<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/cp/onlinemanual/000061" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Plazo de entrega de distribución</Level1>
			<Level2>uso de calendarios de suministro</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Plazo de entrega</Level1>
			<Level2>Compras</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Calendarios</Level1>
			<Level2>calendario de suministro</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Plazo de entrega de suministro</Level1>
			<Level2>uso de calendarios de suministro</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>En <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Planificación Empresarial</GUIRef>, el plazo de entrega de suministro para una orden planificada de compra se compone de los plazos de entrega siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000040" role="glossary">tiempo del proceso interno</Link> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0110m000" role="session">Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000011" role="glossary">tiempo de suministro</Link> de la sesión <GUIRef href="" role="manual">Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Un tiempo de transporte entre la dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine.tc" role="glossary">partner expedidor</Link> y el almacén receptor, basándose en una tabla de distancias apropiada (si está disponible) en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4137s000" role="session">Tabla de distancias por población (tccom4137s000)</GUIRef> o en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4138s000" role="session">Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000041" role="glossary">plazo de seguridad</Link> de la sesión <GUIRef href="" role="manual">Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">La suma de estos plazos de entrega se muestra en el campo <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0110m000#tdipu010.cldt" role="manual">Plazo de entrega calculado (días)</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="" role="manual">Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Además, se usa el <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000395" role="glossary">plazo de entrega de entrada</Link> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
		<GeneralSection><SectionTitle>Uso del plazo de entrega calculado</SectionTitle>
			<ProcedureList><ListIntro>Si la fecha de finalización de la orden se encuentra fuera del horizonte de plazo de entrega (definido en la sesión <GUIRef href="" role="manual">Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef>, la fecha de inicio se calcula:</ListIntro>
				<ListItem>Planificando hacia atrás el plazo de entrega de entrada empleando el calendario de la combinación de artículo/almacén (consulte la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2110s000)</GUIRef> ).</ListItem>
				<ListItem>Restando el plazo de entrega agregado de la fecha resultante.</ListItem>
			</ProcedureList>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Ejemplo: plazo de entrega de compra basado en el plazo de entrega calculado</SectionTitle>
			<Figure space-and-orientation="indented-estimated"><HTML:IMG height="151" width="475" SRC="../images/nt_graph_000061a.gif" path="/erp/cp/onlinemanual" btb-count="1" btb-count2="1" btb-image-name="nt_graph_000061a.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61v2\es\ERP" btb-image-path="/erp/cp/images/nt_graph_000061a.gif" ID="IDA23CBH" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/><FigLegend><LegendEntry><Symbol>CLT</Symbol>
						<Desc>Plazo de entrega calculado (de la sesión <GUIRef href="" role="manual">Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef>
						</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>ILT</Symbol>
						<Desc>Plazo de entrega de entrada (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2110s000)</GUIRef> ).</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>O/S/E</Symbol>
						<Desc>Plazo de entrega de salida / Plazo de seguridad / Plazo de seguridad en entrega.</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>A</Symbol>
						<Desc>Fecha de inicio</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>B</Symbol>
						<Desc>Fecha de finalización</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>C</Symbol>
						<Desc>Fecha de necesidad</Desc>
					</LegendEntry>
				</FigLegend>
			</Figure>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Uso de plazos de entrega planificados</SectionTitle>
			<ProcedureList><ListIntro>Si la fecha de finalización de la orden está dentro del horizonte del plazo de entrega, el plazo de entrega de suministro se determina planificando hacia atrás cada plazo de entrega de manera independiente:</ListIntro>
				<ListItem>El plazo de entrega de entrada se planifica empleando el calendario de la combinación de artículo/almacén (consulte la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2110s000)</GUIRef> ).</ListItem>
				<ListItem>El plazo de seguridad del proveedor no se planifica con un calendario sino que se interpreta como un número de días naturales.</ListItem>
