| # 按项目/材料列出的成本控制 (tpppc4513m000) 使用此进程以监控所执行的项目。 可以在项目/材料控制代码层汇总实际成本控制。 此进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。 其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 LN 计算完成成本的方式 使用控制查询和报表 项目 项目代码。 币种 概览进程中的默认货币是项目货币。 在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。 币种 货币或货币说明 生成时间 当前项目成本控制的建立日期。 此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。 材料控制代码 这是公用的父成本对象层，它位于特殊成本对象之上。 控制代码用于控制目的。 要进行分析，您可以将相同成本类型的多个成本对象归在一个控制代码下。 如果使用某个成本对象对一组成本对象进行分类，该成本对象可以是其自身的控制代码。 在一个树中不能有多个控制代码。 这适用于已冻结的自下而上预算。 总预算 控制数据中显示的预算金额。 控制数据中显示的预算金额。 完成成本 截至目前所允许的成本/数量（挣值）。 计算完成成本的公式如下： 实际进度乘以预算。 注意 有关此计算的例外，请参见： LN 计算完成成本的方式。 包括实际承付款 （本期）花费的金额，含承付款。
    合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
含承付款的差异成本（数量） 该结果按以下公式计算：
    结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）- 承付款（本期）
不含承付款的实际成本 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款） 不含承付款的差异成本（数量） 不含承付款的结果值计算方式如下：
    完成成本（本期）- 实际成本（本期）
预算数量 控制数据中显示的预算金额。 完成数量 截至目前所允许的成本/数量（挣值）。 计算完成成本的公式如下： 实际进度乘以预算。 含承付款的实际数量 （本期）花费的金额，含承付款。
     合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
含承付款的差异成本（数量） 该结果按以下公式计算：
    结果 = 完成成本（本期）- 实际成本（本期）- 承付款（本期）
不含承付款的实际数量 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 不含承付款的差异成本（数量） 不含承付款的结果金额 当前期段 实际成本控制期所在的年度 / 用于实际成本控制的期段 包括实际承付款 含承付款的实际金额 含承付款完成成本 当前期段内可能发生的成本 含承付款的差异成本（数量） （本期）花费的金额，含承付款。
     合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期）
不含承付款的实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款） 不含承付款完成成本 不含承付款的允许成本 不含承付款的差异成本（数量） 不含承付款的结果金额 含承付款的实际数量 含承付款的实际金额 含承付款完成数量 当前期段内可以生产的数量 含承付款的差异成本（数量） 含承付款的结果金额 不含承付款的实际数量 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 不含承付款完成数量 不含承付款的允许数量 不含承付款的差异成本（数量） 不含承付款的结果金额 实际成本 实际金额。 差异 结果金额 预测成本 预测成本 完成时的差异成本（数量） 预测的最终结果 预测数量 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外数量预测 完成时的差异成本（数量） 预测的最终结果 |