| # 登记成本预测 如果要查看项目的成本预测，请使用成本对象或成本类型： 如果使用成本对象，则可维护与要素和活动相关的所有成本对象的成本预测，并在控制询价单 (tpppc4850m000) 进程、显示财务分析 (tppss0701m000) 进程和生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中使用该预测。 如果使用成本类型，则只能维护活动的成本预测，并在绩效评定 (tpppc5840m000) 进程和挣值法绩效评定 (tppss0702m000) 进程中使用该预测。 登记成本预测的方式取决于主要预测方法，该方法已在项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中定义。 使用预测方法可预报预算更改、额外成本或项目成本合计。 这些预测显示在绩效评定和监控中。 在以下过程中，使用按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000) 进程或按活动/成本类型生成成本预测数据 (tpppc2226m000) 进程生成预测。 可在上述进程中看到以下复选框，并将在预测进程中引用这些复选框： 生成空的预测 自先前日期生成 自预算生成 完成时的估算成本 (EAC) 完成时的估算成本 (EAC) 对项目最后阶段进行预测。 其优势在于成本预测几乎不受实际成本或预算变化的影响。 因此，无需频繁登记也能进行准确预测。 要计算完成时的差异成本 (VAC)，对于项目范围内的每项预算工作，至少需要一项有效登记的成本预测。 主要预测方法（即完成时的估算成本 (EAC)）的过程如下： 在按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000) 进程或按活动/成本类型生成成本预测数据 (tpppc2226m000) 进程中，选中自预算生成复选框并生成成本预测。 默认情况下，最初的完成时的估算成本将使用您的预算。 如果要定期插入成本预测，可使用如下方法来执行操作： 如果项目范围的若干部分需要新预测，请在成本预测 (tpppc2816m000) 进程中插入当前日期的新成本预测。 如果项目范围的大部分都需要新成本预测，但输入新的预测可能会非常繁琐，因此，必须生成新日期的预测记录。 随后，可浏览检查所生成的成本预测记录并修改其预测值。 可通过以下方式生成预测记录： 选中自预算生成复选框来生成成本预测。 如果整体预算发生更改，请选中此复选框。 此复选框的优势在于，输入新值时预算更改仍可见。 选中此复选框的劣势在于，对于预算未发生更改的若干部分项目范围，新预测（预算值）将改写其现有预测值。 选中自先前日期生成复选框来生成成本预测。 如果预算完全更改，请选中此复选框。 其优势在于，输入新值时，先前的预测值仍可见。 如果要监控完成时的估算成本 (EAC) 过程的结果： 控制询价单 (tpppc4850m000)、绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定 (tppss0702m000) 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为： 完成时的预算成本 (BAC) - 完成时的估算成本 (EAC)。 在显示财务分析 (tppss0701m000) 进程中，输入的预测金额可以显示为计划成本。 输入的完成时的估算成本 (EAC) 将转换为完成前尚需成本的估算 (ETC) 值。 使用以下计算方法： 完成前尚需成本的估算 (ETC) = 完成时的估算成本 (EAC) - 实际成本。 完成前尚需成本的估算 (ETC) 完成前尚需成本的估算 (ETC) 意味着要预测剩余工作。 但是，因为剩余工作逐日减少，所以完成前尚需成本的估算 (ETC) 是一种非常耗时的预测方法。 要计算完成时的差异成本 (VAC)，对于项目范围内的每项预算工作，至少需要一项有效登记的成本预测。 完成前尚需成本的估算 (ETC) 的过程如下： 开始时可使用控制预算作为基础。 在选中自预算生成复选框的情况下，生成成本预测。 此时，因为工作尚未开始，且尚未登记任何进度，所以完成前尚需成本的估算值与预算值相同。 如果生成了进度，必须在成本预测 (tpppc2816m000) 进程中登记该日期的成本预测。 要减少数据输入工作，可以在选中自先前日期生成复选框的情况下生成成本预测。 此时可根据如下公式得出新预测。 预测（新日期）= 预测（先前日期）- 先前日期和新日期间所发生的成本。 要全面考虑间隔期间发生的全部成本，必须使用主要预测方法：完成前尚需成本的估算 (ETC)。 工作完成时，完成前尚需成本的估算必须为 0。 选中生成空的预测复选框，然后生成成本预测。 如果要监控完成前尚需成本的估算 (ETC) 过程的结果： 控制询价单 (tpppc4850m000)、绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定 (tppss0702m000) 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为： 完成时的预算成本 (BAC) - 完成前尚需成本的估算 (ETC)- 实际成本。 在显示财务分析 (tppss0701m000) 进程中，输入的完成前尚需成本的估算 (ETC) 的预测金额可作为计划成本显示。 估计额外成本 (EEC) 估计额外成本 (EEC) 意味着要在预算顶层进行预测。 如果预算不正确，可更改预算或预测预算偏差。 如果选择预测预算偏差，则只需针对预算偏差预期所在的部分项目范围登记预测。 但是，如果预算发生更改，还必须更改预测。 估计额外成本 (EEC) 的过程如下： 首先，如果项目范围的若干部分需要预测，请在成本预测 (tpppc2816m000) 进程中插入当前日期的新成本预测。 如果要定期插入成本预测，可使用如下方法来执行操作： 如果项目范围的若干部分需要新预测，请在成本预测 (tpppc2816m000) 进程中插入当前日期的新成本预测。 如果项目范围的一大部分需要新成本预测，请生成新日期的预测记录。 然后可浏览检查所生成的新日期成本预测记录，如果需要，可以修改预测值。 在选中自先前日期生成复选框的情况下，生成成本预测。 使用复选框的优势在于，如果输入新值，先前的预测值仍可见。 工作完成时，完成前尚需成本的估算必须为 0。 要减少数据输入工作，可以在选中生成空的预测复选框的情况下生成成本预测。 如果要监控估计额外成本 (EEC) 过程的结果： 控制询价单 (tpppc4850m000)、绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定 (tppss0702m000) 中的完成时的差异成本 (VAC) 为：成本差异 (CV) - 估计额外成本 (EEC)。 其中成本差异 (CV) 为完成成本 - 实际成本。 在显示财务分析 (tppss0701m000) 进程中，所输入的估计额外成本 (EEC) 的预测金额可在预算顶层显示为附加计划成本。 |