- | # LN 计算完成成本的方式 在绩效评定和监控过程中，LN 可以采用不同方式计算完成成本，具体取决于某些设置： 已针对延伸登记成本，其中合同延伸 (tpptc0110s000) 进程符合以下两个条件： 发票计算方法设置为实际成本。 合同延伸类型设置为待结算数量之外的值。 在这种情况下，LN 按如下公式计算完成成本：
      完成成本 = 预算金额 * 进度
- 如果项目为成本加成项目，则不能使用延伸登记成本。期中结果尚未确定，进度登记表明生产尚未完成。 在这种情况下，LN 按如下公式计算完成成本：
      完成成本 = 已过帐至历史记录的	的成本
- 已针对延伸登记成本，其中合同延伸 (tpptc0110s000) 进程的合同延伸类型设置为待结算数量。 对于项目中进度数据指示生产已完成或大于 100% 的部分（例如，特定要素的某些材料行），LN 按如下公式计算完成成本：
      完成成本 = 预算金额 ((预算数量 * 进度) - 预算数量) * 控制预算中的销售价格
- 注意：完成材料成本要加上进度数据中提供的库存，再乘上材料的成本价格。 否则，LN 会按如下公式计算完成成本：
      完成成本 = 预算金额 * 进度
注意：完成材料成本要加上进度数据中提供的库存，再乘上材料的成本价格。 |