| Activités (tppss2500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les activités du projet. Remarque Pour sélectionner plusieurs enregistrements, maintenez la touche CTRL enfoncée. Rubriques liées Utilisation de structures dans un projet Utilisation d'une structure d'activités Utilisation d'un budget ascendant Utilisation d'un budget descendant Utilisation d'une configuration Utilisation de modèles
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet dont les activités sont répertoriées
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Plan | Code d'identification unique du plan
Description | La description ou le nom du code.
Activité | Code Activité.
Description | La description ou le nom du code.
Critère de recherche | Autre forme de description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.
Activité mère | Elément de la structure d'activités qui est la mère de l'activité sélectionnée
Type d'activité | Type de l'activité.
Statut du budget | Statut du budget de l'activité. Remarque Si vous sélectionnez un nouveau statut, vous devez également modifier le statut des lignes de budget. ERP LN vous envoie des messages provenant de la session Mise à jour du statut du budget dans Budget réel (tpptc1201s000). Rubriques liées Utilisation d'un budget échéancé
Statut d'autorisation de travail | Statut d’autorisation de travail de l'activité.
Code Motif | Raison pour laquelle l'exécution du travail sur l'activité est suspendue. Le champ n'est activé que lorsque le champ Statut d'autorisation de travail est réglé sur En attente.
Facturation proportionnelle | Vous pouvez choisir si vous voulez et comment vous voulez que les règlements échelonnés de l'activité soient facturés.
Méthode de la valeur acquise | La méthode de la valeur acquise est un moyen de calculer les coûts budgétés du travail programmé. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise
Activité liée | Si la méthode de la valeur acquise est proportionnelle, vous pouvez lier une activité à cette activité.
Pourcentage effectué | Il s'agit de l'avancement programmé de l'activité à ne pas confondre avec l'avancement réel. Dans le cadre d'une intégration planifiée, ce champ peut être renseigné avec la valeur de l'avancement programmé. La session Génération de l'avancement réel depuis la planification (tpppc1240m000) permet de copier cet avancement dans l'avancement physique.
Règlement | Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un prix de règlement. Ce champ ne peut être utilisé que dans un projet dont le champ Type de facture a la valeur Facturation proportionnelle dans la session Projet (tppdm6100s000).
Contrôle des coûts | Si cette case est cochée, vous pouvez inclure cette activité dans votre (état de) contrôle des coûts.
Avancement l'avancement réel | Niveau par défaut d'enregistrement de l'avancement.
Type de capacité critique | Dans le module Système de programmation de projet, le type de capacité critique détermine le type de coûts à partir duquel le pourcentage d'avancement doit être transféré de l'avancement de production vers l'avancement de temps. Choisissez un type de capacité critique pour définir l'avancement du type de coûts à échanger. Cela est nécessaire car l'avancement enregistré dans le module Gestion de la production du projet peut être plus détaillé que l'avancement de l'activité. Le type de budget de contrôle du projet détermine si l'avancement est obtenu de l'avancement indiqué pour les éléments ou pour les activités.
Commandes | Description
Insertion de l'activité supérieure | Insère une nouvelle activité supérieure.
Ajouter fils | Insère une activité fille.
Impression des activités | Lance la session Impression des activités (tppss2400m000) qui imprime une plage d'activités sélectionnées.
Impression de la structure d'activités | Lance la session Impression de la structure d'activités (tppss2401m000) qui permet d'imprimer la structure d'activités complète d'une plage de projets et de plans sélectionnés.