| Datenverknüpfung: Datenexport von PCS nach Microsoft Project |  |
| Wenn Sie an PCS-Projekten in Microsoft Project arbeiten möchten, können Sie im Programm PCS-Aktivitäten über XML exportieren/importieren (tipcs4172m000) die mit den PCS-Projekten verbundenen Daten in ERP LN nach Microsoft Project übertragen. In der Tabelle können Sie erkennen, wie Daten in ERP LN mit den Daten in Microsoft Project übereinstimmen. Wenn kein übereinstimmendes Feld vorhanden ist, wird automatisch ein anwenderspezifisches Feld in Microsoft Project eingefügt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um anwenderspezifische Felder im Raster von Microsoft Project anzuzeigen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf. Wählen Sie "Spalte einfügen". Wählen Sie in der Maske "Spaltendefinition" den Feldnamen text3, text4, text5, text6 oder text7. So können Sie GLOBAL.MPT ändern, damit anwenderspezifische Felder standardmäßig im Raster angezeigt werden: Kopieren Sie GLOBAL.MPT. Diese Datei befindet sich in C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\. Führen Sie die oben beschriebenen Schritte zur Anzeige anwenderspezifischer Felder aus und speichern Sie die Vorlagedatei. Ersetzen Sie die Datei GLOBAL.MPT durch Ihre geänderte Kopie. Hinweis Sie können die ursprüngliche Datei GLOBAL.MPT immer wiederherstellen: Löschen Sie die geänderte MPT-Datei. Erstellen Sie eine Microsoft Project-Datei. Eine neue Datei GLOBAL.MPT wird von der global installierten Vorlage kopiert, die sich in C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\ befindet.
ERP LN | Microsoft Project | Anmerkungen
--- | --- | ---
PCS-Projekt | Sammelvorgang | --
PCS-Projekt | Name des Vorgangs | --
Bezeichnung | ERP LN Bezeichnung des Vorgangs (anwenderspezifisches Feld) | --
Anfangs- und Enddatum des PCS-Projekts werden nicht exportiert. Während die XML-Datei in Microsoft Project geladen wird, bestimmt Microsoft Project Anfangs- und Enddatum des Projekts, und zwar basierend auf den Daten der einzelnen Vorgänge. | Anfangsdatum Enddatum | Eine Microsoft Project-Datei besteht aus nur einem Projekt. Dieses Projekt kann alle Aktivitäten von mehreren ERP LN PCS-Projekten enthalten.
PCS Planungsalgorithmus Rückwärts Vorwärts | Terminplan berechnen vom Start Falsch Wahr | --
Projekt (Auswahlbereich) Anfangsdatum des ersten Projekts Fertigstellungsdatum des letzten Projekts | Anfangsdatum Enddatum | Eine Microsoft Project-Datei besteht aus nur einem Projekt. Dieses Projekt kann alle Aktivitäten von mehreren ERP LN PCS-Projekten enthalten.
| Feste Werte: Dauer Format: 5 (=Stunden) Standardmäßige feste Abgrenzung: 3 (=Ende) Projekt extern bearbeitet: 0 (nein) | --
Aktivität | Vorgang | --
Aktivität | Vorgangsname: <Projekt-Code> - <Aktivitäts-Code> | --
Bezeichnung | ERP LN Bezeichnung der Aktivität (anwenderspezifisches Feld) | --
Vorgang | ERP LN Vorgang (anwenderspezifisches Feld) | --
Vorgang | ERP LN Bezeichnung des Vorgangs (anwenderspezifisches Feld) | --
Aktivitäten-Manager | ERP LN Aktivitäten-Manager (anwenderspezifisches Feld) | --
Abteilung | ERP LN Abteilung (anwenderspezifisches Feld) | Weitere Informationen finden Sie auch unter "Ressource"
Der Kalender, der für die Abteilung der Aktivität gültig ist: Verfügbarkeit wie in den Parametern der Arbeitsplanverwaltung definiert Betriebskalender oder Abteilungskalender, je nach der Einstellung für Verwendete Kalenderart in den Parametern der Arbeitsplanverwaltung. | Kalender Wert: <Verfügbarkeit> . <Kalender> Ressourcenkalender ignorieren: 1 (=ja) | Microsoft Project verwendet nur den Vorgangskalender. Der Abteilungskalender wird nicht verwendet.
--- | Art des Vorgangs: Feste Arbeit | --
Gewünschter Beginn am Gewünschtes Ende am Wenn in diesen Feldern keine Daten stehen, werden andere Datumsfelder verwendet: Bei Vorwärtsplanung: Frühester Beginn am und Frühestes Ende am Bei Rückwärtsplanung: Spätester Beginn am und Spätestes Ende am | Anfang Ende | --
Aktivitätsdauer | Dauer | Die Dauer ist in ERP LN die Anzahl der Arbeitsstunden zwischen dem Datum Gewünschter Beginn am und dem Datum Gewünschtes Ende am. Je nach den Parametern der Arbeitsplanverwaltung wird entweder der Kalender der Abteilung der Aktivität oder der Betriebskalender für die Berechnung der Stundenzahl eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auch unter Gewünschter Beginn am und Gewünschtes Ende am. Microsoft Project verwendet zur Berechnung des Enddatums des Vorgangs die Angaben zu Anfangsdatum, Dauer und dem importierten Kalender.
Vorangegangene Aktivität (wie in Aktivitätsbeziehungen (tipcs4110m000) festgelegt) | Vorgänger | In ERP LN wird die Pufferzeit der vorangegangenen Aktivität nur dann exportiert, wenn die Pufferzeit in Tagen angegeben wird. In Prozent (%) angegebene Pufferzeit wird nicht exportiert. Die Pufferzeit in Tagen wird mit der Normkapazität der Abteilung multipliziert, um die Zeit in Stunden (Arbeitszeit) umzuwandeln. In Microsoft Project wird die Pufferzeit in Stunden importiert, aber die Zeit wird in Tagen (Arbeitszeit) angezeigt. Der Kalender des aktuellen Vorgangs ( Folge-Aktivität in Aktivitätsbeziehungen (tipcs4110m000) ) wird zur Versatzbildung für die Zeit verwendet.
Kalender | Kalender | --
Alle Kalender, die für die Netzplantechnik verwendet werden, werden nach Microsoft Project exportiert Einsatzbereich wie in den Parametern der Arbeitsplanverwaltung definiert Je nach den Parametern der Arbeitsplanverwaltung wird entweder der Betriebskalender oder ein Kalender pro Abteilung exportiert. Für jeden Kalender wird der Vorgabe-Einsatzbereich gemäß der Einstellungen in den Parametern der Arbeitsplanverwaltung exportiert. Es werden maximal drei Arbeitszeit-Sperrungen pro Tag exportiert. | Kalender Wert: <Verfügbarkeit> . <Kalender> Kalender sind mit Vorgängen verknüpft | --
Abteilung | Ressource | --
Abteilung (in der Aktivität verwendet) | Ressource Für jeden Vorgang steht ein anwenderspezifisches Feld 'ERP LN Abteilung' zur Verfügung Während dem XML-Import werden Ressourcen nicht formell mit Vorgängen verknüpft | --
Code | Name | --
Kalender | Kalender | --
Verwandte Themen Integration von PCS und Microsoft Project Datenverknüpfung: Datenimport von Microsoft Project nach PCS |