| # 项目详细资料 (tipcs2130m000) 使用此进程以列出通用项目详细资料。 您可以在详细进程中维护项目详细资料。 这些数据与定制需求的后勤操作和财务结果有关。 注意 如果通过推进启动项目详细资料 (tipcs2130m000) 进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 项目类型 项目 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。 由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。 项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。 其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。 预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。 相关主题 项目类型 项目状态 为项目指定的状态。 大多数进程中都会显示该状态，它指示项目的进度。 根据项目状态的不同，系统可能无法执行或者还不能执行某些进程。 项目阶段 项目的当前执行阶段。 阶段在项目阶段 (tipcs2110m000) 进程中输入。 预算 生成实际项目的预算类型的项目。 完成阶段 PCS 项目中已完成工作的百分比。 在此字段中键入的百分比将显示在按项目列出的期中销货成本和收益 (tipcs3190m000) 进程的 POC（人工）字段中。 该百分比可以用于收益确认计算，以确定 PCS 项目的期中销货成本 (COGS) 以及期中收益。 相关主题 项目控制模块 (PCS) 期中收益确认概览 项目控制模块 (PCS) 中的期中收益确认过程 投资项目 内部项目用于将与担保、产品开发以及投资相关的成本集中到一起进行管理。 这些项目不能包含在在制品 (WIP) 中，但必须过帐到资产负债表或 P&L 报表的单独总帐科目中。 如果选中此复选框，表示项目将为内部项目。 因此： 不能创建任何销售订单 不会为 PCS 和估计销货成本的组合或 PCS 与实际销货成本的组合建立财务分录。 销货成本 如果清除此复选框，则项目是外部项目。 因此： 可以创建销售订单。 可以为 PCS 和货物估计成本组合建立财务分录（使用按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程）。 注意 如果正在处理一个或多个财务事务处理，则不能更改此字段。 另外，不能将内部项目链接至销售订单行 (tdsls4101m000) 进程中的销售订单行上。 相关主题 财务集成 - 概览 预期收益 此复选框用于确定是否对项目销售额进行了预估。 此结果确定何时以及如何执行销售成本价记帐。 如果选中此复选框，则将根据实际销售额创建销售成本价记帐。 如果是实际销售额，则在下一次进行项目成本价计算时将创建正确的销售成本价记帐。 如果清除此复选框，则将根据部分项目创建销售成本价记帐。 如果具有已开票项目的销售订单，或没有销售订单，则在下次进行项目成本价计算时，将针对项目的所有部分执行销售成本价记帐。 净改变实际成本 如果选中此复选框，则将在上一次计算实际成本价之后记录此项目的财务事务处理，上一次实际成本价的计算是在按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程中进行的。 如果计算净改变实际成本价，则 LN 会跳过那些已清除此复选框的项目，因为实际成本价自上次计算之后未发生任何改变。 如果在按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程中计算实际成本价，则 LN 会清除此复选框。 如果记录项目的财务事务处理，则 LN 会针对该项目选中此复选框。 要计算净改变实际成本价，请在按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程中选中仅限净改变复选框。 完成百分比计算方法 在确认收益时，可以计算 PCS 项目的期中销货成本 (COGS) 和期中收益。 期中销货成本 (COGS) 和收益是根据 PCS 项目中已完成工作的百分比计算得出的。 在此字段中，必须确定计算 PCS 项目完成百分比 (POC) 的方式。 允许值 完成百分比计算方法 相关主题 项目控制模块 (PCS) 期中收益确认概览 项目控制模块 (PCS) 中的期中收益确认过程 过帐按成本构成列出的期中销货成本和收益 在确认收益时，可以计算 PCS 项目的期中销货成本 (COGS) 和期中收益。 如果选中此复选框，则会按详细的成本构成指定期中销货成本 (COGS)。 您可以在按成本构成列出的销货成本 (tipcs3191m000) 进程中查看并维护详细的期中销货成本 (COGS)。 如果清除此复选框，则不会按详细的成本构成指定期中销货成本 (COGS)。 而是对期中过帐的一般费用构成字段中指定的成本构成过帐期中销货成本。 性能方面 本字段的设置会影响系统性能和数据库增长。 如需更多信息，请参见 按成本构成列出的期中销货成本和收益。 相关主题 项目控制模块 (PCS) 期中收益确认概览 项目控制模块 (PCS) 中的期中收益确认过程 期中过帐的一般费用构成 过帐期中销货成本 (COGS) 的成本构成。 只有清除了过帐按成本构成列出的期中销货成本和收益复选框，才可以输入成本构成。 