<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/cp/onlinemanual/000314" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cálculo del plazo de entrega de fabricación en Planificación Empresarial</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Plazo de entrega de fabricación</Level1>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Plazo de entrega</Level1>
			<Level2>fabricación</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro><GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> puede determinar los plazos de entrega para órdenes planificadas de fabricación de dos formas:</ListIntro>
			<ListItem>Utilizando datos de <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#Routing.ti" role="glossary">ruta</Link> detallados</ListItem>
			<ListItem>Utilizando un <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000057" role="glossary">plazo de entrega de orden fijo</Link>
			</ListItem>
			<ListItem>Utilizando datos detallados de ruta a corto plazo, junto con un plazo de entrega de orden fijo a más largo plazo</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">El método que ERP LN utilice dependerá del valor especificado en el campo <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000#cprpd100.fltm" role="manual">Inicio de horizonte de plazo de entrega fijo (SFC)</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000" role="session">Artículos - Planificación (cprpd1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Normalmente, ERP LN planifica la <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000022" role="glossary">orden de fabricación</Link> en función de una ruta y segundo a segundo. Un <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000057" role="glossary">plazo de entrega fijo</Link> es menos detallado: Se expresa en días laborables y es independiente de la cantidad. Por otra parte, la utilización de plazos de entrega fijos tiene como consecuencia que los cálculos sean más rápidos.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Para la planificación a más largo plazo, el nivel de detalle que ofrece la planificación basada en rutas no siempre es necesario. Un plazo de entrega fijo puede ser un enfoque útil especialmente en los casos siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>Hay muy poca o ninguna variación en la cantidad de orden de las órdenes.</ListItem>
			<ListItem>El proceso de fabricación implicado es prácticamente independiente de la cantidad.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Horizonte de plazo de entrega fijo</SectionTitle>
		<List><ListIntro>En Planificación Empresarial, puede establecer un <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000058" role="glossary">horizonte de plazo de entrega fijo</Link>. El campo <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000#cprpd100.fltm" role="manual">Inicio de horizonte de plazo de entrega fijo (SFC)</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000" role="session">Artículos - Planificación (cprpd1100m000)</GUIRef> permite especificar el número de días laborables después de los que se inicia el horizonte de plazo de entrega fijo. El valor de este campo se usa del modo siguiente:</ListIntro>
			<ListItem>Si es cero, Planificación Empresarial utiliza un plazo de entrega fijo para todas las órdenes planificadas de fabricación.</ListItem>
			<ListItem>Si es mayor que el horizonte para órdenes, Planificación Empresarial siempre usa una ruta para todas las órdenes planificadas de fabricación.</ListItem>
			<ListItem>Si está entre cero y el horizonte para órdenes, Planificación Empresarial utiliza una ruta para las órdenes anteriores al horizonte de plazo de entrega fijo y utiliza un plazo de entrega fijo para las órdenes que están dentro del horizonte de plazo de entrega fijo.</ListItem>
		</List>
		<Important><SectionTitle> 
                              Importante
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si el campo <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000#cprpd100.fltm" role="field">Inicio de horizonte de plazo de entrega fijo (SFC)</GUIRef> se establece en cero, no se podrán transferir las órdenes planificadas generadas al <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000027" role="glossary">nivel de ejecución</Link>, ya que <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> no vincula ninguna operación de ruta a la orden planificada. Esta configuración sólo se utiliza para simulaciones.</Paragraph>
		</Important>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si el <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000#cprpd100.fltm" role="field">Inicio de horizonte de plazo de entrega fijo (SFC)</GUIRef> es mayor que cero, <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> ajusta el inicio del horizonte de plazo de entrega fijo al final de un período de planificación. Por consiguiente, el inicio efectivo del horizonte de plazo de entrega fijo corresponde al período de planificación siguiente.</Paragraph>
		</Note>
