| Generazione della pianificazione della manutenzione |  |
| Utilizzare la sessione Generazione programma di manutenzione (tsspc2200m000) per generare la pianificazione della manutenzione. È possibile pianificare attività di manutenzione per il gruppo e l'articolo con numero di serie gestiti dall'organizzazione di assistenza. È possibile programmare e visualizzare le attività nella sessione Attività pianificate (tsspc2100m000). La pianificazione della manutenzione consente di determinare le attività di manutenzione da eseguire a lungo termine. La pianificazione operativa delle attività di manutenzione è basata sulla pianificazione dell'ordine di assistenza. Tutte le attività operative di assistenza vengono eseguite mediante ordini di assistenza. Le strategie di manutenzione vengono copiate nelle attività pianificate. Generazione della pianificazione della manutenzione Istruzione 1. Contratto di assistenza Se per il gruppo è attivo un contratto di assistenza, la relativa pianificazione non viene generata. Istruzione 2. Articoli con numero di serie Selezionare tutti gli articoli di livello superiore con numero di serie che risultano attivi durante il periodo specificato dai valori Da data e A data. Se è precedente alla data di inizio dell'articolo di livello superiore con numero di serie, la data specificata nel campo Da data diventa la data di inizio. Se la data di fine dell'articolo di livello superiore con numero di serie è successiva alla data specificata nel campo A data, quest'ultima diventa la data di fine. Istruzione 3. Attività pianificate Le attività pianificate vengono generate per gli articoli con numero di serie che sono validi tra queste due date. ERP LN genera inoltre le attività pianificate per gli articoli figlio con numero di serie correlati all'articolo di livello superiore con numero di serie. Anche gli articoli figlio con numero di serie devono essere validi. Istruzione 4. Classe di utilizzo La classe di utilizzo che è necessario utilizzare quando vengono generate le attività pianificate viene selezionata in base al seguente ordine: La classe di utilizzo dell'articolo con numero di serie La classe di utilizzo del primo articolo padre con numero di serie La classe di utilizzo del gruppo La classe di utilizzo Istruzione 5. Attività previste ERP LN verifica in primo luogo se nella sessione Strategia di manutenzione - Attività previste (tsspc1125m000) sono presenti attività previste per l'articolo con numero di serie. In caso affermativo, gli articoli figlio con numero di serie dell'articolo con numero di serie non vengono più considerati e le previsioni vengono copiate nelle attività pianificate. Istruzione 6. Attività di riferimento Se invece non sono state specificate attività previste, ERP LN verifica se nella sessione Strategie di manutenzione - Articolo (tsspc1120m000) sono presenti attività di riferimento collegate all'articolo. In caso affermativo, le attività di riferimento vengono utilizzate per generare le attività pianificate. Istruzione 7. Ciclo di manutenzione La pianificazione della manutenzione può essere eseguita in tre modi diversi, in base all'inizio del ciclo di manutenzione. Data di inizio articolo con N. di serie- La data di inizio del ciclo di manutenzione corrisponde alla data di inizio dell'articolo con numero di serie. Data inizio in intervallo di selezione- Il ciclo di manutenzione ha inizio dalla data in cui viene avviata la generazione delle attività pianificate. 1 gennaio- Il ciclo di manutenzione ha inizio il primo gennaio. I movimenti relativi vengono trasferiti nelle date effettive in base al valore del campo Ciclo di manutenzione disponibile nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Dopo essere stata definita come data di inizio, la prima data utilizzabile viene definita come data di inizio pianificata effettiva. La durata dell'attività viene sommata a questa data per determinare la data di fine. Se l'attività viene ricavata da una previsione e per la previsione è specificato l'articolo figlio, l'articolo con numero di serie corrispondente viene individuato analizzando la struttura ad albero sottostante. Se vengono individuati più articoli con numero di serie derivanti dallo stesso articolo, la previsione viene ignorata. Per individuare la prima data utilizzabile ed eseguire la pianificazione in avanti, è necessario reperire i calendari utilizzando il seguente percorso di ricerca: Il calendario dell'articolo con numero di serie Il calendario del reparto manutenzione collegato al gruppo Prima ora di inizio possibile =
Per ogni attività pianificata generata, le righe di fabbisogno vengono copiate dalla sessione Attività di riferimento - Fabbisogni risorse (tsacm2120m000) in una delle seguenti sessioni: Attività pianificata - Fabbisogni materiale (tsspc2110m000) Attività pianificata - Fabbisogni manodopera (tsspc2111m000) Attività pianificata - Altri fabbisogni (tsspc2112m000) Report processo: elenco delle attività pianificate generate. Report errori: elenco degli errori. Valori predefiniti: La data specificata nel campo Da data corrisponde alla data corrente. La data specificata nel campo A data corrisponde alla data corrente + 1 anno. |