| Avancement réel par élément/coûts divers (tpppc1100s000) |  |
| Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'élément et de l'objet de coûts Coûts divers.
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Date | Date de modification de l'avancement.
Elément | Code Elément.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'élément.
Coûts divers | Code Coûts divers. Vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété si la valeur du champ Avancement réel des coûts divers Facturation de la session Projet (tppdm6100s000) est Objet de coûts. Vous pouvez sélectionner le code Contrôle pour un objet de coûts budgété si la valeur Code Contrôle est attribuée au champ.
Coûts divers | La description ou le nom du code.
Avancement réel des coûts divers | Ce champ détermine le mode d'enregistrement de l'avancement du type de coûts Coûts divers dans le contrôle du projet.
Déclarer terminé | Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Calculs techniques de projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ % avancement car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée si : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler.
Avancement réel [%] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Calculs techniques de projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %.
Commandes | Description
Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts | Lance la session Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1420m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement des éléments pour un projet.
Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément | Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément (tpppc1450m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des éléments.
Impression de l'écran d'avancement réel par élément | Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par élément (tpppc1428m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement de l'historique des éléments.
Impression de l'écran d'avancement réel par élément/objet de coûts | Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1421m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement pour une combinaison d'élément et d'objet de coûts.