<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Planificación de recursos de proyecto (tipcs0520s100)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para ver los centros de trabajo que están implicados en un proyecto PCS concreto, y para determinar el impacto del proyecto PCS en la capacidad de los centros de trabajo implicados.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">Un proyecto PCS requiere capacidad para un período de tiempo concreto, normalmente de múltiples centros de trabajo. En esta sesión, puede definir una fecha de inicio y el número de períodos que expresa la condición del proyecto PCS. A continuación, para cada centro de trabajo, se muestran los siguientes números:</Paragraph>
			<List><ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.per.above.excl" role="manual">Número de períodos por encima de capacidad excluido el proyecto</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>El número de períodos que los requisitos de capacidad del centro de trabajo sobrepasan la capacidad disponible. La capacidad requerida para el proyecto PCS <Emphasis>no</Emphasis> se tiene en cuenta.</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.per.above.incl" role="manual">Número de períodos por encima de capacidad incluido el proyecto</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>El número de períodos que los requisitos de capacidad del centro de trabajo sobrepasan la capacidad disponible del centro de trabajo. La capacidad requerida para el proyecto PCS se tiene en cuenta.</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.first.per.above" role="manual">Primer período por encima de capacidad</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>El primer período que los requisitos totales de capacidad del centro de trabajo sobrepasan la capacidad básica del centro de trabajo.</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.per.involved" role="manual">Número de períodos que participan en el proyecto</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>El número total de períodos que el proyecto PCS requiere capacidad del centro de trabajo.</ListItem>
			</List>
			<Paragraph class="Default">Estos números son indicadores de la capacidad disponible de los centros de trabajo. A partir de estos números, puede ajustar sus actividades de planificación para el proyecto PCS.</Paragraph>
			<List><ListIntro> 
                                 ERP LN deriva la lista de centros de trabajo implicados en el proyecto PCS a partir de la información siguiente:</ListIntro>
				<ListItem>El uso de capacidad planificado por orden en <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef>.</ListItem>
				<ListItem>Las operaciones y la planificación de órdenes de fabricación en <GUIRef href="/baanerp/ti/sfc" role="module">Control de planta</GUIRef>.</ListItem>
				<ListItem>Las actividades por proyecto PCS en <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs" role="module">Control de proyecto</GUIRef>.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Gráfico de carga de recursos</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si selecciona un centro de trabajo, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#start.resource.chart" role="command">Mostrar gráfico</GUIRef> para mostrar el gráfico de carga de recursos del centro de trabajo.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Puede iniciar esta sesión haciendo clic en <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0320m000#start.resource.plan" role="command">Planificación de recursos de proyecto</GUIRef> en la sesión <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0320m000" role="session">Tablero de proyectos (tipcs0320m000)</Link>.</Paragraph>
		</Note>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="e.project"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/opol#on.order" role="option">Bajo pedido</GUIRef>. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos.</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir:</ListIntro>
					<ListItem>Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas)</ListItem>
					<ListItem>Planificación de proyecto (planificación de actividades)</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.start.date"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de inicio</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Un proyecto PCS requiere capacidad para un período de tiempo específico. En este campo, puede definir la fecha de inicio del período de tiempo para el que desea ver el impacto del proyecto PCS en la capacidad de los centros de trabajo.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.period.length"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Duración del período</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de días que se aplican las necesidades de capacidad.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.nr.periods"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de períodos</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de períodos que el proyecto PCS requiere capacidad de los centros de trabajo.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El valor de este campo multiplicado por el número de días que define en el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.period.length" role="manual">Duración del período</GUIRef> determina la condición para la que desea ver el impacto del proyecto PCS en la capacidad del centro de trabajo.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tirou001.cwoc" OtherIDs="tirou001.dsca"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Centro de trabajo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000000000000036" role="glossary">centro de trabajo</Link> que forma parte del proyecto PCS y para el que puede existir una necesidad de capacidad.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.basic.capacity"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Capacidad básica</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Si el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.period.length" role="manual">Duración del período</GUIRef> es 1 día, este campo muestra la capacidad diaria de cada unidad de recursos en el centro de trabajo. Si el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.period.length" role="manual">Duración del período</GUIRef> es 7 días, se muestra la capacidad semanal. Si el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.period.length" role="manual">Duración del período</GUIRef> es 14 días o 28 días, la capacidad semanal se multiplica por 2 o 4, respectivamente.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">La capacidad diaria y semanal del centro de trabajo se define en el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou0101m000" role="session">Centros de trabajo (tirou0101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.per.above.excl"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de períodos por encima de capacidad excluido el proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de períodos que los requisitos de capacidad del centro de trabajo sobrepasan la capacidad disponible. La capacidad requerida para el proyecto PCS <Emphasis>no</Emphasis> se tiene en cuenta.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.per.above.incl"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de períodos por encima de capacidad incluido el proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de períodos que los requisitos de capacidad del centro de trabajo sobrepasan la capacidad disponible del centro de trabajo. La capacidad requerida para el proyecto PCS se tiene en cuenta.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El número de períodos de este campo siempre es igual o superior que el número de períodos del campo <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs0520s100#e.per.above.excl" role="manual">Número de períodos por encima de capacidad excluido el proyecto</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.first.per.above"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Primer período por encima de capacidad</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El primer período que los requisitos totales de capacidad del centro de trabajo sobrepasan la capacidad básica del centro de trabajo.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="e.per.involved"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de períodos que participan en el proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número total de períodos que el proyecto PCS requiere capacidad del centro de trabajo.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="start.resource.chart"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Mostrar gráfico</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Haga clic para mostrar el gráfico de carga de recursos del centro de trabajo.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
