| # 活动实际进度 (tpppc1160s000) 使用此进程以维护项目活动的进度。 仅当项目状态为“活动”且项目 (tppdm6100m000) 进程中控制依据字段的值设置为“活动预算”时，才能维护此进程。 相关主题 使用进度处理 项目 标识项目的代码。 项目 项目状态。 日期 为其记录进度的日期（不必是系统日期）。 进度数量和百分比将与此日期相关。 活动 活动代码。 报告完成 如果选中此复选框，表示选定活动的生产已完成。 您仍然可以输入进度。 如果进度不等于 100%，则满足以下任一条件时，可以结算与预算之间的差值： 在活动 (tppss2100m000) 进程中为选定活动选中待结算复选框。 选定的成本对象属于合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中的“合同延伸类型”字段为待结算数量的合同延伸。 实际进度数量 活动上设置的数量。 系统将根据此字段中的数量记录进度，这对于按进度开票来说非常重要。 累计 [数量] 指定日期的活动进度的累计数量 累计 [%] 以累计百分比表示的活动进度。 换言之，将销售数量和进度数量进行比较。 日期 [数量] 以自上次输入日期至目前为止所完成数量表示的进度 注意 第一次输入进度时，此字段的值等于累计数量。 文本 如果选中此复选框，则 LN 将打印活动进度文本。 |