| # 使用挣值相关数据 如果想要通过生成分时段预算 (tpptc5200m000) 进程生成项目的计划值 (PV)，则必须在分时段预算中为活动分配与挣值法有关的数据。通过活动结构可以为页节点计算计划值或 BCWS。 只能为版本中现有预算金额的活动维护该版本中的挣值法数据。 使用挣值法相关数据，可以在生成挣值 (EV) 和实际成本的同时应用绩效评定技术。 下列进程可用于定义挣值。 通过选择视图, 参考, 操作菜单中的“挣值法明细...”选项，可以在挣值法相关数据 (tpptc5511m000) 进程中启动所有进程： 使用挣值里程碑相关数据 (tpptc5111s000) 进程，可以为具有“里程碑”挣值法的活动定义金额或百分比。 使用挣值起始/结束百分比相关数据 (tpptc5112s000)进程，可以为具有“起始和结束百分比”挣值法的活动定义起始和结束百分比。 使用最大挣值百分比相关数据 (tpptc5113s000) 进程，可以为具有“进度计划完成百分比”或“投入”挣值法的活动定义最大百分比。请参阅使用挣值法。如果活动数据存储在非当前版本的版本中，则可以使用挣值起始/结束百分比相关数据 (tpptc5112s000) 进程和最大挣值百分比相关数据 (tpptc5113s000) 进程中的“复制到当前版本”菜单项将这些数据复制到当前版本。 仅当当前版本状态为“自由”或“实际”，并且项目状态为“自由”或“活动”时，才能执行此操作。 相关主题 使用分时段预算 使用已分配金额 创建分时段预算分析版本 |