| Attività (tppss2100s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire quanto indicato di seguito: Le attività della struttura in base ad attività di qualsiasi piano del progetto. La data di inizio e di fine in modo da poter allegare il metodo di valorizzazione del lavoro svolto all'attività. Nota Se si utilizza la fatturazione dell'avanzamento non è possibile utilizzare le attività del tipo Scaglione lavoro o Package di pianificazione. Argomenti correlati Utilizzo di una struttura attività Utilizzo di importi ripartiti Utilizzo della registrazione dell'avanzamento
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice che identifica il progetto in modo univoco.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato del progetto.
Piano | Il codice che identifica il piano in modo univoco.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Attività | Il codice che definisce l'attività in modo univoco.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Chiave di ricerca | La chiave di ricerca.
Unità | Il codice che identifica in modo univoco l'unità in cui si specifica la quantità dell'attività.
Tipo di attività | Il tipo di attività.
Attività padre | L'attività che comprende l'attività figlio. Una struttura in base ad attività ad albero viene formata collegando un'attività a un'attività padre. Se si seleziona il padre, tenere in considerazione quanto segue: Il padre di un elemento WBS è sempre un elemento WBS, ad eccezione del caso in cui provenga dal livello superiore della struttura in base ad attività. Il padre di un conto di costo del progetto è sempre un elemento WBS, ad eccezione del caso in cui il conto di costo del progetto non si trovi al livello superiore della struttura in base ad attività. Il padre di un package di pianificazione è un conto di costo di progetto oppure un package di pianificazione. Se non si utilizza una struttura dettagliata dell'organizzazione, il padre del package di pianificazione può essere un elemento WBS oppure un package di pianificazione che rappresenta l'elemento di livello superiore della struttura in base ad attività. Il padre di uno scaglione lavoro può essere uno scaglione lavoro, un package di pianificazione oppure un conto di costo di progetto. Se non si utilizza una struttura dettagliata dell'organizzazione, il padre dello scaglione lavoro può essere rappresentato da un elemento WBS, da un package di pianificazione oppure da uno scaglione lavoro. In alternativa, lo scaglione lavoro stesso può costituire il livello superiore della struttura in base ad attività.
Elemento OBS | L'elemento OBS da collegare ad un conto costo di progetto. Questo consente di assegnare a un'unità organizzativa o a un impiegato la responsabilità di un sottoinsieme del progetto complessivo. Questa responsabilità viene espressa nel budget tempificato, nel programma del progetto e nella misurazione delle prestazioni.
Tipo di capacità critica | Nel modulo Project Scheduling System il tipo di capacità critica determina il tipo di costo in base al quale trasferire la percentuale completata dall'avanzamento della produzione all'avanzamento correlato al tempo. Scegliere un tipo di capacità critica per specificare l'avanzamento del tipo di costo da scambiare. Questa operazione è necessaria perché l'avanzamento nel modulo Gestione e produzione progetto può essere più dettagliato dell'avanzamento dell'attività. Il tipo di budget di controllo del progetto determina l'origine da cui viene ricavato questo avanzamento: si tratta di un avanzamento diverso da quello inserito in relazione agli elementi o alle attività.
Stato budget | Lo stato budget dell'attività. Soltanto le attività alle quali è associato lo stato Effettivo o Finale possono essere utilizzate per lo storico e possono essere fatturate.
Livello avanzamento espresso in quantità | Il livello predefinito al quale viene registrato l'avanzamento.
Controllo costi | Se la casella di controllo è selezionata, questa attività può essere inclusa nel controllo dei costi (report).
Stato autorizzazione lavoro | Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.
Data sospensione | La data dopo la quale sospendere l'esecuzione del lavoro sull'attività. Nota Il valore predefinito è la data corrente. Il campo è un campo di visualizzazione.
Codice motivo | Il motivo della sospensione dell'esecuzione del lavoro dell'attività. Questo campo è attivato soltanto se il campo Stato autorizzazione lavoro è impostato su In sospeso.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Fatturazione per avanzamento | È possibile decidere se e come fatturare le rate dell'avanzamento dell'attività.
Unità di tempo | Il codice che identifica l'unità di tempo in modo univoco.
Quantità | La quantità necessaria per questa attività.
Tasso di produzione | Il tasso per unità di produzione.
