<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ti/pcs/tipcs4502m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Resumen de actividades por proyecto (tipcs4502m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para consultar la lista de actividades por proyecto.</Paragraph>
		</AimSection>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tipcs400.cprj"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/opol#on.order" role="option">Bajo pedido</GUIRef>. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos.</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir:</ListIntro>
					<ListItem>Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas)</ListItem>
					<ListItem>Planificación de proyecto (planificación de actividades)</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000175" role="manual">Tipos de proyecto</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs030.psts"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Proyecto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Indica el progreso actual del proyecto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.cact"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Actividad</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Este código identifica una actividad en la planificación de actividades de un proyecto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.seak"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Clave de búsqueda</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Una forma alternativa de una descripción empleada en búsquedas para mayor comodidad. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.tano"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tar.</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              ERP LN muestra el número de la <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#Task.ti" role="glossary">tarea</Link> vinculada a la actividad.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El número de tarea proporciona información más detallada sobre la actividad.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.cwoc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Centro trab</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000000000000036" role="glossary">centro de trabajo</Link> o el <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#MainWorkCent.ti" role="glossary">centro de trabajo principal</Link> en el que se lleva a cabo la actividad.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.acmn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Responsable de actividad</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Una persona responsable de la planificación o realización de una actividad de proyecto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="txta.yn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Texto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Este campo muestra si hay o no un texto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.rcld"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tabla de carga de capacidad</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Una tabla en la que puede definir cómo distribuir las necesidades preliminares de capacidad a lo largo de la duración de capacidad. La coordenada X es un porcentaje de la duración de la actividad. La coordenada Y es un porcentaje de las necesidades preliminares de capacidad.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.ecpr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Capacidad preliminar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La capacidad global necesaria, en horas, para la ejecución de la actividad pertinente.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.ecpa"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Capacidad acumulada</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Las necesidades de capacidad acumulada en horas del centro de trabajo en el que está programado llevar a cabo la actividad. Las necesidades de capacidad acumulada se calculan en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4201m000" role="session">Agregar capacidad estimada a proyecto (tipcs4201m000)</GUIRef> en función de la estructura de proyecto y la ingeniería de proyecto. Sólo se puede hacer esto si las operaciones se han vinculado a actividades de la ruta personalizada. Según el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou0101m000#tirou001.ccap" role="manual">Capacidad crítica para planificación</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou0101m000" role="session">Centros de trabajo (tirou0101m000)</GUIRef>, se utiliza <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ccap#man.capacity" role="option">Capacidad de mano de obra</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ccap#mach.capacity" role="option">Capacidad de máquina</GUIRef> para calcular la capacidad acumulada.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Las necesidades de capacidad acumulada sólo se muestran con fines informativos y se pueden utilizar para comprobar o controlar las horas preliminares planificadas por actividad.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.acap"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Capacidad promedio</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique la capacidad disponible, en horas, por día. Esta capacidad se utiliza para calcular la duración de actividad predeterminada. El factor de planificación permite registrar la capacidad disponible en horas por día para cada empleado o máquina.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">En función de esta capacidad, ERP LN calcula la duración predeterminada de una actividad utilizando la fórmula adecuada:</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Duración predeterminada de actividad = Necesidad preliminar de capacidad / (Factor de planificación x Capacidad disponible)</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.eplf"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Factor de planificación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El factor de planificación indica el número de empleados o máquinas que se emplean a la vez para la ejecución de una actividad. Este factor sólo se utiliza para calcular la duración predeterminada de la actividad de acuerdo con las necesidades globales de capacidad y las horas disponibles por día.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.adur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Plazo de entrega</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El tiempo entre la fecha de inicio de la fabricación y la de entrega. El plazo de entrega puede incluir el tiempo de preparación de la orden, el tiempo de transporte y el tiempo de inspección.