| # 项目 (tppdm6600m400) 使用此进程以维护每个项目的主项目数据。 项目数据定义了项目的所有要项。 许多字段的默认值或输入值都取决于参数进程。 因此，如果某字段包含错误数据，请检查参数进程中的相关字段。 注意 使用“地图”部分可查看项目地址码和供货方地址的位置。 您一次只能选择一个记录。 使用“切换货币种类”按钮可以查看以不同本币表示的金额。 在项目延伸中已定义收益确认方法和销货成本方法。 根据选择的收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 方法，还可以确定要素和活动层的收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS)。 要素和活动的使用取决于项目是由要素控制还是由活动控制。 可以在项目层和延伸层上设置要确认的收益的上限和下限。 可以使用此进程中的标签访问以下进程： 要素 (tpptc1100m000) 活动 (tppss2100m000) 里程碑 (tppss2101m000) 合同链接至项目结构 (tpctm0160m000) 按员工列出的责任 (tppdm6149m000) 相关主题 使用项目数据管理 创建项目 使用搜索路径 在项目中使用货币 在项目中使用本币 使用汇率确定方式 收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 使用项目处理程序 通用 项目 项目 输入新项目代码。 可以选择从以下各项创建项目： 未使用的现有通用项目 附加至项目系列的新编号 附加至估算系列的新编号。 估算系列不同于项目系列。 如果创建估算项目，此编号有助于识别项目是否是作为估算启动的。 第一个空号 说明 代码的说明或名称。 项目状态 项目的状态。 项目状态对于整个项目生命周期中遵循正确的过程非常重要。 注意 对于类型为“模板”的项目，项目状态无关紧要。 通用 项目经理 作为项目的经理的员工。 项目经理 代码的说明或名称。 项目地址码 标识可以发送项目交货的位置的代码。 在美国，此地址代码用于第三方税务软件。 说明 代码的说明或名称。 供货方地址 此处输入的地址将用作项目交货和服务的标准供货方地址。 企业单元 由部门、工作中心、仓库和项目等实体组成的、在组织中财务独立的一部分。 企业单元的实体必须全部属于同一后勤公司，但后勤公司可以包含多个企业单元。 可以将企业单元链接至一个财务公司。 当您执行企业单元之间的后勤事务处理时，这些后勤事务处理会过帐到每个企业单元所链接的财务公司。 可定义企业单元之间的关系，从而可在企业单元之间进行货物转移。 要在企业单元之间开票和定价，必须将企业单元链接至内部业务伙伴。 您可以利用企业单元对部分业务进行单独的财务核算。 例如，您可以将组织中属于同一后勤公司、但分布在不同国家的那些独立部分定义为企业单元。 每个企业单元的会计核算都应在该企业单元所链接的财务公司中以其所在国家的货币执行。 说明 代码的说明或名称。 财务公司 企业单元所链接的财务公司。 如果财务公司与运营公司不同，则会在项目中使用财务公司的货币系统。 相关主题 货币系统 财务公司 代码的说明或名称。 项目货币 如果项目是在另一个国家执行的，使用项目货币有助于监控项目。 这种货币可以是未指定为任何本币的外部货币。 说明 代码的说明或名称。 项目处理程序 项目处理程序代码。 项目处理程序包括用于执行以下操作的各个步骤（也称为活动）：更新预算状态，更新工作授权状态，以及生成控制数据。 如需详细资料，请参见使用项目处理程序。 项目处理程序 代码的说明或名称。 搜索关键字 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。 它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。 搜索关键字 II 物料的第二个搜索关键字。 项目类型 内部项目 如果选中此复选框，则表示项目将为内部项目。 内部项目不承担面向业务伙伴的合同义务，其成本将记录到损益科目中。 如果选中内部项目复选框和资本项目复选框，还可以在简单内部项目后面创建一个资本项目。 资本项目是一个内部项目，在项目完成后，系统会在资产负债表上将资本项目作为固定资产对其进行资本化。 资本项目 只供内部使用的项目，交付项可登记为固定资产，但不可能发生交货。 在资本项目中，您是业务伙伴。 注意 如果已对项目执行财务事务处理且项目状态已变为活动，则不能选中此复选框。 模板 如果选中此复选框，则项目类型为模板且不能用于实际项目。 此项目只能用于复制项目。 注意 仅当项目状态为自由时，才能选中此复选框。 分级结构类型 项目必须属于其中一个项目类型。 主项目 子项目所属的主项目。 主项目 代码的说明或名称。 计划 用于标识链接至项目的程序的代码。 说明 代码的说明或名称。 使用组织分解结构 如果选中此复选框，则组织分解结构 (OBS) 用于项目。 注意 仅当选中通用项目参数 (tppdm0100s000) 进程中的所有活动类型复选框时，才能查看此字段。 组织分解结构 组织分解结构的代码。 注意 仅当选中通用项目参数 (tppdm0100s000) 进程中的所有活动类型复选框时，才能查看此字段。 组织分解结构 代码的说明或名称。 财务 协议明细单 合同 链接至项目的合同的代码。 说明 代码的说明或名称。 买方业务伙伴 链接至项目的买方业务伙伴的代码。 买方业务伙伴 代码的说明或名称。 合同金额 指项目合同的总额。 对于分时段预算版本，合同金额表示如下：
    合同金额 = 利润费用 + 管理储备金 + 已分配预算 + 未分配的预算
合同金额用于确定发票限额。 以本币表示 以本币表示的合同金额。 合同类型 此字段确定如何计算项目合同金额。 它会对项目中的开票产生影响。 发票类型 所选择的发票类型决定开票中处理开票的方式。 财务分析付款条款 材料 订单日期与付款日期之间的平均天数 人工 订单日期与付款日期之间的平均天数 设备 订单日期与付款日期之间的平均天数 分包 订单日期与付款日期之间的平均天数 杂项成本 订单日期与付款日期之间的平均天数 业务伙伴 订单日期与付款日期之间的平均天数 固定资产 资产编号 如果选中资本项目复选框，并且要将项目链接至固定资产代码，则可以输入资产编号和合同延伸。 结算项目的实际成本时，固定资产将增值。 推进到资产 (tffam1500m000) 进程可以输入固定资产。 资产编号 代码的说明或名称。 资产扩展码 资产扩展码是一个说明字段。 最多可以输入 15 个字符。 例如，可以使用此字段，在属于资产 (tffam1500m000) 进程内一个资产编号的一系列固定资产中进行选择。 财务结果 状态 此字段决定在财务管理中计算项目财务结果的过程。 允许值 可能值 预算 方法 预算依据 项目预算类型可决定查看预算的方式。 可以按照下列项对项目进行预算： 要素 活动 控制依据 预算方法 项目的预算方法。 预算中使用延伸 如果选中此复选框，系统将在预算和成本控制中使用延伸。 主项目预算 如果选中此复选框，则预算成本分析和所生成的控制数据只包括主项目自身的预算成本。 实际成本包括主项目的成本和对应子项目的成本。 如果清除此复选框，则预算成本分析和生成的控制数据既包括主项目的预算成本，也包括对应子项目的预算成本。 实际成本 预算顶层要素 项目要素或活动结构的顶层要素。 项目预算由一个树状结构构成。 该结构只有一个顶层要素或活动。 预算顶层要素 代码的说明或名称。 预算成本分析 根据项目预算，可以在生成预算成本分析 (tpptc3200m000) 进程中执行多个预算成本分析。 每个预算成本分析均采用项目代码和预算成本分析版本的组合进行存储。 对于每个项目，系统会指示必须将哪个预算成本分析版本视为实际版本。 例如，实际预算成本分析的默认值是在下列进程中进行设置： 显示财务分析 (tppss0701m000) 打印预算项目成本 (tpptc3440m000) 预算成本分析 代码的说明或名称。 分时段预算分析版本 根据实际预算，可以在生成预算成本分析 (tpptc3200m000) 进程中执行多个预算成本分析。 每个预算成本分析均采用项目代码和预算成本分析版本的组合进行存储。 对于每个项目，系统会指示必须将哪个预算成本分析版本视为实际版本。 