| Ist-Fortschritt pro Aktivität/Tätigkeit (tpppc1541m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie den Fortschritt für die Kombination des Kostenobjekts "Aktivität" und des Kostenobjekts für Lohnkosten ab. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Verwenden der Fortschrittserfassung
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der aktuelle Projektstatus.
Datum | Das Datum, für das die Prognose erstellt wird.
Fortschrittserfassungsebene | In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für die Kostenart "Lohnkosten" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wurde.
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Tätigkeit/Lohnkosten | Der Lohnkostencode. Verwandte Themen Lohnkosten
Tätigkeit/Lohnkosten | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Plan-Menge | Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Gesamtmenge.
Fertiggemeldet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird davon ausgegangen, dass die Produktion des ausgewählten Elements abgeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, ist es weiterhin möglich, einen Fortschritt einzugeben.
Ist-Fortschritt [%] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100s000) auf Ja gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie einen Fortschritt erfassen, dessen Wert über 100% liegt. Beispiel Im Modul Projektbezogene technische Berechnung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein.
Ist-Fortschritt [Menge] | Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer.
Befehle | Beschreibung
Ist-Fortschritt pro Akt./KstObjekt nach Bereichen drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Akt./KstObjekt nach Bereichen drucken (tpppc1422m000), in dem Fortschrittsdaten für Aktivitäten eines Projekts gedruckt werden.
Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt ausgewählter Aktivitäten drucken (tpppc1460m000), in dem eine Maske mit aktivitätsbezogenen Fortschrittsdaten gedruckt wird.
Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Aktivität/Kostenobjekt drucken (tpppc1423m000), in dem eine Maske mit Fortschrittsdaten für eine Kombination aus Aktivität und Kostenobjekt gedruckt wird.
Ist-Fortschritt pro Aktivität drucken | Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Aktivität drucken (tpppc1429m000), in dem Fortschrittsdaten für Aktivitäten eines Projekts gedruckt werden.