| # 按项目列出的成本控制 (tpppc4510m000) 使用此进程以监控所执行的项目。 可以在项目层汇总实际成本控制。 此进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。 其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 注意 要选择多个记录，请按住 CTRL 键。 相关主题 使用控制查询和报表 使用监控 登记成本预测 LN 计算完成成本的方式 在项目中使用本币 项目 项目代码。 币种 概览进程中的默认货币是项目货币。 在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。 总预算 控制数据中显示的预算金额。 实际成本 实际预算 完成成本 显示截至目前所允许的成本/数量（挣值）。 计算完成成本的公式如下： 实际进度乘以预算。 注意 有关此计算的例外，请参见： LN 计算完成成本的方式。 差异 结果的金额 收益 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的收益。 在制品 在制品 (WIP) 的金额 主项目总成本预算类型 指明项目合计。 延期服务呼叫指以下两类呼叫之一： 主项目合计 项目合计 实际成本 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）。 差异 结果的金额 在制品 在制品 (WIP) 的金额。 包括实际承付款 （本期）花费的金额，含承付款。
    合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
含承付款完成成本 当前期段内可能发生的成本 含承付款的差异成本（数量） 该结果按以下公式计算：
    结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）- 承付款（本期）
不含承付款的实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）。 不含承付款的差异成本（数量） 该结果按以下公式计算：
    结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）
收益 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的收益。 实际成本 不含承付款的结果金额 差异 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外成本。 预测成本 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外成本。 完成时的差异成本（数量） 所预期的项目结束时的额外成本。 预测额外收益 当前期段结束时所预期的项目结束时的预测额外收益 |