| # 活动概览 (tppss2500m100) 使用此进程以查看活动结构的通用、详细、跟踪和进度数据。 相关主题 使用活动结构 项目 唯一标识项目的代码。 说明 代码的说明或名称。 状态 一种描述项目特征的方法。 LN 会区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。 此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。 此时，仍然可以登记成本事务处理， 但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。 已存档 项目存储在存档公司中。 项目存档公司可以用作历史项目数据的数据库。 计划 唯一标识计划的代码。 通用 活动 唯一定义活动的代码。 活动 一种用于组织并定义项目总范围的层次结构。 每一层都表示某个工作项目的更为详细的定义。 与要素结构相比，活动结构以活动时间为导向。 说明 活动说明。 搜索关键字 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。 它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。 详细资料 预算状态 活动的预算状态。 只有状态为实际和最终的活动才可以用于历史记录，并且只能针对这些活动进行开票。 工作授权状态 活动的工作授权状态。 活动类型 活动的类型 允许值 活动类型 注意 仅当在通用项目参数 (tppdm0100s000) 进程中选中所有活动类型复选框时，LN 才会使用所有类型的活动，否则，只会使用类型为工作包的活动。 组织分解结构要素 要链接控制科目的组织分解结构要素。 这样，您便可以让某组织单位或员工来负责总体项目的一部分。 该责任以分时段预算、项目计划或绩效评定来表示。 注意 仅当选中项目 (tppdm6100m000) 进程中的使用组织分解结构复选框时，才能将 OBS 要素链接至活动。 仅当选中通用项目参数 (tppdm0100s000) 进程中的所有活动类型复选框时，才能查看此字段。 挣值法 挣值法是用于计算计划值和挣值的方法。 相关主题 使用挣值法 链接的活动 如果挣值法为已分摊，则可以将某一活动链接至此活动。 跟踪 计划起始日期 计划起始日期 计划结束日期 计划结束日期 基线起始日期 创建或核准基线时，此项指明活动的计划起始日期和时间。 可以人工输入起始日期，也可以在外部计划程序包中通过特定计划获取该日期。 相关主题 输入一个日期 输入一个时间 基线结束日期 创建或核准基线时，此项指明活动的计划结束日期和时间。 可以人工输入结束日期，也可以在外部计划程序包中通过特定计划获取该日期。 实际起始日期 实际起始日期 实际结束日期 实际结束日期 进度计划完成百分比 这是活动的计划进度，切勿与实际进度相混淆。 如果使用外部进度计划程序包，则进度计划程序包可在此字段中填入计划进度。 可以使用根据计划生成实际进度 (tpppc1240m000) 进程将此进度复制到实际进度。 进度 预算数量 分配给活动的数量。 实际进度数量 活动上设置的数量。 系统将根据此字段中的数量记录进度，这对于按进度开票来说非常重要。 实际进度日期 必须为其生成进度数据的日期 |