<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tp/ptc/tpptc5113s000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Datos relativos a porcentaje máximo de EV (tpptc5113s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para mantener los porcentajes máximos de una actividad seleccionada que tiene un <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#EarnedValueC.tp" role="glossary">método de valor obtenido</Link> de Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">Puede especificar los porcentajes por método o por <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000006" role="glossary">tipo de costo</Link> dentro del método.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Debe especificar el proyecto y la versión del <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#TimePhBudget.tp" role="glossary">presupuesto decalado en el tiempo</Link> de la actividad.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle> 
                              Temas relacionados
                           </SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000070" role="manual">Utilizar datos relativos al valor obtenido</Link>
			</RelTopic>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizar un método de valor obtenido</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tpptc515.cprj"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código que identifica exclusivamente el <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000063" role="glossary">proyecto</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tppdm600.psts"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El estatus del proyecto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="current.vers"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Versión actual</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Puede especificar datos en esta versión para este proyecto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tpptc515.cact"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Actividad</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código que identifica de manera exclusiva la actividad.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000005" role="glossary">actividad</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="version"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Versión</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La versión en la que se almacenan los datos de la actividad.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tppss200.mevl"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Método de valor obtenido</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El método de valor obtenido pertinente.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="pcmx"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje máximo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Los importes de presupuesto se lanzan en proporción al progreso porcentual de la actividad. Si el método de valor obtenido es Porcentaje terminado y cambia el porcentaje máximo de la actividad al 90 por ciento, esto significa que el presupuesto se lanza hasta el 90 por ciento; el 10 por ciento restante sólo se lanza si la actividad está terminada.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000159" role="manual">Utilizar un método de valor obtenido</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="txta.yn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Texto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad tiene un texto asociado, que se puede consultar haciendo clic en el botón Texto de la barra de herramientas.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tpptc515.pcit"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje máximo de material</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de material presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de material. Se calcula con el importe de material presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tpptc515.pcts"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje máximo de mano de obra</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de mano de obra presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo correspondiente al tipo de costo de mano de obra. Se calcula con el importe de mano de obra presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tpptc515.pceq"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje máximo de equipamiento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de equipamiento presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de equipamiento. Se calcula con el importe de equipamiento presupuestado de la actividad, y son los BCWS máximos que pueden producirse en este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tpptc515.pcsb"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje máximo de subcontratación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de subcontratación presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: El porcentaje del importe de subcontratación presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo correspondiente al tipo de costo de subcontratación. Se calcula con el importe de subcontratación presupuestado del elemento de cargo, y son los BCWS máximos que pueden producirse en este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tpptc515.pcsn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje máximo de costos varios</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Método de valor obtenido: Hito: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad asignado al hito vinculado a la actividad.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje inicial y final: el porcentaje del importe de costos varios presupuestado de la actividad lanzado al iniciarse la actividad.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Método de valor obtenido: Porcentaje terminado o Nivel de esfuerzo: el porcentaje máximo para el tipo de costo de costos varios. Se calcula con el importe de costos varios presupuestado de la actividad, y representa los BCWS máximos que pueden producirse para este tipo de costo durante la actividad.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
