<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ti/onlinemanual/000396" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Correlación de datos: exportar datos de PCS a Microsoft Project</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>PCS</Level1>
			<Level2>integración con Microsoft Project</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Microsoft Project</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Para trabajar en proyectos PCS en Microsoft Project, utilice la sesión <Link href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4172m000" role="session">Exportar / Importar actividades PCS mediante XML (tipcs4172m000)</Link> para transferir los datos relacionados con los proyectos PCS de ERP LN a Microsoft Project. La tabla muestra la similitud de los datos de ERP LN con los de Microsoft Project.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Si no existe ningún campo coincidente, se inserta automáticamente un campo personalizado en Microsoft Project.</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>Para mostrar los campos personalizados en la cuadrícula de Microsoft Project, haga lo siguiente:</ListIntro>
			<ListItem>Haga clic con el botón derecho en la cabecera de la columna.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione Insertar columna.</ListItem>
			<ListItem>En la pantalla de definición de columna, seleccione el nombre de campo Texto3, Texto4, Texto5, Texto6 o Texto7.</ListItem>
		</ProcedureList>
		<ProcedureList><ListIntro>Para modificar GLOBAL.MPT a fin de que los campos personalizados se muestren en la cuadrícula de forma predeterminada:</ListIntro>
			<ListItem>Copie GLOBAL.MPT, que se encuentra en C:\Documents and Settings\&lt;usuario&gt;\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\.</ListItem>
			<ListItem>Realice los pasos descritos anteriormente para que aparezcan los campos personalizados y guarde el archivo de plantilla.</ListItem>
			<ListItem>Sustituya el archivo GLOBAL.MPT por su copia modificada.</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<ProcedureList><ListIntro>En cualquier momento podrá recuperar el archivo GLOBAL.MPT original:</ListIntro>
				<ListItem>Elimine el archivo MPT modificado.</ListItem>
				<ListItem>Cree un archivo de Microsoft Project. Se copia un nuevo archivo GLOBAL.MPT de la plantilla instalada globalmente en C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\.</ListItem>
			</ProcedureList>
		</Note>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH width="226" rowspan="1" colspan="1"> 
                                    ERP LN
                                 </TH>
					<TH width="295" rowspan="1" colspan="1">Microsoft Project</TH>
					<TH width="401" rowspan="1" colspan="1">Observaciones</TH>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1"></TD>
				</TR>
				<TR><TH width="226" rowspan="1" colspan="1">Proyecto PCS</TH>
					<TH width="295" rowspan="1" colspan="1">Tarea de resumen</TH>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.cprj" role="manual">Proyecto</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Nombre de la tarea</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dsca" role="manual">Descripción</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Descripción de tarea de ERP LN (campo personalizado)</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">Las fechas de inicio y de finalización de PCS no se exportan. Microsoft Project determina la fecha de inicio y de finalización del proyecto durante la carga del archivo XML en Microsoft Project, según las fechas de las distintas tareas.</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">
						<List><ListItem>Fecha de comienzo</ListItem>
							<ListItem>Fecha de fin</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">
						<Paragraph class="Default">Un proyecto de Microsoft Project contiene un solo proyecto. Este proyecto puede contener todas las actividades de varios proyectos PCS de ERP LN.</Paragraph>
					</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs2130m000#tipcs030.plcd" role="manual">Método de planificación</GUIRef> de PCS <List><ListItem>Retrospectivo</ListItem>
							<ListItem>Prospectivo</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Programado desde el comienzo <List><ListItem>Falso</ListItem>
							<ListItem>Verdadero</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.cprj" role="manual">Proyecto</GUIRef> (rango de selección) <List><ListItem>Fecha de inicio del primer proyecto</ListItem>
							<ListItem>Fecha de finalización del último proyecto</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">
						<List><ListItem>Fecha de comienzo</ListItem>
							<ListItem>Fecha de fin</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">
						<Paragraph class="Default">Un proyecto de Microsoft Project contiene un solo proyecto. Este proyecto puede contener todas las actividades de varios proyectos PCS de ERP LN.</Paragraph>
					</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Valores fijos: <List><ListItem>Formato de la duración: 5 (=horas)</ListItem>
							<ListItem>Devengos de costo fijo predeterminados: 3 (=final)</ListItem>
							<ListItem>Proyecto modificado externamente: 0 (no)</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TH width="226" rowspan="1" colspan="1">Actividad</TH>
					<TH width="295" rowspan="1" colspan="1">Tarea</TH>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.cact" role="manual">Actividad</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Nombre de la tarea: &lt;código de proyecto&gt; - &lt;código de actividad&gt;</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dsca" role="manual">Descripción</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Descripción de actividad de ERP LN (campo personalizado)</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.tano" role="manual">Tarea</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Tarea de ERP LN (campo personalizado)</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tirou003.dsca" role="manual">Tarea</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Descripción de tarea de ERP LN (campo personalizado)</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.acmn" role="manual">Responsable de la actividad</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Responsable de actividad de ERP LN (campo personalizado)</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.cwoc" role="manual">Centro de trabajo</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Centro de trabajo de ERP LN (campo personalizado)</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">Consulte también Recurso</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<Paragraph class="Default">Calendario que es válido para el centro de trabajo de la actividad:</Paragraph> <List><ListItem>Disponibilidad definida en los parámetros de rutas</ListItem>
