- - | # 按项目列出的项目绩效/ OBS “按项目/ OBS 列出的项目绩效”报告显示项目的绩效指标。 系统会通过在当前和累计期段内的组织分解结构 (OBS) 层上的项目的挣值和差异数据计算以上值。 要生成报告，请指定： 公司 公司代码。 项目 已生成报告的项目的代码。 货币类型 指用于在报告中显示数据的货币类型。 期段 (每月) 指生成报告的年度的期段（范围）。 报告显示此数据： 组织分解结构 （说明） 链接到项目的组织分解结构 (OBS)。 币种 指报告数据所显示的货币。 注意：此值取决于所选货币类型。 期段/累计 年度 指生成报告的当前/累计年度。 期段 指生成报告的年度的当前/累计期段。 计划值 指在当前/累计期段内计划的工作量。 挣值 指在当前/累计期段内完成的工作量。 实际成本 指在当前/累计期段内任务所发生的实际成本。 成本差额 任务所发生的估算成本与实际成本之间的差异。
        成本差额 = 挣值 - 实际值
  - 进度计划差异： 项目早于或晚于进度计划的时间段。
        进度计划差异 = 挣值 - 计划值
成本绩效指标 该指标是通过将挣值除以实际成本进行计算的。 进度计划绩效指标 该指标是通过将挣值除以计划值进行计算的。
Infor LN 中的挣值法 | 挣值计算基于
--- | ---
完成百分比 | 在 Infor LN 中为活动定义的进度
起始和结束百分比 | 活动的起始和结束日期
里程碑 | 里程碑完成日期
投入量 | 完成项目的投入
已分摊 | 挣值的分配