<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ti/onlinemanual/000178" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Planificación de actividades</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Planificación de actividades</Level1>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Planificación de actividades</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>Mantenga los siguientes datos para llevar a cabo una planificación de actividades:</ListIntro>
			<ListItem>Datos generales del proyecto</ListItem>
			<ListItem>Actividades por proyecto</ListItem>
			<ListItem>Relaciones de actividad</ListItem>
			<ListItem>Códigos de tabla de carga de capacidad</ListItem>
			<ListItem>Tablas de carga de capacidad</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Una planificación de actividades consta de todas las actividades necesarias para ejecutar un <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000023" role="glossary">proyecto</Link>, pero no un presupuesto. Una actividad puede representar una o más operaciones. Cada actividad tiene un plazo de entrega específico. Las relaciones dentro de la red de actividades indican las actividades que dependen unas de otras. El análisis de la red de actividades le informará acerca de la duración total del proyecto. El método utilizado es el de Prioridad.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Las ventajas de una planificación de actividades son las siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>La planificación de proyecto es independiente de la estructura de <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#ProjecStruct.ti" role="glossary">proyecto</Link> registrada en ERP LN.</ListItem>
			<ListItem>Una planificación de actividades puede generarse cuando la estructura del proyecto sólo está definida parcialmente.</ListItem>
			<ListItem>La planificación de actividades ofrece óptimas facilidades para supervisar el progreso del proyecto. Si las actividades están retrasadas, puede calcularse directamente su influencia en la fecha de finalización del proyecto, y tomar las medidas pertinentes para compensar el retraso.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Al configurar una planificación de actividades, un aspecto importante es el orden de secuencia en el que deben llevarse a cabo las operaciones y las actividades. Éstas pueden estar relacionadas con otras actividades; pueden ejecutarse de forma consecutiva o pueden solaparse.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Según el método de planificación registrado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2101m000" role="session">Proyectos (tipcs2101m000)</GUIRef>, es posible planificar hacia delante (según la fecha de inicio) o hacia atrás (según la fecha de finalización).</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Las relaciones entre actividades determinan si existe algún margen en la planificación. El margen libre es el número de días por el cual se puede retrasar una actividad sin que ello afecte a la siguiente actividad. El margen total es el número de días por el que se puede retrasar una actividad sin que ello afecte a la fecha de inicio o de finalización del proyecto.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">La capacidad necesaria para la actividad puede distribuirse a lo largo de la duración de la actividad en términos de un porcentaje de la capacidad total mediante la tabla de carga de capacidad.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Puede indicar en la tabla si las operaciones personalizadas deben vincularse automáticamente a actividades, si esto no se ha hecho todavía. Si la operación personalizada no puede vincularse a una actividad, ésta será registrada por ERP LN.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">El tiempo de preparación, el tiempo de ciclo, la carga de mano de obra para preparación, la carga de mano de obra para producción y la carga de máquina se registran por operación mediante la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou1102m000" role="session">Operaciones de rutas (tirou1102m000)</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Los siguientes ejemplos muestran cómo se planifican las necesidades de capacidad para una actividad del proyecto:</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Ejemplo 1: <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000151" role="manual">Ejemplo 1: todavía no se ha iniciado la actividad</Link> Ejemplo 2: <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000152" role="manual">Ejemplo 2: ya se ha iniciado la actividad</Link>
		</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000150" role="manual">Márgenes de tiempos</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
