| Überwachung nach Projekt/Aktivität/Tätigkeit (tpppc4551m000) |  |
| Mit diesem Programm überwachen Sie ein Projekt bei der Ausführung. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene der Überwachungscodes Projekt/Aktivität/Lohnkosten verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt und -verfolgung für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Verwandte Themen Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Wie ERP LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code, der das Projekt kennzeichnet.
Aktuelle Periode | Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten.
/ | Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten.
Aktivität | Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. ERP LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten: Element (WBS) Projektkostenvergleichskonto Arbeitspaket Planungspaket Meilenstein
Generiert | Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert.
Währung | Die voreingestellte Währung im Hauptprogramm ist die Projektwährung. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen.
Währung | Die Währung.
Überwachungscode | Der Überwachungscode wird für die detaillierteste Ebene der Kostenüberwachung verwendet.
Gesamtbudget | Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag.
Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) | Die zulässigen Kosten am Ende der aktuellen Periode.
Kumuliert Ist | Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden.
Kumulierte Abweichung | Der Betrag in diesem Feld ist das erwartete Ergebnis aus dem Budget.
Kostenperiode Erwartetes Ist (BCWP) | Die Kosten, die Sie in der aktuellen Periode eingehen können.
Kostenperiode Ist-Werte | Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden.
Kostenperiode Abweichung | Kosten pro erwartetem Ergebnis.
Voranschlag | Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Stundenanzahl.
Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) | Die Anzahl der Stunden, die am Ende der aktuellen Periode zulässig ist.
Kumuliert Ist | Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für alle Perioden bis zur aktuellen in die Historie vorgenommen werden.
Kumulierte Abweichung | Das kumulierte erwartete Ergebnis.
Kostenperiode Erwartetes Ist (BCWP) | Die Anzahl der Stunden, die innerhalb der aktuellen Periode aufgewendet werden dürfen.
Kostenperiode Ist-Werte | Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für die aktuelle Periode in die Historie vorgenommen werden.
Kostenperiode Abweichung | Die Kosten pro erwartetem Ergebnis.
Prognose Kosten | Die prognostizierten Kosten.
Abweichung bei Fertigstellung | Das erwartete Ergebnis bei Fertigstellung.
Prognosemenge | Die prognostizierte zusätzliche Stundenanzahl für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet wird.
Abweichung bei Fertigstellung | Das erwartete Ergebnis bei Fertigstellung.