| Festlegen und Buchen von Zuschlägen |  |
| Zuschläge bieten eine Möglichkeit, projektbezogene Gemeinkosten zu definieren. In der Regel werden Zuschläge zur Deckung nicht genau zuweisbarer Gemeinkosten verwendet. Dazu zählen u. a. Kosten für Lagerung, Abwicklung, Wartung, Verwaltung und Management etc. Als Zuschlag legt man einen bestimmten Prozentsatz der Fertigungskosten fest, der dann auf ein sonstiges Kostenobjekt gebucht wird. Zuschläge können auf Budgets, Kosten und Erlöse berechnet und auf Elemente, Aktivitäten oder Kostenkomponenten gebucht werden. Ungeachtet der Kostenart wird jedoch jeder Zuschlag auf einen Code für sonstige Kosten gebucht. Sonstige Kosten werden für das Element/die Aktivität/die Kostenkomponente angelegt. Sonstige Positionen für Zuschläge werden angelegt, wenn: Überwachungsdaten aufgebaut werden Budgetkosten analysiert werden Kosten/Erlös bestätigt oder verarbeitet wird Die Erhebung eines Zuschlags und seine Berechnung hängt vom Feld Zuschlag verwenden im Programm Projekt (tppdm6100s000) ab. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Keine Zuschläge: Zuschläge werden nicht erhoben. Zuschläge auf Plan-Kosten: Zuschläge werden auf die Budgetpositionen berechnet. Zuschläge auf Ist-Kosten: Zuschläge werden auf die Kosten erhoben. Zuschläge auf Plan- und Ist-Kosten: Zuschläge werden auf die Budgetpositionen und die Kosten berechnet. ERP LN verwendet den folgenden Suchpfad zur Buchung von Zuschlägen: ERP LN prüft, ob ein Zuschlag für das projektbezogene Kostenobjekt definiert ist und wählt dann das Element/die Aktivität/die Kostenkomponente aus, auf das/die der Zuschlag gebucht werden soll. Sonstige Kosten werden für das Element/die Aktivität/die Kostenkomponente angelegt. Wenn der Zuschlag nicht auf Projektebene definiert ist, prüft ERP LN, ob für das Kostenobjekt ein Zuschlag vorgegeben ist und wählt dann das Element/die Aktivität/die Kostenkomponente aus, auf das/die der Zuschlag gebucht werden soll. Sonstige Kosten werden für das Element/die Aktivität/die Kostenkomponente angelegt. |