Definire i codici ricavo relativi a un progetto nella sessione Progetto - Ricavi (tppdm6515m000) e quelli relativi all'estensione nella sessione Ricavi standard (tppdm0515m000). Procedura. È possibile specificare un codice ricavo in corrispondenza di uno dei tre livelli riportati di seguito: Oggetto di costo Tipo di costo Generale Se si utilizza il metodo di fatturazione Costo+Profitto o Tasso unitario, è consigliabile inserire un codice ricavo in uno dei livelli elencati in precedenza, quindi allocare i ricavi al codice ricavo in una delle sessioni riportate di seguito: Sessione Assegnazione a codici ricavo (tppin0810m000) Sessione Assegnazione elementi standard a codici ricavo (tppin0120m000) nella sessione Panoramica Assegnazione elementi e attività a codici ricavo (tppin0820m000). Se non è presente alcun codice ricavo per un oggetto di costo, è possibile definire il codice ricavo per oggetto di costo, per attività e per elemento, in base ai criteri riportati di seguito: Tipo di costo nella sessione Assegnazione tipi di costo a codici ricavo (tppin0110m000) Codice ricavo generale nella sessione Assegnazione tipi di costo a codici ricavo (tppin0110m000) Codici ricavo ed estensioni. Se un'estensione è associata a un metodo di fatturazione Costi a budget o a un metodo di fatturazione Costi effettivi nella sessione Estensioni progetto (tpptc0510m000), ERP LN alloca il ricavo al codice ricavo appropriato nella sessione Assegnazione elementi e attività a codici ricavo (tppin0820m000). Se si seleziona Importo contratto come metodo di fatturazione dell'estensione, ERP LN recupera uno dei codici ricavo riportati di seguito: Codice ricavo collegato a un articolo non specificato nella sessione Righe richiesta pagamento anticipato saldate (tppin0111s000) Codice ricavo collegato al tipo di costo dell'articolo Codice ricavo generale Elaborazione in Central Invoicing. Fatturazione progetto raccoglie i dati fattura e li trasferisce tramite la sessione Trasferimento dati progetto a Central Invoicing (tppin4200m000) in Fatturazione vendite, in modo che vengano apportate le modifiche finali e venga eseguita la stampa. In Fatturazione progetto si procede alla personalizzazione degli indirizzi fattura, del layout fattura e degli importi netti e/o lordi, quindi alla stampa dei numeri di documento. Vengono inoltre determinate previsioni per le trattenute. Una volta trasferiti i dettagli relativi alle fatture in Fatturazione vendite, è possibile modificare, finalizzare e stampare le fatture. Infine, ERP LN invia i ricavi fattura a Ricavi progetto in Gestione e produzione progetto e a Financials. Dopo che una fattura è stata registrata, Fatturazione vendite ne trasmette lo stato a Fatturazione progetto. Argomenti correlati Utilizzo di richieste di pagamento anticipato Utilizzo della fatturazione rate Utilizzo della fatturazione su stato di avanzamento Utilizzo della trattenuta |