| Calendari in Microsoft Project |  |
| In Microsoft Project è possibile impostare un modulo di connessione per specificare i progetti di ERP LN che devono essere caricati in Microsoft Project. I tipi di disponibilità nel modulo di connessione determinano il calendario da caricare. Oltre ai tipi di disponibilità nel modulo di connessione è possibile indicare una combinazione aggiuntiva di calendario e tipo di disponibilità nella sessione Selezione calendari per package di programmazione esterni (tcccp0181m000) che dovrà essere caricata in Microsoft Project. È possibile collegare manualmente questi calendari in Microsoft Project. Argomenti correlati Panoramica di calendari e periodi Integrazione del calendario con package di programmazione esterni |