| Contrôle par projet/activité/main-d'oeuvre (tpppc4551m000) |  |
| Cette session permet de contrôler un projet au cours de son exécution. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'activité/du code Contrôle de la main-d'oeuvre. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Gestion de la production du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Rubriques liées Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Mode de calcul du travail réalisé par ERP LN
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Période courante | Année de la période de contrôle des coûts réels.
/ | Période pour le contrôle des coûts réels.
Activité | Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. ERP LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte de coûts du projet Lot de travaux Phase Jalon
Généré | Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Constituer contrôle des coûts réels (tpppc4803m000).
Devise | La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de change soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société.
Devise | Devise.
Code Contrôle main-d'oeuvre | Le code Contrôle est utilisé pour le niveau de contrôle de coûts le plus détaillé.
Budget total | Montant budgété figurant dans les données de contrôle.
Cumulé réalisé | Coûts autorisés à la fin de la période courante.
Cumulé réel | Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante.
Ecart cumulé | Le montant de ce champ correspond au résultat prévu dans le budget.
Coûts période courante | Coûts pouvant être encourus sur la période courante.
Coûts réels période courante | Coûts réels enregistrés dans l'historique pour la période courante.
Ecart période de coûts | Coûts par résultat prévu.
Quantité budget | Nombre total d'heures budgétées, qui apparaît dans les données de contrôle.
Cumulé réalisé | Nombre d'heures autorisées à la fin de la période courante.
Cumulé réel | Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante.
Ecart cumulé | Résultat prévu cumulé.
Coûts période courante | Nombre d'heures pouvant être utilisées dans la période courante.
Coûts réels période courante | Nombre total d'heures pour les transactions de coûts imputées à l'historique pour la période courante.
Ecart période de coûts | Coûts par résultat prévu.
Coûts prévisionnels | Coûts prévisionnels.
Ecart final | Résultat final prévu.
Quantité prévisionnelle | Nombre d'heures supplémentaires prévues pour la fin du projet, anticipées pour la fin de la période courante.
Ecart final | Résultat final prévu.