				<ListItem>El tiempo de transporte se planifica con el calendario vinculado a la dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine.tc" role="glossary">partner expedidor</Link>.</ListItem>
				<ListItem>El tiempo de suministro se planifica con el calendario vinculado a la dirección del partner expedidor.</ListItem>
				<ListItem>El tiempo del proceso interno se planifica con el calendario del departamento de compras definido para la combinación de artículo/partner.</ListItem>
			</ProcedureList>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Ejemplo: plazo de entrega de compra basado en plazos de entrega planificados</SectionTitle>
			<Figure space-and-orientation="indented-estimated"><HTML:IMG height="151" width="475" SRC="../images/nt_graph_000061b.gif" path="/erp/cp/onlinemanual" btb-count="1" btb-count2="1" btb-image-name="nt_graph_000061b.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61v2\es\ERP" btb-image-path="/erp/cp/images/nt_graph_000061b.gif" ID="IDAF4CBH" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/><FigLegend><LegendEntry><Symbol>IPT</Symbol>
						<Desc>Tiempo de proceso interno (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0110m000" role="session">Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef> ).</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>SuT</Symbol>
						<Desc>Tiempo de suministro (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0110m000" role="session">Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef>.</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>TrT</Symbol>
						<Desc>Tiempo de transporte (basado en la tabla de distancias).</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>SST</Symbol>
						<Desc>Plazo de seguridad del proveedor (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0110m000" role="session">Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)</GUIRef> ).</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>ILT</Symbol>
						<Desc>Plazo de entrega de entrada (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2110s000)</GUIRef> ).</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>O/S/E</Symbol>
						<Desc>Plazo de entrega de salida / Plazo de seguridad / Plazo de seguridad en entrega.</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>A</Symbol>
						<Desc>Fecha de inicio</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>B</Symbol>
						<Desc>Fecha de finalización</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>C</Symbol>
						<Desc>Fecha de necesidad</Desc>
					</LegendEntry>
				</FigLegend>
			</Figure>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>No hay proveedor</SectionTitle>
			<List><ListIntro>Si no se encuentra un proveedor, Planificación Empresarial utiliza los datos siguientes para calcular un plazo de entrega de suministro:</ListIntro>
				<ListItem>El plazo de entrega de entrada de la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2110s000)</GUIRef>, empleando el calendario de la combinación de artículo/almacén.</ListItem>
				<ListItem>El tiempo de suministro de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0101m000" role="session">Artículos - Compra (tdipu0101m000)</GUIRef>, interpretado como días naturales.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Ejemplo: plazo de entrega de compra sin proveedor</SectionTitle>
			<Figure space-and-orientation="indented-estimated"><HTML:IMG height="151" width="475" SRC="../images/nt_graph_000061c.gif" path="/erp/cp/onlinemanual" btb-count="1" btb-count2="1" btb-image-name="nt_graph_000061c.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61v2\es\ERP" btb-image-path="/erp/cp/images/nt_graph_000061c.gif" ID="IDAO4CBH" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/><FigLegend><LegendEntry><Symbol>SuT</Symbol>
						<Desc>Tiempo de suministro (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0101m000" role="session">Artículos - Compra (tdipu0101m000)</GUIRef>.</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>ILT</Symbol>
						<Desc>Plazo de entrega de entrada (de la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2110s000" role="session">Almacén - Artículo (whwmd2110s000)</GUIRef> ).</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>O/S/E</Symbol>
						<Desc>Plazo de entrega de salida / Plazo de seguridad / Plazo de seguridad en entrega.</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>A</Symbol>
						<Desc>Fecha de inicio</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>B</Symbol>
						<Desc>Fecha de finalización</Desc>
					</LegendEntry>
					<LegendEntry><Symbol>C</Symbol>
						<Desc>Fecha de necesidad</Desc>
					</LegendEntry>
				</FigLegend>
			</Figure>
		</GeneralSection>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000161" role="manual">Calcular plazos de entrega de suministro</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000034" role="manual">Calendarios en Planificación Empresarial</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000133" role="manual">Determinar la fecha planificada de recepción</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
