| Génération des messages réseau (tipcs4211m000) |  |
| Cette session permet de vérifier l'état d'avancement réel de l'activité pour chaque projet et de générer des messages réseau si cet état ne correspond pas à celui qui était prévu. Pour chaque activité, ERP LN effectue les vérifications suivantes : Si le projet est un sous-projet, ERP LN vérifie que la date de début au plus tôt d'une activité n'est pas antérieure à la date de début du sous-projet. La date de début souhaitée d'une activité doit se situer entre la date de début au plus tôt et la date de début au plus tard. Compte tenu de l'avancement des activités qui précèdent, ERP LN vérifie si l'activité peut démarrer. Il indique à ce moment-là si les activités précédentes sont en avance ou en retard par rapport au programme. ERP LN vérifie si la date de début réelle n'est pas antérieure à la date de début au plus tôt (calculée) ou postérieure à la date de début au plus tard prévue pour l'activité. Si le projet est un sous-projet, ERP LN vérifie si la date de fin au plus tôt d'une activité n'est pas POSTERIEURE à la date d'achèvement du sous-projet. La date de fin souhaitée d'une activité doit se situer entre la date de fin au plus tôt et la date de fin au plus tard. ERP LN vérifie si la date de fin calculée de l'activité n'est pas POSTERIEURE à la date de fin au plus tard prévue. ERP LN vérifie si la date de fin réelle n'est pas antérieure à la date de fin au plus tôt (calculée) ou postérieure à la date de fin au plus tard prévue pour l'activité. ERP LN fait état de tout écart entre l'avancement prévu et réel du projet, et toute incohérence dans la planification du réseau. Rubriques liées Planification réseau Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Projet | Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet a pour déclencheur une commande client et concerne les articles relevant du type de commande A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production.
Date de vérification | Saisissez la date de vérification utilisée par ERP LN pour contrôler l'avancement des activités. Cette date doit donc être identique à celle à laquelle vous avez entré l'avancement des activités.
Commandes | Description
Continuer | Cette commande permet d'exécuter le processus configuré dans cette session.