| Ist-Fortschritt pro Element/Fremdleistung (tpppc1126s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Elements und des Kostenobjekts für Fremdleistungen. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der aktuelle Projektstatus.
Datum | Das Datum, an dem der Fortschritt für dieses Projekt und das Element bzw. die Aktivität erfasst wird.
Element | Der Code, der das Element kennzeichnet.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Fremdleistung | Wenn das Feld Ist-Fortschritt Fremdleistung im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Kostenobjekt gesetzt ist, können Sie ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Wenn das Feld auf Überwachungscode gesetzt ist, können Sie den Überwachungscode eines Kostenobjekts für Plankosten auswählen. Verwandte Themen Fremdleistung
Fremdleistung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Ist-Fortschritt Fremdleistung | In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für das Kostenobjekt "Fremdleistung" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode aufgezeichnet wird.
Plan-Menge | Die budgetierte Fremdleistungsmenge.
Einheit | Die für die Budgetposition der Kostenart definierte Einheit.
Fertiggemeldet | In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Projektbezogene technische Berechnung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz mit dem Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Element (tpptc1100s000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist.
Ist-Fortschritt [%] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Ja gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Projektbezogene technische Berechnung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein.
Ist-Fortschritt [Menge] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer.