| Überwachung nach Projekt/Element/Lohnkosten (tpppc4524m000) |  |
| Mit diesem Programm überwachen Sie die Projekte, die ausgeführt werden. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene Projekt/Element/Lohnkostenüberwachung verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt und -verfolgung für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Verwandte Themen Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Wie ERP LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code, der das Projekt kennzeichnet.
Aktuelle Periode | Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten.
/ | Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten.
Element | Das verwendete Element.
Generiert | Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert.
Währung | Die voreingestellte Währung im Hauptprogramm ist die Projektwährung. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen.
Währung | Die Währung.
Überwachungscode Tätigkeit/Lohnkosten | Der Überwachungscode wird für die detaillierteste Ebene der Kostenüberwachung verwendet.
Gesamtbudget | Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag.
Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) | Die zulässigen Kosten am Ende der aktuellen Periode.
Kumuliert Ist | Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden.
Kumulierte Abweichung | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar.
Kostenperiode Erwartetes Ist (BCWP) | Die Kosten, die Sie in der aktuellen Periode eingehen können.
Kostenperiode Ist-Werte | Die Ist-Kosten, die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden.
Voranschlag | Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Stundenanzahl.
Kumuliert Erwartetes Ist (BCWP) | Die Anzahl der Stunden, die am Ende der aktuellen Periode zulässig ist.
Kumuliert Ist | Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für alle Perioden bis zur aktuellen in die Historie vorgenommen werden.
Kostenperiode Erwartetes Ist (BCWP) | Die Anzahl der Stunden, die innerhalb der aktuellen Periode aufgewendet werden dürfen.
Kostenperiode Ist-Werte | Die Gesamtanzahl der Stunden für die Kostenbuchungen, die für die aktuelle Periode in die Historie vorgenommen werden.
Prognose Kosten | Die prognostizierten Kosten.
Prognosemenge | Die prognostizierte zusätzliche Stundenanzahl für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet wird.