| Modèle - Données projet (tppdm5101m000) |  |
| Cette session permet de créer des modèles de projets. Utilisez le bouton Changer la devise pour afficher le coût unitaire et le taux de vente dans les devises société définies pour ce projet. Rubriques liées Utilisation de modèles Affichage des montants du projet dans différentes devises Identification du revenu (RR) et Coûts des biens vendus (COGS)
Champs | Description
Validation du stock sur | Ce champ détermine le mode de réservation de votre stock. Des engagements de stock Warehouse Management sont créés pour réserver du stock pour les ordres magasin PRP planifiés ou confirmés sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin.
Description | La description ou le nom du code.
Majoration de la valeur de vente des en-cours | Pourcentage de majoration calculé en fonction des coûts totaux du projet pour déterminer la valeur financière de l'en-cours. Ce pourcentage de majoration n'est utilisé que lorsque le champ dans en-cours de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est sélectionné.
Equipement | Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coût d'équipement (tpppc2151s000) pour calculer la valeur par défaut du taux de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante : taux de vente = coût unitaire x (1 + (pourcentage de majoration / 100)) Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants.
Projet interne | Type de projet pour lequel aucun tiers acheteur n'est défini et aucune facturation n'est effectuée. La livraison des articles ne s'applique pas. Un projet interne peut éventuellement être activé, la valeur peut être envoyée au module Gestion des immobilisations (FAM) de Finance. ERP LN distingue deux types de projets : Projet d'investissement : les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations et toute livraison de marchandises est impossible. Projet interne : ne peut pas être enregistré dans le solde et la livraison des marchandises est impossible. Le résultat ne peut être affiché que dans le compte de résultats.
Type de contrat | Type de contrat utilisé pour ce modèle de projet.
Type de facture | Mode de calcul des factures d'un projet pour un type de contrat donné. Cette méthode détermine quand émettre des factures à l'intention du tiers acheteur. ERP LN distingue les modes de facturation suivants : Régie Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Cette méthode est disponible uniquement si le contrat est de type régie. Taux unitaire Le montant est basé sur les montants financiers par unité saisis au niveau de l'élément ou de l'activité. La facturation à taux unitaire s'applique aux deux types de contrat. Règlement échelonné Facturation : le montant est une subdivision de la valeur. Cette méthode est disponible uniquement si le contrat est de type forfaitaire. Facturation proportionnelle Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité. Deux types d'éléments sont autorisés : direct et indirect. Le montant calculé des éléments directs dépend de leur propre avancement. Le montant calculé des éléments indirects est basé sur l'avancement du projet dans son ensemble, sans toutefois dépasser 100%.
Groupe | Classification de projets définie par l'utilisateur.
Groupe | La description ou le nom du code.
Zone géographique | Territoires qui permettent de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.
Zone géographique | La description ou le nom du code.
Secteur d'activité | Classez votre modèle de projet en fonction du secteur d'activité.
Secteur d'activité | La description ou le nom du code.
Code Coûts divers pour les montants provisoires | Code Coûts divers pour le montant provisoire. Les coûts associés à un avenant dont le montant est de type Provisoire sont imputés à un objet de coûts Coûts divers. Ce champ permet d'identifier le code de l'objet de coûts Coûts divers (standard ou propre à un projet) utilisé pour ce projet.
Compte de coûts par défaut/lot de travaux | Utilisez cette activité dans les situations où les montants doivent être imputés à une activité et où l'activité n'est pas ou ne peut pas être définie. Elle fonctionne ainsi comme une sorte d'activité générique pour ce projet. Cela se produit dans les cas suivants : lorsque des règlements échelonnés sont générés ; lorsque des règlements de montants provisoires sont générés ; lorsque des factures sont générées pour les avenants ; lorsque des factures à taux unitaire sont générées.
Enregistrer l'avancement | Indique comment les résultats intermédiaires sont enregistrés en fonction des objets de coûts pour la durée du projet.
Catégorie | Classification de projets pouvant être définie par l'utilisateur.
Catégorie | La description ou le nom du code.
Type de délai du projet | Le projet utilise un type d'heure. Si ce type est Jours ouvrables, la durée du projet exclut les éventuels jours de congé.
Utiliser les avenants dans le budget | Si cette case est cochée, vous pouvez ajouter des avenants à votre budget.
Avancement réel des matières | Ce champ détermine le type d'avancement considéré par le module Contrôle du projet.
Avancement réel de la main-d'oeuvre | Ce champ détermine le type d'avancement considéré par le module Contrôle du projet.
Avancement réel de l'équipement | Ce champ détermine le type d'avancement considéré par le module Contrôle.
Avancement réel de la sous-traitance | Ce champ détermine le type d'avancement considéré par le module Contrôle du projet.
Avancement réel des coûts divers | Ce champ détermine le type d'avancement considéré par le module Contrôle.
Coût unitaire main-d'oeuvre | Prix budgété ou réel par unité de référence. Il peut s'agir, par exemple, du prix horaire d'une machine.
Taux vente main-d'oeuvre | Prix ou taux auquel vous vendez des objets de coûts, éléments ou activités utilisés pour votre projet.
Budget par | Le modèle portant le code indiqué ne peut être utilisé que pour un type de budget.
Contrôle par | Le modèle portant le code indiqué ne peut utiliser qu'un seul type de budget de contrôle.
Chemin pour taux de main-d'oeuvre budget | Chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget pour le coût unitaire main-d'oeuvre et le taux de vente dans les lignes de main-d'oeuvre du budget réel.
Chemin pour taux de main-d'oeuvre budget | Chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget pour le coût unitaire main-d'oeuvre et le taux de vente dans les lignes de main-d'oeuvre du budget réel.
