| Misurazione prestazioni attività (tpppc5540m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli importi per la misurazione delle prestazioni. Argomenti correlati Registrazioni di previsioni costi Calcolo dell'eseguito in ERP LN
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Codice generazione | I codici generati memorizzano informazioni sulla generazione dei dati di misurazione delle prestazioni.
Valuta | La valuta che viene visualizzata fa parte delle valute locali. Nella misurazione delle prestazioni possono essere utilizzate quattro valute. Se viene utilizzato un sistema valutario indipendente, è possibile scegliere tra quattro valute. È possibile cambiare le valute locali anche in un sistema valutario dipendente. Tuttavia, in questo caso l'importo non viene calcolato moltiplicando l'importo per il tasso visualizzato, ma utilizzando la valuta di riferimento. Argomenti correlati Sistemi valutari
Attività | Il codice dell'attività.
Periodo costi | Questo campo visualizza il periodo di controllo dei costi.
Periodo di controllo dei costi | Il periodo al quale fanno riferimento gli importi.
Lavoro programmato | L'importo cumulato del lavoro programmato fino al periodo (BCWS).
Eseguito | L'importo cumulato del lavoro eseguito (BCWP).
Effettivi | L'importo cumulato del lavoro effettivo.
Varianza programma | La varianza del programma viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Lavoro programmato
Varianza costo | La varianza del costo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Effettivi
Effettivi | L'importo cumulato del lavoro effettivo (ACWP).
Varianza costo | L'importo della varianza del costo.
Lavoro programmato | L'importo del lavoro programmato.
Eseguito | L'importo del lavoro eseguito.
Effettivi | L'importo del lavoro effettivo.
Varianza programma | L'importo della varianza programmata.
Varianza costo | L'importo della varianza del costo.
Effettivi | L'importo del lavoro effettivo.
Varianza costo | La varianza del costo.
BAC | L'importo del budget al completamento.
Previsione di spesa finale (EAC) | L'importo della previsione di spesa finale.
Varianza costo al completamento | L'importo della varianza al completamento. Tale varianza viene calcolata come riportato di seguito: Il budget al completamento meno la stima al completamento.