| Ist-Fortschritt in Planung generieren (tpppc1250m000) |  |
| Mit diesem Programm erstellen Sie den Aktivitätenfortschritt (Planung) aus der Kostenobjekt-/Überwachungscode-Ebene des Elementfortschritts oder Aktivitätenfortschritts. Dies hängt von der Budgetart für die Projektüberwachung ab. Sie können den Fortschritt im Programm Aktivitäten (tppss2100s000) aktualisieren. Im Modul Projektplanung und -bedarfe bestimmt die Art der kritischen Kapazität die Kostenart, für die der Fertigstellungsgrad vom Produktionsfortschritt zum zeitbezogenen Fortschritt übertragen wird; siehe auch Programm Aktivitäten (tppss2100s000). |