<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ti/onlinemanual/000149" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Ruta crítica</Title>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">La ruta crítica es la ruta óptima que se extiende a partir del momento en que puede iniciarse la primera actividad hasta la finalización de la última actividad. ERP LN tendrá en cuenta la propia actividad y las relaciones mutuas que se establezcan entre las actividades y los tiempos inactivos existentes. En realidad, una actividad pertenece a la ruta crítica si el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.totf" role="manual">Margen total</GUIRef> y el campo <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.fref" role="manual">Margen libre</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000" role="session">Actividades (tipcs4101m000)</GUIRef> tienen el valor cero.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Para visualizar la ruta crítica en el tablero de planificación, se debe seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom5100s000#tccom500.stcp" role="manual">Ruta crítica</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom5500m000" role="session">Grupos de tableros de planificación (tccom5500m000)</GUIRef> y especificar el color haciendo clic en <GUIRef href="" role="manual">Color</GUIRef> en la lista <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom5100s000#tccom500.cocp" role="manual">Ruta crítica</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Si se modifican los datos de tablero de planificación, la ruta crítica puede cambiar. Si desea visualizar esto, debe regenerar la planificación de actividades mediante la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>.</Paragraph>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
