| Netzplanmeldungen erstellen (tipcs4211m000) |  |
| Mit diesem Programm überprüfen Sie den tatsächlichen Fortschritt der Aktivität nach Projekt und erstellen Netzplanmeldungen, wenn der tatsächliche Fortschritt vom geplanten Fortschritt abweicht. Für jede Aktivität führt ERP LN folgende Prüfungen durch: Wenn das PCS-Projekt ein PCS-Teilprojekt ist, überprüft ERP LN, dass das früheste Startdatum einer Aktivität nicht vor dem Startdatum des Teilprojekts liegt. Das gewünschte Startdatum für eine Aktivität muss zwischen frühestem und spätestem Startdatum liegen. Anhand des Fortschritts der vorangehenden Aktivitäten überprüft ERP LN, ob die Aktivität beginnen kann. Während dieses Prozesses signalisiert das Programm, ob die vorhergehenden Aktivitäten in der Zeitplanung zurückliegen oder früher abgeschlossen sein werden. ERP LN überprüft, dass das tatsächliche Startdatum nicht vor dem frühesten (berechneten) Startdatum oder nach dem letzten geplanten Startdatum der Aktivität liegt. Wenn das PCS-Projekt ein PCS-Teilprojekt ist, überprüft ERP LN, dass das früheste Enddatum einer Aktivität nicht nach dem Fertigstellungsdatum des Teilprojekts liegt. Das gewünschte Enddatum einer Aktivität muss zwischen frühestem und dem spätestem Enddatum liegen. ERP LN überprüft, dass das berechnete Enddatum der Aktivität nicht nach dem spätesten geplanten Enddatum liegt. ERP LN überprüft, dass das tatsächliche Enddatum nicht vor dem frühesten (berechneten) Enddatum oder nach dem letzten geplanten Enddatum der Aktivität liegt. ERP LN meldet alle Abweichungen zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Fortschritt des Projekts sowie alle Inkonsistenzen in der Netzplanung. Verwandte Themen Netzplantechnik Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
PCS-Projekt | Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion.
Datum der Prüfung | Geben Sie das Datum ein, an dem ERP LN den Fortschritt der Aktivitäten überprüft hat. Das Prüfdatum muss dem Datum entsprechen, an dem Sie den Fortschritt der Aktivitäten eingegeben haben.
Befehle | Beschreibung
Weiter | Führt die Verarbeitung mit den von Ihnen ausgewählten Einstellungen durch.