| Utilisation de valeurs de référence dans Project |  |
| Les valeurs de référence du projet se rapportent aux dates de début et de fin prévues de chaque activité et jalon d'une structure d'activités à une date donnée. Vous pouvez saisir des dates via : l'application de programmation externe, la session Création/mise à jour d'une valeur de référence (tppss2220m000), la session Valeur de référence de l'activité (tppss2120m000), la session Valeur de référence du jalon (tppss2121m000). Utilisez une valeur de référence pour... Une valeur de référence est un instantané de la chronologie programmée des activités. Elle peut servir à échéancer une version du budget descendant dans la session Génération du budget échéancé (tpptc5200m000). Le budget échéancé est calculé à partir de la version du budget et des valeurs de référence (en prenant en compte la méthode de valeur acquise et les dates prévues des activités). Une valeur de référence sert à la mesure des performances. Si vous souhaitez générer des mesures de performances, la valeur de référence doit être Approuvé et la version du budget, Réel. Le nombre d'activités programmées qui peuvent être lancées dépend de la position de ces activités par rapport à la valeur de référence au cours des périodes de mesure des performances. Par exemple, l'activité A a un montant réparti de 10 000 florins néerlandais avec la méthode de valeur acquise du pourcentage de date de début et de fin. 10% sont lancés au début de l'activité, 90% à la fin. La valeur de référence est approuvée et concerne trois périodes. Au cours de la première période, A démarre et un montant de 1 000 florins est donc lancé pour cette période. Au cours de la deuxième période, le travail étant encore en cours sur A, aucun montant n'est lancé et à la troisième période, lorsque l'activité A est terminée, un montant de 9 000 florins est lancé. Pour lancer le montant budgété, ERP LN examine les données de référence et la méthode de valeur acquise. Remarque Si vous n'avez pas indiqué de valeur de référence, ERP LN prend les dates de planification des activités. Création d'une valeur de référence Les données de référence dépendent des dates de début et de fin de la structure d'activités ou des jalons utilisés dans un projet. Le Système de programmation de projet contient deux sessions dans lesquelles vous pouvez créer ou mettre à jour indirectement une valeur de référence : la session Valeur de référence du jalon (tppss2121m000), la session Valeur de référence de l'activité (tppss2120m000). A partir de l'une de ces sessions, vous pouvez accéder à la session Création/mise à jour d'une valeur de référence (tppss2220m000) qui permet de créer ou mettre à jour une valeur de référence basée sur la structure d'activités sous-jacente de ce projet particulier. La session Valeurs de référence (tppss0520m000) offre un aperçu et permet de modifier le statut de la valeur de référence. Rubriques liées Utilisation d'une structure d'activités Utilisation de montants répartis |