| # 计划 计划包含项目的进度计划信息。 使用此模块可定义项目计划和相关的活动与里程碑。 计划 计划参数计划包括默认项目计划以及与外部计划程序包相关的详细资料（包括货币、时间单位和代码长度详细资料）。 里程碑 天数为零的某个活动（通常代表项目中的某个重要事件）称为里程碑。 在很多情况下，里程碑是指完成某个阶段的主要可交付工作。 里程碑可用于触发开票和挣值计算。 活动关系 活动关系指明只有在一个活动（前一个）开始或结束后，才能开始或结束另一个特定的活动（后一个）。 必须准确地对活动排序，以提供切实可行的计划。 基线 基线是活动计划中已计划活动的起始日期和结束日期的快照。 外部计划程序包 项目管理子系统使用外部进度计划程序包（例如，Microsoft Project）确定活动结构的进度计划编制信息。 可以将此进度计划编制信息用于活动预算和分时段预算。 外部进度计划界面 通过 XML 文件将项目导出到外部进度计划程序包（例如，Microsoft Project）。 在外部进度计划程序包中维护项目计划后，可以将更新的进度计划信息导入到 LN中。 |