| Verrechnung der Grobkapazität in PCS |  |
| Wenn Sie PCS-Netzplantechnik verwenden, wird die Abteilungskapazität, die in den Programmen Ressourcen-Auftragsplan (cprrp0530m000) oder Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) angezeigt wird, möglicherweise mit der Grobkapazität in PCS (definiert für Aktivitäten in PCS) und mit der für Produktionsaufträge und -vorschläge erforderlichen Kapazität im Paket Enterprise Planning verrechnet werden. Dieser Zustand ist nicht erwünscht. In diesem Hilfethema wird die Verwendung des Kontrollkästchens Grobkapazitätsbedarfe für PCS verwenden im Programm Abteilungen (tirou0101m000) erläutert. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die doppelte Verrechnung der Kapazität zu verhindern. Hintergrundinformationen zu Aktivitäten und Netzplantechnik Im Modul Projektverwaltung (PCS) können Sie Aktivitäten definieren. Eine Aktivität ist eine Stufe in der Ausführung eines Projekts, beispielsweise Konstruktion, Produktion, Endmontage oder Qualitätsprüfung. Nach der Definition von Aktivitäten müssen Sie Aktivitätsbeziehungen definieren, um Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aktivitäten anzugeben. Mithilfe von Aktivitäten und Aktivitätsbeziehungen können Sie eine Netzplanung durchführen und damit einen Gesamtplan für das PCS-Projekt darstellen. Wenn Sie im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) eine Aktivität anlegen, müssen Sie eine Abteilung festlegen. Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die die Kapazitätsgrobbedarfe für die Abteilung darstellen. Nachdem Sie die Netzplanung durchgeführt haben, können Sie die Kapazität der Abteilung im Programm Ressourcen-Auftragsplan (cprrp0530m000) oder Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) abfragen. Der Kapazitätsgrobbedarf aus dem Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) wird im Feld PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung) angegeben. Die Freie Kapazität der Abteilung wird durch Subtrahieren des Wertes im Feld PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung) vom Wert im Feld Verfügbare Kapazität berechnet. Wenn eine Aktivität auch Fertigungsschritte beinhaltet, liegen im Paket Enterprise Planning Produktionsaufträge und/oder -vorschläge vor. Die Abteilungskapazität ist für die Aktivität und für die Produktionsaufträge erforderlich. Wenn die Abteilung in den Produktionsaufträgen identisch ist mit der Abteilung, die für die Aktivität definiert wurde, kann dies zu doppelter Verrechnung der Abteilungskapazität führen. Im Programm Ressourcen-Auftragsplan (cprrp0530m000) oder im Programm Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) können Sie die erforderliche Kapazität für Produktion im Feld Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung) abfragen, die Grobkapazität im Feld PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung). Bei doppelter Verrechnung wird der Wert im Feld Verfügbare Kapazität der Abteilung um die Werte in den Feldern Produktionsaufträge (Kapazitätsauslastung) und PCS-Aktivitäten (Kapazitätsauslastung) reduziert. Verwendung des Kontrollkästchens Grobkapazitätsbedarfe für PCS verwenden Die doppelte Verrechnung der Abteilungskapazität ist nicht in allen Fällen erwünscht. Verwenden Sie das Kontrollkästchen Grobkapazitätsbedarfe für PCS verwenden im Programm Abteilungen (tirou0101m000), um dies zu verhindern: Wenn das Kontrollkästchen Grobkapazitätsbedarfe für PCS verwenden markiert ist, werden die Grobkapazität, die für Aktivitäten in PCS definiert wurde, sowie der Kapazitätsbedarf für Produktionsaufträge und -vorschläge im Paket Enterprise Planning von der verfügbaren Kapazität der Abteilung subtrahiert. Es kommt also zu einer zweifachen Verrechnung der Abteilungskapazität. Wenn das Kontrollkästchen Grobkapazitätsbedarfe für PCS verwenden nicht markiert ist, wird die verfügbare Kapazität der Abteilung mit der Kapazität verrechnet, die für die Produktionsaufträge und -vorschläge im Paket Enterprise Planning erforderlich ist. Die Kapazitätsgrobbedarfe, die im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) erfasst wurden, werden nicht berücksichtigt. Verwandte Themen Netzplantechnik |