<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ts/onlinemanual/000052" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Controlar fechas planificadas de inicio/finalización de orden de servicio (actividad)</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Fecha planificada de inicio/finalización de orden de servicio (actividad)</Level1>
			<Level2>control</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Control de fechas planificadas de inicio/finalización de orden de servicio (actividad)</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/ts/glossary/glossary#000047" role="glossary">SRP global</Link> y las opciones de edición del tablero gráfico de planificación controlan estas fechas.</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>La replanificación se puede efectuar del modo siguiente:</ListIntro>
			<ListItem>Transfiera la orden de servicio al tablero gráfico de planificación.</ListItem>
			<ListItem>Modifique la fecha planificada de inicio o finalización de la orden de servicio en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ts/soc/tssoc2100m000" role="session">Órdenes de servicio (tssoc2100m000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Si ejecuta SRP global, seleccione la casilla de verificación <Link href="/baanerp/ts/soc/tssoc2260m000#rpln.yn" role="formfield">Replanificar</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/ts/soc/tssoc2260m000" role="session">Ejecutar SRP global (tssoc2260m000)</Link>.</ListItem>
		</ProcedureList>
		<List><ListIntro>Para la modificación de la fecha planificada de inicio de una orden de servicio se aplican las restricciones siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>La <Link href="/baanerp/ts/glossary/glossary#ServicOrder.ts" role="glossary">orden de servicio</Link> se puede desplazar entre los límites de la fecha planificada de inicio y las últimas fechas de finalización.</ListItem>
			<ListItem>No se puede planificar la fecha de inicio antes de la fecha actual.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Si se cambia la fecha de inicio planificada de una actividad de orden de servicio, la fecha de finalización planificada se determina en función de la duración de la actividad de la orden de servicio y mediante la comprobación de los datos del calendario.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Si se cambia la fecha de inicio de una actividad, ERP LN comprobará si se deben cambiar las fechas planificadas de inicio y de finalización de la orden de servicio. La fecha planificada de inicio de la orden de servicio es la primera fecha planificada de inicio de la actividad de orden de servicio relativa a la orden de servicio. La fecha planificada de finalización de la orden de servicio es la última fecha planificada de finalización de la actividad de orden de servicio relativa a la orden de servicio.</Paragraph>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Puede replanificar la orden de servicio si el estatus es Libre, Planificado o Lanzado. Si se cambia la fecha de inicio de una orden de servicio existente, ERP LN recalcula las fechas planificadas de inicio y de finalización de todas las actividades relacionadas.</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/ts/onlinemanual/000051" role="manual">Usar calendarios en <GUIRef href="/baanerp/ts" role="package">Servicio</GUIRef>
			</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
