| # 按项目计算期中销货成本和收益 (tipcs3290m000) 使用此进程来计算项目控制模块 (PCS) 项目的期中销货成本 (COGS) 和收益。即便在装运任何最终产品之前，期中销货成本 (COGS) 和收益也有助于了解项目控制模块 (PCS) 项目的期中结果。 期中销货成本 (COGS) 和收益是根据项目的完成百分比 (POC) 计算得出的。项目详细资料 (tipcs2130m000) 进程中 完成百分比计算方法字段的设置决定了如何计算百分比 (POC)：按目前为止已发生的成本、按工时进度或人工输入值。 可以在按项目列出的期中销货成本和收益 (tipcs3190m000) 进程中查看和维护计算所得的期中销货成本 (COGS) 和收益。如果在项目详细资料 (tipcs2130m000) 详细进程中选中过帐按成本构成列出的期中销货成本和收益复选框，则也可以在按成本构成列出的销货成本 (tipcs3191m000) 进程中查看按成本构成列出的销货成本 (COGS)。 如需有关期中销货成本 (COGS) 和收益计算方法的详细信息，请参考项目控制模块 (PCS) 中的期中收益确认过程。 相关主题 项目控制模块 (PCS) 期中收益确认概览 项目控制模块 (PCS) 中的期中收益确认过程 项目 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。 由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。 项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。 其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。 预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。 项目状态 表示项目进度。 活动 该状态表示项目处于执行阶段。您可以下达计划订单，以便可以实际启动和完成所需的采购和生产活动。 已结束 就制造而言，该状态表示项目已完成。此外，该状态还表示所有采购和生产活动均已完成或结束，且该项目的所有销售订单均已完成交货。 项目员工 处理项目控制模块 (PCS) 项目的员工。 计算中心 可确定项目或生产订单的企业单元且具有管理功能的工作中心。 若是生产订单，则可以在计算中心执行工序，因为计算中心可以充当常规工作中心。 相关主题 计算中心 计算组 计算组是一个代码，表示用户要进行财务比较的一组项目。 可以将计算组分配给下列项： 预算 主项目（只要计算组未分配给另一个项目或单一项目） 单一项目（只要计算组未分配另一个主项目或单一项目） 搜索关键字 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。 它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。 完成百分比计算方法 完成百分比 (POC) 指的是项目中已完成的工作的百分比。POC 计算方法决定了如何计算完成百分比。 允许值 完成百分比计算方法 执行估计成本计算 如果选中此复选框，则计算项目控制模块 (PCS) 项目的估计成本价。项目成本价基于链接至项目的物料成本价（考虑了项目数量）、估计附加费和活动的估计成本价计算得出。已计算的项目控制模块 (PCS) 项目的估计成本将被改写。 如果清除此复选框，则不计算估计项目成本，而从按项目列出的成本价 (tipcs3560m000) 进程中提取估计项目成本。 注意 在计算期中销货成本 (COGS) 和收益过程中，不要运行按项目列出的成本价 (tipcs3560m000) 进程。这两个进程可能会相互干扰并因此破坏数据。 参考日期 视为计算期中销货成本 (COGS) 和收益所在期间终止日期的日期。另外，您也可以使用回溯日期。 计算 单击该命令可计算期中销货成本 (COGS) 和收益。 |