| Verwenden von Baselines im Paket Project |  |
| Im Wesentlichen beziehen sich projektbezogene Baselines auf den geplanten Beginn und das geplante Ende jeder Aktivität und jedes Meilensteins in einer Aktivitätenstruktur an einem bestimmten Datum. Termine legen Sie fest durch: das externe Planungsprogramm das Programm Baseline erstellen/aktualisieren (tppss2220m000) das Programm Baseline Aktivität (tppss2120m000) das Programm Baseline Meilenstein (tppss2121m000) Verwenden Sie eine Baseline für... - Eine Baseline ist eine Art Momentaufnahme der geplanten Zeitlinie von Aktivitäten. Mit ihr kann eine Top-down-Budgetversion im Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000) zeitlich gestaffelt werden. Das zeitbezogene Budget wird unter Verwendung der Budgetversion (EV) und der Baseline (unter Berücksichtigung des Earned-Value-Verfahrens (EV) und der für die Aktivitäten geplanten Termine) berechnet. Eine Baseline wird zur Fortschrittsüberwachung eingesetzt. Wenn Sie den Fortschritt messen möchten, muss die Baseline "Genehmigt" und die Budgetversion (EV) "Aktiv" sein. Welche Beträge der geplanten Aktivitäten freigegeben werden können, hängt davon ab, wo auf der Baseline im Zeitraum der Fortschrittsüberwachung die Aktivitäten angesiedelt sind. Beispiel: Der Aktivität A wurde ein Betrag von 10.000 Euro zugeordnet mit dem Earned-Value-Verfahren (EV) Prozent zu Beginn und Ende. 10% wird freigegeben, wenn mit der Aktivität begonnen wird, 90% bei Beendigung der Aktivität. Die Baseline ist genehmigt und fällt in drei Zeiträume. Im ersten Zeitraum wird mit A begonnen, daher werden für diese Periode 1.000 Euro freigegeben. Im zweiten Zeitraum wird an A gearbeitet und daher wird für diesen Zeitraum kein Betrag freigegeben. Im dritten Zeitraum wird A fertiggestellt und daher ein Betrag von 9.000 Euro freigegeben. Um die Budgetbeträge freizugeben, berücksichtigt ERP LN die Daten der Baseline und das EV-Verfahren. Hinweis Wenn Sie keine Baseline erfasst haben, nimmt ERP LN die Planungsdaten der Aktivitäten zur Hilfe. Anlegen einer Baseline - Die Baseline-Daten hängen von Beginn und Ende der Aktivitäten in der Aktivitätenstruktur oder den im Projekt verwendeten Meilensteinen ab. Im Modul Projektplanung und -bedarfe gibt es zwei Programme, mit denen Sie eine Baseline indirekt erstellen oder aktualisieren können: das Programm Baseline Meilenstein (tppss2121m000) das Programm Baseline Aktivität (tppss2120m000)- Aus einem dieser beiden Programme heraus können Sie auf das Programm Baseline erstellen/aktualisieren (tppss2220m000) zugreifen, mit dem Sie eine Baseline anlegen oder aktualisieren können, die auf der dem aktuellen Projekt zugrundeliegenden Aktivitätenstruktur basiert. Mit dem Programm Baselines (tppss0520m000) erhalten Sie eine Übersicht und können den Status einer Baseline ändern. Verwandte Themen Verwenden einer Aktivitätenstruktur Verwenden zugeordneter Beträge |