<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000307" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Crear un proyecto</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>definición de proyecto</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Antes de crear un proyecto con una plantilla o sólo <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6100s000" role="session">Proyecto (tppdm6100s000)</GUIRef>, defina los parámetros.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Cumplimente las sesiones de gestión de datos de proyecto que desea usar para su proyecto, suponiendo que ha especificado todos los datos comunes necesarios.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Defina un proyecto general en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0552m000" role="session">Proyectos generales (tcmcs0552m000)</GUIRef> para estar seguro de que un proyecto PCS no usa el mismo código y elija un código para un proyecto. Consulte la ayuda de la sesión y el campo Ayuda para especificar correctamente los campos del proyecto. Si desea definir un proyecto, tenga en cuenta que los campos siguientes son obligatorios:</ListIntro>
			<ListItem>Código de dirección del proyecto. En EE.UU. este código es obligatorio si usa el software para impuestos del proyecto. Esta dirección se usa también como dirección de entrega para artículos pedidos, equipamiento y subcontratación.</ListItem>
			<ListItem>Unidad empresarial. Especifique la unidad empresarial a la que pertenece este proyecto.</ListItem>
			<ListItem>Tipo de proyecto. Seleccione uno de estos tipos de proyecto: principal, simple o subproyecto. Si usa el tipo subproyecto y especifica el código de proyecto principal, puede especificar costos y el presupuesto en el subproyecto y agregarlos al proyecto principal.</ListItem>
			<ListItem>OBS. La <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#OrganiBreakd.tp" role="glossary">estructura de desglose organizacional</Link> sólo se puede usar en combinación con la <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000326" role="glossary">estructura de actividad</Link>.</ListItem>
			<ListItem>El tipo de contrato debe ser <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#FixedPriceCo.tp" role="glossary">contrato de precio fijo</Link> o <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#CostPlusCont.tp" role="glossary">contrato de costos totales más porcentaje fijo</Link>.</ListItem>
			<ListItem>El <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000095" role="glossary">tipo de factura</Link> debe ser <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#UnitRate.tp" role="glossary">tarifa unitaria</Link>, costos totales más porcentaje fijo, factura de progreso o <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000089" role="glossary">plazo</Link>.</ListItem>
			<ListItem>Proyecto interno. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proyecto es un proyecto interno. Un proyecto interno no tiene obligaciones contractuales con respecto a un partner y sus costos se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y beneficios. Junto al proyecto interno sencillo hay la posibilidad de realizar un proyecto de inversión si selecciona las casillas de verificación Proyecto interno y Proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es un proyecto interno que se capitalizará en la hoja de balance como un activo fijo después de la finalización.</ListItem>
		</List>
		<ExampleSection><SectionTitle> 
                              Ejemplo
                           </SectionTitle>
			<List><ListItem>Un programa de formación para los empleados es un proyecto interno normal.</ListItem>
				<ListItem>La construcción de instalaciones de fabricación para una nueva línea de producto es un proyecto de inversión.</ListItem>
				<ListItem>Ejecución de contrato: una de las razones para la contratación principal es que puede utilizar la ley <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000300" role="glossary">WKA</Link> holandesa.</ListItem>
				<ListItem>Porcentaje de retención: un porcentaje del importe del contrato que el cliente retiene de lo que paga por el proyecto. Es una garantía de que se ejecutarán todas las actividades y que se cumplirán las obligaciones contractuales. El importe de retención se paga después de efectuar las actividades de proyecto satisfactoriamente.</ListItem>
				<ListItem>Almacén de suministro prioritario: un almacén en el que los artículos se piden durante el PRP. Si el almacén de suministro prioritario no tiene artículos suficientes en stock, puede usar otros almacenes normales. El almacén normal suele estar más cerca del centro. Las mercancías se envían desde el almacén de suministro prioritario al almacén del proyecto o al proyecto.</ListItem>
				<ListItem>Presupuesto por elemento o actividad determina el presupuesto principal.</ListItem>
				<ListItem>Control por elemento o actividad: un presupuesto de control es el estatus congelado del presupuesto de proyecto. Decida si control de costo, control de progreso, previsiones y planificación de necesidades de proyecto se realiza por elemento o por actividad. Si selecciona el control de proyecto por elemento, no puede vincular un presupuesto de actividad a los elementos y no puede planificar las actividades.</ListItem>
			</List>
		</ExampleSection>
		<Paragraph class="Default">Guarde el proyecto y seleccione Niveles de control de costo por proyecto en el menú Específico. Si sólo desea controlar uno de los niveles de tipos de costos, borre los otros niveles de control de costo. Guarde y cierre esta sesión. Si usa un proyecto de tipo contrato, seleccione Partners por proyecto en el menú Específico de la sesión de resumen del proyecto. Especifique los partners que desea utilizar en su proyecto y el importe del contrato. Si más adelante desea cambiar la actividad superior de la estructura de actividad a causa de que no desea usar la Actividad predeterminada para objetivos varios que especificó en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6100s000" role="session">Proyecto (tppdm6100s000)</GUIRef>, puede hacerlo en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pss/tppss2500m000" role="session">Actividades (tppss2500m000)</GUIRef>. Vaya al menú Específico y elija el comando Insertar superior.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Estatus del proyecto: Un proyecto tiene el estatus Libre cuando se han especificado todos sus datos, incluida la estructura de elemento y/o actividad. Si ha especificado estos datos, debe definir el estatus como Activo para poder trabajar realmente en los datos del proyecto:</ListIntro>
			<ListItem>Contabilizar costos</ListItem>
			<ListItem>Congelar el presupuesto</ListItem>
			<ListItem>Pedir mercancías y servicios</ListItem>
			<ListItem>Registrar horas</ListItem>
			<ListItem>Registrar progreso</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Vaya a la sesión <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6100s000" role="session">Proyecto (tppdm6100s000)</GUIRef> y elija Estatus del proyecto en el menú Específico y cambie el estatus a Activo.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Después de crear el proyecto, el siguiente paso lógico es trabajar en:</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000317" role="manual">Utilizar estructuras en un proyecto</Link>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000003" role="manual">Utilizar parámetros y valores predeterminados</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000301" role="manual">Utilizar divisas en Proyecto</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000063" role="manual">Utilizar elementos</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
