| Mögliche Werte |  |
| Die Planungsmethode kann sowohl für Projekte als auch für Produktionsaufträge gelten. Vorwärts Bei einem Produktionsauftrag basiert die Planung auf einem festen Starttermin. Anhand der Laufzeit des Auftrags wird der Liefertermin ermittelt. Vorwärts Bei einem Projekt wird die Netzplanung auf Basis eines festen Starttermins durchgeführt. Wenn Sie mit der Planung im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) beginnen, bestimmt ERP LN den Übergabetermin für das Projekt mit Hilfe der Vorwärtsplanung. Rückwärts Bei einem Produktionsauftrag basiert die Planung auf einem festen Liefertermin. Anhand der Laufzeit des Auftrags wird der Anfangstermin ermittelt. Rückwärts Bei einem Projekt wird die Netzplanung auf Basis eines festen Liefertermins durchgeführt. Wenn Sie mit der Planung im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) beginnen, bestimmt ERP LN den Übergabetermin für das Projekt mit Hilfe der Rückwärtsplanung. |