| # 活动关系 (tppss2510m000) 使用此进程以定义和维护活动关系。 必须准确地对活动排序，以提供切实可行的计划。 活动关系是一种逻辑关系，指明只有在一个活动（前一个）开始或结束后，才能开始或结束另一个特定的活动（后一个）。 前一活动或后一活动也可以是里程碑活动。 用户不能将相同的前一任务两次链接至相同的后一任务，并且不能将相同的前一任务链接到相同的后一任务。 不能创建、编辑或删除状态为已结束/已结/已存档的项目的关系。 项目 标识项目的代码。 说明 代码的说明或名称。 状态 项目的状态。 计划 标识计划的代码。 说明 代码的说明或名称。 第一个空号 要在活动关系系列中使用的第一个空号。 如果定义新系列，则必须输入该系列的起始编号。 每次产生编号时，LN 均会将编号增加 1。 前一活动 启动关系的活动。 说明 代码的说明或名称。 后一活动 与前一活动链接的活动。 基于关系类型字段值，在前一活动开始或结束之前，无法开始或结束该活动。 关系类型 选择关系类型，以用于定义前一活动和后一活动之间的相关性。 以下为可能值： 结束 - 开始 完成前一任务后才启动后一任务。 结束 - 结束 前一任务的完成时间与后一任务的完成时间相同。 开始 - 开始 前一任务的启动时间与后一任务的启动时间相同。 开始 - 结束 后一任务的完成时间与前一任务的启动时间相同。 提前/延迟 提前期是在两个具有相关性的活动之间的重叠时间。 输入的提前期为负值。 示例，如果某个活动可在前一活动完成一半的情况下开始，则可指定相关性为“结束 - 开始”，同时指定后一任务的提前时间为 50%。 延迟期是在两个具有相关性的活动之间的延迟时间。 输入的延迟期为正值。 示例，如果需要在结束一个活动与开始另一个活动之间有两天延迟时间，则可以指定相关性为“结束 - 开始”，同时指定延迟期为两天。 提前/延迟 时间单位 已建立的关系 在 MS Project 中建立关系后，将自动选中此复选框。 前一活动类型 启动活动关系的活动的类型。 允许值 活动类型 后一活动类型 链接至前一活动的活动的类型。 允许值 活动类型 注意 直到启动或完成前一活动的任务，才能启动或完成后一活动的任务。 前一成本类型 选择与对其预算进行维护的活动关联的成本类型。 前一预算行号 为选定成本类型生成的预算行。 后一成本类型 选择与对其预算进行维护的活动关联的成本类型。 后一预算行号 为选定成本类型生成的预算行。 打印活动关系 打印活动关系和相关数据。 |