| # 企业计划子系统中的工作天数和日历天数 有几种类型的跨度、时界和提前期是以工作天数表示的。 在计划过程中，需要将这些工作天数转换为日历天数。 企业计划子系统在将工作天数转换为日历天数时，会考虑相应日历的容量。 提前期数据处理过程 对于提前期数据（如安全时间），其处理过程如下所述： 企业计划子系统根据所涉及资源的基本能力（在资源 (cprpd2100m000) 进程中定义）将工作天数转换为工时。 如果未涉及任何资源，转换将以工作中心的基本能力（在工作中心 (tirou0101m000) 进程中定义）为依据。 企业计划子系统将根据资源日历或更一般的日历计划工时。 跨度和时界的处理过程 对于跨度和时界，其处理过程如下所述： 企业计划子系统根据计划参数 (cprpd0100m000) 进程中定义的基本日能力将工作天数转换为工时。 企业计划子系统将根据物料企业单元的日历计划工时。 如果没有可用的企业单元日历，则使用公司日历。 所得的时间指标（以小时、分钟和秒表示）将舍入至计划期段的期末。 （对于信号跨度不执行这一步。） 示例：时界计算 企业单元日历中定义的能力将在下表中显示：
日期 | 工作时间 | 能力 [小时]
--- | --- | ---
6 月 10 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
6 月 11 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
6 月 12 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
6 月 13 日 | 6:00 A.M. - 中午 12:00 | 6
6 月 14 日 | - | 0
6 月 15 日 | - | 0
6 月 16 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
6 月 17 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
基本日能力：每天 12 小时 当前日期：6 月 11 日 4:00 P.M. 时界：3 个工作日 过程 根据基本能力将时界转换为小时、分钟、秒数（时界 = 3 x 12 = 36 小时）。 然后，从当前日期和时间开始对时界进行前进式计划。 下表对此进行了演示：
日期 | 工作时间 | 能力 [小时]
--- | --- | ---
6 月 11 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 2
6 月 11 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
6 月 11 日 | 6:00 A.M. - 中午 12:00 | 6
6 月 11 日 | - | 0
6 月 11 日 | - | 0
6 月 11 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
6 月 11 日 | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 4
所得时界为：6 月 17 日 10:00 AM。该时界会舍入到其所处的计划期段的期末。 相关主题 企业计划子系统中的日历 跨度和时界 企业计划子系统中的时区 |