| Attività (tppss2500m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le attività di progetto. Nota Per selezionare più record, tenere premuto il tasto CTRL. Argomenti correlati Utilizzo di strutture in un progetto Utilizzo di una struttura attività Utilizzo di un budget dal basso verso l'alto Utilizzo di un budget dall'alto verso il basso Utilizzo di una rappresentazione grafica Utilizzo di modelli
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice che identifica in modo univoco il progetto di cui vengono elencate le attività.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato del progetto.
Piano | Il codice che identifica in modo univoco il piano.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Attività | Il codice dell'attività.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Chiave di ricerca | La chiave di ricerca.
Attività padre | L'elemento della struttura in base ad attività che è padre dell'attività selezionata.
Tipo di attività | Il tipo di attività.
Stato budget | Lo stato budget dell'attività. Nota Se si seleziona un nuovo stato, è necessario modificare di conseguenza anche lo stato delle righe di budget. ERP LN apre automaticamente la sessione Aggiornamento stato budget effettivo (tpptc1201s000). Argomenti correlati Utilizzo di un budget tempificato
Stato autorizzazione lavoro | Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.
Codice motivo | Il motivo della sospensione dell'esecuzione del lavoro dell'attività. Questo campo è attivato soltanto se il campo Stato autorizzazione lavoro è impostato su In sospeso.
Fatturazione per avanzamento | È possibile decidere se e come fatturare le rate dell'avanzamento dell'attività.
Valorizzazione lavoro svolto | Il metodo di valorizzazione del lavoro svolto è un modo di calcolare i costi a budget lavoro programmato. Argomenti correlati Utilizzo di un metodo di valorizzazione lavoro svolto
Attività collegata | Se il metodo di valorizzazione del lavoro svolto è distribuito, è possibile collegare un'attività all'attività in oggetto.
Percentuale di completamento | Questo valore rappresenta l'avanzamento programmato relativo all'attività, non l'avanzamento fisico effettivo. Se si utilizza un'integrazione di pianificazione, il package di pianificazione è in grado di inserire in questo campo l'avanzamento programmato. È possibile copiare questo avanzamento nell'avanzamento fisico utilizzando la sessione Generazione avanzamento in quantità a partire da pianificazione (tpppc1240m000).
Da saldare | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inserire un prezzo di compensazione. Questo può essere utilizzato soltanto in un progetto per cui il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura su stato di avanzamento nella sessione Progetto (tppdm6100s000).
Controllo costi | Se la casella di controllo è selezionata, questa attività può essere inclusa nel controllo dei costi (report).
Livello avanzamento espresso in quantità | Il livello predefinito al quale viene registrato l'avanzamento.
Tipo di capacità critica | Nel modulo Project Scheduling System il tipo di capacità critica determina il tipo di costo in base al quale è necessario trasferire la percentuale completata dall'avanzamento della produzione all'avanzamento correlato al tempo. Scegliere un tipo di capacità critica per specificare l'avanzamento del tipo di costo da scambiare. Questa operazione è necessaria perché l'avanzamento nel modulo Gestione e produzione progetto può essere più dettagliato dell'avanzamento dell'attività. Il tipo di budget di controllo del progetto determina l'origine da cui viene ricavato questo avanzamento: si tratta di un avanzamento diverso da quello inserito in relazione agli elementi o alle attività.
Comandi | Descrizione
Inserimento attività di livello superiore | Inserisce un nuovo elemento di livello superiore.
Aggiungi figlio | Inserisce un'attività figlio.
Stampa attività | Avvia la sessione Stampa attività (tppss2400m000), che consente di stampare una serie di attività selezionate.
Stampa struttura in base ad attività | Avvia la sessione Stampa struttura in base ad attività (tppss2401m000), che consente di stampare la struttura in base ad attività completa di una serie di progetti e piani selezionati.