<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><List><ListIntro> 
                                 Utilice esta sesión para listar la planificación de la orden de fabricación por prioridad. En el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#prio.form" role="manual">Listar prioridad</GUIRef> puede seleccionar el criterio que ERP LN utiliza para decidir qué órdenes tienen la prioridad más alta. Puede seleccionar uno de los criterios siguientes:</ListIntro>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option">Ratio crítico</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#edd" role="option">Primera fecha de vencimiento</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#pcpo" role="option">Prioridad de orden de fabricación</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#stpt" role="option">Tiempo restante de fabricación más corto</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#st" role="option">Tiempo inactivo</GUIRef>
				</ListItem>
			</List>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">Si especifica manualmente una prioridad de orden de fabricación en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc0501m000" role="session">Órdenes de fabricación (tisfc0501m000)</GUIRef>, puede expresar la prioridad con un número en el rango 0-999. El valor predeterminado es 999. Este número expresa la prioridad de orden más baja. La prioridad más alta en ERP LN es 0 (cero).</Paragraph>
			<List><ListIntro>El listado incluye los siguientes datos:</ListIntro>
				<ListItem>Prioridad</ListItem>
				<ListItem>Orden de fabricación</ListItem>
				<ListItem>Operación</ListItem>
				<ListItem>Proyecto</ListItem>
				<ListItem>Artículo</ListItem>
				<ListItem>Máquina</ListItem>
				<ListItem>Tarea</ListItem>
				<ListItem>Centro de trabajo</ListItem>
			</List>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">Si el listado tarda mucho en generarse, puede ser útil limitar el rango de órdenes (y otras variables) que seleccione.</Paragraph>
			</Note>
			<GeneralSection><SectionTitle>Días de retraso</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default"></Paragraph>
			</GeneralSection>
			<Paragraph class="Default">La columna Días de retraso es una de las columnas impresas en el listado. Los días de retraso se calculan como la diferencia (en días) entre la <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc0130m000#tisfc001.pldt" role="manual">Fecha de entrega planificada</GUIRef> de la orden de fabricación y la <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#refdate" role="manual">Fecha de referencia</GUIRef> tal como se define en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000" role="session">Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Cada día en el que se dispone de las horas de trabajo se cuenta como un día de retraso. Para el primer y último día, las horas de trabajo se calculan exactamente para determinar los días de retraso.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si es preciso, maximice su ventana para ver correctamente los siguientes diagramas.</Paragraph>
		</Note>
		<ExampleSection><SectionTitle> 
                              Ejemplo
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Valor del campo <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#refdate" role="manual">Fecha de referencia</GUIRef>: 26 de agosto de 1998. Es la fecha en la que se basa el cálculo de <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option">Ratio crítico</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#st" role="option">Tiempo inactivo</GUIRef> como prioridades.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Una orden de fabricación A1 consta de 4 operaciones:</Paragraph>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH rowspan="1" colspan="1">operación</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">fecha de inicio</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">fecha de finalización</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">tiempo inactivo</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">solapamiento*</TH>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">10</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">25-ago-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">2-sep-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">50 %</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">20</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">29-ago-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">15-sep-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0 %</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">30</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">15-sep-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">10-oct-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">8.0</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0 %</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">40</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">18-oct-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">30-oct-98</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0 %</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default">*El porcentaje del solapamiento está basado en la <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000360" role="glossary">cantidad del lote de transferencia</Link>.</Paragraph>
		</ExampleSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>El diagrama de cuadro temporal:</SectionTitle>
			<Figure space-and-orientation="indented-estimated"><HTML:IMG height="259" width="648" SRC="../images/tr_graph_tisfc1410.gif" path="/erp/ti/tisfc" btb-count="1" btb-count2="1" btb-image-name="tr_graph_tisfc1410.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61v2\es\ERP" btb-image-path="/erp/ti/images/tr_graph_tisfc1410.gif" ID="IDA5KAGI" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/></Figure>
			<List><ListIntro>Existen 4 métodos para calcular el <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option">Ratio crítico</GUIRef> y el <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#st" role="option">Tiempo inactivo</GUIRef>, que dependen de si se ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#olap.yn" role="manual">Tiempo de fabricación incluido tiempo de solapamiento</GUIRef>:</ListIntro>
				<ListItem>Método 1: sin solapamiento o tiempo inactivo entre operaciones</ListItem>
				<ListItem>Método 2: con solapamiento, sin tiempo inactivo</ListItem>
				<ListItem>Método 3: sin solapamiento, con tiempo inactivo</ListItem>
				<ListItem>Método 4: con solapamiento y tiempo inactivo</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Ratio crítico</SectionTitle>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TH colspan="4" rowspan="1">Tiempo de operación</TH>
						<TD colspan="4" rowspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">Método</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">10</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">20</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">30</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">40</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">A*</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">B*</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">C*</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">D*</TH>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">- solapamiento -tiempo inactivo</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">8</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">17</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">25</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">12</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">62</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">66</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">1.06</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">4</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">+solapamiento -tiempo inactivo</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">4</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">17</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">25</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">12</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">58</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">66</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">1.14</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">8</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">- solapamiento +tiempo inactivo</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">8</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">17</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">33</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">12</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">70</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">66</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0.94</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">-4</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">+ solapamiento +tiempo inactivo</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">4</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">17</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">33</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">12</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">66</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">66</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">1.00</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">0</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD colspan="2" rowspan="1">*</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">A</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Tiempo restante de fabricación</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">B</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Fecha de entrega planificada - Fecha de referencia</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">C</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Ratio crítico</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">D</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Tiempo inactivo</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default"></Paragraph>
