| # 使用计划项目需求计划 (PRP) 仓单 计划仓单是基于计划预算和计划起始日期的建议订单。 可以使用生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中生成的订单，也可以在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中人工输入这些订单。 可以输入或确认计划仓单以在任何仓库中保留库存。 如果仓单是针对定制物料的，制造管理会生成仓单并将其存储在仓库中。 材料的计划订单并不是最终订单。 如果交货日期或预算更改，可以在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中维护订单。 使用此进程，可以人工输入这些订单，并将这些订单从仓库更改至项目或从项目更改至仓库。 对于交付物，根据项目交付物 (tppdm7100m000) 进程建议使用计划仓单。 可以使用生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中生成的订单，也可以在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中人工输入这些订单。 可以创建订单以执行这些任务： 直接装运交付物给业务伙伴。 通过仓库装运交付物给业务伙伴。 转移交付物至另一个仓库。 确认计划仓单 必须对计划仓单进行确认以将其更改为实际订单。 确认意味着订单已核准，可以由适当人员进行转移。 使用以下三种方法可以确认订单行： 在计划 PRP 仓单 (tppss6115m000) 进程中人工确认 在核准计划 PRP 仓单 (tppss6225m000) 进程中全局确认 在生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程中确认并转移 转移计划仓单 在转换计划 PRP 仓单 (tppss6235m000) 进程中，可以将已确认仓单转移至仓储管理子系统。 下达转移订单以将库存分配至项目。 将计划仓单更改为计划采购订单 可以在转换仓单为计划 PRP 采购订单 (tppss6215m000) 进程中将计划仓单更改为计划采购订单。 如果不同地点的仓库间转移成本高于直接向项目订货的成本，则使用此进程来采购物料，而不是消耗现有库存中的物料。 在这种情况下，必须采购这些项目物料，而不是从仓库供给订货。 相关主题 生成计划项目需求计划 (PRP) 订单 使用重排进度计划消息 |