N. unità di tempo | Il numero di unità di tempo
Quantità avanzamento espresso in qtà | Questo campo viene utilizzato per il controllo dei costi e la registrazione dell'avanzamento. Se il metodo di fatturazione per il progetto è Tasso unitario o Avanzamento, è necessario indicare la quantità di avanzamento. Questa quantità può fungere da quantità di vendita in relazione al tasso unitario e alla fatturazione su stato di avanzamento moltiplicandola per il prezzo di vendita. Nota Per un metodo Tasso unitario, la quantità effettiva può essere diversa dalla quantità stimata. Per il metodo Avanzamento, al fine di fatturare il lavoro è necessario che l'avanzamento corrisponda alla quantità di avanzamento fisico. Argomenti correlati Utilizzo della registrazione dell'avanzamento
Prezzo di vendita | La valuta locale per l'importo saldato.
Prezzo di vendita | Il prezzo di vendita predefiniti, per unità, dell'oggetto di costo.
Prezzo di vendita | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica
Prezzo di vendita | L'importo in valuta locale.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il fattore di cambio.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il fattore di cambio.
Da saldare | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inserire un prezzo di compensazione. Questo può essere utilizzato soltanto in un progetto relativamente al quale il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura su stato di avanzamento nella sessione Progetto (tppdm6100s000).
Prezzo di compensazione | La valuta locale per l'importo del costo.
Prezzo di compensazione | Se in un momento successivo del progetto si decide che il prezzo di vendita impostato per questa attività è troppo alto o troppo basso, è possibile compensarlo. Il prezzo precedente rimane presente a scopo di visualizzazione e comparazione.
Prezzo di compensazione | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica
Prezzo di compensazione | L'importo in valuta locale.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso del prezzo di compensazione.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il fattore di cambio.
Percentuale di completamento programmata | Questo costituisce l'avanzamento programmato relativo all'attività e non l'avanzamento fisico effettivo. Se si utilizza un package di programmazione esterno, il package di pianificazione è in grado di inserire in questo campo l'avanzamento programmato. È possibile copiare questo avanzamento nell'avanzamento fisico con la sessione Generazione avanzamento in quantità a partire da pianificazione (tpppc1240m000).
Modifica della data di inizio programmata | Se la casella di controllo è selezionata, la data di inizio programmata dell'attività è stata modificata. Per ricalcolare la data fabbisogno per i dati di controllo è necessario eseguire la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000). Se in questa sessione sono state effettuate altre modifiche è necessario eseguire anche Generazione dati di controllo (tpptc1230m000). Nota Dopo aver eseguito Generazione dati di controllo (tpptc1230m000), questa casella di controllo è deselezionata.
Raggruppa lavoro indiretto | Questo campo può essere gestito soltanto se il campo Fatturazione basata su avanzamento è impostato su Avanzamento espresso in quantità. Di conseguenza, il campo Tipo elemento diventa Indiretto. Indica il numero di un gruppo di costi correlato al lavoro indiretto.
Utilizza trattenuta | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la trattenuta per questa attività.
Data di inizio programmata | Data di inizio programmata.
Data di fine programmata | Data di fine programmata.
Data di inizio effettiva | Data di inizio effettiva.
Data di fine effettiva | Data di fine effettiva.
Valorizzazione lavoro svolto | Il metodo di valorizzazione del lavoro svolto è un modo di calcolare i costi a budget lavoro programmato. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione lavoro svolto
Attività collegata | Se il metodo di valorizzazione del lavoro svolto è distribuito, è possibile collegare un'attività a questa attività.
Avanzamento per fattura | Il tipo di fattura.
Ubicazione progetto | L'ubicazione dell'attività del progetto. Ad esempio, l'ubicazione della costruzione.
Magazzino progetti predefinito | Magazzino in cui vengono conservate solo le merci utilizzate per progetti. Diversamente da un normale magazzino, nel magazzino progetti le merci vengono gestite in base a un progetto e ai relativi dettagli. Le merci presenti nel magazzino progetti predefinito costituiscono il valore delle scorte. Nel caso di un magazzino progetti tale valore non è incluso nei costi del progetto. Le merci vengono aggiunte ai costi del progetto quando vengono trasferite al progetto in questione. È possibile utilizzare lo stesso magazzino progetti per più progetti.
Estensione | Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. ERP LN distingue quattro tipi di estensione: Modifica ambito Importo provvisorio Compensazione fluttuazione Quantità da saldare
Attività standard di origine | Se l'attività del progetto inserita in questa sessione non presenta i dati richiesti, verranno visualizzati i valori predefiniti di questa attività standard.
Comandi | Descrizione
Stampa attività | Avvia la sessione Stampa attività (tppss2400m000) dalla quale è possibile stampare una serie di attività selezionate.
Stampa struttura in base ad attività | Avvia la sessione Stampa struttura in base ad attività (tppss2401m000) dalla quale è possibile stampare la struttura in base ad attività completa di una serie di progetti e piani selezionati.