| Kombinieren von PRP-Lagerauftragsvorschlägen |  |
| PRP-Bestellvorschläge und PRP-Lagerauftragsvorschläge sind erforderlich zum: Bestellen von Waren Ausleihen von Einsatzmitteln Beauftragen von Fremdleistungsfirmen Ein PRP-Bestellvorschlag stammt aus einer Budgetanforderung und kann an Order Management oder Warehouse Management weitergeleitet werden. PRP-Lagerauftragsvorschläge, die durch das Programm "PRP-Auftragsvorschläge generieren (tppss6200m000)" angelegt oder mit Hilfe des Programms "PRP-Lagerauftragsvorschläge (tppss6515m000)" manuell erstellt wurden, werden zuerst mit Hilfe des Programms "PRP-Lagerauftragsvorschläge bestätigen (tppss6225m000)" genehmigt. Diese bestätigten PRP-Lageraufträge werden dann als tatsächliche Aufträge an ERP Warehouse Management weitergeleitet. Im Modul "Einkauf" des Pakets Order Management werden PRP-Vorschläge unter Einsatz der Option "Zusammenfassen" kombiniert, wodurch die Anzahl an Aufträgen begrenzt wird. Das Paket Warehouse Management enthält eine solche Funktion nicht. Daher muss jeder Lagerauftrag einzeln verarbeitet werden, was einen hohen Verwaltungsaufwand zur Folge hat. Die Version ERP 6.0 bietet daher die Möglichkeit, PRP-Aufträge im Modul "Projektplanung und -bedarfe (PSS)" selbst zusammenzufassen. ERP LN lässt eine Kombination von PRP-Lagerauftragsvorschlägen jedoch nur zu, wenn das Kontrollkästchen Aufträge kombinieren markiert ist. Die PRP-Lagerauftragsvorschläge können nur dann zu einem Lagerauftrag zusammengefasst werden, wenn: die Adresse des Warenempfängers in den PRP-Lageraufträgen ähnlich ist, die Adresse des Warenversenders in den PRP-Lageraufträgen ähnlich ist, Wareneingänge innerhalb eines bestimmten Zeitraums geplant sind. Sie können die PRP-Bestellvorschläge wie folgt kombinieren: Projektübergreifend: Mit dieser Option kombinieren Sie Aufträge projektübergreifend. Pro Projekt: Mit dieser Option kombinieren Sie Aufträge innerhalb eines Projekts. Pro Element: Mit dieser Option kombinieren Sie Aufträge pro Element. Pro Aktivität: Mit dieser Option kombinieren Sie Aufträge pro Aktivität. Beispiel:
Projekt | Element | Aktivität
Mehrarbeit | X1 | Y1
Mehrarbeit | X2 | Y2
Mehrarbeit | X2 | Y1
B | X1 | Y1
B | X2 | Y1
Die folgende Tabelle zeigt die Auftragskombinationen und die Anzahl der kombinierten Aufträge, die auf der Grundlage der Einstellungen im Programm "PRP-Lagerauftragsvorschläge in Lageraufträge umwandeln (tppss6235m000)" generiert werden:
Projektübergreifend | Pro Projekt | Element | Aktivität | Anzahl kombinierte Aufträge | Auftragskombinationen
Ja | -- | Nein | Nein | 1 | Alle Positionen werden in einem Auftrag zusammengefasst.
Ja | -- | Nein | Ja | 2 | Kombiniert nach Y1 und kombiniert nach Y2
Ja | -- | Ja | Nein | 2 | Kombiniert nach X1 Kombiniert nach X2
Ja | -- | Ja | Ja | 3 | Kombiniert nach X1-Y1 Kombiniert nach X2-Y2 Kombiniert nach X2-Y1
-- | Ja | Nein | Nein | 2 |
-- | Ja | Nein | Ja | 3 | Kombiniert nach A-Y1 Kombiniert nach A-Y2 Kombiniert nach B-Y1
-- | Ja | Ja | Nein | 4 | Kombiniert nach A-X1 Kombiniert nach A-X2 Kombiniert nach B-X1 Kombiniert nach B-X2
-- | Ja | Ja | Ja | 4 | Kombiniert nach A-X1-Y1 Kombiniert nach A-X2-Y2 Kombiniert nach B-X2-Y1 Kombiniert nach B-X1-Y1 Kombiniert nach B-X2-Y1
Verwandte Themen Generieren von Auftragsvorschlägen Verwenden von PRP-Lagerauftragsvorschlägen |