| Données associées au pourcentage maximum de la valeur acquise (tpptc5113s000) |  |
| Cette session permet de gérer les pourcentages maximum d'une activité sélectionnée dont la méthode de la valeur acquise est de type Pourcentage d'avancement ou Niveau d'effort. Vous pouvez saisir les pourcentages par méthode ou par type de coûts dans la méthode. Vous devez définir le projet et la version de budget échéancé de l'activité. Rubriques liées Utilisation des données relatives à la valeur acquise Utilisation d'une méthode de valeur acquise
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet.
Projet | Statut du projet.
Version courante | Vous pouvez saisir des données dans cette version pour ce projet.
Activité | Code d'identification unique de l'activité. Rubriques liées activité
Version | Version dans laquelle les données de l'activité sont stockées.
Méthode de la valeur acquise | Méthode de la valeur acquise appropriée.
Pourcentage maximum | Les montants budgétés sont lancés en fonction du pourcentage d'avancement de l'activité. Si la méthode de la valeur acquise correspond à Pourcentage d'avancement et que vous portez le pourcentage maximum de l'activité à 90 %, le budget est lancé jusqu'à 90 %, les 10 % restants étant lancés uniquement si l'activité est terminée. Rubriques liées Utilisation d'une méthode de valeur acquise
Texte | Si cette case est cochée, l'activité est associée à un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte de la barre d'outils.
% maximum matières | Méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour les matières de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour les matières de l'activité qui est lancé au début de l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximum pour le type de coûts Matières. Il est calculé sur le montant budgété pour les matières de l'activité et représente le CBTP maximum susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité.
% maximum main-d'oeuvre | Méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour la main-d'oeuvre de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour la main-d'oeuvre de l'activité qui est lancé au début de l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximum pour le type de coûts Main-d'oeuvre. Il est calculé sur le montant budgété pour la main-d'oeuvre de l'activité et représente le CBTP maximum susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité.
% maximum équipement | Méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour l'équipement de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour l'équipement de l'activité, qui est lancé au début de l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximal pour le type de coûts Equipement. Il est calculé sur le montant budgété pour l'équipement de l'activité et représente le CBTP maximal susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité.
% maximum sous-traitance | Méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour la sous-traitance de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage de début et de fin : Pourcentage du montant budgété pour la sous-traitance de l'activité, qui est lancé au début de l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : Pourcentage maximal pour le type de coûts Sous-traitance. Il est calculé sur le montant budgété pour la sous-traitance de l'élément de coût et représente le CBTP maximal susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité.
% maximum coûts divers | Méthode de la valeur acquise : Jalon : pourcentage du montant budgété pour les coûts divers de l'activité, affecté au jalon qui est lié à l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage de début et de fin : pourcentage du montant budgété pour les coûts divers de l'activité qui est lancé au début de l'activité. Méthode de la valeur acquise : pourcentage d'avancement ou niveau d'effort : pourcentage maximum pour le type de coûts Coûts divers. Il est calculé sur le montant budgété pour les coûts divers de l'activité et représente le CBTP maximal susceptible de se produire pour ce type de coûts durant l'activité.