| Avancement réel par activité/type de coûts (tpppc1149s000) |  |
| Cette session permet de gérer l'avancement d'une activité au niveau du type de coûts. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Date | Date.
Activité | Code d'identification de l'activité.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Déclarer terminé | Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Calculs techniques de projet, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : la case Règlement de la session Elément (tpptc1100s000) est cochée pour l'élément sélectionné ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler.
Avancement réel [%] | Avancement exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété pour tous les types de coûts. Vous pouvez utiliser ce champ lorsque tous les types de coûts sont mis à jour selon le même pourcentage d'avancement. Si l'un des pourcentages d'avancement de type de coûts est modifié, la valeur zéro est attribuée au champ de pourcentage d'avancement.
Matières | Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Article.
Main-d'oeuvre | Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Main-d'oeuvre.
Equipement | Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Equipement.
Sous-traitance | Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Sous-traitance.
Coûts divers | Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Coûts divers.
Commandes | Description
Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité | Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'activité (tpppc1460m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des activités.
Impression écran d'avancement réel par activité/objet de coûts | Lance la session Impression écran d'avancement réel par activité/objet de coûts (tpppc1423m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement pour une combinaison d'activité et d'objet de coûts.
Impression de l'avancement réel par activité/type de coûts | Lance la session Impression de l'avancement réel par activité/type de coûts (tpppc1426m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement de l'activité définie pour un projet.