在估算、实际预算和/或实际成本计算之间进行成本比较时，LN 始终会根据实际预算成本分析版本来显示实际预算的成本数据。 分时段预算分析版本 代码的说明或名称。 汇率类型（预算） 用于在子系统中进行预算成本分析的默认汇率类型。 用户可在生成预算成本分析时更改该值。 说明 代码的说明或名称。 汇率类型（成本） 用于在子系统中进行采购成本分析的默认汇率类型。 用户可在生成预算成本分析时更改该值。 汇率类型（收益） 用于在子系统中进行销售成本分析的默认汇率类型。 用户可在生成预算成本分析时更改该值。 预算人工费率路径 优先级 1 预算人工行中人工成本费率和销售费率的预算人工费率搜索路径。 默认数据 预算日期 输入预算的起始日期。 人工成本费率 人工成本事务处理日期 无论何时更改项目中的通用成本费率，系统都会将成本费率的事务处理日期自动填写为系统日期，以便始终知道最新的成本费率更改时间。 以本币表示 以本币表示的成本费率 说明 代码的说明或名称。 人工销售费率 项目中人工成本的通用销售费率 人工销售事务处理日期 无论何时更改项目中的通用销售费率，系统都会将销售费率的事务处理日期自动填写为系统日期，以便始终知道最新的销售费率更改时间。 以本币表示 以本币表示的成本费率 费率单位 例如，成本费率为 25 欧元，单位为小时，这表明成本为每小时 25 欧元。 费率单位 代码的说明或名称。 计划 进度计划 活动计划 项目中使用的项目计划。 如果成本由活动预算类型控制，则必须填写此字段。 注意 仅当选中项目计划参数 (tppss0100s000) 进程中的使用计划复选框时，才能查看此字段。 活动计划 代码的说明或名称。 起始日期 此日期是计划的默认值，在运行预算成本分析和使用附加费时该日期非常重要。 起始日期用于确定哪些（预算）附加费对预算成本分析有效。 如果缺少起始日期，将导致使用所有附加费。 注意 如果通过发票计算方法实际成本（在合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中设置）对波动使用合同延伸，则必须输入项目起始日期。 结束日期 项目的结束日期 实际完成日期 首次完成项目的议定日期。 此字段仅用于提供信息。 项目提前期类型 在计划中查看时间的方式。 估计提前期 使用此字段可以记录执行项目所需要的预期时间。 此字段仅用于提供信息。 根据项目提前期类型字段的设置，可以用工作天数或日历天数来表示所需的项目时间。 项目最终提前期 此字段根据明细指示项目提前期。 此字段仅用于提供信息。 根据项目提前期类型字段的设置，可以用工作天数或日历天数来表示所需的项目时间。 阶段 可以将阶段链接至项目的各种状态。 阶段可用于区分项目。 示例 可以将带有“删除数据”说明的阶段代码 001 链接到一系列项目。 要删除相应的项目，只需选择阶段代码 001。 阶段 代码的说明或名称。 需求计划 库存承诺时机 根据可用性，指定必须对项目承诺仓库库存的阶段。 允许值: 插入 可以储备实际库存，即可在需求计划中插入计划仓单时承诺仓库库存 核准 在确认计划仓单时承诺库存。 从不 注意 项目中的库存储备是仓储管理子系统中的库存承付款。 但是，仅当没有为项目保留任何库存时，才能修改此值。 企业单元 负责事务处理行指定的交货的企业单元。 说明 代码的说明或名称。 优先供应仓库 接收多个项目的交货的通用仓库。 货物将从优先供应仓库发送到项目仓库。 相关主题 使用仓库 说明 代码的说明或名称。 默认项目仓库 项目仓库用于存储来自优先供应仓库的交货。 如果希望对项目使用一个仓库，请在此字段中输入仓库。 所有库存都会发送到该仓库。 也可以将此字段留空，并将较低层的仓库链接到某个要素或活动以改进库存控制。 计划组 用于标识计划组 (tcpeg0101m000) 进程中定义的计划组的代码。 注意 如果已实施项目挂钩功能，则必须针对状态为活动的项目在此字段中输入值。 计划组 代码的说明或名称。 安装组 用于在服务管理子系统中生成物理分解结构或从项目生成服务订单的默认安装组。 装运 路线 链接至项目的路线。 路线 代码的说明或名称。 承运人/LSP 项目的承运人/LSP。 承运人/LSP 代码的说明或名称。 