| Controllo per Progetto/Manodopera (tpppc4514m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per monitorare i progetti che vengono eseguiti. Il controllo dei costi effettivi viene aggregato a livello di progetto/codice di controllo della manodopera. Questa sessione è disponibile nel modulo Gestione e produzione progetto insieme ad altre sessioni che consentono di monitorare i progetti. Ciascuna di queste sessioni fornisce un livello di dettaglio diverso. Argomenti correlati Utilizzo di interrogazioni e report di controllo Calcolo dell'eseguito in ERP LN
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice che identifica il progetto.
Periodo corrente | L'anno del periodo effettivo relativo alla gestione dei costi.
/ | Il periodo relativo al controllo dei costi effettivi.
Valuta | La valuta predefinita nella sessione panoramica è la valuta del progetto. Questa valuta può essere sostituita con altre sia in un sistema valute indipendente che dipendente utilizzando l'opzione Cambia valuta <CTRL-R>. . La sequenza valida è: Valuta del progetto Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Nota Solo le ultime tre valute sono valute locali.
Valuta | La valuta o la descrizione della valuta.
Generato | La data nella quale è stata generato il controllo dei costi per il progetto corrente. Il valore espresso in questo campo viene aggiornato utilizzando la sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000).
Codice di controllo manodopera | Il codice di controllo.
Budget totale | L'importo a budget che viene mostrato nei dati di controllo. L'importo a budget come viene mostrato nei dati di controllo.
Lavoro svolto cumulativo | Quanto eseguito al termine del periodo corrente.
Costi effettivi cumulativi | I costi effettivi registrati nello storico relativamente al periodo corrente.
Varianza cumulativa | L'importo del risultato cumulativo.
Costi effettivi periodo corrente | I costi effettivi registrati nello storico relativamente al periodo corrente.
Varianza periodo costi | L'importo del risultato relativo al periodo del costo.
Quantità preventivata | Il numero di ore totali a budget riportato nei dati di controllo.
Lavoro svolto cumulativo | Il numero di ore consentito fino alla fine del periodo corrente. Nota Per il calcolo vedere: Calcolo dell'eseguito in ERP LN.
Costi effettivi cumulativi | Il numero totale delle ore delle transazioni di costo registrate nello storico relativamente a tutti i periodi fino al periodo corrente.
Varianza cumulativa | L'importo del risultato cumulativo.
Costi periodo corrente | Le ore che possono essere spese nel periodo corrente.
Costi effettivi periodo corrente | Il numero totale delle ore delle transazioni di costo registrate nello storico relativamente al periodo corrente.
Varianza periodo costi | L'importo del risultato relativo al periodo del costo.
Costo previsto | I costi aggiuntivi previsti fino al completamento del progetto e anticipati alla fine del periodo corrente.
Varianza al completamento | Il risultato finale previsto.
Quantità prevista | Il numero di ore aggiuntive previsto fino al completamento del progetto e anticipato alla fine del periodo corrente.
Varianza al completamento | Il risultato finale previsto.