| Présentation des activités (tipcs4503m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les données des activités. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement.
Champs | Description
Projet | Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet a pour déclencheur une commande client et concerne les articles relevant du type de commande A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production. Rubriques liées Types de projets
Activité | Activité de la planification réseau propre à un project.
Critère de recherche | Autre forme de description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.
Tâche | ERP LN affiche le nombre de tâches liées à l'activité.
Centre de charge | / ERP LN affiche le code du centre de charge où l'activité doit être réalisée.
Responsable de l'activité | Personne responsable de la planification ou de la réalisation d'une activité de projet.
Estimation de l'activité | Ce champ montre si les coûts estimés sont calculés ou non pour l'activité sélectionnée.
Texte | Ce champ permet de savoir s'il existe ou non un texte associé à l'activité.
Durée de l'activité | La durée d'une activité est le nombre de jours (ouvrables) planifiés pour cette activité.
Date de début au plus tôt | Date au plus tôt à laquelle l'activité peut débuter. Utilisez la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) pour déterminer cette date.
Date de début au plus tard | Dernière date à laquelle l'activité peut débuter. Utilisez la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) pour déterminer cette date.
Date de fin au plus tôt | Date au plus tôt à laquelle l'activité peut être achevée. Utilisez la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) pour déterminer cette date.
Date de fin au plus tard | Dernière date à laquelle l'activité peut être achevée. Utilisez la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) pour déterminer cette date.
Marge totale | La marge totale est le nombre maximum de jours (ouvrables) dont il est possible de repousser une activé sans que cela ait un impact sur la date d'achèvement prévue du projet concerné. La marge totale est calculée comme suit : marge totale = date de fin au plus tard - date de début au plus tôt - durée de l'activité La date de fin au plus tard et la date de début au plus tôt sont exprimées en jours de projet. Rubriques liées Marges
Marge disponible | Marge disponible d'une activité à une autre. La marge disponible indique combien de jours supplémentaires peuvent être attribués à l'activité sans nuire à l'avancement des activités associées. Rubriques liées Marges
Semaine de début au plus tôt | Première semaine pendant laquelle le projet peut débuter.
Année | Année de la première semaine pendant laquelle le projet peut débuter.
Semaine de fin au plus tôt | Première semaine pendant laquelle le projet peut être achevé.
Année | Année de la première semaine pendant laquelle le projet peut être achevé.
Semaine de début au plus tard | Dernière semaine pendant laquelle le projet peut débuter.
Année | Année de la dernière semaine pendant laquelle le projet peut débuter.
Semaine de fin au plus tard | Dernière semaine pendant laquelle le projet peut être achevé.
Année | Année de la dernière semaine pendant laquelle le projet peut être achevé.
Date de début souhaitée | La date de début souhaitée est celle à laquelle vous voulez commencer l'activité concernée. Cette date est mentionnée uniquement à titre indicatif. Toutefois, la date de début souhaitée est comparée à la date de fin au plus tôt et à la date de fin au plus tard ainsi qu'à la date de référence dans la session Génération des messages réseau (tipcs4211m000). Ceci peut se traduire par la création de messages d'action.
Date de fin souhaitée | La date de fin souhaitée est celle à laquelle vous voulez arrêter l'activité concernée. Cette date est mentionnée uniquement à titre indicatif. Toutefois, la date de fin souhaitée est comparée aux dates de fin au plus tôt et au plus tard ainsi qu'à la date de référence dans la session Génération des messages réseau (tipcs4211m000). Ceci peut se traduire par la création de messages d'action.
Besoins en capacité brute | Capacité en heures globalement nécessaire à l'exécution de l'activité concernée.
Besoins en capacité agrégée | Besoins en capacité agrégée en heures, selon le centre de charge où il est prévu que l'activité soit réalisée. Les besoins en capacité agrégée sont calculés dans la session Agrégation de la capacité estimée au projet (tipcs4201m000) en fonction de la structure et de l'ingénierie du projet. Au préalable, vous devez associer des opérations aux activités dans la gamme spécifique. Les besoins en capacité agrégée sont affichés uniquement à titre d'information ; ils peuvent être employés pour surveiller les heures planifiées brutes par activité.
Capacité disponible [h/jr] | Capacité disponible en heures par jour pour chaque employé ou pour chaque machine. En fonction de cette capacité, la durée d'une activité par défaut est calculée à l'aide de la formule appropriée.
Coefficient de planification | Le coefficient de planification indique combien d'employés ou de machines travaillent simultanément pour exécuter une activité. Ce coefficient sert uniquement à calculer la durée par défaut de l'activité en fonction des besoins en capacité globaux et des heures disponibles par jour.
Heures passées | Heures réelles passées sur l'activité concernée. En fonction des transactions d'heures liées à l'activité, Infor met automatiquement à jour cette valeur dans la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000). ERP LN affiche le nombre d'heures passées tel qu'il a été calculé dans la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000).
Date de début réelle | La date de début réelle de l'activité est la date à laquelle son exécution commence. Le champ Date de début réelle est renseigné par ERP LN lors du traitement des heures de transaction dans la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000) ou quand un calcul de réseau est effectué à l'aide de la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000).
Date de fin réelle | La date de fin réelle de l'activité est la date à laquelle celle-ci a été achevée ou déclarée terminée. ERP LN renseigne le champ Date de fin réelle lors du traitement des heures de transaction dans la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000) ou quand un calcul de réseau est effectué à l'aide de la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000). Vous pouvez modifier cette date manuellement.
Pourcentage d'avancement | Ce champ indique si l'activité est ou n'est pas achevée.