- | # 按完成百分比方法 选择此方法以根据项目/合同延伸的完成百分比来确认收益。 参考合同完成阶段而进行的收益确认通常称作完成百分比法。 合同收益在工作进行的会计期间的收益报表中确认为收益。 何时使用此方法 此方法用于： 合同类型设置为固定价格合同的项目。 无硬件交付物的项目。 示例：工程和开发项目。 计算确认收益 LN 使用以下公式计算确认收益：
      确认收益 = 完成百分比 * 合同金额
  合同金额是各个业务伙伴合同子金额之和。 在项目 (tppdm6100m000) 进程中，可以人工输入完成百分比，也可以单击计算来获取计算值。LN 使用以下公式计算该百分比（基于成本比例法）：
      完成百分比 = 成本（已发生）/完成时的估算成本
示例 在特定时间发生的总成本为 50,000，项目结束时的估算成本为 200,000。 这样，完成百分比的计算方式为 (50.000 / 200.000) x 100 = 25% 注意：对于合同延伸，必须人工输入完成百分比，因为没有为合同延伸定义完成时的估算成本 (EAC)。 确认收益层： 项目 合同延伸 约束条件： 在 项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中，主要预测方法设置为完成前尚需成本的估算或完成时成本估算。 必须执行建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程以检索最新汇总成本（对于项目和合同延伸），系统根据该汇总成本确定完成百分比。 相关主题 收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) |