| Budgetversion (EV) (tpptc5100s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Version eines zeitbezogenen Budgets für ein ausgewähltes Projekt. Bei jeder Version sind folgende Aktionen durchzuführen: Eingabe eines Vertragswerts, einer Gewinnmarge und einer Managementreserve. Angabe eines Startzeitpunkts, einer Währung und eines Budgetdatums. Zur Unterstützung der Verfolgung von Änderungen bei langfristigen Projekten können Sie mehrere Versionen einer einzelnen Version des zeitbezogenen Budgets erstellen. Versionen für zeitbezogene Budgets erstellen Sie im Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000). <TextRef role="label" href="/kd/dtd/use.session.to">use.session.to</TextRef> wird auch festgelegt, welche Version des Projekts die aktuelle ist. Verwandte Themen Verwenden eines zeitbezogenen Budgets
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Projekts.
Projekt | Der Projektstatus. Wenn das Projekt den Status "Aktiv" aufweist, kann keine neue Version des zeitbezogenen Budgets hinzugefügt oder eine bereits vorhandene Version kopiert werden.
Version | Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Version des zeitbezogenen Budgets.
Versionsstatus | Der Status der Version des zeitbezogenen Budgets. Verwandte Themen Verwenden von Versionsstatus eines Top-down-Budgets
Versionswährung | Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Währung. Verwandte Themen Projektwährung
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Kursfaktor.
Wechselkurs/Kursfaktor | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Vertragswert | Wenn Sie einen Projektvertragswert im Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) eingegeben haben, wird der angezeigte Betrag aus dem Vertragswert zuzüglich Nachträgen der Art Umfangsänderung ermittelt. Sie können diesen Betrag manuell ändern.
Vertragswert | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Gewinnmarge | Bei einer zeitbezogenen Budgetversion handelt es sich hierbei um den Gewinn, der von der Firma, die das Projekt durchführt, einbehalten wird. Die Gewinnmarge berechnet sich wie folgt: Die Gewinnmarge berechnet sich wie folgt:
    Gewinnmarge  = Vertragswert - Managementreserve - zugeordnetes Budget - nicht zugeordnetes Budget
Gewinnmarge | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Managementreserve | Diese stellt eine Art Sicherheitskontingent für unvorhergesehene Ereignisse dar. Das Risiko von Änderungen im Projektumfang wird dadurch verringert. Bei einer zeitgebundenen Budgetversion handelt es sich hierbei um den Betrag, der aus Sicherheitsgründen vom Management zurückgehalten wird, anstatt in der Aktivitätenstruktur berücksichtigt oder als Gewinn zurückgehalten zu werden. Die Managementreserve wird wie folgt berechnet:
    Managementreserve = Vertragswert - Gewinnmarge - zugeordnetes Budget - nicht zugeordnetes Budget
Managementreserve | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Zugeordnetes Budget | Zugeordnetes Budget.
Zugeordnetes Budget | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Freies Budget | Der Teil des Projektbudgets, der noch nicht an die einzelnen Elemente verteilt wurde. Sie können ein freies Budget auf verschiedenen Ebenen betrachten: Für Aktivitäten: Das freie Budget entspricht dem Budgetbetrag minus dem zugeordneten Budget. Für die Version: Das freie Budget entspricht dem Vertragswert minus der Gewinnmarge minus der Managementreserve minus dem zugeordneten Budget.
Freies Budget | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Erstellung am | Das Erstellungsdatum der Version des zeitbezogenen Budgets.
Beginn am | Wenn Sie das Projekt von "Frei" nach "Aktiv" aktualisieren, können Sie an dieser Stelle die Anfangszeit eintragen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Budgetversion "Aktiv". Als Standard ist das Tagesdatum eingestellt; Sie können es jedoch auf ein zukünftiges Datum umstellen.
Budgetdatum | Die Voreinstellung ist das Projektbudgetdatum im Feld Budgetdatum des Programms Projekt (tppdm6100s000). Sie können ein Datum bzw. eine Uhrzeit eingeben, die später ist als das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existiert zur Top-down-Version ein Text, den Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Text" in der Symbolleiste anzeigen können.