| Datenauswahl für grafische Plantafel (tipcs4171m000) |  |
| Mit diesem Programm treffen Sie eine plantafelbezogene Auswahl, durch die Sie eine Übersicht über die Beziehungen zwischen Aktivitäten erhalten. Beispiel Wählen Sie aus, ob Sie die Auswahl auf Projekt- oder Aktivitätsebene treffen möchten. Wählen Sie eine Plantafelgruppe aus. Nehmen Sie die Einstellungen vor, die sich auf die Präsentation der Plantafel beziehen, wie z. B. Reihenfolge der Aktivitäten, Art des Startdatums, Aktivitätsart. Verwandte Themen Verwendung von Plantafeln Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
PCS-Projekt | Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion.
Mitarbeiternummer | Die Person, die an der Projektdurchführung beteiligt ist.
Status | Hier wird der aktuelle Fortschritt des Projekts angegeben.
Anfangsdatum | Der Tag, an dem das Projekt begonnen hat.
Fertigstellung am | Der Tag, an dem das Projekt abgeschlossen wird.
Aktivität | Die Aktivität in der Netzplanung für ein PCS-Projekt.
Suchbegriff | Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung.
Aktivitäten-Manager | Ein Mitarbeiter, der für die Planung oder Ausführung einer Projektaktivität verantwortlich ist.
Frühester Beginn am | Das frühestmögliche Datum, an dem eine Aktivität unter Berücksichtigung der vorhergehenden sowie der nachfolgenden Aktivitäten und des Betriebskalenders beginnen kann.
Plantafelgruppe | Enthält alle Einstellungen zur Anzeige von Objekten, ihrer Farben, ihrer Zeiteinteilung usw.
Sortiert nach | Verwenden Sie dieses Feld, um festzulegen, wie die Aktivitäten auf der Plantafel geordnet werden.
Startdaten Aktivitäten | Hier können Sie angeben, wie die Aktivität angezeigt werden soll, beginnend mit dem frühesten Startdatum oder mit dem spätesten Startdatum.
Auch fertiggestellte Aktivitäten anzeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Aktivitäten angezeigt, einschließlich abgeschlossener Aktivitäten. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden nur nicht abgeschlossene Aktivitäten angezeigt.