<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ti/onlinemanual/000370" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Resumen de reconocimiento de ingresos provisionales en Control de proyecto (PCS)</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Reconocimiento de ingresos</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><SectionTitle>¿Por qué un reconocimiento de ingresos provisional?</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Cuando fabrica productos utilizando proyectos en <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs" role="module" Update="No">Control de proyecto (PCS)</GUIRef>, con frecuencia debe trabajar con largos plazos de entrega. Durante los proyectos se registran los costos reales. Los ingresos y los costos de mercancías vendidas (COGS) se pueden determinar al final del proyecto, cuando los productos se terminan y se entregan. Sin embargo, las reglas de contabilidad internacional, por ejemplo IFRS (estándares para el registro contable internacional), necesitan más transparencia en la contabilidad comercial. Las compañías públicas deben ser capaces de reconocer costos e ingresos no solamente al final del proyecto, sino también en diferentes momentos durante su transcurso.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Con el reconocimiento de ingresos en PCS puede determinar los ingresos provisionales y los costos de mercancías vendidas (COGS) provisionales de un proyecto inacabado, incluso antes de la expedición de cualquier artículo terminado.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Términos</SectionTitle>
		<List><ListItemHead>Ingresos</ListItemHead>
			<ListItem>La entrada bruta de beneficios económicos como efectivo, cantidades por cobrar y otros activos durante un período contable. Los ingresos son el resultado de las actividades de operación habituales de una empresa, como la venta de mercancías, la prestación de servicios, los intereses, los derechos de propiedad y los dividendos.</ListItem>
			<ListItemHead>Costos reales</ListItemHead>
			<ListItem>Los costos reales de fabricación, la contabilidad de horas, las compras, los servicios, las ventas, las finanzas, el almacenaje o un proyecto PCS.</ListItem>
			<ListItemHead>Costo de mercancías vendidas (COGS)</ListItemHead>
			<ListItem>Una clasificación de contabilidad para determinar el importe de materiales directos, el trabajo directo y los costos generales asignados asociados con los productos vendidos durante un período concreto de tiempo.</ListItem>
			<ListItemHead>Obra en curso (OEC)</ListItemHead>
			<ListItem>El valor de los costos reales y el resultado, restado con el COGS contabilizado en el proyecto. El valor de OEC se utiliza para el listado financiero en la hoja de balance. Cuando se cierra un proyecto, la OEC se deselecciona.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Porcentaje de finalización</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Si desea conocer el COGS provisional y los ingresos provisionales en un momento específico, debe determinar en primer lugar qué porcentaje del trabajo del proyecto está terminado. Puede utilizar tres métodos para calcular el porcentaje de finalización (POC):</Paragraph>
		<List><ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm#cost" role="option">Costo hasta la fecha</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>Los costos reales imputados hasta una fecha específica divididos por los costos totales estimados al finalizar. Por ejemplo, los costos totales estimados del proyecto son 1.980 EUR. Los costos reales hasta el momento en que desea reconocer los ingresos son 200 EUR. El POC es 200/1980 = 10,1%.</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm#hours" role="option">Progreso en horas</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>Las horas reales imputadas hasta una fecha específica divididas por el total de horas estimadas al finalizar. Por ejemplo, el total de horas estimadas del proyecto es 500. Las horas reales hasta el momento en que desea reconocer los ingresos son 100. El POC es 100/500 = 20%.</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ti/domains/pcs.pocm#manual" role="option">Especificado manualmente</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>Un porcentaje que expresa una estimación del trabajo terminado. Por ejemplo, estima que en un momento específico se habrá terminado el 25% del trabajo de su proyecto.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Calcular el COGS y los ingresos provisionales</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Para calcular los ingresos provisionales en un momento determinado, se efectúa el cálculo siguiente:</Paragraph>
		<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">Cálculo:                                  Ejemplo:

Ingresos estimados de los proyectos                4.905 Variación de ingresos estimados                   +     1.095 --------------------------------------------     ---- Ingresos totales estimados al finalizar            6.000 Porcentaje de finalización (POC)             *      25% --------------------------------------------     ---- Ingresos obtenidos                                   1.500 Ingresos reales ya contabilizados            -/-      833 Ingresos provisionales contabilizados en períodos anteriores  -/-      200 --------------------------------------------     ---- Ingresos provisionales de período actual                 467

</Paragraph>
		</Formula>
		<Paragraph class="Default">Para calcular el COGS provisional en un momento determinado, se efectúa el cálculo siguiente:</Paragraph>
		<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">Cálculo:                                  Ejemplo:

Costos estimados de los proyectos                   2.000 Variación de costo estimada                    +      200 --------------------------------------------     ---- Costos totales estimados al finalizar              2.200 Porcentaje de finalización (POC)             *      25% --------------------------------------------     ---- COGS obtenidos                                       550 COGS reales ya contabilizados               -/-       90 COGS provisionales contabilizados en períodos anteriores     -/-      219 --------------------------------------------     ---- COGS provisionales de período actual                    241

</Paragraph>
		</Formula>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Procedimiento para el reconocimiento de ingresos provisionales</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Para calcular los ingresos y el COGS provisionales debe pasar por varias sesiones:</Paragraph>
		<ProcedureList><ListItem><Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2130m000" role="session">Detalles de proyecto (tipcs2130m000)</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3290m000" role="session">Calcular COGS e ingresos provisionales por proyecto (tipcs3290m000)</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3191m000" role="session">COGS por componente de costo (tipcs3191m000)</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3190m000" role="session">COGS e ingresos provisionales por proyecto (tipcs3190m000)</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs3291m000" role="session">Confirmar y contabilizar COGS e ingresos provisionales por proyecto (tipcs3291m000)</Link>
			</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Paragraph class="Default">Se describen los detalles en <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000371" role="manual">Procedimiento para el reconocimiento de ingresos provisionales en Control de proyecto (PCS)</Link>
		</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000371" role="manual">Procedimiento para el reconocimiento de ingresos provisionales en Control de proyecto (PCS)</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
