| Activité/type de coûts de la mesure des performances (tpppc5541m000) |  |
| Cette session permet de lister les données de mesure des performances pour un projet au niveau du type de coûts de l'activité. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Enregistrement de la prévision des coûts Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Code Génération | Les codes Génération contiennent des informations relatives à la génération des données de mesure des performances.
Activité | Code Activité.
Devise | La devise affichée est l'une des devises société. Dans la mesure des performances, le tableau des devises possède quatre niveaux. Dans un système de change indépendant, vous pouvez basculer entre quatre devises. Dans un système de change dépendant, vous pouvez basculer entre les devises du projet et les devises société. Rubriques liées Systèmes de devises
Devise | Devise. Rubriques liées Systèmes de devises
Type de coûts | Méthode de classification des objets de coûts et codes de contrôle en fonction de la nature des coûts qu'ils représentent. ERP LN Projet distingue cinq types de coûts : Matières Main-d'oeuvre Equipement Sous-traitance Coûts divers
Période de coûts | Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. Si la case Période de contrôle des coûts = période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, l'exercice courant tient lieu de valeur par défaut pour ce champ.
Période de contrôle des coûts | Période de contrôle des coûts.
Travail programmé | Montant période du travail programmé.
Réalisé | Montant période du travail réalisé.
Données réelles | Montant période du travail réel.
Ecart de programmation | L'écart de programmation est calculé de la façon suivante : Travail réalisé - Travail programmé
Ecart de coût | L'écart de coût est calculé de la façon suivante : Travail réalisé - Données réelles
Données réelles | Montant du travail réel.
Ecart de coût | Montant de l'écart de coût.
Travail programmé | Montant du travail programmé.
Réalisé | Montant du travail réalisé.
Données réelles | Montant du travail réel.
Ecart de programmation | Montant de l'écart programmé.
Ecart de coût | Montant de l'écart de coût.
Données réelles | Montant du travail réel.
Ecart de coût | Montant de l'écart de coût.
Coûts budgétés (budget final) | Montant du budget final.
Coût prévisionnel total | Montant du coût prévisionnel total.
Ecart de coût final | Montant de l'écart final.