| Avancement réel par activité/sous-traitance (tpppc1143s000) |  |
| Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'objet de coûts Activité et de l'objet de coûts Sous-traitance. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Date | Date de saisie de l'avancement de ce projet ainsi que de son élément ou son activité.
Activité | Code Activité.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Sous-traitance | Code Sous-traitance.
Description | La description ou le nom du code.
Avancement réel de la sous-traitance | Ce champ indique si l'avancement du type de coûts sous-traitance est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle.
Quantité budget | Quantité de sous-traitance budgétée.
Unité | Unité définie pour la ligne de budget du type de coûts.
Déclarer terminé | Indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Calculs techniques de projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler.
Avancement réel [%] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e).
Avancement réel [qté] | Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée.