| Contrôle par projet (tpppc4510m000) |  |
| Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Gestion de la production du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Remarque Pour sélectionner plusieurs enregistrements, maintenez la touche CTRL enfoncée. Rubriques liées Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Utilisation du contrôle Enregistrement de la prévision des coûts Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN Utilisation des devises société dans Project
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Devise | La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de devises soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société.
Budget total | Montant budgété figurant dans les données de contrôle.
Coûts réels | Budget réel.
Réalisé | Affiche les coûts/quantités autorisé(e)s jusqu'à présent (valeur acquise). Le réalisé est calculé comme suit : avancement réel multiplié par le budget. Remarque Pour les exceptions à ce calcul, voir : Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN.
Ecart | Montant du résultat.
Revenus | Revenus enregistrés dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante.
En-cours | Montant de l'en-cours.
Indicateur de coûts totaux du projet principal | Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.
Réel | Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante.
Ecart | Montant du résultat.
En-cours | Montant de l'en-cours
Réel engagement inclus | Montant dépensé (sur cette période), y compris les engagements. Total dépensé = coûts réels (cette période)+ engagements (cette période)
Réalisé engagement inclus | Coûts pouvant être encourus sur la période courante.
Ecart engagement inclus | Le résultat est calculé selon la formule suivante : Résultat = travail effectué (cette période)- coûts réels (cette période)- engagements (cette période)
Réel hors engagement | Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour la période courante.
Ecart hors engagement | Le résultat est calculé selon la formule suivante : Résultat = travail effectué (cette période)- coûts réels (cette période)
Revenus | Revenus enregistrés dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante.
Réel | Montant du résultat, à l'exception des engagements.
Ecart | Résultat final prévu.
Coûts prévisionnels | Prévision des coûts supplémentaires pour la fin du projet, anticipée à la fin de la période courante.
Ecart final | Prévision des coûts supplémentaires pour la fin du projet, anticipée à la fin de l'année courante.
Revenus supplémentaires prévisionnels | Revenus supplémentaires prévus pour la fin du projet, anticipés à la fin de la période courante.