| Einsatzmittelkosten - Prognose (tpppc2556m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Einsatzmittelcodes. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Status des Projekts.
Erfasst am | Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.
Einsatzmittel | Der Einsatzmittelcode. Verwandte Themen Einsatzmittel
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Element | Der Elementcode. Verwandte Themen Element
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus des Elements.
Aktivität | Der Aktivitätscode. Verwandte Themen Aktivität
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Status | Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Währung | Die Buchungs währung.
Plan-Sonderkosten | Bei dem hier angezeigten Betrag handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum bereits veranschlagten Budget hinzukommen.
Geschätzte Restkosten | Die erwarteten Zusatzkosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind.
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) | Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen.
Befehle | Beschreibung
Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken | Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem die Prognose für das Endergebnis gedruckt wird.