| Valeurs possibles |  |
| Reprogrammation vers l'amont La livraison de l'ordre doit être anticipée. La date de livraison figurant sur l'ordre ne correspond pas à la date de livraison requise. Raisons possibles : la date de début de l'élément (ou, si celui-ci n'est pas disponible, du projet) a été anticipée ; la date de début de la ligne du budget d'activité a été anticipée (soit manuellement, soit à la suite de modifications effectuées dans l'application de programmation externe) ; la date de livraison de l'ordre a été volontairement reportée. Reprogrammation vers l'aval La livraison de l'ordre doit être reportée. La date de livraison figurant sur l'ordre ne correspond pas à la date de livraison requise. Raisons possibles : la date de début de l'élément (ou, si celui-ci n'est pas disponible, du projet) a été reportée ; la date de début de la ligne du budget d'activité a été reportée (soit manuellement, soit suite à des modifications effectuées dans le logiciel de planification tiers) ; la date de livraison de la commande a été volontairement anticipée. Annuler |