| Elément (tpptc1100s000) |  |
| Cette session permet de gérer un élément pour le projet sélectionné. Rubriques liées Utilisation des éléments Utilisation d'une structure d'éléments Utilisation de la facturation Utilisation de l'enregistrement de l'avancement
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Elément | Code d'identification unique de l'élément.
Description | La description ou le nom du code.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Critère de recherche | Critère de recherche.
Unité | Code d'identification de l'unité de mesure.
Avenant | Code d'identification unique de l'avenant.
Heure de début/heure de fin | Date et heure de début planifiées pour l'exécution du travail par rapport à l'élément. Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure
/ | Date de fin planifiée pour l'exécution du travail par rapport à l'élément. Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure
Statut du budget | Statut du budget de l'élément. Remarque Si le statut est Final et que vous ajoutez des ajustements, vous ne pouvez plus modifier le statut en Réel.
Avancement réel | Si cette case est cochée, vous pouvez enregistrer l'avancement de l'élément. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez gérer l'avancement de l'élément à un niveau inférieur de la structure budgétaire.
Niveau de l'avancement réel | Niveau par défaut auquel vous souhaitez enregistrer l'avancement.
Contrôle des coûts | Si cette case est cochée, les coûts saisis dans les lignes de budget de cet élément sont transférés avec l'élément vers le budget de contrôle. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de budget de l'élément sont agrégées à l'élément de niveau directement supérieur qui a été inclus dans la structure budgétaire comme père et pour lequel la case de contrôle des coûts est cochée. Remarque Vous pouvez gérer le contrôle des coûts de l'élément uniquement si celui-ci n'apparaît qu'une fois dans la structure budgétaire. Si le même élément apparaît plusieurs fois dans la structure budgétaire et si la case du budget de contrôle est cochée, ERP LN génère un message et désélectionne la case.
Statut d'autorisation de travail | Statut d'autorisation de travail de l'élément.
Date en attente | Date après laquelle l'exécution du travail sur l'élément doit être suspendue. Remarque La date par défaut est la date courante. Ce champ est un champ d'affichage.
Code Motif | Motif de la mise en attente de l'exécution du travail sur l'élément. Ce champ est activé uniquement si la valeur En attente est attribuée au champ Statut d'autorisation de travail.
Code Motif | La description ou le nom du code.
Facturation proportionnelle | Indique si l'élément peut être facturé.
Unité de temps | Unité de temps associée à l'élément.
Quantité budgétée | Nombre d'éléments budgété. Vous devez saisir une valeur uniquement si vous facturez par élément. Si l'élément fait partie d'une structure d'éléments, ERP LN effectue des calculs à la fréquence enregistrée dans la session Relation entre éléments (tpptc1105s000). La fréquence indique le nombre d'apparitions de l'élément dans le projet.
Cadence de production | Exprimée en quantités par unité de temps.
Nombre d'unités de temps | Nombre d'unités de temps.
Quantité de l'avancement réel | La valeur de ce champ est utilisée en vue du contrôle des coûts et de l'enregistrement de l'avancement. Si le mode de facturation est Taux unitaire ou Avancement pour le projet, la quantité de l'avancement doit être renseignée. Cette quantité est la quantité prévue qui, multipliée par le prix de vente, peut être facturée. Pour un mode Taux unitaire, la quantité réelle peut différer de la quantité estimée. Pour le mode Avancement, l'avancement doit être égal à la quantité de l'avancement réel pour que le travail puisse être facturé. Rubriques liées Utilisation de l'enregistrement de l'avancement
Utiliser la retenue de garantie | Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la retenue de garantie pour cet élément.
Prix de vente | Devise tiers.
Prix de vente | Prix de vente unitaire de l'élément. Vous pouvez gérer ce champ uniquement si la valeur Facturation proportionnelle ou Taux unitaire est attribuée au champ Type de facture dans la session Projet (tppdm6100s000).
Devise société vente | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Devise société vente | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Taux de change/facteur de conversion | Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Règlement | Si cette case est cochée, le coût du travail supplémentaire (travail direct) peut être réglé. Cela signifie que ces coûts sont inclus dans la facture proportionnelle à un prix de règlement spécial. Si cette case n'est pas cochée, le coût du travail supplémentaire (travail direct) ne peut pas être réglé. Remarque Les coûts supplémentaires peuvent être réglés uniquement si la valeur Direct est attribuée au champ Facturation proportionnelle dans la session en cours et si la valeur Facturation proportionnelle est attribuée au champ Type de facture dans la session Projet (tppdm6100s000).
Prix de règlement | Devise société pour le montant des coûts.
Prix de règlement | Prix unitaire du travail supplémentaire qui peut être exigé lors de la procédure de facturation proportionnelle. Ce prix peut être différent du prix de vente du travail budgété. Le prix de règlement est imprimé sous l'en-tête Travail supplémentaire dans l'état de la session Impression des spécifications de factures proportionnelles (tppin1410m000). Vous pouvez saisir une valeur dans ce champ uniquement si la case A régler est cochée.
Prix de règlement | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Prix de règlement | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Taux de change/facteur de conversion | Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Argument de tri | Argument de tri permettant de trier les éléments pour l'impression d'états. Argument de tri permettant de trier les éléments pour l'impression d'états par le biais des sessions suivantes : session Impression de l'état de contrôle du projet du commettant (tpppc4412m000); session Impression de l'état de contrôle du projet du responsable (tpppc4413m000). Cette valeur par défaut est la valeur du champ Argument de tri saisie dans la session Elément standard (tppdm0180s000). Vous pouvez remplacer cette valeur.
Avancement pour facture | Nature de l'élément. Vous pouvez gérer ce champ uniquement si la valeur du champ Mode de facturation dans la session Projet (tppdm6100s000) est Facturation proportionnelle en combinaison avec le champ Facturation proportionnelle de la session en cours. Si ce champ a la valeur Oui et que l'élément est indirect, l'avancement est enregistré sur l'élément direct au-dessus de cet élément. Si l'élément est direct, l'avancement est enregistré sur cet élément. Si ce champ a la valeur Avancement réel du projet et si l'élément est indirect, l'avancement descend jusqu'à cet élément. Si ce champ a la valeur Non, aucun avancement n'est répercuté ni enregistré sur cet élément.
Magasin projet par défaut | Code Magasin projet unique pour l'élément.
Grouper travail indirect | Vous pouvez mettre ce champ à jour uniquement si la valeur du champ Facturation proportionnelle est Avancement réel du projet. Par conséquent, le champ Type d'élément prend la valeur Indirect, ce qui indique le numéro d'un groupe de coûts associé au travail indirect. Vous pouvez additionner les coûts figurant sur la facture proportionnelle pour chaque groupe. De cette façon, vous pouvez afficher le total du travail indirect par groupe, ce qui est parfois requis par le commettant. La numérotation des groupes est libre, mais les groupes sont imprimés dans l'ordre numérique sur la facture proportionnelle.
Commandes | Description
Impression des éléments | Lance la session Impression des éléments (tpptc1400m000) qui permet d'imprimer les détails des éléments.