| Top-down-Budgetdaten (tpptc5110s000) |  |
| Mit diesem Programm verteilen Sie Beträge nach Kostenart von einem zeitbezogenen Budget auf eine ausgewählte Aktivität. In den Programmen wird der aktuelle, noch nicht umgelegte Betrag vor Eingabe der Beträge der Aktivität abgefragt. Nach deren Eingabe wird der neue, noch nicht umgelegte Betrag angezeigt. Verwandte Themen Anlegen einer zeitgebundenen Budgetversion Verwenden eines zeitbezogenen Budgets
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Projektcode.
Bezeichnung | Der Status des Projekts.
Aktuelle Version | Die aktuelle zeitbezogene Budgetversion, für die Sie die Plankosten erfasst haben.
Aktivität | Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der mit der aktuellen Version des zeitbezogenen Budgets verknüpften Aktivität.
Version | Die Top-down-Version, in der Sie den Betrag eingeben. Die Top-down-Version des zeitbezogenen Budgets, in welcher der Betrag erfasst wird, der in diesem Programm für die Aktivität eingegeben wurde: Ist die Top-down-Version auch die aktuelle Version, wird der eingegebene Betrag in der aktuellen Version erfasst. Ist die Version nicht die aktuelle Version, können Sie den eingegebenen Betrag in die aktuelle Version mit dem Befehl "In aktuelle Version kopieren" im Menü Zusatzoptionen des Programms Top-down-Budgetdaten (tpptc5510m000) kopieren. Dies ist jedoch nur möglich, wenn: der Status der aktuellen Version nicht 'Definitiv' ist, das Projekt einen freien oder aktiven Status aufweist, der Status der Aktivität nicht "Definitiv" ist.
Earned-Value-Methode | Das Earned-Value-Konzept der Aktivität.
Erfasst am | Das Datum, an dem die veranschlagten Beträge der Version erfasst wurden. Dieses Datum wird automatisch auf Basis des Systemdatums eingestellt.
Budgetstatus | Der Status der zeitbezogenen Budgetversion.
Währung | Der Code für die Währung, in der der für die Aktivität veranschlagte Betrag angegeben wird. Grundlage ist dabei der Budgetzeitpunkt der aktuellen Version. Als Standardwährung wird die Währung der aktuellen Version verwendet. Verwandte Themen Projektwährung
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Kursfaktor.
Wechselkurs/Kursfaktor | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Plan-Betrag | Der veranschlagte Betrag der Aktivität. Der eingegebene Betrag wird gleichmäßig auf die verschiedenen Kostenarten verteilt. In folgenden Fällen wird eine Fehlermeldung eingeblendet: Wenn der erfasste Betrag zusammen mit dem Gesamtbudgetbetrag für die untergeordneten Elemente desselben übergeordneten Elements den Budgetbetrag dieses übergeordneten Elements überschreitet (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Ist kein übergeordnetes Element vorhanden (beim Charge-Element der obersten Ebene), wird der Budgetbetrag mit den Versionsbeträgen verglichen. Wenn der für das untergeordnete Element veranschlagte Betrag über diesem Betrag liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden).
Plan-Betrag | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Freies Budget | Der Betrag des Top-down-Budgets, der vor der Eingabe von Beträgen pro Kostenart im aktuellen Programm noch nicht umgelegt ist.
Freies Budget | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Restbetrag | Der Betrag der übergeordneten Aktivität, der nicht mehr verteilt wird, nachdem Sie Beträge nach Kostenart erfasst haben.Ist die aktuelle Aktivität das oberste Element der Aktivitätenstruktur, entspricht der verbleibende Betrag dem nicht verteilten Betrag der Version.
Restbetrag | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Materialbetrag | Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Material", der der Aktivität zugewiesen wurde. Die Währung des Betrags ist identisch mit der Währung der Aktivität. Der Vorgabewert für den Betrag beläuft sich auf 20% des im Feld Plan-Betrag erfassten Betrags. Es wird in folgenden Fällen eine Warnmeldung eingeblendet, die Sie entweder bestätigen oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag des Charge-Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden).
Materialbetrag | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Lohnkosten | Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Lohnkosten", der der Aktivität zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen der Aktivität überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld Plan-Betrag eingegebenen Betrags. Es wird in folgenden Fällen eine Warnmeldung eingeblendet, die Sie entweder bestätigen oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden).
Lohnkosten | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Einsatzmittelbetrag | Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Einsatzmittel", der der Aktivität zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen der Aktivität überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld Plan-Betrag eingegebenen Betrags. Es wird in folgenden Fällen eine Warnmeldung eingeblendet, die Sie entweder bestätigen oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden).
Einsatzmittelbetrag | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Fremdleistungsbetrag | Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Fremdleistung", der der Aktivität zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen der Aktivität überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld Plan-Betrag eingegebenen Betrags. Es wird in folgenden Fällen eine Warnmeldung eingeblendet, die Sie entweder bestätigen oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden).
Fremdleistungsbetrag | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Betrag Sonstige Kosten | Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Sonstige Kosten", der der Aktivität zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen der Aktivität überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld Plan-Betrag eingegebenen Betrags. Es wird in folgenden Fällen eine Warnmeldung eingeblendet, die Sie entweder bestätigen oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden).
Betrag Sonstige Kosten | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen