| # 使用重排进度计划消息 更改计划或交货日期并提供有关是否需要取消订单或对其重排进度计划的信息时，会出现重排进度计划消息。 紧急重排进度计划 由于订单上的交货日期与要求交货日期之间存在差异，因此订单必须提早交货。 这种差异可能是由以下原因造成的： 要素（或项目(若要素不可用)）的起始日期提前。 活动预算行的起始日期提前（要么以人工方式，要么作为外部计划程序包中的更改结果）。 订单的交货日期被故意延期。 延迟重排进度计划 由于订单上的交货日期与要求交货日期之间存在差异，因此订单可以延迟交货。 这种差异可能是由以下原因造成的： 要素（或项目(若要素不可用)）的起始日期延期。 活动预算行的起始日期延期（要么以人工方式，要么作为外部计划程序包中的更改结果）。 订单的交货日期被故意提前。 取消 由于订货数量超出可用数量，因此必须取消订单。 这种差异可能是由以下原因造成的： 活动或要素预算缩减。 预算行取消。 订货过量。 注意 运行生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程时，系统会（再次）创建重排进度计划消息。 相关主题 使用计划项目需求计划 (PRP) 仓单 生成计划项目需求计划 (PRP) 订单 |