控制 实际进度 材料实际进度 可以记录该成本类型的进度的层 人工实际进度 可以记录该成本类型的进度的层 设备实际进度 可以记录该成本类型的进度的层 分包实际进度 可以记录该成本类型的进度的层 杂项成本实际进度 可以记录该成本类型的进度的层 登记进度 登记进度 记录 控制数据生成日期 上次针对此项目运行生成控制数据 (tpptc1230m000) 的日期。 控制数据生成者登录代码 上次针对此项目运行生成控制数据 (tpptc1230m000) 进程的用户的登录代码。 控制数据生成者登录代码 代码的说明或名称。 上次历史记录过帐日期 上次将实际成本事务处理过帐至历史记录的日期。 在执行过帐事务处理 (tpppc4202m000) 进程期间，LN 会自动保存此日期。 此字段仅用于提供信息。 历史记录上次过帐登录代码 此字段显示上次将此项目的实际成本事务处理过帐至历史记录的用户的登录代码。 在执行进程期间，系统会自动更新此字段的值。 历史记录上次过帐登录代码 代码的说明或名称。 实际成本控制上次建立日期 上次生成控制数据的日期 实际成本控制上次建立者登录代码 上次针对此项目运行建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程的用户的登录代码。 此字段仅用于提供信息。 实际成本控制上次建立者登录代码 代码的说明或名称。 小时人工费率路径 优先级 1 人工行中每小时人工成本费率和每小时销售费率的工时登记时人工费率搜索路径。 项目创建 用户 创建项目的用户。 默认值为用户的登录名。 可以更改该值。 用户 代码的说明或名称。 项目创建日期 创建项目的日期。 项目来源 来源 如果适用，是指复制此项目的来源。 来源 代码的说明或名称。 估算 估算 拒绝 在估算后可以拒绝项目。 此字段指示被估算的项目能否继续其估算、预算和开票生命周期。 原因代码 在特定估算被拒绝或项目被延迟等情况下可以使用此字段。 如果估算被拒绝，则必须填写原因代码。 原因代码 代码的说明或名称。 目标项目 只有对项目和估算使用了不同的系列，才需要填写此字段。 系统将在复制过程完成后显示目标项目。 说明 代码的说明或名称。 来源自估算 只有对项目和估算使用了不同的系列，才需要填写此字段。 系统将显示用作来源的估算项目。 最后执行者 将估算下达至项目的人员的登录代码。 系统将从上一次下达开始登记登录。 最后执行者 代码的说明或名称。 下达日期 运行下达流程的最晚日期 期中结果 收益确认 收益确认方法 选择收益确认的方法： 按完成项目法 (RR) 按完成百分比方法 按挣值系数法 按实际收益法 按偿款合同法 按里程碑法（仅适用于由活动控制的项目） 计算方法 用于计算已完成工作百分比的方法。 允许值 完成百分比计算方法 注意 仅当收益确认方法字段设置为完成百分比时，才会启用此字段。 默认值为成本比例法。 仅当项目状态为自由或活动时，才能修改此值。 要根据完成百分比方法计算要确认的收益： 在项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中，主要预测方法字段必须设置为完成前尚需成本的估算或完成时成本估算。 必须运行建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程以检索项目的最新汇总成本，系统根据该汇总成本计算完成百分比。 完成百分比 项目的完成百分比。 必须将此百分比与合同金额相乘才能计算要确认的收益。 注意 可以人工输入完成百分比，也可以单击完成百分比来获取计算值。LN 使用以下公式计算此百分比：
    完成百分比 = 成本（已发生）/完成时的估算成本
挣值系数 指定挣值系数。 必须将此系数与成本相乘才能计算要确认的收益。 注意 您可以人工输入挣值系数，也可以通过单击“计算挣值系数”来得到计算值。 LN 使用以下公式计算该系数：
    挣值系数 (ERF) = 项目合同金额/总预算成本
