| Parameter PPC (tpppc0100s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Parameter (darunter auch Überwachungsperioden und Einstellungen zu Arbeit im Umlauf) für allgemeine Zwecke im Modul Projektfortschritt und -verfolgung. Sie müssen diese Parameter festlegen, bevor Sie Kosten und Erlöse an anderer Stelle im Modul Projektfortschritt und -verfolgung erfassen. Verwandte Themen Verwenden von Fortschritt und Überwachung Berechnen von Zwischenergebnissen Erfassen einer Kostenprognose
Felder | Beschreibung
Einführung am | Das Einführungsdatum.
Bezeichnung | Datum und Uhrzeit, zu denen die Parameter gültig wurden. Die Gültigkeit der Parameter wird erst vom Datum einer jüngeren Parametereinstellung aufgehoben.
Allgemeine Daten
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Kosten und Bestellobligos
Art der Festreservierung |
Bestellobligos als Basis verwenden | Gibt an, ob die Bestellobligos zu den Istkosten hinzugefügt werden müssen, wenn eine Kostenprognose erstellt wird. Dies hängt vom Feld Art der Festreservierung ab. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet der Wert des Parameters:
Art der Festreservierung | Feste Reservierung verwendet | Vorläufige Reservierung verwendet
--- | --- | ---
Kosten | Ja | Ja
Bestellobligos | Ja | Ja
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lautet der Wert des Parameters:
Art der Festreservierung | Feste Reservierung verwendet | Vorläufige Reservierung verwendet
--- | --- | ---
Kosten | Ja | Nein
Bestellobligos | Nein | Nein
Gültiges Prognoseverfahren | Bestimmt, wo Sie Ihre Prognose manuell erfassen können. Beispiel Ihr Budget beträgt 100 Euro, die Istkosten belaufen sich jetzt auf 60 Euro, und das endgültige Budget wird auf 110 Euro geschätzt. EEC: Endgültiges Budget - Budget = 110 - 100 = 10 EAC: Voraussichtliches Endbudget ETC: Endgültiges Budget - Istkosten = 110 - 60 = 50 Verwandte Themen Gültiges Prognoseverfahren
Kostenkomponente für Fakturierung nach Aufwand aus Erlös | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Kostenkomponente, die Sie mit dem Erlöscode verknüpft haben, für die Erlösbuchungen verwendet. Dadurch können Sie ein Integrationsbuchungsschema für erlösbasierte Kostenkomponenten definieren. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Kostenkomponente des Projekts als Kostenkomponente für Erlösbuchungen verwendet. Die Kostenkomponente für Ist-Erlöse wird ignoriert.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Ist-Fortschritt
Ist-Fortschritt > 100% zulässig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für den Fortschritt einen Wert über 100% erfassen. In anderen Worten, in dieser Situation kann die Ist-Menge größer als die Plan-Menge sein. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann die Ist-Menge nicht die Plan-Menge überschreiten. Der maximale Prozentsatz ist weiterhin 100%.
Ist-Fortschritt Lohnkosten auf Stundenbasis | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert der Fortschritt auf der kalkulierten Stundenzahl. Ansonsten basiert der Fortschritt auf der kalkulierten Anzahl der Einheiten.
In Einheit des Überwachungscodes konvertieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Mengen der Kostenobjekte in die Einheit des entsprechenden Überwachungscodes konvertiert, wenn Sie den Fortschritt erfassen und Projekte überwachen.
Zusatzangaben
Zusätzliche Steuer-Info | Daten, die zusätzlich zu den Import-/Exportdaten verwendet werden und mit Auftragsarten verknüpft werden können. Hinweis Die Daten werden von einigen EU-Mitgliedsstaaten gefordert.
Zusätzliches Info-Set | Daten, die zusätzlich zu den Import-/Exportdaten verwendet werden und mit Auftragsarten verknüpft werden können. Hinweis Die Daten werden von einigen EU-Mitgliedsstaaten gefordert.
Service-Integration
Voreingestellter Mitarbeiter | Der voreingestellte Mitarbeiter, für den die Kosten in Project verdichtet werden, wenn der Service-Auftrag manuell mit dem Projekt verknüpft wird.
Voreingestellter Tätigkeitscode | Das voreingestellte Kostenobjekt, für das die Kosten in Project verdichtet werden, wenn der Service-Auftrag manuell mit dem Projekt verknüpft wird.
Überwachungsperiode
Code Periodentabelle für Kostenüberwachungsperiode | Der voreingestellte Code der Periode, die für die Kostenüberwachungsperioden verwendet wird. Sie müssen eine Periode auswählen, deren Kontrollkästchen Lücken zwischen Jahren zulässig nicht markiert ist, da diese Option in Project nicht zulässig ist. Die Überwachungsperiode für die Istkosten besteht aus dem Wert des voreingestellten Periodencodes und den Werten des Felds Periode Ist-Kostenüberwachung. Sie wird als Kostenüberwachungsperiode bei der Verarbeitung von Buchungen voreingestellt. Vor Projektbeginn muss in dieses Feld ein Code eingegeben werden; während des Projektablaufs darf es nicht geändert werden. Wenn die Periodentabelle geändert wird, verlieren Sie sämtliche Kosten- und Erlösdaten, die sich auf eine bestimmte Periode der früheren Periodentabelle beziehen.
