| # 项目资源计划 (tipcs0520s100) 使用此进程以 查看特定 PCS 项目的相关工作中心，并确定 PCS 项目对相关工作中心的能力的影响。 PCS 项目在一段特定时间需要能力（通常来自多个工作中心）。在此进程中，可以定义起始日期和表示 PCS 项目期段的期数。然后针对每个工作中心显示以下数目： 项目能力不足的期数 工作中心能力需求超过可用能力的期数。 不考虑 PCS 项目所需的能力。 项目能力充分的期数 工作中心能力需求超过工作中心可用能力的期数。考虑 PCS 项目所需的能力。 超出能力的第一个期段 工作中心能力总需求超过工作中心基本能力的第一个期段。 项目涉及的期数 PCS 项目需要工作中心能力的总期数。 这些数目体现了工作中心的可用能力。可以根据这些数目调整 PCS 项目的计划活动。 LN 可以从以下信息获得 PCS 项目的相关工作中心清单。 企业计划子系统 中订单所用的计划能力。 车间管理 中的生产订单计划和工序。 项目控制 中 PCS 项目使用的活动。 资源利用率图表 如果选择工作中心，可以单击 显示图表 以显示工作中心的资源利用率图表。 注意 可以通过单击 项目全方位视图 (tipcs0320m000) 进程中的 项目资源计划 启动此进程。 项目 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。 由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。 项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。 其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。 预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。 起始日期 PCS 项目在一段特定时间需要能力。在此字段中，可以为要查看 PCS 项目对工作中心能力的影响的时间段定义起始日期。 期段长度 应用能力需求的天数。 期数 PCS 项目需要工作中心能力的期数。 此字段的值乘以在 期段长度 字段中定义的天数，可以确定要查看 PCS 项目对工作中心的能力影响的期限。 工作中心 作为 PCS 项目的一部分并且可以有能力需求的 工作中心 。 基本能力 如果 期段长度 字段为 1 天，则此字段会显示工作中心中每个资源单位的日能力。如果 期段长度 字段为 7 天，则显示周能力。如果 期段长度 为 14 天或 28 天，则周能力会分别乘以 2 或 4。 工作中心的日能力和周能力在 工作中心 (tirou0101m000) 进程中定义。 项目能力不足的期数 工作中心能力需求超过可用能力的期数。 不考虑 PCS 项目所需的能力。 项目能力充分的期数 工作中心能力需求超过工作中心可用能力的期数。考虑 PCS 项目所需的能力。 此字段中的期数始终等于或高于 项目能力不足的期数 字段中的期数。 超出能力的第一个期段 工作中心能力总需求超过工作中心基本能力的第一个期段。 项目涉及的期数 PCS 项目需要工作中心能力的总期数。 显示图表 单击可显示工作中心的资源利用率图表。 |