<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000062" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Utilizar presupuestos en un proyecto</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Resumen</Level1>
			<Level2>presupuestos</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Puede usar <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc" role="module">Cálculo técnico de proyecto</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Proyecto</GUIRef> para preparar, analizar y corregir un presupuesto de proyecto que se puede basar en <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp" role="glossary">elementos</Link> o en <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">actividades</Link>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Si se ha finalizado el presupuesto de un proyecto, se utiliza el módulo PTC para obtener un segundo presupuesto, llamado presupuesto de control. Posteriormente puede aplicar cambios a un presupuesto finalizado por medio de <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#Adjustment.tp" role="glossary">correcciones</Link> y/o <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000017" role="glossary">ampliaciones</Link>.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Presupuestos basados en elementos: Si se desea crear un presupuesto basado en elementos, el módulo PTC permite:</ListIntro>
			<ListItem>Crear elementos que representen las partes principales del proyecto.</ListItem>
			<ListItem>Situar los elementos en una estructura jerárquica.</ListItem>
			<ListItem>Especificar <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000100" role="glossary">líneas de presupuesto</Link> de <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000003" role="glossary">objetos de costo</Link> en función de los elementos. Por ejemplo, las horas trabajadas durante un trayecto en barco es una línea de mano de obra.</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>Presupuestos de actividad: Si se desea crear un presupuesto basado en actividades, el módulo PTC permite:</ListIntro>
			<ListItem>Crear versiones de presupuesto para hacer el seguimiento de los cambios del presupuesto descendente.</ListItem>
			<ListItem>Distribuir importes para actividades que se crean en el <GUIRef href="/baanerp/tp/pss" role="module">Sistema de programación de proyectos</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Asignar los datos relacionados con el método de valor obtenido para decidir los importes de presupuesto que se pueden lanzar.</ListItem>
			<ListItem>Generar los importes de los costos presupuestados de trabajo programado (BWCS).</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Presupuestos de compra: Puede crear uno o varios presupuestos de compra para obtener objetos de costo con plazos de entrega largos, omitiendo así el proceso paso a paso de presupuestación y ejecución de un proyecto.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Presupuesto de control: Una vez terminado el presupuesto de proyecto, se puede crear un presupuesto de control con el fin de utilizarlo para:</ListIntro>
			<ListItem>Generar órdenes de planificación en el módulo PRP.</ListItem>
			<ListItem>Registrar progreso en el módulo PPC.</ListItem>
			<ListItem>Registrar costos reales en el módulo PPC.</ListItem>
			<ListItem>Generar facturas para clientes en el módulo PIN.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Después de elegir un presupuesto, el siguiente paso lógico es trabajar en él: <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000319" role="manual">Utilizar costos</Link>
		</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000067" role="manual">Utilizar líneas de presupuesto basadas en elementos</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000320" role="manual">Utilizar un presupuesto descendente</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000318" role="manual">Utilizar un presupuesto ascendente</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000068" role="manual">Utilizar un presupuesto decalado en el tiempo</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000025" role="manual">Utilizar líneas de referencia en Proyecto</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000075" role="manual">Utilizar presupuestos de compra</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000077" role="manual">Utilizar un presupuesto de control</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000203" role="manual">Utilizar tiempos presupuestados</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000074" role="manual">Generar costos presupuestados de trabajo programado</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000156" role="manual">Utilizar precios de costo y de compra para objetos de costo que no son de mano de obra</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000157" role="manual">Utilizar precios de venta para objetos de costo que no son de mano de obra</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000076" role="manual">Utilizar análisis de costos de presupuesto</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000092" role="manual">Utilizar ampliaciones</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
