<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/cp/onlinemanual/000134" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Generar necesidades de capacidad críticas</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Necesidades de capacidad críticas</Level1>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Necesidades preliminares de capacidad</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Cuando se genera un <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000018" role="glossary">plan de fabricación</Link>, la capacidad crítica de recursos necesaria para llevar a cabo este plan de fabricación se registra en forma de <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000097" role="glossary">necesidades de capacidad críticas</Link>. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rmp/cprmp3501m000" role="session">Plan maestro de recursos (cprmp3501m000)</GUIRef>, estas necesidades se muestran en el campo <GUIRef href="/baanerp/cp/rao/cprao2201s000#t260.cacr" role="manual">Capacidad usada para necesidades de capacidad crítica</GUIRef>.</Paragraph>
		<List><ListIntro>La capacidad de recursos se considera como capacidad crítica para la fabricación de un artículo si se cumplen las condiciones siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>El recurso aparece como <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000000000000036" role="glossary">centro de trabajo</Link> crítico en la <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#BillOfCritic.ti" role="glossary">estructura de capacidades críticas (BCC)</Link> del artículo (consulte la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd3130m000" role="session">Estructura de capacidades críticas (cprpd3130m000)</GUIRef> ).</ListItem>
			<ListItem>La primera fecha con capacidad del período de planificación en que cae el suministro planificado (o si no existe esa fecha, el primer día del período de planificación) tiene que estar entre la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento registradas para la capacidad crítica en la BCC del artículo.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Como norma, las necesidades críticas de capacidad se generan al actualizar un plan maestro de artículo (consulte <Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000086" role="manual">Mantener un plan maestro de artículo</Link> ). No obstante, cuando use la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rpd/cprpd4200m000" role="session">Inicializar, deslizar y actualizar escenario (cprpd4200m000)</GUIRef>, puede inhabilitar la generación de necesidades.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Cuando se planifica una necesidad de capacidad crítica, la duración del proceso de fabricación es un factor importante. A partir de la suposición de que el suministro del artículo terminado se distribuye de manera uniforme en el período de planificación, la necesidad de capacidad se desplaza hacia el pasado mediante el <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#LeadTimeOffs.ti" role="glossary">decalaje de plazo de entrega</Link> y el plazo de entrega registrado en la BCC del artículo terminado.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">La fecha de inicio de la necesidad de capacidad crítica se calcula como la fecha de inicio del período de planificación menos el decalaje del plazo de entrega (en días laborables). La fecha de finalización de la necesidad se calcula del modo siguiente:</Paragraph>
		<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">Fecha de finalización del período de planificación - decalaje de plazo de entrega + plazo de entrega</Paragraph>
		</Formula>
		<Paragraph class="Default">El decalaje de plazo de entrega y el plazo de entrega se expresan en días laborables. El período comprendido entre la fecha de inicio y la de finalización de la necesidad de capacidad puede solaparse con más de un período de planificación. En ese caso, la capacidad necesaria se distribuye entre esos períodos de planificación en proporción a la capacidad disponible (según el calendario de recursos) de cada período de planificación. Para cada combinación de período de planificación de origen y período de planificación necesario, se registra una necesidad crítica de capacidad independiente.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Puede ver las necesidades de capacidad críticas y su origen en la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rmp/cprmp3560m000" role="session">Necesidades de capacidad críticas (cprmp3560m000)</GUIRef>.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000327" role="manual">Generar necesidades críticas</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000086" role="manual">Mantener un plan maestro de artículo</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000135" role="manual">Generar necesidades de material críticas</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
