| Baseline Aktivität (tppss2120m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die Baselinedatumswerte für eine Aktivität an. Weiße Felder kennzeichnen Beginn und Ende und der Aktivitäts-Baselines, die geändert werden können. Die Aktivitäten sind die Schnittstellen in der Aktivitätenstruktur. Deaktivierte Zeilen kennzeichnen Aktivitäts-Baselines, die nicht mehr geändert werden können, weil die Aktivitäten nicht mehr Schnittstellen sind oder weil der Status der Baseline "Genehmigt" lautet. In diesem Programm können Sie auch Baselines speichern und löschen; die Befehle hierzu finden Sie im Menü Zusatzoptionen.
Felder | Beschreibung
Projekt | Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der aktuelle Projektstatus.
Baseline | Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Baseline (Planung).
Baseline | Status der aktuellen Baseline.
Aktivität | Aktivität.
Baseline Beginn am | Geplantes Startdatum und -uhrzeit der Aktivität. Sie können den Beginn manuell eingeben oder aus einem bestimmten Plan in einem externen Planungsprogramm ermitteln. Verwandte Themen Eingeben eines Datums Eingeben einer Uhrzeit
Baseline Ende am | Geplanter Beginn und geplantes Ende der Aktivität. Sie können das Ende manuell eingeben oder aus einem bestimmten Plan in einem externen Planungsprogramm ermitteln.
Übergeordnete Aktivität | Code zur Kennzeichnung der Aktivität.