| Fortschrittsüberwachung Aktivität/Kostenart (tpppc5541m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie Fortschrittsüberwachungsdaten für ein Projekt auf Ebene der Kostenart für die Aktivität ab. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Verwalten von Datensätzen in einem Haupt- bzw. Verwaltungsprogramm
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Generierungscode | Die erstellten Codes speichern Informationen über die Erstellung von Fortschrittsüberwachungsdaten.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Währung | Die angezeigte Währung ist eine der Hauswährungen. Bei der Fortschrittsüberwachung kann die Währungsstruktur vierschichtig sein. Wenn Sie ein freies Währungssystem verwenden, können Sie zwischen vier Währungen wechseln. Bei gebundenen Währungssystemen können Sie zwischen Projekt- und Hauswährungen wechseln. Verwandte Themen Währungssysteme
Währung | Die Währung. Verwandte Themen Währungssysteme
Kostenart | Die Kostenart.
Kostenüberwachungsperiode | Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. Wenn das Kontrollkästchen Kostenüberwachungsperiode = Rechnungsperiode im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, ist das aktuelle Rechnungsjahr der voreingestellte Wert für dieses Feld.
Kostenüberwachungsperiode | Die Kostenüberwachungsperiode.
Geplante Tätigkeiten | Der Periodenbetrag der geplanten Arbeit.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Periodenbetrag der ausgeführten Arbeit.
Ist-Daten | Der Periodenbetrag der tatsächlichen Arbeit.
Zeitplanabweichung | Die Planabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten (BCWS)
Kostenabweichung | Die Kostenabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Ist-Werte
Ist-Daten | Der Betrag der tatsächlichen Arbeit.
Kostenabweichung | Der Betrag der Kostenabweichung.
Geplante Tätigkeiten | Der Betrag der geplanten Arbeit.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Betrag der durchgeführten Arbeit.
Ist-Daten | Der Betrag der tatsächlichen Arbeit.
Zeitplanabweichung | Der Betrag der geplanten Abweichung.
Kostenabweichung | Der Betrag der Kostenabweichung.
Ist-Daten | Der Betrag der tatsächlichen Arbeit.
Kostenabweichung | Der Betrag der Kostenabweichung.
Plankosten bei Fertigstellung (BAC) | Der Betrag des zu erwartenden Budgets.
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) | Der zu erwartende Betrag bei Fertigstellung.
Kostenabweichung bei Fertigstellung | Der zu erwartende Abweichungsbetrag.