			<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">Ratio crítico =
 Fecha de entrega planificada - Fecha de referencia
---------------------------------------------------- 
      Tiempo de fabricación restante</Paragraph>
			</Formula>
			<Paragraph class="Default">Mediante el método 3: Ratio crítico (CR) = 66 / 70 = 0,94</Paragraph>
			<List><ListIntro>Si el <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option">Ratio crítico</GUIRef>
				</ListIntro>
				<ListItem>= 1, la orden sigue el programa establecido,</ListItem>
				<ListItem>&gt; 1, la orden está adelantada,</ListItem>
				<ListItem>&lt; 1, la orden está retrasada.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Tiempo inactivo</SectionTitle>
			<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default"> Tiempo inactivo =

(<GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc0130m000#tisfc001.pldt" role="manual" Update="Yes">Fecha de entrega planificada</GUIRef> - <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#refdate" role="field" Update="Yes">Fecha de referencia</GUIRef>) - tiempo de fabricación restante
				</Paragraph>
			</Formula>
			<Paragraph class="Default">Mediante el método 3: Tiempo inactivo = 66 - 70 = -4</Paragraph>
			<List><ListIntro>Si el <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#st" role="option">Tiempo inactivo</GUIRef>
				</ListIntro>
				<ListItem>= 0, la orden sigue el programa establecido,</ListItem>
				<ListItem>&gt; 0, la orden está adelantada,</ListItem>
				<ListItem>&lt; 0, la orden está retrasada.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle> 
                              Temas relacionados
                           </SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000017" role="manual">Imprimir un documento o un listado</Link>
			</RelTopic>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="pdat.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha inicio fabricación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ddat.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de entrega planificada</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="pdatopno.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de inicio de operación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ddatopno.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de finalización de operación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="prio.form"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Listar prioridad</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El modo en el que se determinan las prioridades.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Para obtener más información y ejemplos, consulte la sesión <Link href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000" role="session">Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="value.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Valor de prioridad de nivel inferior</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Si el valor de la prioridad que ha seleccionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#prio.form" role="manual">Listar prioridad</GUIRef> es inferior al valor que ha especificado en este campo, no se lista.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="refdate"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de referencia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha y la hora que ERP LN utiliza para calcular el <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option">Ratio crítico</GUIRef> y el <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#st" role="option">Tiempo inactivo</GUIRef>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option" Update="Yes">Ratio crítico</GUIRef> = (<GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc0130m000#tisfc001.pldt" role="manual" Update="Yes">Fecha de entrega planificada</GUIRef> - Fecha de referencia) / tiempo de fabricación restante
	</Paragraph>
				</Formula>
				<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#st" role="option" Update="Yes">Tiempo inactivo</GUIRef> = (<GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc0130m000#tisfc001.pldt" role="manual" Update="Yes">Fecha de entrega planificada</GUIRef> - <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#refdate" role="field" Update="Yes">Fecha de referencia</GUIRef>) - tiempo de fabricación restante</Paragraph>
				</Formula>
				<Paragraph class="Default">Se ofrece más información en la ayuda de la sesión <Link href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000" role="session">Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="olap.yn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tiempo de fabricación incluido tiempo de solapamiento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tiempo inactivo que ha planificado se incluye en el cálculo del tiempo del ciclo de la orden, y se utiliza para calcular las prioridades (consulte la sesión <Link href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000" role="session">Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000)</Link> ).</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="olap.yn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tiempo de fabricación incluido tiempo de solapamiento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tiempo de solapamiento se tiene en cuenta en el cálculo de <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option">Ratio crítico</GUIRef>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si ha seleccionado <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.prio#cr" role="option">Ratio crítico</GUIRef> como criterio para la prioridad de orden, esto puede afectar al orden de las prioridades. Para obtener más información, consulte la sesión <Link href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000" role="session">Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000310" role="manual">Compresión de tiempo de cola</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="copo.form"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Debe terminarse la operación anterior</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se lista la primera operación que no se ha listado como terminada.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"> 
                                 Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan todas las operaciones.</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">No puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación si el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#report.choice" role="manual">Listado</GUIRef> es <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.srta#order" role="option">Orden de fabricación</GUIRef>.</Paragraph>
			</Note>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="report.eq.sel.ord"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Orden de selección base en listado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del listado se clasifican en el mismo orden que la selección principal. Ésta suele ser la forma más rápida de imprimir el listado.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="selection.order"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Orden de selección</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El orden en el que se clasifican los detalles del listado.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Por ejemplo, si desea imprimir un listado para todas las órdenes de fabricación de un centro de trabajo determinado, debe seleccionar <GUIRef href="/baanerp/ti/domains/sfc.srta#workcenter" role="option">Centro de trabajo</GUIRef>. A continuación, ERP LN lista los datos de la orden de fabricación por centro de trabajo.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="pdat.t"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha inicio fabricación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ddat.t"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de entrega planificada</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="pdatopno.t"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de inicio de operación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ddatopno.t"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de finalización de operación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000079" role="manual">Determinar en fechas de orden</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="value.t"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Valor de prioridad de nivel superior</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Si el valor de la prioridad que ha seleccionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc1410m000#prio.form" role="manual">Listar prioridad</GUIRef> es inferior al valor que ha especificado en este campo, no se lista.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="continue.process"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Listar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Lista la selección especificada.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
