- - | # 按项目/活动列出的项目绩效 “按项目/活动列出的项目绩效”报告显示绩效指标。 系统会通过在当前和累计期段内针对活动层的项目的挣值和差异数据计算以上值。 要生成报告，请指定： 公司 公司代码。 项目 已生成报告的项目的代码。 货币类型 指生成报告所依据的货币类型。 期段 (每月) 指生成报告的年度的期段（范围）。 “项目绩效”报告显示此数据： 活动（描述） 链接到项目的活动。 币种 指报告数据所显示的货币。 注意：此值取决于所选货币类型。 期段/累计 年度 指生成报告的当前/累计年度。 期段 指生成报告的年度的当前/累计期段。 计划值 指在当前/累计期段内计划的工作量。 挣值 指在当前/累计期段内完成的工作量。 实际成本 指在当前/累计期段内任务所发生的实际成本。 成本差额 任务所发生的估算成本与实际成本之间的差异。
        成本差额 = 挣值 - 实际值
  - 进度计划差异： 项目早于或晚于进度计划的时间段。
        进度计划差异 = 挣值 - 计划值
成本绩效指标 该成本绩效指标是通过将挣值除以实际成本计算的。 进度计划绩效指标 该进度计划绩效指标是通过将挣值除以计划值进行计算的。
Infor LN 中的挣值法 | 挣值计算基于
--- | ---
完成百分比 | 在 Infor LN 中为活动定义的进度
起始和结束百分比 | 活动的起始和结束日期
里程碑 | 里程碑完成日期
投入量 | 完成项目的投入
已分摊 | 挣值的分配