| # 按项目列出的工时预测 “工时预测”报告可帮助项目经理分析计划工时、用于完成项目的实际工时并确定工时差异。 此报告还允许用户在控制代码层人工定义“预测通货膨胀指数%”。 可以生成的各种报表如下： 按项目列出的工时预测 按项目/活动列出的工时预测 按项目/活动/控制代码列出的工时预测 “工时预测”报告显示以下数据： 计划工时： 计划工时数据取决于 BI 中最后核准的版本。 实际工时： 实际工时数据转移自 Infor LN。 进度： 进度数据会从 Infor LN 中进行转移。 预测： 预测数据是在 BI 中定义的。 额外工时： 针对“完成前尚需工时的估算”要应用的涨价（或降价）百分比。注意： 其他工时在控制代码层修改。 完成前尚需成本的估算 (ETC)：完成前尚需成本的估算是完成活动或项目所需的额外工时。 完成时的估算成本 (EAC)：完成时的估算成本是完成活动或项目的总工时数。完成时的估算成本 = 完成前尚需成本的估算 + 实际成本 完成时的差异成本 (VAC)： “完成时的差异成本”是项目结束时实际工时与计划工时之间的差异。完成时的差异成本 = 计划工时 - 完成时的估算成本 要生成报表，请执行下列操作： 指定必须为其生成报告的数据的范围。 审核数据。 单击“项目”字段中的项目代码。 您可以查看活动层的“按项目/活动列出的工时预测”报告，以及预测工时数据，例如完成前尚需成本的估算、完成时的估算成本以及完成时的差异。 单击“活动”字段中的活动代码。 您可以针对控制代码层的指定数据查看“按项目/活动/控制代码列出的工时预测”报告。 注意 在控制代码层： 仅会为成本类型人工显示工时预测报告。 可以对额外工时进行修改。 |