| Relazioni attività (tppss2510m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire e gestire relazioni attività. Per generare programmi realistici, è necessario disporre accuratamente in sequenza le attività. Una relazione attività indica che non è possibile avviare o terminare una specifica attività (successiva) fino a quando un'altra attività (precedente) non viene avviata o portata a termine. Non è possibile collegare più di una volta la stessa prima attività alla stessa attività successiva. Non è possibile creare, modificare o eliminare una relazione relativa a progetti ai quali è associato lo stato Finito/ Chiuso/ Archiviato.
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice che identifica il progetto.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato del progetto.
Piano | Il codice che identifica il piano.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Primo numero libero | Il primo numero libero da utilizzare nella serie di relazioni attività. Quando si definisce una nuova serie, è necessario inserire il numero iniziale della serie. ERP LN aumenta il numero di uno ogni volta che viene emesso un numero.
Prima attività | L'attività che determina l'inizio della relazione.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Primo tipo di costo | Selezionare il tipo di costo associato all'attività per la quale viene gestito il budget.
Primo numero riga budget | La riga budget generata relativamente al tipo di costo selezionato.
Attività successiva | L'attività collegata alla prima attività. In base al valore specificato nel campo Tipo di relazione, non è possibile avviare o terminare questa attività finché la prima attività non viene avviata o terminata.
Tipo di costo successivo | Selezionare il tipo di costo associato all'attività per la quale viene gestito il budget.
Numero riga budget successivo | La riga budget generata relativamente al tipo di costo selezionato.
Tipo di relazione | Selezionare il tipo di relazione per definire la dipendenza tra le prime attività e le attività successive. I valori possibili sono indicati di seguito: Fine - Inizio. L'avvio dell'attività successiva dipende dal completamento dell'attività precedente. Fine - Fine. Il completamento dell'attività successiva dipende dal completamento dell'attività precedente. Inizio - Inizio. L'avvio dell'attività successiva dipende dall'avvio dell'attività precedente. Inizio - Fine. Il completamento dell'attività successiva dipende dall'avvio dell'attività precedente.
Lead/Rit. | Il lead time corrisponde alla sovrapposizione tra attività dipendenti tra loro e viene inserito come valore negativo. Ad esempio, se è possibile avviare un'attività quando la precedente è completata per metà, è possibile specificare una dipendenza Fine - Inizio con un lead time per l'attività successiva pari al 50%. Il tempo di ritardo corrisponde a un ritardo tra attività dipendenti tra loro. Il tempo di ritardo viene inserito come valore positivo. Ad esempio, se si ha bisogno di un ritardo di due giorni tra la fine di un'attività e l'inizio di un'altra, è possibile stabilire una dipendenza Fine - Inizio e specificare il tempo di ritardo di due giorni.
U. l.t./rit. | L'unità di tempo.
Relazione stabilita | La casella di controllo viene selezionata automaticamente quando la relazione viene stabilita in MS Project.
Comandi | Descrizione
Stampa relazioni attività | Stampa le relazioni attività e i dati correlati.