| Aktivitäten (tppss2500m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie Projekt aktivitäten an und verwalten sie. Hinweis Um mehrere Datensätze auszuwählen, halten Sie die Taste Strg gedrückt. Verwandte Themen Verwenden von Strukturen in einem Projekt Verwenden einer Aktivitätenstruktur Verwenden eines Bottom-up-Budgets Verwenden eines Top-down-Budgets Verwenden einer Visualisierung Verwenden von Vorlagen
Felder | Beschreibung
Projekt | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Projekts, für das die Aktivitäten aufgelistet werden.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Projektstatus.
Plan | Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Plans.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Suchbegriff | Der Suchbegriff.
Übergeordnete Aktivität | Der ausgewählten Aktivität übergeordnetes Element der Aktivitätenstruktur.
Aktivitätsart | Art der Aktivität.
Budgetstatus | Der Budgetstatus der Aktivität. Hinweis Wenn Sie einen neuen Status wählen, müssen Sie auch den Status der Budgetpositionen ändern. ERP LN fordert Sie dazu mit dem Programm Budgetstatus im Ist-Budget aktualisieren (tpptc1201s000) auf. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets
Genehmigungsstatus | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Grund | Grund für die Aussetzung der Arbeitsausführung für die Aktivität. Das Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Genehmigungsstatus auf Ausgesetzt gesetzt ist.
Fakturierung nach Fortschritt | Sie können entscheiden, ob und wie Sie Teilrechnungen für die Aktivität fakturieren möchten.
Earned-Value-Methode | Die Earned-Value-Methode dient zum Berechnen des geplanten Fortschritts gegenüber Plankosten. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens
Verknüpfte Aktivität | Wenn die Earned-Value-Methode zugeteilt wurde, können Sie eine Aktivität mit dieser Aktivität verknüpfen.
Fertigstellungsgrad | Geplanter Fortschritt für die Aktivität - nicht zu verwechseln mit dem Ist-Fortschritt. Wenn Sie mit einem externen Planungsprogramm arbeiten, kann dieses hier den geplanten Fortschritt eintragen. Im Programm Ist-Fortschritt aus Planung generieren (tpppc1240m000) können Sie diesen Wert auf den Ist-Fortschritt übertragen.
Zu verrechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Verrechnungspreis eingeben. Dieser kann nur in einem Projekt verwendet werden, bei dem das Feld Rechnungsart im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Fakturierung nach Fortschritt gesetzt wurde.
Kostenüberwachung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie diese Aktivität in Ihre Kostenüberwachung bzw. den Bericht dazu aufnehmen.
Ebene des Ist-Fortschritts | Die Standardebene, auf der Fortschritt erfasst wird.
Kritische Kapazitätsart | Im Modul Projektplanung und -bedarfe bestimmt die Art der kritischen Kapazität die Kostenart, für die der Fertigstellungsgrad vom Produktionsfortschritt zum zeitbezogenen Fortschritt übertragen wird. Wählen Sie eine Art der kritischen Kapazität, um die Kostenart für den Fertigstellungsgrad auszutauschen. Dies ist erforderlich, weil der Fortschritt im Modul Projektfortschritt und -verfolgung mehr Einzelheiten enthalten kann als der Fortschritt der Aktivität. Die Projektüberwachungsart bestimmt, wie dieser Fortschritt ermittelt wird: entweder auf Basis der Elemente oder auf Basis der Aktivitäten.
Befehle | Beschreibung
Oberste Aktivität einfügen | Fügt eine neue oberste Aktivität ein.
Untergeordnetes Objekt hinzufügen | Fügt eine untergeordnete Aktivität ein.
Aktivitäten drucken | Ruft das Programm Aktivitäten drucken (tppss2400m000) zum Drucken eines ausgewählten Bereichs von Aktivitäten auf.
Aktivitätenstruktur drucken | Startet das Programm Aktivitätenstruktur drucken (tppss2401m000) zum Drucken der gesamten Aktivitätenstruktur eines Auswahlbereichs von Projekten und Plänen.