| # 项目期中结果 (tppdm6103m000) 使用此进程以查看为所选项目的期中财务结果定义的设置。 相关主题 收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 项目 项目代码。 项目状态 项目的状态 期中收益结果 收益确认方法 计算方法 用于计算已完成工作百分比的方法。 允许值 完成百分比计算方法 注意 仅当收益确认方法字段设置为完成百分比时，才会启用此字段。 默认值为成本比例法。 仅当项目状态为自由时，才能修改此值。 仅当在以下情况下，Infor LN 才允许您根据完成百分比方法计算要确认的收益： 在项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中，主要预测方法字段设置为完成前尚需成本的估算或完成时成本估算。 必须运行建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程以检索项目的最新汇总成本，系统根据该汇总成本计算完成百分比。 完成百分比 项目的完成百分比。 必须将此百分比与合同金额相乘才能计算要确认的收益。 注意 可以人工输入完成百分比，也可以单击完成百分比来获取计算值。LN 使用以下公式计算此百分比：
    完成百分比 = 成本（已发生）/完成时的估算成本
挣值系数 指定挣值系数。 必须将此系数与成本相乘才能计算要确认的收益。 注意 您可以人工输入挣值系数，也可以通过单击“计算挣值系数”来得到计算值。 LN 使用以下公式计算该系数：
    挣值系数 (ERF) = 项目合同金额/总预算成本
因为只有活动项目的总预算成本是已知的，因此要计算挣值系数 (ERF)，项目状态必须为活动。 收益确认阈值 收益得到确认前的最小预期完成百分比。 注意 只有完成百分比大于或等于此字段时，才会在使用生成期中结果 (tpppc3250m000) 进程生成期中结果时确认收益。 但是，如果按利润百分比为负数，则无论是否达到最小完成百分比，收益都将得到确认。 默认值 0 收益确认限制 关于要确认收益的限制。 指定最大百分比。 注意 可以更改该值。 除完成项目法外，收益确认限制对所有收益确认 (RR) 方法均有效。 该百分比乘以合同金额等于可以确认的最大收益（直到完成项目为止）。 当项目已完成并且最终收益（和销货成本 (COGS)）已过帐时，将忽略此百分比。 默认值 100 期中成本结果 销货成本计算法 选择计算销货成本的方法。 允许值 按完成项目法 (COGS) 按利润百分比法 按偿款合同法 完成百分比 项目的完成百分比。 必须将此百分比与完成时的估算成本 (EAC) 相乘才能计算要确认的成本。 注意 当起始标准字段设置为完成百分比时，Infor LN 默认使此值等于为项目计算的完成百分比。 如果起始标准字段设置为利润百分比，则不能使用此值计算要确认的成本。 利润百分比 指定利润百分比。 销货成本 (COGS) 是根据此百分比和已确认收益计算而来的。 注意 您可以人工输入百分比，也可以通过单击“计算利润百分比”来得到计算值。 LN 使用以下公式之一计算此百分比：
    利润百分比 = 预算/合同金额
或
    利润百分比 = EAC（完成时的估算成本）/合同金额
如果在项目层确定销货成本 (COGS)，LN 将允许您选择计算利润百分比的基础。 可以选择预算或完成时成本估算作为计算利润百分比的基础。 计算完成百分比 计算并显示项目的完成百分比。 计算挣值系数 使用以下公式计算挣值系数：
    挣值系数 = 项目合同金额/总预算成本
要计算挣值系数，项目状态必须为活动，因为只为活动项目计算总预算成本。 仅当收益确认方法字段设置为挣值系数时，才会启用此按钮。 计算利润百分比 请使用下列公式计算利润百分比：
    利润百分比 = 预算/合同金额
仅当收益确认方法字段设置为利润百分比时，才会启用此按钮。 计算完成百分比 计算已完成工作的百分比。 |