Chemin pour taux de main-d'oeuvre budget | Chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget pour le coût unitaire main-d'oeuvre et le taux de vente dans les lignes de main-d'oeuvre du budget réel.
Chemin type heures du taux main-d'oeuvre | Le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures détermine le coût unitaire et le taux de vente main-d'oeuvre utilisés dans les lignes de main-d'oeuvre dans les enregistrements des heures.
Chemin type heures du taux main-d'oeuvre | Le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures détermine le coût unitaire et le taux de vente main-d'oeuvre utilisés dans les lignes de main-d'oeuvre dans les enregistrements des heures.
Chemin type heures du taux main-d'oeuvre | Le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures détermine le coût unitaire et le taux de vente main-d'oeuvre utilisés dans les lignes de main-d'oeuvre dans les enregistrements des heures.
Chemin type heures du taux main-d'oeuvre | Le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures détermine le coût unitaire et le taux de vente main-d'oeuvre utilisés dans les lignes de main-d'oeuvre dans les enregistrements des heures.
Matières | Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts matières (tpppc2111s000) pour calculer la valeur par défaut du prix de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante : prix de vente = prix de revient x (1 + (pourcentage de majoration / 100)) Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants.
Main-d'oeuvre | Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts de la main-d'oeuvre (tpppc2131s000) pour calculer la valeur par défaut du taux de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante : taux de vente = coût unitaire x (1 + (pourcentage de majoration / 100)) ERP LN calcule le coût unitaire en fonction du chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget que vous avez défini dans la session Projet (tppdm6100s000). Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants.
Magasin d'approvisionnement prioritaire | La description ou le nom du code.
Sous-traitance | Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts sous-traitance (tpppc2171s000) pour calculer la valeur par défaut du prix de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante : prix de vente = prix de revient x (1 + (pourcentage de majoration / 100)) Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants.
Coûts divers | Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts divers (tpppc2191s000) pour calculer la valeur par défaut du prix de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante : prix de vente = prix de revient x (1 + (pourcentage de majoration / 100)) Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants.
Code Coûts divers pour les montants provisoires | La description ou le nom du code.
Matières | Nombre moyen de jours entre la date de commande des marchandises ou des services et la date à laquelle ils sont réglés.
Main-d'oeuvre | Nombre moyen de jours entre la date de commande des marchandises ou des services et la date à laquelle ils sont réglés.
Equipement | Nombre moyen de jours entre la date de commande des marchandises ou des services et la date à laquelle ils sont réglés.
Sous-traitance | Nombre moyen de jours entre la date de commande des marchandises ou des services et la date à laquelle ils sont réglés.
Coûts divers | Nombre moyen de jours entre la date de commande des marchandises ou des services et la date à laquelle ils sont réglés.
Tiers | Nombre moyen de jours entre la date de commande des marchandises ou des services et la date à laquelle ils sont réglés.
Magasin d'approvisionnement prioritaire | Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Devise du projet | Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société.
Devise du projet | La description ou le nom du code.
Modèle de projet | Code du modèle de projet.
Type de taux de change | Ce type de taux de change est utilisé pour les calculs du budget propres à un projet, par exemple l'analyse des coûts budgétés.
Type de taux de change | La description ou le nom du code.
Projet d'investissement | Projet utilisé en interne dans lequel les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations mais la livraison des marchandises est impossible. Dans un projet d'investissement, vous représentez le tiers.
En devise société | Montant des coûts exprimé en devise société. Ce champ n'est disponible que si votre société utilise un système de devises indépendant. Le coût unitaire est alors exprimé dans la devise société. Vous pouvez saisir un nouveau montant, quel que soit le taux de change entre les devises.
En devise société | Montant des ventes exprimé en devise société.
Projet | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/type de coûts | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/élément de coût | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/code Contrôle | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/élément | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/élément/type de coûts | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/élément/élément de coût | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/élément/code Contrôle | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/avenant | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/avenant/type de coûts | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/avenant/élément de coût | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/avenant/code Contrôle | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/activité | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/activité/type de coûts | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/activité/élément de coût | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Projet/activité/code Contrôle des coûts | Si cette case est cochée, vous pouvez contrôler vos coûts à ce niveau de contrôle des coûts dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000).
Méthode d'identification du revenu | Sélectionnez la méthode d'identification du revenu. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour identifier les revenus : Méthode de projet terminé Méthode de calcul du pourcentage d'achèvement Méthode de coefficient de revenu acquis Méthode de revenu réel Méthode de contrat de remboursement Méthode de jalon (uniquement pour les projets contrôlés par activité)
Limite d'identification du revenu | Limite du revenu à identifier. Un pourcentage maximal est défini au niveau du projet et de l'avenant. La limite par défaut est fixée à 100 %. Remarque La valeur peut être modifiée. La limite d'identification du revenu est valable pour toutes les méthodes d'identification du revenu, à l'exception de la méthode Projet terminé. Le pourcentage multiplié par le montant du contrat donne le revenu maximal pouvant être identifié (jusqu'à l'achèvement du projet). Ce pourcentage est ignoré lorsque le projet est terminé et le revenu final (et COGS) est imputé.
Méthode de calcul des coûts des biens vendus | Sélectionnez la méthode de calcul du coût des marchandises vendues (COGS). Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour calculer le coût des marchandises vendues : Méthode de projet terminé méthode de calcul du pourcentage de bénéfice, Méthode de contrat de remboursement
Commandes | Description
Impression données modèles de projets | Lance la session Impression données modèles de projets (tppdm5401m000) qui permet d'imprimer des modèles pour les données du projet.