| # 如何使用计划项目需求计划 (PRP) 采购订单 可以在采购管理中创建和控制计划采购订单、采购计划和征求报价单。 在生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中生成计划订单，或在计划 PRP 采购订单 (tppss6810m000) 进程中人工维护（确定计划）这些订单。 材料、设备和分包（标准和项目成本对象）可以具有计划订单。 设备和分包始终是采购订单。 可以在核准计划 PRP 采购订单 (tppss6220m000) 进程中确认所选择的计划项目需求计划 (PRP) 采购订单。 确认选择后，可以将该订单转移至采购管理并创建实际采购订单。 确认意味着订单已通过核准，经授权的人员或项目经理可以转移该订单。 通过转换计划 PRP 采购订单 (tppss6230m000) 进程，可以将项目需求计划 (PRP) 采购订单和/或采购预算行（在预算模块的采购预算中定义）转移至采购管理。 此外，还可以在转换采购订单为计划 PRP 仓单 (tppss6210m000) 进程中将计划采购订单转换为计划仓单。 重排进度计划消息 如果预算或计划日期更改，则 LN 将生成重排进度计划消息，以便修改已转移的项目需求计划 (PRP) 订单或项目订单。 相关主题 使用项目数据管理 使用重排进度计划消息 |