| Génération avancement réel de l'avenant depuis avancement élément (tpppc1171m000) |  |
| Cette session permet de générer l'avancement des avenants à partir de l'avancement disponible de l'élément, pour les sessions suivantes : Avancement réel par avenant/matières (tpppc1180s000) Avancement réel par avenant/MO (tpppc1182s000) Avancement réel par avenant/équipement (tpppc1184s000) Avancement réel par avenant/sous-traitance (tpppc1186s000) Avancement réel par avenant/coûts divers (tpppc1187s000) Avec cette session, il n'est pas nécessaire de saisir l'avancement dans les sessions ci-dessus. L'avancement généré est basé sur l'avancement des sessions suivantes : Avancement réel par élément/coûts divers (tpppc1100s000) Avancement réel par élément/matières (tpppc1120s000) Avancement réel par élément/MO (tpppc1122s000) Avancement réel par élément/équipement (tpppc1124s000) Avancement réel par élément/sous-traitance (tpppc1126s000) L'avancement peut être généré uniquement si les projets sélectionnés répondent aux conditions suivantes : le statut du projet est Actif; la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Selon la valeur des champs de la session Projet (tppdm6100s000), l'avancement est mis à jour au niveau des codes Objet de coûts ou des codes Contrôle des coûts.
Champs | Description
Date de l'avancement réel | Date à laquelle les données d'avancement doivent être générées.