| # 计算供应提前期 可以通过多种方式确定企业计划子系统中计划订单的订货日期（起始日期）和交货日期（结束日期）。 下列因素在确定订单起始日期和结束日期的过程中非常重要： 为供应过程的不同部分定义的提前期。 日历（定义工作天数和工时）。 供应地址与接收地址之间的距离。 如需有关 Infor ERP 确定订单起始日期和结束日期的方法的信息，请参考联机手册主题确定订单起始日期和结束日期（基本过程）。 通常，以下条件适用于计划订单的起始日期和结束日期： 起始日期和结束日期不能在方案起始日期之前。 起始日期可以是过去的日期。 如果在时界内进行模拟，则结束日期可以是过去的日期。 如果不在时界内进行模拟，则结束日期不能在时界之前（也不能是过去的日期）。 如果使用固定交货并在时界内进行模拟，结束日期将始终是某个固定的交货时间。 如果使用固定交货并且不在时界内进行模拟，则结束日期始终为时界之后的某个固定交货时间。 供应提前期 有效的供应提前期取决于订单的类型以及所使用的计划方法。 生产提前期 可以通过两种方法对计划生产订单进行计划： 根据详细工艺流程数据，使用相应的日历。 根据固定提前期，使用企业单元日历。 采购提前期 可以使用多种类型的提前期数据对计划采购订单进行计划： 物料/供应商数据（如果找不到供应商，也可以使用物料采购数据） 物料/仓库数据 距离表 可以通过两种方法对计划采购订单进行计划： 根据多种类型的提前期，使用相应的日历。 根据计算出来的提前期（解释为日历天数）。 分配提前期 计划分销订单通过使用供应关系进行计划。 可以通过两种方法对计划分销订单进行计划： 根据距离表，使用相应的日历。 根据供应关系 (cprpd7130m000) 进程中定义的固定供应提前期，使用相应的日历。 通常，企业计划子系统采用以下两种方法来计算计划订单的订单起始日期和订单结束日期： 根据用户定义或 Infor ERP 计算出来的固定值。 根据有关订单提前期中各提前期组件的物料特定数据。 企业计划子系统使用哪种方法取决于订单类型，以及企业计划子系统所找到的结束日期是在固定提前期计划跨度之前还是之后。 如需有关根据订单类型计算提前期的详细信息，请参考对应的相关主题。 相关主题 供应源 企业计划子系统中的生产提前期计算 基于供应日历的分销提前期 分销提前期计算 企业计划子系统中的日历 采购提前期计算 采购提前期计算 企业计划子系统中的生产提前期计算 分销提前期计算 |