| # 按延伸/材料列出的实际进度 (tpppc1180s000) 使用此进程以维护延伸和材料成本对象组合的进度。 相关主题 使用进度处理 项目 标识项目的代码。 项目 项目状态。 日期 日期 合同延伸 合同延伸的代码。 合同延伸 延伸的状态 合同延伸 延伸的状态 物料 如果项目 (tppdm6100m000) 进程中的材料实际进度字段是“成本对象”，则可以选择预算成本对象。 如果此字段是“控制代码”，则可以选择预算成本对象的控制代码。 材料实际进度 可以记录该成本类型的进度的层 预算数量 物料成本对象的预算数量 报告完成 此字段指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在计划中，已预算堆放 100 立方米土方。 但实际只需要堆放 80 立方米土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100m000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中的合同延伸类型字段为“待结算数量”的合同延伸。 实际进度 [%] 选定的成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 仅当项目 (tppdm6100m000) 进程中的登记进度字段设置为“是”时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果选中报告完成复选框，则上述字段的值不会产生影响。 您始终可以输入进度。 如果选中项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在计划中，已预算堆放 100 立方米土方。 但您多堆放了 20 立方米。 此时，应输入 120%。 实际进度 [数量] 选定的成本对象或控制代码的进度，以数量（完成的单位数量）或时间量表示。 仅当项目 (tppdm6100m000) 进程中的登记进度字段设置为“是”时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果选中报告完成复选框，则上述字段的值不相关。 此时，您始终可以输入进度。 如果选中项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于预算数量的进度数量。 例如，如果已在计划中预算堆放 100 立方米土方，但实际多堆放了 20 立方米，则应输入 120%。 如果更改进度数量，LN 将计算该进度百分比。 项目库存 当前物料的数量仍为该项目的库存。 仅当下列条件成立时，才能输入库存： 未选中报告完成复选框。 项目 (tppdm6100m000) 进程中的材料实际进度字段设置为“成本对象”。 在项目进度中计算结果，如下例所示。 示例 预算： 95,000 单位 x 0.95 = 90,250。实际销售： 100,000 x 1 = 100,000。进度为 25%，而项目的现有库存仍为 76,000 个单位。 允许预算： 进度： 25% * 90,250 = 22,562.50 现有库存： 76,000 * 0.95 = 72,200.00 合计： 94,762.50 截至当日的总销售数量： 100,000.00 截至当日的结果： -5,237.50 项目库存 单位代码。 |