| Fortschrittsüberwachung Aktivität (tpppc5540m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie Fortschrittsüberwachungsbeträge an. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Wie ERP LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Generierungscode | Die erstellten Codes speichern Informationen über die Erstellung von Fortschrittsüberwachungsdaten.
Währung | Die angezeigte Währung ist eine der Hauswährungen. Bei der Fortschrittsüberwachung kann die Währungsstruktur vierschichtig sein. Wenn Sie ein freies Währungssystem verwenden, können Sie zwischen vier Währungen wechseln. Bei gebundenen Währungssystemen können Sie ebenfalls zwischen den Hauswährungen wechseln. Jedoch wird in diesem Fall der berechnete Betrag nicht als Betrag multipliziert mit der angezeigten Währung angezeigt, sondern über die die Referenzwährung berechnet. Verwandte Themen Währungssysteme
Aktivität | Der Code der Aktivität.
Kostenperiode | In diesem Feld wird die Kostenüberwachungsperiode angezeigt.
Kostenüberwachungsperiode | Die Periode, auf die sich die Beträge beziehen.
Geplanter Fortschritt | Der kumulierte Betrag der geplanten Arbeit bis zu der Periode (BCWS).
Erwartetes Ist (BCWP) | Der kumulierte Betrag der ausgeführten Arbeit (BCWP).
Ist-Daten | Der kumulierte Betrag der tatsächlichen Arbeit.
Zeitplanabweichung | Die Planabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten (BCWS)
Kostenabweichung | Die Kostenabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Ist-Werte
Ist-Daten | Die Istkosten gegenüber dem Istfortschritt (ACWP).
Kostenabweichung | Der Betrag der Kostenabweichung.
Geplante Tätigkeiten | Der Betrag der geplanten Arbeit.
Erwartetes Ist (BCWP) | Der Betrag der durchgeführten Arbeit.
Ist-Daten | Der Betrag der tatsächlichen Arbeit.
Zeitplanabweichung | Der Betrag der geplanten Abweichung.
Kostenabweichung | Der Betrag der Kostenabweichung.
Ist-Daten | Der Betrag der tatsächlichen Arbeit.
Kostenabweichung | Die Kostenabweichung.
Plankosten bei Fertigstellung (BAC) | Der Betrag des zu erwartenden Budgets.
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) | Der Betrag des zu erwartenden Gesamtaufwands.
Kostenabweichung bei Fertigstellung | Der Abweichungsbetrag bei Fertigstellung (VAC). Diese Abweichung wird wie folgt berechnet: Budget bei Fertigstellung (BAC) minus prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC).