| Avanzamento espresso in quantità per Estensione/Materiale (tpppc1180s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'oggetto di costo Estensione e dell'oggetto di costo Materiale. Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice che identifica il progetto.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato del progetto.
Data | La data.
Estensione | Il codice dell'estensione.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Tipo di estensione | Il tipo di estensione.
Stato | Lo stato dell'estensione.
Articolo | Se il campo Avanzamento materiale espresso in quantità nella sessione Progetto (tppdm6100s000) viene impostato su Oggetto di costo è possibile selezionare un oggetto di costo a budget. Se il campo viene impostato su Codice di controllo, è possibile selezionare il codice di controllo di un oggetto di costo a budget.
Avanzamento materiale espresso in quantità | Il livello in cui è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo.
Quantità preventivata | La quantità a budget dell'oggetto di costo Articolo.
Unità | Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura
Riportato come completato | Questo campo indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Calcoli tecnici progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e inserire il valore 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%] in quanto è sufficiente solo l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Viene selezionata la casella di controllo Da saldare della sessione Elemento (tpptc1100s000) relativamente all'elemento selezionato. L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare.
Avanzamento espresso in quantità [%] | L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato solo se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se viene selezionata la casella di controllo Riportato come completato. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito è selezionata nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), è possibile inserire un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Calcoli tecnici progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%.
Avanzamento espresso in quantità [Quantità] | L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati espresso in valore temporale o di quantità (il numero di unità completate). È possibile gestire questo campo relativamente all'oggetto di costo o al progetto selezionato solo se il campo Registra avanzamento della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se viene selezionata la casella di controllo Riportato come completo. È possibile, quindi, inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) viene selezionata, è possibile inserire una quantità di avanzamento superiore a quella a budget. Ad esempio, se nel modulo Calcoli tecnici progetto è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra e ne sono stati depositati altri 20 successivamente, occorre inserire il valore 120%. Se durante l'avanzamento si modifica la quantità, ERP LN calcola la percentuale di avanzamento.
Scorte progetto | Per il progetto sono ancora disponibili quantità dell'articolo. È possibile inserire scorte solo se: La casella di controllo Riportato come completato non è selezionata. Il campo Avanzamento materiale espresso in quantità nella sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Oggetto di costo. Il risultato viene calcolato nel modulo Gestione e produzione progetto, come mostrato nell'esempio riportato di seguito. Esempio A budget: 95.000 unità a 0,95 = 90.250. Vendite effettive: 100.000 a 1 = 100.000. L'avanzamento è del 25% e le scorte disponibili per il progetto ammontano a 76.000 unità. Budget ammesso: Avanzamento: 25% * 90.250 = 22.562,5. Scorte disponibili: 76.000 * 0,95 = 72.200. Totale: 94.762,50 Quantità totale venduta fino a questa data: 100.000. Risultato fino a questa data: -5.237,50
Scorte progetto | Il codice dell'unità.