| Verwenden von Fortschritt und Überwachung |  |
| Verwenden Sie den Teil Projektfortschritt des Moduls Projektfortschritt und -verfolgung, um die Daten für das Projekt im Verlaufe des Projekts zu erfassen und zu verwalten. Der Teil Projektverfolgung des Moduls kombiniert Informationen aus dem Projektfortschritt, um Berichte für die Projektverfolgung sowie Finanzberichte zu generieren. Diese Berichte basieren auf Mengen und Beträgen und können für jede Projektebene dargestellt werden. Es ist ein umfassender Bereich von Auswahlkriterien vorhanden, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Daten zu den zuständigen Personen kommen; z. B. einschließlich oder ausschließlich erwarteter Kosten (Rechnungswesen für Bestellobligos), aktueller oder kumulierter Perioden und mit oder ohne Prognosen für Endergebnisse. Budgets und erwartetes Ist (BCWP) werden mit den Istdaten verglichen. Das Ergebnis können Sie sich anzeigen lassen. Außerdem können Sie noch während der Ausführung des Projektes die veranschlagten Gesamtkosten abfragen. Das Modul Projektfortschritt und -verfolgung besteht aus den beiden Teilen Fortschritt und Überwachung. In den folgenden Hilfethemen werden die verschiedenen Funktionen dieses Moduls erläutert: Verwenden von Fortschritt und Überwachung Fortschritt Verwenden der Fortschrittserfassung Verwenden von Fortschritt Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Kosten Erfassen von Kosten & Bestellobligos Erfassen von Erlösen Berichte Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Überwachung Verwenden der Überwachung Fortschrittsüberwachung - Zur Fortschrittsüberwachung benötigen Sie ein zeitbezogenes Budget und Plandaten/Termine für die Aktivitäten. Daraus ergibt sich ein detailliertes Berichtswesen, für das Sie weitere Informationen in folgendem Hilfethema finden: Erfassen einer Kostenprognose |