| # 按要素/杂项成本列出的实际进度 (tpppc1100s000) 使用此进程以维护要素和杂项成本对象组合的进度。 项目 项目代码。 项目 项目状态。 日期 修改进度的日期 要素 要素代码。 要素 要素状态 杂项成本 杂项成本代码。 如果项目 (tppdm6100m000) 进程中的进度登记层字段是成本对象，则可以选择预算成本对象。 如果上面的字段设置为控制代码，则可以选择预算成本对象的控制代码。 进度登记层 此字段确定如何在项目监控中记录成本类型“杂项成本”的进度。 报告完成 此字段指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在计划中，已预算堆放 100 立方米土方。 但实际只需要堆放 80 立方米土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在“进度”字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100m000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中的合同延伸类型字段为“待结算数量”的合同延伸。 实际进度 [%] 选定的成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 仅当项目 (tppdm6100m000) 进程中的登记进度字段设置为“是”时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果选中报告完成复选框，则上述字段的值不会产生影响。 您始终可以输入进度。 如果选中项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在计划中，已预算堆放 100 立方米土方。 但您多堆放了 20 立方米。 此时，应输入 120%。 |