| Prévision des coûts matières (tpppc2116s000) |  |
| Cette session permet de gérer la prévision des coûts pour la combinaison de projet et de date d'enregistrement pour des codes Article différents. Ces valeurs sont utilisées pour calculer les montants de prévision dans les sessions de consultation et d'édition de contrôle.
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Date d'enregistrement | Date de l'écart de coût prévu.
Elément | Code Elément.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'élément.
Activité | Code d'identification de l'activité.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Article | Code Article.
Description | La description ou le nom du code.
Elément de coût | Elément de coût.
Description | La description ou le nom du code.
Quantité prévisionnelle | Quantité sur laquelle est basée l'écart de coût prévu.
Unité | Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée.
Montant des coûts | Code Devise.
Prix de revient | Prix de revient par unité. Si vous modifiez la valeur de ce champ, ERP LN recalcule la valeur du champ Montant des coûts.
Montant des coûts | Montant de la prévision des coûts.
Montant des coûts | Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Montant des coûts | Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion | Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Coûts supplémentaires estimés | Le montant saisi dans ce champ correspond aux coûts supplémentaires estimés par rapport à votre budget courant. Remarque Si la méthode de prévision principale n'est pas la méthode EEC, la valeur de ce champ est nulle et la méthode EEC ne peut pas être utilisée.
Estimation à achever | Coût supplémentaire prévu nécessaire à l'achèvement d'une activité ou d'un projet. Remarque Si la méthode de prévision principale n'est ni la méthode ETC, ni la méthode EAC, la valeur de ce champ est nulle et la méthode ETC ne peut pas être utilisée.
Coût prévisionnel total | La valeur du coût prévisionnel total permet de déterminer le coût à la fin d'un projet. Remarque Si la méthode de prévision principale n'est ni la méthode ETC, ni la méthode EAC, la valeur de ce champ est nulle et la méthode EAC ne peut pas être utilisée.
Budget | Montant total du budget.
Réalisé | Montant réalisé.
Avancement réel | Pourcentage d'avancement.
Réel | Montant réel dépensé.
Ecart | Montant du résultat du projet.
Ecart prévisionnel | Montant du résultat de la prévision du projet.
Commandes | Description
Enregistrer prix de revient | Lit les données de prix de revient par défaut de l'article.
Impression des prévisions des coûts par objet de coûts | Lance la session Impression des prévisions des coûts par objet de coûts (tpppc2416m000) qui permet d'imprimer la prévision pour le résultat final.