| # 资源订单计划 - 查找 (cprrp0531m000) 使用此进程以指定 LN 必须显示其能力需求的方案和资源。此外，还必须指定 LN 必须显示其能力数据的时间段（及时间段数量）。 方案 指定 LN 必须显示其资源能力数据的方案。 计划层 指定 LN 必须显示其资源能力数据的计划层。 计划层不允许为 0。 资源 指定 LN 必须显示其能力利用率的资源。 关键能力类型 资源订单计划上将显示的关键能力类型。请参见关键能力类型。 显示的能力类型 显示的能力类型 起始日期 定义 LN 必须显示指定资源的能力利用率的时段起始日期。 期段长度 选择 LN 必须显示指定资源的能力利用率的时段长度。请选择下列值之一： 1 天：LN 会显示期段数字段中指定的天数内的能力消耗情况。 7 天：LN 会显示期段数字段中指定的周数内的能力消耗情况。 14 天：LN 会显示期段数字段中指定的双周期段数内的能力消耗情况。 28 天：: LN 会显示期段数字段中指定的四周期段数的能力消耗情况。 详细资料：LN 会显示所有订单以及这些订单在期段数字段中所指定天数内所需的资源能力。 如果已在起始日期字段中定义了日期，并且指定了期段长度，LN 将检查指定的期段是否会超过下列值： 资源计划跨度 工序存储时间跨度 方案结束日期 如果超过以上任意一个日期，LN 将显示警告。 期段数 指定 LN 必须显示指定资源的能力利用率数据的期段数。这些期段的长度为期段长度字段中所定义的长度。该值不允许为 0。 如果期段数超过以下设置，LN 将显示警告： 资源计划跨度 工序存储时间跨度 方案结束日期 隐藏“空”期段 如果选中此复选框， LN 将仅显示需要指定资源能力的订单所在的期段。 |