Periode Ist-Kostenüberwachung | Hierbei handelt es sich um das Jahr für die Überwachungsperiode der Istkosten. Sie müssen die Periode im Programm Perioden (tcccp0170m000) definieren. Dieser Wert wird als Voreinstellung in den gedruckten Kostenüberwachungsberichten und im Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) angezeigt.
Periode Ist-Kostenüberwachung | Hierbei handelt es sich um das Jahr für die Überwachungsperiode der Istkosten. Sie müssen die Periode im Programm Perioden (tcccp0170m000) definieren. Dieser Wert wird als Voreinstellung in den gedruckten Kostenüberwachungsberichten und im Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) angezeigt.
Beginn am/Ende am | Hierbei handelt es sich um das Datum der Tage, an denen die Stundenüberwachungsperioden beginnen und enden. Diese Tage werden anhand des Felds Periode Ist-Stundenüberwachung ermittelt.
/ | Hierbei handelt es sich um das Datum der Tage, an denen die Kostenüberwachungsperiode beginnt und endet. Diese Tage werden anhand des Felds Periode Ist-Stundenüberwachung ermittelt.
Code Periodentabelle für Stundenüberwachung | Der für die Stundenüberwachungsperiode voreingestellte Periodencode. Die tatsächliche Stundenüberwachungsperiode besteht aus dem Wert des voreingestellten Periodencodes und den Werten des Felds Periode Ist-Stundenüberwachung. Der voreingestellte Periodencode wird als voreingestellter Stundenüberwachungscode für die Kostenverarbeitung verwendet. Vor dem Projektbeginn muss in dieses Feld ein Code eingegeben werden; während des Projektablaufs darf es nicht geändert werden. Wenn die Periodentabelle geändert wird, verlieren Sie sämtliche Kosten- und Erlösdaten, die sich auf eine bestimmte Periode der früheren Periodentabelle beziehen.
Periode Ist-Stundenüberwachung | Hierbei handelt es sich um die Jahreszahl, die gemeinsam mit der Periodennummer die Überwachungsperiode der Ist-Stunden kennzeichnet. Das Jahr und die Periode werden als Voreinstellung in den Stundenüberwachungsberichten angezeigt. Stunden werden häufig in einer Periode erfasst, die von der aktuellen Periode abweicht. Daher wird die Stundenüberwachungsperiode angegeben.
Periode Ist-Stundenüberwachung | Hierbei handelt es sich um die Jahreszahl, die gemeinsam mit der Periodennummer die Überwachungsperiode der Ist-Stunden kennzeichnet. Das Jahr und die Periode werden als Voreinstellung in den Stundenüberwachungsberichten angezeigt.
Rechnungsperiode | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird angenommen, dass die Kostenüberwachungsperiode mit der Rechnungsperiode identisch ist. In diesem Fall müssen Periodencode, Kostenüberwachungsjahr und Kostenüberwachungsperiode in Financials festgelegt werden.
Code Periodentabelle für Rechnungsperiode | Die Codeperiodentabelle, die für die Rechnungsperiode verwendet wird. Wenn das Kontrollkästchen Kostenüberwachungsperiode = Rechnungsperiode markiert ist, wird in das Feld Code Periodentabelle für Rechnungsperiode der Wert aus dem Feld Code Periodentabelle für Kostenüberwachungsperiode übernommen. Andernfalls kann auch eine andere Periodentabelle verwendet werden. Vor Projektbeginn muss in dieses Feld ein Code eingegeben werden; während des Projektablaufs darf es nicht geändert werden. Wenn die Periodentabelle geändert wird, verlieren Sie sämtliche Kosten- und Erlösdaten, die sich auf eine bestimmte Periode der früheren Periodentabelle beziehen.
Arbeit im Umlauf
Vertragswert bei Arbeit im Umlauf | Gibt an, wie sich der Vertragswert auf die Berechnung der Arbeit im Umlauf auswirkt (falls zutreffend).
Kosten bei Arbeit im Umlauf | Gibt an, wie sich die Kosten auf die Berechnung der Arbeit im Umlauf auswirken (falls zutreffend).
In AiU | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellobligos als Teil der Arbeit im Umlauf berechnet.
In AiU | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Kostenbetrag, der Teil der Arbeit im Umlauf ist, um den Zuschlagsprozentsatz erhöht, der im Feld Arbeit im Umlauf im Programm Projekt (tppdm6100s000) für das Projekt definiert wurde. Dieser Zuschlag wird auf die Kosten und bei Bedarf auf die Bestellobligos angewendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Zuschlag nicht berücksichtigt.
Erlöse bei Arbeit im Umlauf | In diesem Feld wird angegeben, wie sich die Erlöse auf die Berechnung der Arbeit im Umlauf auswirken (falls zutreffend).
Zwischenergebnis bei Arbeit im Umlauf | Gibt an, ob das Zwischenergebnis ein Berechnungsfaktor für Arbeit im Umlauf ist.
Außerordentliche AiU-Buchung in Financials | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Rechnung auf ein Zwischenkonto in Financials anstatt direkt auf ein AiU-Konto gebucht. Nach der Verarbeitung der Buchung in Financials wird ein Eintrag in einem der in Project festgelegten Konten erstellt, und das AiU-Konto wird mit den betreffenden Beträgen belastet.
Betrag unterwegs berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Zahlungen unterwegs und Lastschriften unterwegs im insgesamt gezahlten/erhaltenen Betrag enthalten.
Befehle | Beschreibung
Parameter drucken | Ruft das Programm Parameter drucken (tppdm0400m000) auf.