| # 主数据 在通用项目数据中， LN中使用的主数据集中用于跨项目使用。 大多数表用于分组、排序和报告项目，也用作财务过帐的各种分帐。 项目 项目数据定义了项目的所有要项。 项目状态对于整个项目生命周期中遵循正确的过程非常重要。 项目与 PCS 项目的关系 将项目链接至制造管理中的 PCS 项目。 PCS 项目可用于生成通用物料、定制物料或标准物料。 在项目的材料预算行中指定 PCS 项目物料时，将创建这两种项目代码之间的关系。 项目期中结果 查看选定项目的期中财务结果。 期中结果是项目执行期间的临时财务结果。 可以将这些结果转移到损益科目。 存在以下两种类型的期中结果： 期中结果成本（与成本关联的事务处理） 期中结果收益（与收益关联的事务处理） 计划 可以指定活动结构、进度计划以及起始和结束日期。 您可以为单个项目维护替代计划。 活动计划是用来跟踪进度的计划。 更新工作授权状态 使用正式授权过程开始处理特定要素或活动。 此过程可确保授权工作在适当时间、按适当顺序完成。 项目 - 文档 您可以维护项目特定文档的详细资料。 文档按已定义的文档类型分组。 项目 - 第三方 可以维护项目特定的第三方详细资料。 第三方指项目中有间接利益或非契约性利益的个人或组织，例如，政府部门或管理机构。 合同延伸 合同延伸指原始合同之内或之外的特定协议。 合同延伸是超出与买方业务伙伴签订的原始合同范围的协议。 可以将合同延伸分配至自下而上预算。 与预算之间的关系可在初始预算和/或预算调整明细行中进行定义。 有以下四种合同延伸类型： 范围变更 临时金额 波动结算 待结算数量 项目交付物 根据项目层的预算依据设置，可以为要素或活动定义交付物。 如果项目按要素预算并按活动控制，则必须将活动链接至要素项目交付物。 人工 使用人工代码控制一个特定人工代码或一组人工代码的成本。 人工费率决定了在预算行和工时登记中使用的成本和销售费率。 杂项成本 杂项成本对象可以是标准成本对象或项目特定对象。 成本对象与用于成本控制目的的控制代码相关。 更新项目价格和费率 可以全局更新项目特定的成本对象和人工费率的费率和价格。 这包括人工、分包、设备和杂项成本类型的成本对象。 收益代码 可以指定项目特定的收益代码。 这些代码仅与特定项目相关。 收益代码用于对相同发票类型的已开票金额进行分组，以便分析收益历史记录。 附加费 使用附加费计算预算模块中的预算间接成本和/或项目生产控制模块中的实际间接成本。 换算项目和预算货币 可以对下列各项运行货币换算： 项目货币 预算行货币 上述两种货币 使用项目处理程序 项目处理程序包括执行项目所需的步骤。 您可以指定应用和执行项目处理程序所需的步骤，如更新预算状态、生成控制数据等。 |