| # MSP-TP 集成 Infor LN SP1 在 Infor LN SP1 中，仅在 MS Project 中维护活动和预算行之间的活动关系。 Infor LN FP2 可以维护活动之间、预算行之间以及活动和预算行之间的关系，并可从 Microsoft Project 更新 LN LN 6.1 项目中定义的活动关系，反之亦然。 可以将项目活动和预算行关系的所有权状态设置为 MS Project 或 LN LN。 活动关系的所有权取决于活动结构/预算行的所有权。 可能存在下列方案： 属于 Infor ERPLN 的活动结构、预算行以及活动关系：在 LN LN 中维护完整活动结构和预算行（包括活动关系），MS Project 则用于资源计划。 当活动结构和预算行（包括关系）是 LN LN 模板项目的一部分时，此选项非常有用。 此选项用于根据模板创建项目。 属于 Infor ERPLN 的活动结构和预算行以及属于 MSP 的活动关系：在 LN LN 中维护完整活动结构和预算行，并在 MS Project 客户端维护活动/预算行关系（任务相关性），以使用 MS Project 中提供的图形功能。 MS Project 检查循环关系（未在 LN LN 中检查循环关系）。 建立连接时，如果在 LN LN 中存在默认活动关系，则将其作为默认相关性进行转移，并且 MS Project 拥有任务相关性。 可以使用此选项创建模板项目。 属于 MSP 的活动结构、预算行以及活动关系：在 MS Project 客户端维护完整活动结构、预算行和任务相关性，以便使用 MS Project 提供的计划功能。 建立连接时，将所有权设置为 MSP，并与没有活动的空 LN LN 项目计划进行连接。 MS Project 中的顶层摘要任务在 LN LN 和连接节点中成为顶层活动。 MS Project 中顶层摘要任务下的结构作为 LN LN 中的活动结构进行转移。 所有预算行都转移到 LN LN。 创建活动结构和活动预算行之后，通过 MS Project 在 LN LN 中创建活动/预算行关系。 用户可以使用 Microsoft Project 2002 定义/保存多个基线。 此功能用于防止改写 LN 中的数据。 用户可以选择基线，使用此基线在 LN 中更新计划日期。 MSP-TP 集成证明了可以配合使用现有的 ERP LN 6.1 项目管理子系统（Microsoft Project 集成解决方案）和 Windows XP 环境中的 Microsoft Project 2003。 |