| Main-d'oeuvre du projet (tppdm6111s000) |  |
| Cette session permet de gérer des objets de coûts Main-d'oeuvre propres au projet. Ceux-ci diffèrent des objets de coûts Main-d'oeuvre standard car ils ne peuvent être utilisés que dans un seul projet. La session Main-d'oeuvre standard (tppdm0511m000) permet de répertorier les objets de coûts Main-d'oeuvre standard. Un objet de coûts Main-d'oeuvre représente le travail humain requis pour effectuer une tâche. Vous pouvez copier des valeurs par défaut à partir d'objets de coûts Main-d'oeuvre standard. Pour cela, entrez le code Objet de coûts Main-d'oeuvre standard dans le champ Main-d'oeuvre, puis confirmez que vous souhaitez copier les données de main-d'oeuvre standard. Les autres champs de cet écran sont renseignés avec les détails provenant de l'objet de coûts Main-d'oeuvre standard. Rubriques liées Utilisation des objets de coûts propres au projet Systèmes de devises Définition de taux de change Utilisation des devises société dans Project
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet.
Projet | La description ou le nom du code.
Projet | Statut du projet.
Main-d'oeuvre | Code d'identification unique de l'objet de coûts. Pour copier les détails d'un objet de coûts Main-d'oeuvre standard précédemment défini, saisissez le code ici puis confirmez la copie des données de main-d'oeuvre standard. Les détails provenant de l'objet de coûts Main-d'oeuvre standard sont ensuite indiqués dans les autres champs de cet écran.
Description | La description ou le nom du code.
Critère de recherche | Critère de recherche associé à l'objet de coûts.
Code Contrôle main-d'oeuvre | Code Contrôle associé à l'objet de coûts. Main-d'oeuvre standard Le code Contrôle est un objet de coûts standard. Main-d'oeuvre du projet Le code Contrôle est un objet de coûts propre au projet.
Code Contrôle main-d'oeuvre | Code Contrôle associé à l'objet de coûts. S indique que le code Contrôle est un objet de coûts standard. P indique que le code Contrôle est un objet de coûts propre au projet.
Code Contrôle main-d'oeuvre | La description ou le nom du code.
Fonction de contrôle | Ce champ indique la fonction de l'objet de coûts pour le contrôle des coûts.
Elément de coût | Elément de coût associé à l'objet de coûts. Vous pouvez utiliser un élément de coût pour créer dans votre budget ou votre contrôle des coûts des références pour les objets de coûts présentant des caractéristiques communes.
Elément de coût | La description ou le nom du code.
Activité de référence | Activité de référence liée au code Main-d'oeuvre. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Activité de référence (tsacm1101s000) dans ERP LN Service. Remarque Si l'activité de référence est liée à un nouveau code Main-d'oeuvre, ERP extrait les valeurs Unité de temps, Norme (durée de service) et Coût unitaire de Service. Cette unité de temps correspond à l'unité de durée de Service, la norme étant la durée de l'activité de référence et le montant des coûts celui de l'activité de référence. Coût unitaire = Montant des coûts/Norme. Vous pouvez écraser les valeurs Unité, Norme et Coût unitaire. Si l'activité de référence est liée à un code Main-d'oeuvre existant, ERP vous demande si vous souhaitez écraser les valeurs avec les données de cette activité. Vous ne pouvez lier que les activités de référence du type Service sur le site ou Général qui n'ont pas encore expiré. Rubriques liées Intégration de Project avec Service
Activité de référence | La description ou le nom du code.
Texte | Si cette case est cochée, l'objet de coûts courant est associé à un texte auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton Texte.
Coût unitaire | Devise dans laquelle le coût unitaire est exprimé.
Coût unitaire | Coût unitaire de main-d'oeuvre par défaut, par unité, de cet objet de coûts. Le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget (indiqué dans la session Projet (tppdm6100s000) ) détermine si ce coût unitaire est utilisé ou non dans le budget. Remarque Si l'activité de référence est liée à un nouveau code Main-d'oeuvre, ERP extrait les valeurs Unité de temps, Norme (durée de service) et Coût unitaire de Service. Coût unitaire = Montant des coûts/Norme. Vous pouvez écraser cette valeur. Si l'activité de référence est liée à un code Main-d'oeuvre existant, ERP vous demande si vous souhaitez écraser les valeurs avec les données de cette activité.
