| Ist-Erlöse |  |
| Bei diesem Verfahren realisieren Sie den Erlös auf Basis des Erlösbetrags. Der realisierte Erlös wird auf Basis der verschiedenen Erlöskomponenten wie erwarteter Erlös, fakturierter Erlös und prognostizierter Erlös berechnet. Anmerkung Die Erlöskomponenten werden nur berücksichtigt, wenn die entsprechenden Kontrollkästchen im Programm Finanzielle Zwischenergebnisse generieren (tpppc2260m000) markiert sind. Die Berechnung des erwarteten Erlöses hängt vom Fakturierverfahren des Projekts und des Nachtrags ab. Berechnung des realisierten Erlöses Realisierter Erlös = Fakturierter Erlös + (Erwarteter Erlös - Fakturierter Erlös) + Prognostizierter Erlös Der fakturierte Erlös entspricht dem im Programm Erlöse (tpppc3800m000) erfassten Erlös. Der prognostizierte Erlös ist der im Programm Sondererlöse - Prognose (tpppc3816m000) erfasste Erlös. Die Berechnung des erwarteten Erlöses hängt vom Fakturierverfahren des Projekts und des Nachtrags ab. Die folgende Tabelle zeigt den erwarteten Erlös für die verschiedenen Fakturierarten und die Vereinbarungsverfahren für ein Projekt.
Projekt | Fakturierungsverfahren | Erwarteter Erlös
Festpreisprojekt | Fakturierung nach Meilenstein/Datum; Fakturierung nach Fortschritt | Teilrechnungsbetrag
Fakturierung nach Aufwand | Fakturierung nach Aufwand | Verkaufspreis der Positionen mit Fakturierung nach Aufwand
Festpreisprojekt/Fakturierung nach Aufwand | Kostensatz pro Einheit | Element-/Aktivitätsmenge x Externer Kostensatz pro Einheit
Die folgende Tabelle zeigt den erwarteten Erlös für die verschiedenen Fakturierarten und den Nachtrag:
Nachtrag | Fakturierverfahren | Erwarteter Erlös
Umfangsänderung | Vertragswert | Nachtragsbetrag
Umfangsänderung | Plankosten | Verkaufspreis der Budgetpositionen (Plankostenpositionen)
Umfangsänderung | Istkosten | Verkaufspreis der Positionen mit Fakturierung nach Aufwand
Ebenen, auf denen der Erlös realisiert werden kann: Projekt Nachtrag Element Aktivität Verwandte Themen Erlösrealisierung und Selbstkosten (COGS) |