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.esdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Primera fecha de inicio</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La primera fecha en que se puede iniciar la actividad. Puede determinar esta fecha utilizando la sesión <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.lsdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Última fecha de inicio</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La última fecha en que se puede iniciar la actividad. Determine esta fecha utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.efdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Primera fecha de finalización</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La primera fecha en que se puede terminar la actividad. Determine esta fecha utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.lfdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Última fecha de finalización</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La última fecha en que se puede terminar la actividad. Determine este día utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.totf"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Margen total</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El margen total de una actividad es el tiempo máximo expresado en días (laborables) en los que dicha actividad se puede transferir sin que ello afecte a la fecha de finalización planificada del proyecto pertinente.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El margen de tiempo total se calcula de la forma siguiente:</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Margen total = Última fecha de finalización - Primera fecha de inicio - Duración de actividad</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">La última fecha de finalización y la primera fecha de inicio se expresan en días de proyecto.</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000150" role="manual">Márgenes de tiempos</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.fref"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Margen libre</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El margen de tiempo libre entre una actividad y la siguiente. El margen de tiempo libre indica cuántos días se puede ampliar la actividad sin poner en peligro el progreso de otras actividades relacionadas.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000150" role="manual">Márgenes de tiempos</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.dsdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de inicio deseada</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha en que desea iniciar la actividad pertinente. Esta fecha sólo se utiliza con fines informativos. No obstante, la fecha de inicio deseada se compara con la primera y la última fecha de finalización, así como con la fecha de referencia, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4211m000" role="session">Generar mensajes sobre planificación de actividades (tipcs4211m000)</GUIRef>. Esto puede dar como resultado la creación de mensajes de excepción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.dfdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha deseada de finalización</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha en que desea interrumpir la ejecución de la actividad pertinente. Esta fecha sólo se utiliza con fines informativos. No obstante, la fecha de finalización deseada se compara con la primera y la última fecha de finalización y la fecha de referencia a través de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4211m000" role="session">Generar mensajes sobre planificación de actividades (tipcs4211m000)</GUIRef>, lo que puede dar como resultado la creación de mensajes de excepción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.acal"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Crear estimación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Indica si la actividad pertinente debe incluirse en el cálculo de precio de costo estimado para el proyecto. Esto puede ser especialmente importante para las actividades indirectas, como la ingeniería.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.llcd"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Código de nivel inferior</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código de nivel inferior indica el nivel inferior en el que se encuentra la actividad en la planificación de actividades para el proyecto. Este código se determina mediante la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.asdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de inicio real</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha de inicio real de la actividad es la fecha en que se ha iniciado su ejecución. ERP LN cumplimenta la fecha de inicio real cuando las horas de transacción se procesan con la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000)</GUIRef> o cuando se ejecuta un cálculo de actividades utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>. Puede cambiar esta fecha manualmente.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.afdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de finalización real</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha de finalización real de la actividad es la fecha en que se imputó tiempo por última vez o en que se terminó la actividad. ERP LN cumplimenta la fecha de finalización real cuando las horas de transacción se procesan con la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000)</GUIRef> o cuando se ejecuta un cálculo de actividades utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef>. Puede cambiar esta fecha manualmente.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.ascp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Horas imputadas</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Las horas reales imputadas en la actividad pertinente. En función de las horas de transacción vinculadas a la actividad, ERP LN actualiza automáticamente este valor en la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.pctc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje terminado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El porcentaje terminado muestra el progreso de la actividad.</FuncDesc>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">Debido a la distribución no lineal de las necesidades de capacidad, el porcentaje terminado no está relacionado con el plazo de entrega sino con las necesidades globales de capacidad. Si elige un cálculo automático del porcentaje terminado, este porcentaje se determinará según las necesidades globales de capacidad y las horas imputadas reales.</Paragraph>
			</Note>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tipcs400.aupc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Actualización automática</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Este campo indica si el porcentaje terminado debe determinarse automáticamente utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/tmm/bptmm1203m000" role="session">Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000)</GUIRef> cuando se procesan las horas de transacción, o la sesión <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4210m000" role="session">Generar planificación de actividades (tipcs4210m000)</GUIRef> cuando se ejecuta un cálculo de actividades para el proyecto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