相关主题 项目控制模块 (PCS) 期中收益确认概览 项目控制模块 (PCS) 中的期中收益确认过程 限于 PCS 项目财务公司的销货成本和收益 如果选中此复选框，则与 PCS 相关的销货成本和收益全都在 PCS 项目的计算中心的财务公司进行过帐。 如果清除此复选框，则与 PCS 相关的销货成本和收益全都在服务部门、销售部门和/或仓库的财务公司进行过帐。 此字段默认来自项目控制参数 (tipcs0100m000) 进程中的相应字段。 注意 如果选中此复选框，并清除了该复选框，则不能重新选中此复选框。 这是因为，在重新选中复选框之前，可能已经将与 PCS 相关的销货成本和收益过帐到 PCS 项目财务公司以外的财务公司，但如果选中此复选框，则不允许此操作。 相关主题 多地点环境中 PCS 项目的销货成本和收益过帐 销货成本分配的依据 如果清除了限于 PCS 项目财务公司的销货成本和收益复选框，则会在多个部门之间分配一般销货成本，而不是仅在 PCS 项目计算中心分配。 可以使用此字段指明是否要在项目销货成本分配 (tipcs3110m000) 进程中人工输入销货成本分配，或者 LN 根据销售订单、服务订单和/或仓单的收益计算销货成本分配。 此字段默认来自项目控制参数 (tipcs0100m000) 进程中的相应字段。 允许值 销货成本分配的依据 相关主题 多地点环境中 PCS 项目的销货成本和收益过帐 将 PCS 项目之间的转移视为销售关系 如果选中此复选框，将物料从一个 PCS 项目（来源项目）转移到另一个 PCS 项目（目标项目）会导致来源项目产生收益。 如果清除此复选框，则将物料从一个 PCS 项目（来源项目）转移到另一个 PCS 项目（目标项目）会导致对来源项目登记负的材料成本。 可将此负登记视为对来源项目的实际成本的更正。 在当前日期过帐项目事务处理 每次创建项目控制模块 (PCS) 项目时，于此复制输入到项目控制参数 (tipcs0100m000) 进程中相应字段的日期。 如果 如果选中此复选框，则进行成本记帐时将使用当前日期。 如果清除此复选框，则必须在销售成本/收入过帐日期字段中输入日期。 销售成本/收入过帐日期 项目结算时必须输入成本价和销售额的日期。 执行项目结算 (tipcs2250m000) 进程期间可以改写此字段的值。 已开票额 相关项目的总开票额。 如果是主项目，则其子项目的开票额将通过按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程自动汇总到主项目中。 开票额将在按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程和项目结算 (tipcs2250m000) 进程中的项目成本计算过程中进行更新。 该金额源自统一开票已为其打印发票的项目交货方的所有销售订单、服务订单和仓单。 如果 POC 方法为无（这意味着没有使用收益确认），则开票百分比将以该金额和预期收益总额为基础进行计算。 然后，该百分比将用作未结算项目的销货成本的过帐依据。 期中销货成本将根据按项目列出的期中销货成本和收益 (tipcs3190m000) 进程中的期中销货成本百分比进行记帐。 已开票额 用来表示开票额的货币。 计划方法 计划方法指示是否应将项目网络计划中的起始日期或完成日期视为固定日期。 注意 只有在主项目或单个项目中才可以选择计划方法。 子项目将自动继承主项目的计划数据。 起始日期 项目的要求起始日期或计划起始日期。 网络计划中会使用或计算此日期。 注意 只有满足以下条件才可以填写起始日期： 项目是主项目或单一项目。 选择了前移计划方法。 相关主题 网络计划 完成日期 项目的要求完成日期或计划完成日期。 只有满足以下条件才可以输入交货日期： 项目是主项目或单一项目。 选择了后移计划方法。 更新日期 使用按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程计算并更新 PCS 项目的成本价和估计价格的日期。 请注意，更新日期可能与成本计算数据的生效日期不同。 必须在按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程中确定生效日期。 实际结算日期 项目的结算日期。 已最终结算 如果选中此复选框，则项目的全部财务事务处理将由按项目删除财务事务处理 (tipcs3200m000) 进程删除。 不能再重置项目状态。 粗略估计能力 [H] 项目的估计能力总需求。 使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程并根据每项活动的估计能力需求可以自动计算此值。 对于主项目，子项目的估计能力需求将自动汇总到主项目中。 汇总估计能力 [H] 项目的汇总能力总需求。 使用汇总项目估计能力 (tipcs4201m000) 进程并根据项目结构和每个定制制造物料的工作装配自动计算此值。 对于主项目，子项目的汇总能力需求将通过生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程自动汇总到主项目中。 耗用工时[H] 已核算的项目活动耗用的总工时数。 此值通过处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程自动更新。 对于主项目，还将在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中汇总主项目的子项目工时。 实际人时 过帐至人员管理并由该子系统处理的实际人时。 实际机时 过帐至人员管理并由该子系统处理的实际机时。 项目状态 启动项目状态 (tipcs2102m000) 进程。 |