| Generazione messaggi di rete (tipcs4211m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per verificare l'avanzamento effettivo dell'attività per progetto e generare messaggi di rete se l'avanzamento effettivo si differenzia dall'avanzamento pianificato. ERP LN effettua le seguenti verifiche per ogni attività: Se il progetto è un sottoprogetto, ERP LN verifica che la prima data di inizio possibile di un'attività non sia antecedente alla data di inizio del sottoprogetto. La data di inizio desiderata di un'attività deve essere compresa tra la prima data e l'ultima data di inizio possibile. In base all'avanzamento delle attività precedenti, ERP LN verifica se l'attività può avere inizio. Durante questo processo, segnala se le attività precedenti sono in ritardo o in anticipo rispetto al programma. ERP LN verifica che la data di inizio effettiva non sia antecedente alla prima data di inizio possibile (calcolata) o successiva all'ultima data di inizio pianificata per l'attività. Se il progetto è un sottoprogetto, ERP LN verifica che la prima data di fine possibile di un'attività non sia SUCCESSIVA alla data di completamento del sottoprogetto. La data di fine desiderata di un'attività deve essere compresa tra la prima data e l'ultima data di fine possibile. ERP LN verifica che la data di fine calcolata per l'attività non sia SUCCESSIVA all'ultima data di fine possibile pianificata. ERP LN verifica che la data di fine effettiva non sia antecedente alla prima data di fine possibile (calcolata) o successiva all'ultima data di fine pianificata dell'attività. ERP LN segnala eventuali divergenze tra l'avanzamento effettivo e l'avanzamento pianificato del progetto o eventuali incoerenze nella pianificazione di rete. Argomenti correlati Pianificazione di rete Utilizzo dei campi Da e A
Campi | Descrizione
Progetto | Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla.
Data di verifica | Immettere la data verifica utilizzata da ERP LN per controllare l'avanzamento delle attività. Questa data deve pertanto corrispondere a quella di immissione dell'avanzamento delle attività.
Comandi | Descrizione
Continua | Esegue il processo impostato in questa sessione.