| Kostenprognose pro Kostenobjekt (tpppc2816m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Prognoseabweichungen für Kosten in Bezug auf das Element/Aktivitätenbudget. In diesem Programm können die Kosten von Mehraufwand (Kosten, die die Plankosten überschreiten) oder die Kosten reduzierter Arbeit (d. h. die Kosten sind geringer als die Plankosten) eingegeben werden. Die Verwaltung der Kostenprognosen kann auf folgenden Ebenen durchgeführt werden: Material Lohnkosten Einsatzmittel Fremdleistung Sonstige Kosten Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Verwandte Themen Erfassen von Kosten & Bestellobligos |