		<Paragraph class="Default">La fecha de inicio de una orden planificada determina si la orden será anterior o se encontrará dentro del horizonte de plazo de entrega fijo. Si aplica planificación hacia atrás, <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> en primer lugar lleva a cabo una planificación hacia atrás preliminar mediante el plazo de entrega fijo. La fecha de inicio preliminar resultante se comprueba con el horizonte de plazo de entrega fijo. Si esta fecha de inicio es anterior al horizonte de plazo de entrega fijo, <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> repite el cálculo con datos de ruta detallados.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Antes de que <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> planifique realmente el plazo de entrega de la orden, decala la fecha de finalización de la orden con los componentes de plazo de entrega siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>Plazo de seguridad ( <GUIRef href="/baanerp/tc/ibd/tcibd2500m000" role="session">Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000)</GUIRef> ).</ListItem>
			<ListItem>Plazo de seguridad en entrega ( <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd1100m000" role="session">Artículos - Planificación (cprpd1100m000)</GUIRef> ).</ListItem>
			<ListItem>Tiempo de salida ( <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2510m000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2510m000)</GUIRef> ).</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Planificación con un plazo de entrega fijo</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Si la fecha de inicio de la orden es posterior al horizonte de plazo de entrega fijo, el plazo de entrega de la orden de fabricación es siempre igual al de la orden en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/ipd/tiipd0101m000" role="session">Artículos - Fabricación (tiipd0101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Puede especificar un valor en el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/ipd/tiipd0101m000#tiipd001.oltm" role="field">Plazo de entrega de orden</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/ipd/tiipd0101m000" role="session">Artículos - Fabricación (tiipd0101m000)</GUIRef> o bien dejar que ERP LN cumplimente automáticamente este campo. En este último caso, debe ejecutar la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou1202m000" role="session">Actualizar plazos de entrega de órdenes (tirou1202m000)</GUIRef> para dejar que <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> calcule el valor.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> planifica el plazo de entrega fijo según el calendario de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000011" role="glossary">unidad empresarial</Link> del artículo.</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>Este proceso de planificación se compone de los pasos siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>La fecha de finalización de la orden se define hacia atrás hasta el último momento de trabajo, según el calendario de la unidad empresarial.</ListItem>
			<ListItem>La fecha de inicio de la orden se determina planificando hacia atrás el plazo de entrega fijo, usando el calendario de la unidad empresarial.</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Figure space-and-orientation="indented-estimated"><FigIntro>Figura 1: Planificación del plazo de entrega con un plazo de entrega fijo</FigIntro>
			<HTML:IMG height="108" width="324" SRC="../images/nt_graph_000314a.gif" path="/erp/cp/onlinemanual" btb-count="1" btb-count2="1" btb-image-name="nt_graph_000314a.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61aFP5\es\ERP" btb-image-path="/erp/cp/images/nt_graph_000314a.gif" ID="IDABDDBH" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/><FigCaption>Figura 1</FigCaption>
			<FigLegend><LegendEntry><Symbol>OLT</Symbol>
					<Desc>Plazo de entrega de orden (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/ipd/tiipd0101m000" role="session">Artículos - Fabricación (tiipd0101m000)</GUIRef> )</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>LWM</Symbol>
					<Desc>Fecha de finalización establecida en el último momento de trabajo (según el calendario de artículo/unidad empresarial)</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>O/S/E</Symbol>
					<Desc>Tiempo de salida/Plazo de seguridad/Plazo de seguridad en entrega</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>A</Symbol>
					<Desc>Fecha de inicio</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>B</Symbol>
					<Desc>Fecha de finalización</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>C</Symbol>
					<Desc>Fecha de necesidad</Desc>
				</LegendEntry>
			</FigLegend>
