| # 组计划中的材料可用性 组计划中的材料可用性 使用工作订单、服务订单和维修销售订单的新检查材料可用性参数，可以在组计划和工作负荷调整处理中纳入材料可用性作为附加约束条件。 组计划现基于活动的最早起始日期以及执行活动所需的部件的材料可用性。 生成计划时，会考虑材料可用性日期。 系统会从适用的活动来源（服务订单/工作订单）参数中检索材料可用性日期。 对于所选的服务订单活动或工作订单活动，此日期（ATP 日期/计划可用日期/要求的交货日期）会默认来源于服务材料可用性 (tstdm2520m000) 进程。 如果在服务订单组 (tsspc3100m000)、工作单组 (tsspc3100m100) 和计划活动组 (tsspc3100m200) 进程中选中了遵循材料可用性日期复选框，材料可用性日期则会用作订单活动的新计划起始日期的约束条件。 如果材料可用，要求的交货日期则会用作 ATP 日期和计划可用日期。 如果材料不可用，ATP 日期和计划可用日期则会填入材料变为可用的日期。 要求的交货日期会用作服务订单的活动 (tsspc3120m000) 进程中材料可用性日期的备用日期。 工作负荷调整和计划过程中会使用材料可用性日期。 在这两种情况中，活动的起始日期不能早于材料可用性日期。 可以为组集和组选择/清除遵循材料可用性日期，因此可以在考虑或不考虑材料可用性日期的情况下运行工作负荷调整和计划。 根据自动更新组计划（服务订单）和自动更新组计划（工作订单）复选框，会为组计划更新材料可用性日期。 ATP 日期、计划可用日期或要求的交货日期中的更改必须与相关的组活动同步。 相关主题 材料可用性简介 发料约束条件 材料可用性检查 创建材料可用性行 更新计划交货时间 |