Taux de rémunération final | Si cette case est cochée, le coût unitaire est le tarif final et ne peut pas être modifié par la session Mise à jour globale des prix et des taux du projet (tppdm6201m000). Cela signifie que le tarif reste stable pour les coûts et les budgets qui s'y réfèrent.
Date d'écriture coût unitaire | Date de la dernière modification du coût unitaire. Si l'activité de référence est liée au code Main-d'oeuvre, la date est mise à jour à la date courante lorsque vous mettez à jour le coût unitaire.
En devise société | Si votre société utilise un système de devises indépendant, vous pouvez afficher le taux dans une autre devise. Rubriques liées Systèmes de devises
en devise société | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
en devise société | La description ou le nom du code.
Taux de vente | Devise dans laquelle le taux de vente est exprimé.
Taux de vente | Taux de main-d'oeuvre des ventes, par unité, du code Main-d'oeuvre. Le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget (indiqué dans la session Projet (tppdm6100s000) ) détermine si ce taux de vente est utilisé ou non dans le budget.
Taux de vente final | Si cette case est cochée, le taux de vente est le tarif final et ne peut pas être modifié par la session Mise à jour globale des prix et des taux du projet (tppdm6201m000). Cela signifie que le tarif reste stable pour les factures qui s'y réfèrent.
Date d'écriture du taux de vente | Date de la dernière modification du taux de vente.
En devise société | Si votre société utilise un système de devises indépendant, vous pouvez afficher le taux dans une autre devise. Rubriques liées Systèmes de devises
en devise société | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
en devise société | La description ou le nom du code.
Unité | Unité dans laquelle l'objet de coûts est mesuré.
Unité | La description ou le nom du code.
Unité de temps | Unité de temps. Remarque Si l'activité de référence est liée à un nouveau code Main-d'oeuvre, ERP extrait les valeurs Unité de temps, Norme (durée de service) et Coût unitaire de Service. L'unité de temps est l'unité de durée de Service. Vous pouvez écraser cette valeur. Si l'activité de référence est liée à un code Main-d'oeuvre existant, ERP vous demande si vous souhaitez écraser les valeurs avec les données de cette activité.
Groupe professionnel | Groupe professionnel associé à l'objet de coûts.
Description | La description ou le nom du code.
Norme | Norme de main-d'oeuvre associée à cet objet de coûts. Remarque Si l'activité de référence est liée à un nouveau code Main-d'oeuvre, ERP extrait les valeurs Unité de temps, Norme (durée de service) et Coût unitaire de Service. La norme est la durée de l'activité de référence. Vous pouvez écraser les valeurs. Si l'activité de référence est liée à un code Main-d'oeuvre existant, ERP vous demande si vous souhaitez écraser les valeurs avec les données de cette activité.
Unité de temps | L'unité du taux est toujours une unité de temps.
Source | Code de l'objet de coûts Main-d'oeuvre standard d'où provient cet objet de coûts propre au projet. La session Main-d'oeuvre standard (tppdm0511m000) permet de répertorier les objets de coûts Main-d'oeuvre standard.
Description | La description ou le nom du code.
Enregistrer l'avancement | Si cette case est cochée, l'avancement peut être saisi pendant que le projet est en cours. Remarque : Si le champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) a la valeur Oui ou Ecart=stock, l'avancement peut être géré pour tous les objets de coûts dont la case Enregistrer l'avancement est cochée. Le calcul de l'avancement dépend de la définition du champ Enregistrer l'avancement pour le projet et l'objet de coûts. Rubriques liées Utilisation du résultat de l'avancement
Commandes | Description
Impression de la main-d'oeuvre du projet | Lance la session Impression de la main-d'oeuvre du projet (tppdm6411m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs aux objets de coûts Main-d'oeuvre propres au projet.