| Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten |  |
| Wenn Sie den geplanten Fortschritt gegenüber Plankosten (BCWS) für ein Projekt mit dem Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000) anlegen möchten, müssen Sie mit dem Earned-Value-Verfahren verarbeitete Daten den Aktivitäten im zeitbezogenen Budget zuweisen. Der geplante Fortschritt gegenüber den Plankosten (BCWS) wird für die Leaf-Knoten berechnet und durch die Aktivitätenstruktur verdichtet. Die Daten des Earned-Value-Verfahrens können lediglich für die Aktivitäten verwaltet werden, für die in dieser Version ein Budgetbetrag vorhanden ist. Mit den Earned-Value-bezogenen Daten können Sie Techniken zur Leistungsmessung anwenden, aus denen sich BCWP und ACWP ergeben. Mit den folgenden Programmen können Sie den Earned Value (Wertzugewinn) definieren. Alle diese Programme werden über das Programm Bewertungsmethode festlegen (EV) (tpptc5511m000) aufgerufen, indem Sie die Option "Daten EV-Methode..." aus dem Menü Zusatzoptionen auswählen: Mit dem Programm Mit Meilensteinen verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5111s000) definieren Sie den Betrag oder den Prozentsatz für Aktivitäten mit dem Earned-Value-Verfahren "Meilenstein". Mit dem Programm Mit Anfangs-/Endprozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5112s000) definieren Sie die Anfangs- und Endprozentsätze für Aktivitäten mit dem Earned-Value-Verfahren "Anfangs- und Endprozentsatz". Mit dem Programm Mit maximalem Prozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5113s000) definieren Sie den maximalen Prozentsatz für Aktivitäten mit dem Earned-Value-Verfahren "Geplanter Fertigstellungsgrad" oder "Schwierigkeitsgrad". Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens. Wenn Aktivitätsdaten in einer Version gespeichert sind, die nicht die aktuelle Version ist, können Sie mit Hilfe der Menüoption "In aktuelle Version kopieren" in den Programmen Mit Anfangs-/Endprozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5112s000) und Mit maximalem Prozentsatz verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5113s000) diese Daten in die aktuelle Version kopieren. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn der Status der aktuellen Version sowie der Projektstatus "Frei" oder "Aktiv" lautet. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Verwenden zugeordneter Beträge Anlegen einer zeitgebundenen Budgetversion |