| # 按项目/延伸/设备列出的成本控制 (tpppc4535m000) 使用此进程以监控所执行的项目。 可以在项目/延伸/设备控制代码层汇总实际成本控制。 此进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。 其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 LN 计算完成成本的方式 使用控制查询和报表 项目 标识项目的代码。 合同延伸 指原始合同之内或之外的特定协议。 合同延伸超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。 可以将合同延伸分配至自下而上预算。 LN 区分以下四种合同延伸类型： 范围变更 临时金额 波动结算 待结算数量 生成时间 当前项目成本控制的建立日期。 此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。 币种 概览进程中的默认货币是项目货币。 在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。 币种 货币。 设备控制代码 最详细的成本控制层所使用的控制代码 总预算 控制数据中显示的预算金额 完成成本 当前期段结束时的允许成本 预算数量 控制数据中显示的合计预算数量 完成数量 当前期段结束时的允许数量 不含承付款的实际数量 所有期段（截至当前期段）内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 当前期段 实际成本控制期所在的年度 / 用于实际成本控制的期段 含承付款完成成本 当前期段内可能发生的成本 不含承付款的实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）。 不含承付款完成成本 不含承付款的允许金额 含承付款完成数量 当前期段内可以生产的数量 不含承付款的实际数量 当前期段内已过帐至历史记录的成本事务处理合计数量（不含预期付款） 不含承付款完成数量 不含承付款的允许数量 |