| # 工作负荷调整（进度计划） 对于组计划，工作负荷调整用于定义组的数量，必须生成这些组以便组合并行计划的计划属性。 工作负荷调整会为这些属性组合创建多个组。 对于基于进度计划的工作负荷调整，活动的计划开始和结束时间用于在某个组集内跨组分配活动。 基于进度计划的工作负荷调整包括： 选择活动 选择所有待执行工作负荷调整处理的活动。 所选活动会移至另一个组以进行工作负荷调整，但不包括： 冻结的和确定计划的组 冻结的和确定计划的活动集 确定计划的活动 对活动进行排序 对所选活动进行排序。 首先要遵循排序标准是组集。 在每个组集内，会基于开始/结束日期对活动进行排序。 基于以下标准对活动进行排序： 最早起始时间 计划起始时间 最晚起始时间（基于最晚结束时间、活动持续时间、适用的日历、可用性类型和时区集计算的活动最晚起始时间）。 计划结束时间 最晚结束时间 注意 如果未指定开始日期，则此字段中的值会默认设置为零。 如果未指定结束日期，则会考虑最大可能值。 没有开始日期的活动会首先安排在计划中，而没有结束日期的活动则会最后计划。 将活动分配到各组 在某个组集内跨组分配所选活动。 每个活动会按最早结束时间添加到组。 相应地会更新组的结束时间。 处理会继续进行，直到所有活动都添加到组。 如果活动被转移或安排到较早日期/时间或较晚日期/时间，则会更新计划起始时间和计划结束时间。 注意 如果在服务计划参数 (tsspc0100m000) 进程中为服务订单、工作单和计划活动选中了遵循最早起始时间复选框，则只有首先为活动指定最早起始时间后才可以启动活动。 基于进度计划的工作负荷调整过程是： 如果在服务计划参数 (tsspc0100m000) 进程中为服务订单、工作单和计划活动选中了遵循最早起始时间复选框，则始终会在将活动添加至其中的组的最晚结束时间启动活动。 将活动添加到组时，如果未考虑活动的最早起始时间，则不会存在时间余量。 添加活动后，还会继续处理后续活动。 如果在服务计划参数 (tsspc0100m000) 中为服务订单、工作单和计划活动没有选中遵循最早起始时间复选框，则在最早起始时间之前无法启动活动。 实际上，将活动添加到组后可能会出现余量。 |