							<ListItem>Calendario de la compañía o calendario del centro de trabajo, según el <GUIRef href="/baanerp/ti/rou/tirou0100m000#tirou000.ccal" role="manual">Tipo de calendario usado</GUIRef> en los parámetros de ruta.</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="295" valign="top" rowspan="1" colspan="1">
						<Paragraph class="Default">Tipos usados</Paragraph> <List><ListItem>Valor: &lt;disponibilidad&gt; . &lt;calendario&gt;</ListItem>
							<ListItem>Omitir calendario de recursos: 1 (=sí)</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">Microsoft Project sólo utiliza el calendario de tareas. El calendario del centro de trabajo <Emphasis>no</Emphasis> se utiliza.</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">---</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Tipo de tarea: Trabajo fijo</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<List><ListItem><GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dsdt" role="manual">Fecha de inicio deseada</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dfdt" role="manual">Fecha deseada de finalización</GUIRef>
							</ListItem>
						</List> Si en estos campos no existen fechas, se utilizan otros campos de fecha: <List><ListItem>En caso de planificación prospectiva: <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.esdt" role="manual">Primera fecha de inicio</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.efdt" role="manual">Primera fecha de finalización</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem>En caso de planificación hacia atrás: <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.lsdt" role="manual">Última fecha de inicio</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.lfdt" role="manual">Última fecha de finalización</GUIRef>
							</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">
						<List><ListItem>Iniciar</ListItem>
							<ListItem>Finalizar</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.adur" role="manual">Duración de actividad</GUIRef>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Duración</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">
						<Paragraph class="Default">La duración de ERP LN es la jornada laboral entre la <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dsdt" role="manual">Fecha de inicio deseada</GUIRef> y la <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dfdt" role="manual">Fecha deseada de finalización</GUIRef>. En función del parámetro de ruta, se utiliza el calendario del centro de trabajo de la actividad o el calendario de la compañía para calcular el número de horas.</Paragraph> <Paragraph class="Default">Consulte también <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dsdt" role="manual">Fecha de inicio deseada</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4101m000#tipcs400.dfdt" role="manual">Fecha deseada de finalización</GUIRef>.</Paragraph> <Paragraph class="Default">Microsoft Project utiliza la fecha de inicio, la duración y la definición del calendario importado para calcular la fecha de finalización de la tarea.</Paragraph>
					</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">
						<GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4110m000#tipcs410.pact" role="manual">Actividad precedente</GUIRef> (como se define en <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4110m000" role="session">Relaciones de actividades (tipcs4110m000)</GUIRef> )</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Predecesor</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">En ERP LN, el margen de tiempo de la actividad anterior sólo se exporta si dicho margen se expresa en días. El margen de tiempo expresado en porcentaje (%) no se exporta. El margen de tiempo en días se multiplica por la capacidad básica del centro de trabajo para convertir el tiempo en horas (tiempo de trabajo). <Paragraph class="Default">En Microsoft Project, el margen de tiempo se importa en horas, pero el tiempo se muestra en días (tiempo de trabajo). El calendario de la tarea actual ( <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4110m000#tipcs410.sact" role="manual">Próxima actividad</GUIRef> en <GUIRef href="/baanerp/ti/pcs/tipcs4110m000" role="session">Relaciones de actividades (tipcs4110m000)</GUIRef> ) se utiliza para decalar el margen de tiempo.</Paragraph>
					</TD>
				</TR>
				<TR><TH width="226" rowspan="1" colspan="1">Tipos usados</TH>
					<TH width="295" rowspan="1" colspan="1">Tipos usados</TH>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">Todos los calendarios usados para la planificación de actividades se exportan a Microsoft Project <List><ListItem>Tipo de disponibilidad según definición en los parámetros de ruta</ListItem>
							<ListItem>En función del parámetro de ruta, se exporta el calendario de la compañía o un calendario para cada uno de los centros de trabajo. Para cada calendario, se exporta el tipo de disponibilidad predeterminada según su definición en los parámetros de ruta.</ListItem>
							<ListItem>Se exporta un máximo de tres bloques de tiempo de trabajo por día.</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Tipos usados <List><ListItem>Valor: &lt;disponibilidad&gt; . &lt;calendario&gt;</ListItem>
							<ListItem>Los calendarios están vinculados a las tareas</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TH width="226" rowspan="1" colspan="1">Centro de trabajo</TH>
					<TH width="295" rowspan="1" colspan="1">Recurso</TH>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">Centro de trabajo (se utiliza en la actividad)</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Recurso <List><ListItem>Para cada tarea, hay disponible un campo personalizado llamado "Centro de trabajo ERP LN "</ListItem>
							<ListItem>Durante la importación XML, los recursos no se vinculan formalmente a las tareas</ListItem>
						</List>
					</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">Código</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Nombre</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
				<TR><TD width="226" rowspan="1" colspan="1">Tipos usados</TD>
					<TD width="295" rowspan="1" colspan="1">Tipos usados</TD>
					<TD width="401" rowspan="1" colspan="1">--</TD>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>Temas relacionados</SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000395" role="manual">Integración entre PCS y Microsoft Project</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000397" role="manual">Correlación de datos: importar datos de Microsoft Project a PCS</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
