| # 按项目/人工列出的成本控制 (tpppc4514m000) 使用此进程来监控所执行的项目。可以在项目/人工控制代码层汇总实际成本控制。 该进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 相关主题 使用控制查询和报表 LN 计算完成成本的方式 项目 标识项目的代码 当前期段 实际成本控制期所在的年度 / 用于实际成本控制的期段 币种 概览进程中的默认货币是项目货币。在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <CTRL-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。 币种 货币或货币说明 生成时间 当前项目成本控制的建立日期。此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。 人工控制代码 控制代码 总预算 控制数据中显示的预算金额 累计完成预算 当前期段结束时的完成预算 累计实际工作金额 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本 累计差异 累计结果金额 成本期实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本 成本期差异 成本期的结果金额 预算数量 控制数据中显示的合计预算工时 累计完成预算 当前期段结束时允许的工时 注意 有关此计算，请参见：LN 计算完成成本的方式。 累计实际工作金额 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理的合计工时 累计差异 累计结果金额 成本期完成预算 当前期段内可能耗费的工时 成本期实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理的合计工时 成本期差异 成本期的结果金额 预测成本 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外成本预测 完成时的差异成本（数量） 预测的最终结果 预测数量 当前期段结束时所预期的项目结束时的额外工时预测 完成时的差异成本（数量） 预测的最终结果 |