| Définition des besoins en ressources |  |
| Pour définir les besoins en ressources d'une prestation de référence, procédez de la manière suivante : Dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000), sélectionnez la ligne de prestation de référence appropriée. Dans le menu Spécifique, choisissez Besoins en ressources. Dans la session Prestation de référence - Besoins en ressources (tsacm2120m000), cliquez sur le bouton Nouveau. La session de détail apparaît. Dans le champ Type de ressource, indiquez l'un des paramètres suivants : Matière Main-d'oeuvre Outil Sous-traitance Autre Déterminez les autres données requises. Remarque Si vous exécutez la session Génération d'un plan de maintenance (tsspc2200m000), les lignes de besoins liées à la prestation de référence sont copiées dans les sessions suivantes : Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000) Prestation planifiée - Besoins en main-d'oeuvre (tsspc2111m000) Prestation planifiée - Autres besoins (tsspc2112m000) Si vous exécutez la session Transfert du plan de maintenance à l'ordre de service (tsspc2220m000), les lignes de besoins liées à la prestation planifiée sont copiées dans les sessions suivantes : Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) Coûts de main-d'oeuvre estimés de l'ordre de service (tssoc2130m000) Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) |