| # 制造管理子系统中的日历 要在制造管理中计划生产订单或计算可用能力，LN 需要知道可用工时。 在 LN 中，日历和可用性类型用于记录资源的可用性。 提前期和生产计划 在生产计划中，LN 使用提前期来确定某一道工序的结束时间和下一道工序的起始时间。为获得准确的计划日期，还必须考虑资源的可用性。例如，由于周末、假日或维护等原因，工作中心偶尔会不可用。 如需更多信息，请参阅联机手册主题制造管理子系统中的提前期。 设置日历 搜索路径 如果工作中心针对适用的可用性类型没有有效日历，LN 将使用企业单元的日历。如果工作中心或企业单元均没有有效的日历，LN 会采用公司的日历。 如果将工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的使用的日历类型字段设置为公司，LN 将始终采用公司日历。 日历代码 下表说明如何将日历链接至各种资源。
要完成的操作 | 使用的进程
定义公司日历 | 公司 (tcemm1170m000)
定义企业单元的日历 | 企业单元 (tcemm0130m000)
定义工作中心的日历 | 工作中心 (tirou0101m000)
注意 在工作中心 (tirou0101m000) 进程和部门 (tcmcs0565m000) 进程中定义工作中心的日历，其效果是一样的。每个工作中心也是一个部门。在一个进程中输入的内容，在另一个进程中也可见。 可用性类型
要完成的操作 | 使用的进程
指定生产订单计划的可用性类型 | 工艺流程参数 (tirou0100m000)
指定装配控制的可用性类型 | 装配控制参数 (tiasc0100m000)
要查看日历代码和可用性类型的可用组合，启动日历可用性类型 (tcccp0150m000) 进程。可以按日历代码或可用性类型对记录进行排序。 要查看日历工时、效率系数和能力百分比，使用日历工时 (tcccp0120m000) 进程并查找适用的日历代码和可用性类型。 如果计划日期不在选定日历的起始日期和结束日期所定义的期段之内，也就是说，特定日期上没有可用的日历工时，LN 将使用标准日历。 相关主题 日历功能概览 设置日历结构 使用日历 效率系数 能力百分比 制造管理子系统中的提前期 |