因为只有活动项目的总预算成本是已知的，因此要计算挣值系数 (ERF)，项目状态必须为活动。 收益确认阈值 收益得到确认前的最小预期完成百分比。 注意 只有完成百分比大于或等于此字段时，才会在使用生成期中结果 (tpppc3250m000) 进程生成期中结果时确认收益。 但是，如果按利润百分比为负数，则无论是否达到最小完成百分比，收益都将得到确认。 默认值 0 收益确认限制 关于要确认收益的限制。 指定最大百分比。 注意 可以更改该值。 除完成项目法外，收益确认限制对所有收益确认 (RR) 方法均有效。 该百分比乘以合同金额等于可以确认的最大收益（直到完成项目为止）。 当项目已完成并且最终收益（和销货成本 (COGS)）已过帐时，将忽略此百分比。 默认值 100 销货成本 起始标准 选择计算销货成本的方法： 按完成项目法 (COGS) 按利润百分比法 按偿款合同法 完成百分比 项目的完成百分比。 必须将此百分比与完成时的估算成本 (EAC) 相乘才能计算要确认的成本。 注意 当起始标准设置为完成百分比时，Infor LN 默认将此值设置成针对项目计算的完成百分比。 如果起始标准字段设置为利润百分比，则不能使用此值计算要确认的成本。 利润百分比 指定利润百分比。 销货成本 (COGS) 是根据此百分比和已确认收益计算而来的。 注意 可以人工输入百分比，也可以单击计算来获取计算值。LN 使用以下公式计算此百分比：
    利润百分比 = 预算/合同金额
或
    利润百分比 = EAC（完成时的估算成本）/合同金额
如果在项目层确定销货成本 (COGS)，LN 将允许您选择计算利润百分比的基础。 可以选择预算或完成时成本估算作为计算利润百分比的基础。 杂项 分类 获取方法 出于统计原因，可以输入获取此项目时所用的方法。 获取方法 代码的说明或名称。 融资方法 标识此项目所使用的融资方法的代码 融资方法 代码的说明或名称。 业务部门 标识行业的代码 业务部门 代码的说明或名称。 地理区域 地理区域 地理区域 代码的说明或名称。 类别 可自定义的项目分类 类别 代码的说明或名称。 组 项目的自定义分类 组 代码的说明或名称。 图片 图片 如果需要，可以添加图像。 文本 文本 使用此字段可输入与项目相关的文本。 杂项 临时金额的杂项成本代码 与临时金额类型的合同延伸相关的成本将被过帐到杂项成本对象。 此字段标识用于此项目的杂项成本对象（标准或项目特定的杂项成本）的代码。 此字段从项目 (tppdm6100m000) 进程的临时金额的杂项成本代码字段中获取默认值。 临时金额的杂项成本代码 代码的说明或名称。 默认活动 在必须将金额过帐至某个活动、但尚未指定该活动的过程中，系统会将此活动用作默认值。 在下列情况下将发生这种情况： 通过创建进度发票和分期付款发票 (tppin1210m000) 进程自动生成分期付款时。 通过生成临时金额事务处理 (tpppc3210m000) 进程生成临时金额结算时。 为延伸生成发票时。 生成单位费率发票时。 注意 默认情况下活动代码来源于以下进程： 项目 (tppdm6100m000) 创建进度发票和分期付款发票 (tppin1210m000) 生成临时金额事务处理 (tpppc3210m000) 活动的类型必须为控制科目或工作包。 默认活动 代码的说明或名称。 使用附加费 用于计算项目间接成本的附加费。 如果使用附加费，则可以选择必须针对预算成本、实际成本还是同时针对预算和实际成本分摊附加费。 基本设施使用税 标识适用于此项目的基本设施使用税的代码。 基本设施使用税 代码的说明或名称。 在制品销售值附加费 为确定在制品 (WIP) 的财务值而根据项目的合计成本计算的附加费百分比。 仅当选中项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中的在制品销售值附加费成本复选框时，才会使用此附加费百分比。 激活 激活项目或将项目链接至合同链接。 计算 计算已完成工作的百分比。 计算挣值系数 使用以下公式计算挣值系数：
    挣值系数 (ERF) = 项目合同金额/总预算成本
要计算挣值系数 (ERF)，项目状态必须为活动，因为只有活动项目的总预算成本才是已知的。 仅当收益确认方法字段设置为挣值系数时，此按钮才可用。 计算利润百分比 请使用下列公式计算利润百分比：
    利润百分比 = 预算/合同金额
仅当销货成本计算法字段设置为利润百分比时，此按钮才可用。 |