<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000100" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Utilizar Progreso y control de proyecto</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>progreso de proyectos</Level1>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>control de proyectos</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Use la parte Progreso de proyectos del módulo <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc" role="module">Control de fabricación de proyecto</GUIRef> para registrar y controlar los datos de un proyecto durante el curso del proyecto. La parte Control de proyectos del módulo combina la información de Progreso de proyectos para generar listados de control de proyectos e informes financieros. Estos listados se basan en cantidades e importes y pueden presentarse para cualquier nivel de proyecto.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Hay muchos criterios de selección para asegurar que las personas adecuadas reciben los datos apropiados; por ejemplo, la inclusión o exclusión de costos previstos (contabilidad de compromisos), período actual o acumulado y con o sin resultados de previsión finales. Los presupuestos y los costos ejecutados se comparan con los datos reales. Puede ver el resultado de esta comparación. También se puede ver el costo estimado al final de un proyecto durante su ejecución.</Paragraph>
		<List><ListIntro>El módulo <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc" role="module">Control de fabricación de proyecto</GUIRef> consta de una parte de Progreso y control. Los temas siguientes describen las distintas funcionalidades de este módulo:</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000100" role="manual">Utilizar Progreso y control de proyecto</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>Progreso</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000065" role="manual">Utilizar el registro de progreso</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000089" role="manual">Utilizar progreso</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000084" role="manual">Utilizar proceso de progreso</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>Costos</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000096" role="manual">Registrar costos y compromisos</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000097" role="manual">Registrar ingresos</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>Listados</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000098" role="manual">Utilizar consultas de control y listados</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>Control</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000088" role="manual">Utilizar control</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>Medición de rendimiento: Para la medición de rendimiento, necesita un presupuesto decalado en el tiempo y datos programados para las actividades. Esto da como resultado un mecanismo detallado de listados. El siguiente tema puede servirle de ayuda:</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000323" role="manual">Registrar la previsión de costos</Link>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
