<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000068" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Utilizar un presupuesto decalado en el tiempo</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Proyecto</Level1>
			<Level2>presupuesto decalado en el tiempo</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Presupuesto</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Un presupuesto decalado en el tiempo (TPB) es un presupuesto decalado en el tiempo basado en actividades, creado a partir de un presupuesto descendente.</Paragraph>
		<ProcedureList><ListItem>En primer lugar, cree una versión descendente para el proyecto. Con más de una versión puede efectuar un seguimiento de los cambios en el presupuesto descendente. Los importes de versión para el presupuesto que deben definirse son: <List><ListItem>El importe de contrato de la versión.</ListItem>
					<ListItem>La <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000115" role="glossary">cuota de beneficio</Link>.</ListItem>
					<ListItem>La <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000116" role="glossary">provisión para imprevistos</Link>. La siguiente fórmula se aplica al importe de contrato de la versión: Importe de contrato de la versión = cuota de beneficio + provisión para imprevistos + importe distribuido</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem>Si el estatus de la versión de presupuesto es Real, puede especificar la hora de inicio del presupuesto para el cálculo. Puede cambiar el estatus de la versión de <GUIRef href="" role="manual">Libre</GUIRef> a <GUIRef href="" role="manual">Real</GUIRef> sólo si: <List><ListItem>Otras versiones tienen un estatus distinto a <GUIRef href="" role="manual">Real</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem>El estatus del proyecto es <GUIRef href="" role="manual">Libre</GUIRef> o <GUIRef href="" role="manual">Activo</GUIRef>.</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem>Para admitir presupuestos decalados en el tiempo multidivisa, especifique la <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000024" role="glossary">fecha de presupuesto</Link> para fijar la fecha de las tarifas de las transacciones de divisa.</ListItem>
			<ListItem>Para un presupuesto decalado en el tiempo, debe distribuir los importes entre las actividades, vincularlos a la versión y especificar los datos relacionados con el valor obtenido, (consulte <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000072" role="manual">Utilizar importes distribuidos</Link> ). También puede copiar un presupuesto ascendente en un presupuesto descendente; en ese caso, el importe de presupuesto está disponible como importe distribuido para la versión.</ListItem>
			<ListItem>Con la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc5210m000" role="session">Generar estructura y presupuesto descendente (tpptc5210m000)</GUIRef>, puede vincular actividades a una versión de presupuesto descendente de una sola vez. Sólo puede usar esta sesión opcional si no hay ningún presupuesto asignado todavía para la versión. Después de ejecutar esta sesión, cada actividad necesita un importe de presupuesto. Este presupuesto se puede obtener del presupuesto de actividad ascendente si se selecciona la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tp/ptc/tpptc5210m000#incl.amounts" role="formfield">Copiar líneas de presupuesto de actividad incluidas</Link>; de lo contrario, los importes de presupuesto son cero y se deben especificar manualmente.</ListItem>
			<ListItem>Genere el presupuesto decalado en el tiempo con la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc5200m000" role="session">Generar presupuesto decalado en el tiempo (tpptc5200m000)</GUIRef>. Puede generar el código de análisis de TPB o crear el código manualmente en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc5120s000" role="session">Códigos de análisis presupuesto decalado en el tiempo por proyecto (tpptc5120s000)</GUIRef>. El código de análisis es la combinación de una versión, un <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary">tipo de cambio</Link> y una línea de referencia.</ListItem>
			<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc5521m000" role="session">Presup. basado en hora (costos presupues. de trab. progr. por período) (tpptc5521m000)</GUIRef>, se muestra el presupuesto decalado en el tiempo como el costo presupuestado de trabajo programado.</ListItem>
			<ListItem>Para controlar el presupuesto decalado en el tiempo, puede utilizar los siguientes datos: <List><ListItem>Progreso.</ListItem>
					<ListItem>Reales.</ListItem>
					<ListItem>Previsión.</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem>Ejecute la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc5200m000" role="session">Generar medición de rendimiento (tpppc5200m000)</GUIRef> y compare los costos con el progreso y el presupuesto. Compare el costo presupuestado de trabajo programado (BCWS) con el costo presupuestado de trabajo realizado (BCWP); la variación es la variación de <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000351" role="glossary">programación</Link> (SV). Compare el costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP) y el costo real del trabajo realizado (ACWP); la variación es la <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000352" role="glossary">variación de costo</Link> (CV). Compare el presupuesto al finalizar (BAC) con la estimación al finalizar (EAC). La EAC se compone del ACWP más la estimación para finalizar (ETC).</ListItem>
		</ProcedureList>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
