| # 按活动/设备列出的实际进度 (tpppc1142s000) 使用此进程以维护活动成本对象和设备成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理 项目 标识项目的代码。 说明 代码的说明或名称。 状态 项目状态。 日期 输入此特定项目及其要素或活动的进度的日期 活动 活动代码。 说明 代码的说明或名称。 状态 活动的工作授权状态。 设备 设备代码。 设备 代码的说明或名称。 进度登记层 按成本对象或控制代码在项目监控中记录设备成本类型的进度的层。 这是一个显示字段。 预算数量 设备的预算数量 单位 为该成本类型的预算行定义的单位。 报告完成 此字段指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在计划中，已预算堆放 100 立方米土方。 但实际只需要堆放 80 立方米土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100m000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中的合同延伸类型字段设置为待结算数量的合同延伸。 实际进度 [%] 选定的成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 实际进度 [数量] 选定的成本对象或控制代码的进度，以数量或时间量表示。 |