| Mise en correspondance des données : exportation de données depuis PCS vers Microsoft Project |  |
| Pour travailler sur des projets PCS dans Microsoft Project, utilisez la session Exportation/importation des activités PCS via XML (tipcs4172m000) pour transférer les données relatives aux projets PCS d'ERP LN vers Microsoft Project. Le tableau montre la correspondance entre les données de ERP LN et celles de Microsoft Project. S'il n'existe pas de champ de mise en correspondance, un champ personnalisé est automatiquement inséré dans Microsoft Project. Procédez comme suit pour afficher les champs personnalisés dans la grille Microsoft Project : Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne. Sélectionnez Insérer une colonne. Dans l'écran de définition des colonnes, sélectionnez le nom de champ texte3, texte4, texte5, texte6 ou texte7. Pour modifier GLOBAL.MPT de sorte que les champs personnalisés s'affichent dans la grille par défaut : Copiez le fichier GLOBAL.MPT, qui se trouve dans C:\Documents and Settings\<utilisateur>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\. Suivez la procédure décrite ci-dessus pour afficher les champs personnalisés et enregistrez le fichier modèle. Remplacez le fichier GLOBAL.MPT par votre copie modifiée. Remarque Vous pouvez toujours récupérer le fichier GLOBAL.MPT d'origine : Supprimez le fichier MPT modifié. Créez un fichier Microsoft Project. Un nouveau fichier GLOBAL.MPT est copié depuis le modèle installé globalement qui se trouve dans C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\.
ERP LN | Microsoft Project | Remarques
--- | --- | ---
Projet PCS | Résumé de la tâche | --
Projet | Nom de la tâche | --
Description | Description de la tâche ERP LN (champ personnalisé) | --
Les dates de début et de fin PCS ne sont pas exportées. La date de début et de fin du projet est déterminée lors du chargement du fichier XML dans Microsoft Project, en fonction des dates de chaque tâche. | Date de début Date de fin | Un fichier Microsoft Project est constitué d'un seul projet qui peut contenir toutes les activités de plusieurs projets PCS ERP LN.
Méthode de planification PCS En amont En aval | Programmer à partir de la date de début Faux Vrai | --
Projet (plage de sélection) Date de début du premier projet Date d'achèvement du dernier projet | Date de début Date de fin | Un fichier Microsoft Project est constitué d'un seul projet qui peut contenir toutes les activités de plusieurs projets PCS ERP LN.
| Valeurs fixes : Format de durée : 5 (=heures) Provision coûts fixes par défaut : 3 (=fin) Projet modifié en externe : 0 (non) | --
Activité | Tâche | --
Activité | Nom de la tâche : <code projet> - <code activité> | --
Description | Description de l'activité ERP LN (champ personnalisé) | --
Tâche | Tâche ERP LN (champ personnalisé) | --
Tâche | Description de la tâche ERP LN (champ personnalisé) | --
Responsable de l'activité | Responsable de l'activité ERP LN (champ personnalisé) | --
Centre de charge | Centre de charge ERP LN (champ personnalisé) | Voir aussi : Ressource
Calendrier valide pour le centre de charge de l'activité : Disponibilité définie dans les paramètres de la gamme Calendrier de la société ou celui du centre de charge, selon le Type de calendrier utilisé dans les paramètres de la gamme. | Calendrier Valeur : <disponibilité> . <calendrier> Ignorer le calendrier des ressources : 1 (=oui) | Microsoft Project utilise uniquement le calendrier de la tâche. Le calendrier du centre de charge n'est pas utilisé.
--- | Type de tâche : Fixe | --
Date de début souhaitée Date de fin souhaitée Si ces champs ne contiennent pas de date, d'autres champs de date sont utilisés : En cas de planification en aval : Date de début au plus tôt et Date de fin au plus tôt En cas de planification en amont : Date de début au plus tard et Date de fin au plus tard | Démarrer Fin | --
Durée de l'activité | Durée | Dans ERP LN, la durée correspond au nombre d'heures ouvrables qui sépare la Date de début souhaitée de la Date de fin souhaitée. Selon le paramètre de la gamme, c'est le calendrier du centre de charge de l'activité ou celui de la société qui est utilisé pour calculer le nombre d'heures. Reportez-vous également à Date de début souhaitée et à Date de fin souhaitée. Microsoft Project utilise la date de début, la durée et la définition du calendrier importée pour calculer la date de fin de la tâche.
Activité précédente (définie dans Relations entre activités (tipcs4110m000) ) | Prédécesseur | Dans ERP LN, la marge de l'activité précédente est exportée uniquement si elle exprimée en jours. La marge exprimée en pourcentage (%) n'est pas exportée. La marge en jours est multipliée par la capacité nominale du centre de charge pour convertir le temps en heures (temps de travail). Dans Microsoft Project, la marge est importée en heures, mais le temps s'affiche en jours (temps de travail). Le calendrier de la tâche courante ( Activité suivante dans Relations entre activités (tipcs4110m000) ) est utilisée pour décaler le temps.
Calendrier | Calendrier | --
Tous les calendriers utilisés pour la planification du réseau sont exportés vers Microsoft Project Types de disponibilité définis dans les paramètres de la gamme Selon le paramètre de la gamme, c'est soit le calendrier de la société qui est exporté, soit un calendrier pour chaque centre de charge. Pour chaque calendrier, le type de disponibilité par défaut défini dans les paramètres de la gamme est exporté. Un maximum de trois blocs de temps de travail par jour est exporté. | Calendrier Valeur : <disponibilité> . <calendrier> Les calendriers sont liés aux tâches | --
Centre de charge | Ressource | --
Centre de charge (utilisé pour l'activité) | Ressource Un champ personnalisé 'Centre de charge ERP LN' est disponible pour chaque tâche Lors de l'importation XML, les ressources ne sont pas formellement liées aux tâches | --
Code. | Nom | --
Calendrier | Calendrier | --
Rubriques liées Intégration entre PCS et Microsoft Project Mise en correspondance des données : importation de données de Microsoft Project vers PCS |