| Struktur und Top-Down-Budget generieren (tpptc5210m000) |  |
| Mit diesem Programm verknüpfen Sie Projektaktivitäten mit einer Top-down-Budgetversion für ein ausgewähltes Projekt. Sie können auch das Aktivitätenbudget in ein zeitbezogenes Budget mit einer Version für das ausgewählte Projekt konvertieren. Dieses neue Budget ist eine genaue Kopie des Aktivitätenbudgets. Wenn der erzeugte Budgetbetrag die vorhandene Budgetversion überschreitet: Der Vertragswert wird mit dem Projektgesamtvertragswert zuzüglich Nachträgen aktualisiert. Wenn der Planbetrag immer noch über dem neuen Vertragswert, sprich dem Projektvertragswert zuzüglich Nachträgen, liegt, wird die Gewinnmarge um den Überschuss gekürzt. Der Projektvertragswert ist der vom Handelspartner genehmigte Betrag. Sie finden den Betrag im Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000). Wenn Sie den Versionsbetrag nicht aktualisieren möchten, können Sie den Erstellungsprozess abbrechen. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Status des Projekts.
Version | Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Budgetversion.
Mit Positionen des Aktivitätenbudgets kopieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Positionen des Aktivitätenbudgets in die Top-down-Budgetversion kopiert.
Befehle | Beschreibung
Generieren | Verwenden Sie diese Funktion zur Aktualisierung der Fortschrittsdaten für dieses Programm.