		</Figure>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Planificación de plazo de entrega con datos de ruta detallados</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Si la fecha de inicio de la orden es anterior al horizonte de plazo de entrega fijo, <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> usa datos de ruta detallados para calcular el plazo de entrega de la orden y posteriormente usar dicho plazo de entrega para calcular la fecha de inicio de la orden.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> recupera esos datos de ruta del módulo <GUIRef href="/baanerp/ti/rou" role="module">Rutas</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/ti" role="package">Fabricación</GUIRef>. Para cada artículo, puede definir una serie de rutas y, para cada combinación de artículo/ruta, debe definir operaciones. La ruta que seleccione ERP LN dependerá, entre otras cosas, de lo siguiente:</Paragraph>
		<List><ListItem>La selección de la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou1101m000#tirou101.stor" role="field">Ruta estándar</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou1101m000" role="session">Artículo - Rutas (tirou1101m000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>La cantidad de orden si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/ti/ipd/tiipd0101m000#tiipd001.oqdr" role="field">Ruta dependiente de cantidad</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/ipd/tiipd0101m000" role="session">Artículos - Fabricación (tiipd0101m000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>La configuración del campo <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc0101s000#tisfc001.efdt" role="field">Referencia</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc/tisfc0101s000" role="session">Órdenes de fabricación (tisfc0101s000)</GUIRef>, que determina las líneas de operación que selecciona Planificación Empresarial en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000" role="session">Operaciones de rutas (tirou1102m000)</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Cuando <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> ha seleccionado una ruta, puede calcular el plazo de entrega de la orden, que se compone de varios plazos de entrega de operaciones independientes. Para calcular los plazos de entrega de estas operaciones, <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> recupera los siguientes datos de operación de la sesión <Link href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000" role="session">Operaciones de rutas (tirou1102m000)</Link>:</Paragraph>
		<List><ListItem><Link href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000#tirou102.qutm" role="formfield">Tiempo de cola</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000#tirou102.sutm" role="formfield">Tiempo medio de preparación [minutos]</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000#tirou102.rutm" role="formfield">Tiempo de ciclo [min]</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000#tirou102.trdl" role="formfield">Tiempo de espera</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000#tirou102.mvtm" role="formfield">Tiempo de movimiento</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef> calcula plazos de entrega de operación mediante esta fórmula:</Paragraph>
		<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">Plazo de entrega de operación = Tiempo de cola + Tiempo de ciclo * cantidad + Tiempo de espera + Tiempo de movimiento</Paragraph>
		</Formula>
		<Figure space-and-orientation="indented-estimated"><FigIntro>Figura 2: Planificación de plazo de entrega con datos de ruta detallados</FigIntro>
			<HTML:IMG height="108" width="324" SRC="../images/nt_graph_000314b.gif" path="/erp/cp/onlinemanual" btb-count="1" btb-count2="1" btb-image-name="nt_graph_000314b.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61aFP5\es\ERP" btb-image-path="/erp/cp/images/nt_graph_000314b.gif" ID="IDAKDDBH" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/><FigCaption>Figura 2</FigCaption>
			<FigLegend><LegendEntry><Symbol>OP1/OP2/OP3</Symbol>
					<Desc>Operaciones de ruta (consulte la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou1101m000" role="session">Artículo - Rutas (tirou1101m000)</GUIRef> )</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>LWM</Symbol>
					<Desc>Fecha de finalización establecida en el último momento de trabajo (según el calendario de recursos de la última operación)</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>O/S/E</Symbol>
					<Desc>Tiempo de salida/Plazo de seguridad/Plazo de seguridad en entrega</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>A</Symbol>
					<Desc>Fecha de inicio</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>B</Symbol>
					<Desc>Fecha de finalización</Desc>
				</LegendEntry>
				<LegendEntry><Symbol>C</Symbol>
					<Desc>Fecha de necesidad</Desc>
				</LegendEntry>
			</FigLegend>
		</Figure>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000161" role="manual">Calcular plazos de entrega de suministro</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000034" role="manual">Calendarios en Planificación Empresarial</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
