| Avancement réel par élément/sous-traitance (tpppc1126s000) |  |
| Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'élément et de l'objet de coûts Sous-traitance. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut courant du projet.
Date | Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité.
Elément | Code d'identification de l'élément.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'élément.
Sous-traitance | Si la valeur du champ Avancement réel de la sous-traitance de la session Projet (tppdm6100s000) est Objet de coûts, vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété. Si la valeur du champ est Code Contrôle, vous pouvez sélectionner le code Contrôle d'un objet de coûts budgété. Rubriques liées sous-traitance
Sous-traitance | La description ou le nom du code.
Avancement réel de la sous-traitance | Ce champ indique si l'avancement du type de coûts sous-traitance est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle.
Quantité budget | Quantité de sous-traitance budgétée.
Unité | Unité définie pour la ligne de budget du type de coûts.
Déclarer terminé | Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Calculs techniques de projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel% car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler.
Avancement réel [%] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez gérer ce champ pour le projet ou l'objet de coûts sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projet (tppdm6100s000) est Oui. Le champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclaré terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. Exemple Dans le module Calculs techniques de projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %.
Avancement réel [qté] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée.