| # 活动绩效评定 (tpppc5540m000) 使用此进程以显示绩效评定数据。 相关主题 登记成本预测 LN 计算完成成本的方式 项目 用于标识显示其绩效评定数据的项目的代码。 说明 代码的说明或名称。 生成代码 生成代码会存储绩效评定数据。 币种 所示货币是一种本币。 在绩效评定中，货币数组可以有 4 种货币。 如果使用独立转换货币系统，则可以在 4 种货币之间进行切换。 如果使用相关转换货币系统，也可以在本币之间进行切换，但不会通过显示金额乘上显示汇率来计算目标货币金额，而是使用参考货币进行计算。 相关主题 货币系统 币种 代码的说明或名称。 活动 标识活动的代码。 说明 代码的说明或名称。 成本期 成本控制期所在的年度。 这是一个显示字段。 成本期 链接至金额的期段的序号。 含承付款累计 计划工作金额 累计计划值，包括硬承付款数据。 完成预算 累计挣值，包括硬承付款数据。 实际工作金额 累计实际成本，包括硬承付款数据。 成本差异 累计成本差异，包括硬承付款数据。 使用的公式为：
    成本差异 = 挣值 - 实际成本
CPI 累计成本绩效指标，包括硬承付款数据。 计划差异 累计进度计划差异。 使用的公式为：
    进度计划差异 = 挣值 - 计划值
SPI 累计进度计划绩效指标。 不含承付款累计 实际工作金额 累计实际成本，不包括承付款数据。 成本差异 累计成本差异，不包括承付款数据。 含承付款期段 完成预算 指定期段的挣值，包括硬承付款数据。 实际工作金额 指定期段的实际成本，包括硬承付款数据。 成本差异 指定期段的成本差异，包括硬承付款数据。 计划差异 指定期段的进度计划差异。 不含承付款期段 成本差异 指定期段的成本差异，不包括承付款数据。 完成时 完成时成本预算 项目的完成时预算成本。 完成时成本估算 项目的完成时的估算成本。 完成时的差异成本（数量） 项目的完成时成本差异。 使用以下公式计算该差异：
    完成时的差异成本 = 完成时预算成本 (BAC) - 完成时的估算成本 (EAC)