| Version du budget (tpptc5100s000) |  |
| Cette session permet de gérer une version d'un budget échéancé pour un projet sélectionné. Pour chaque version, vous devez : saisir le montant du contrat, une commission et une réserve de gestion. définir une date de début, une devise et une date de budget. Pour prendre en charge le suivi des modifications dans les projets à long terme, vous pouvez créer plusieurs versions d'un seul code Analyse du budget échéancé. Créez ces codes dans la session Génération du budget échéancé (tpptc5200m000). Cette session détermine également la version courante d'un projet. Rubriques liées Utilisation d'un budget échéancé
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet.
Projet | Statut du projet. Si le statut est Actif, une nouvelle version du budget échéancé ne peut pas être ajoutée et une version existante ne peut pas être copiée.
Version | Code d'identification unique de la version du budget échéancé.
Statut de la version | Statut de la version du budget échéancé. Rubriques liées Utilisation des statuts des versions d'un budget descendant
Devise version | Code d'identification unique de la devise. Rubriques liées devise du projet
Taux de change/facteur de conversion | Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux de change/facteur de conversion | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Montant du contrat | Si vous avez saisi le montant du contrat de projet dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000), le montant affiché est calculé à partir du montant du contrat auquel s'ajoutent les avenants du type modification du champ d'application. Vous pouvez modifier ce montant manuellement.
Montant du contrat | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Commission | Dans une version de budget échéancé, il s'agit d'une commission retenue par la société qui réalise le projet. La commission est exprimée comme suit : La commission est exprimée comme suit :
    commission = montant du contrat - réserve de gestion + budget réparti +	budget non réparti
Commission | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Réserve de gestion | Fond de prévoyance pour les événements inattendus, qui réduit les risques de modification du champ d'application. Dans une version de budget échéancé, il s'agit du montant retenu à des fins de contrôle au lieu d'être réparti dans la structure d'activités ou retenu comme commission. Il est exprimé de la façon suivante :
    réserve de gestion = montant du contrat - commission + budget réparti + budget non réparti
Réserve de gestion | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Budget réparti | Partie du budget descendant qui est répartie au niveau des activités Vous pouvez considérer un budget réparti à plusieurs niveaux : Pour les activités : le budget réparti équivaut au budget qui est déjà réparti entre les activités de niveaux inférieurs. Pour la version : le budget réparti équivaut au budget affecté à l'activité supérieure de la structure d'activités. Au maximum, ce budget peut être égal à la somme du montant du contrat, moins la commission et la réserve de gestion.
Budget réparti | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Budget non réparti | Partie du budget du projet qui n'est pas encore répartie au niveau des éléments Vous pouvez considérer un budget non réparti à plusieurs niveaux : Pour les activités : le budget non réparti équivaut au montant du budget, moins le budget réparti. Pour la version : le budget non réparti équivaut au montant du contrat, moins la commission, la réserve de gestion et le budget réparti.
Budget non réparti | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Date de création | Date à laquelle la version du budget TP est créée.
Heure de début | A ce stade, vous pouvez saisir la date de début si vous modifiez le statut du projet de Ouvert à Réel. La version du budget est alors réelle. La date par défaut est celle du jour. Vous pouvez la remplacer par une date ultérieure.
Date du budget | La valeur par défaut est la date du budget du projet provenant du champ Date du budget de la session Projet (tppdm6100s000). Vous pouvez saisir une date et/ou une heure postérieure à la date/heure courante.
Texte | Si cette case est cochée, la version descendante est associée à un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte de la barre d'outils.