| # 按要素/设备列出的实际进度 (tpppc1524m000) 使用此进程以列出要素和设备成本对象组合的进度。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 项目 项目代码。 说明 代码的说明或名称。 状态 项目的当前状态 日期 记录进度的日期。 进度登记层 此字段指明是按成本对象还是按控制代码在项目监控中记录成本类型“设备”的进度。 要素 要素代码。 说明 代码的说明或名称。 状态 要素的工作授权状态。 设备 设备代码 如果项目 (tppdm6100m000) 进程中的设备实际 进度字段设置为成本对象，则可以选择预算成本对象。 如果该字段设置为控制代码，则可以选择预算成本对象的控制代码。 相关主题 设备 说明 代码的说明或名称。 预算数量 控制数据中显示的合计预算数量 报告完成 此字段指明选定的成本对象是否已报告为完成。 即使进度不是 100%，也可以将成本对象报告为完成，如下例所示。 在预算中，已预算堆放 100 立方米土方。 但实际只需要堆放 80 立方米土方。 工作准备就绪后，请选择此字段并在实际进度 [%] 字段中输入“80%”，因为您只需要总预算数量的 80%。 如果进度不是 100%，则在下列情况下，可以结算与预算之间的差值： 在要素 (tpptc1100m000) 进程中为选定要素选中了待结算复选框。 选定的成本对象属于合同延伸 (tpptc0110s000) 进程中的合同延伸类型字段设置为待结算数量的合同延伸。 实际 进度 [%] 选定的成本对象或控制代码的进度，以总预算数量或时间的百分比表示。 仅当项目 (tppdm6100m000) 进程中的登记进度字段设置为是时，才能为选定的成本对象或项目维护此字段。 如果未选中报告完成复选框，则上述字段的值不会产生影响。 您始终可以输入进度。 如果选中项目进度参数 (tpppc0100s000) 进程中的允许实际进度 > 100% 复选框，则可以输入大于 100% 的进度。 示例 在计划中，已预算堆放 100 立方米土方。 但您多堆放了 20 立方米。 此时，应输入 120%。 实际进度 [数量] 选定的成本对象或控制代码的进度，以数量或时间量表示。 打印按要素/成本对象列出的实际进度 启动打印按要素/成本对象列出的实际进度 (tpppc1420m000) 进程，通过该进程可打印项目的要素进度的详细资料。 打印要素实际进度表 启动打印要素实际进度表 (tpppc1450m000) 进程，通过该进程可打印显示要素的进度详细资料的表。 打印按要素列出的实际进度表 启动打印按要素列出的实际进度表 (tpppc1428m000) 进程，通过该进程可打印显示要素历史记录的进度详细资料的表。 打印按要素/成本对象列出的实际进度表 启动打印按要素/成本对象列出的实际进度表 (tpppc1421m000) 进程，通过该进程可打印显示要素和成本对象组合的进度详细资料的表。 |