| Überwachung nach Projekt/Aktivität (tpppc4540m000) |  |
| Mit diesem Programm überwachen Sie die Projekte, die ausgeführt werden. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene Projekt/Aktivität in diesem Programm verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt und -verfolgung für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Verwandte Themen Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Wie ERP LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet
Felder | Beschreibung
Projekt | Hier können Sie den Code des Projekts eingeben, dessen Überwachungsdaten Sie nach Element anzeigen möchten. Dieser Code muss im Programm Projekt (tppdm6100s000) definiert worden sein.
Summenart | Gibt an, ob die Daten sich auf das Projekt selbst oder auf das Projekt und die untergeordneten Teilprojekte beziehen.
Generiert | Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert.
Währung | Die voreingestellte Währung im Hauptprogramm ist die Projektwährung. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen.
Währung | Die Währung.
Aktivität | Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. ERP LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten: Element (WBS) Projektkostenvergleichskonto Arbeitspaket Planungspaket Meilenstein
Gesamtbudget | Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag.
Erwartetes Ist (BCWP) | Die zulässigen Kosten am Ende der aktuellen Periode.
Erlöse | Die in die Historie gebuchten Erlöse für alle Perioden bis zur aktuellen.
Erwartetes Ist (BCWP) | Die Kosten, die Sie in der aktuellen Periode eingehen können.
Erlöse | Die Erlöse der aktuellen Periode, die in die Historie gebucht wurden.
Aktuelle Periode | Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten.
/ | Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten.
Ist-Kosten | Die Ist-Kosten (ohne Bestellobligos) der aktuellen Periode, die in die Historie gebucht wurden.
Ist-Kosten | Der Ist-Betrag.
Abweichung | Der Ergebnisbetrag.
Prognose Kosten | Die prognostizierten Kosten.
Sondererlöse - Prognosen | Der prognostizierte Zusatzerlös für das Ende des Projekts, der am Ende der aktuellen Periode erwartet wird.