| # 收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 确认收益的目的是为了计算收益并在项目财务数据中登记收益。 对于贯穿核算期的长期合同，允许在合同完成之前确认收益。 稍后此信息将发送至财务管理。 销货成本 (COGS) 指的是公司为了生产、制造或销售某种产品而发生的费用。 它包括原材料的采购价格以及将原材料变为产品所发生的费用。 对于指定合同，收益确认流程将根据合同进度计算承包商估算所赚的收益合计（然后将其过帐至总帐）。 此金额与已为客户开单/开票的金额无关，且不代表任何种类的现金流。 对于指定合同，销货成本是在构建可交付产品（可以确认其收益）的流程中花费的金额，或在已完成的非重复活动（如工程设计）中花费的金额。 销货成本事务处理将过帐到总帐。 生成的“收益确认 (RR)”和“销货成本 (COGS)”行的事务处理货币与项目货币相匹配。 为新期段生成收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 时，可以结算上期财务结果。 结算项目时，将执行最终计算和过帐，并冲销财务结果。 根据所选方法，可以在项目、延伸、要素和活动层上确定收益确认和销货成本。 要素和活动的使用取决于项目是由要素控制还是由活动控制。 生成期中财务结果 可以选择“收益确认 (RR)”和“销货成本 (COGS)”方法以在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中生成期中财务结果，但按完成项目法除外。 收益确认限制 可以设置要确认的收益的限制。 在项目和合同延伸层已定义最大百分比。 默认值设置为 100%，但此值不可改写。 该百分比乘以合同金额等于可以确认的最大收益（直到完成项目为止）。 除完成项目法外，收益确认限制对所有收益确认 (RR) 方法均有效。 注意 当项目已结算并且最终收益（和销货成本 (COGS)）已过帐时，将忽略此百分比。 确认收益的方法： 按完成项目法 (RR) 按完成百分比方法 按里程碑法 按偿款合同法 按挣值系数法 按实际收益法 确定销货成本 (COGS) 的方法： 按完成项目法 (COGS) 按利润百分比法 按偿款合同法 按完成百分比法 (COGS) 每合同类型允许的收益确认 (RR) 类型：
固定价格合同 | 成本加成
--- | ---
完成项目 | 完成项目
完成百分比 | ----------
挣值系数 | ----------
实际收益 | 实际收益
里程碑 * | 里程碑 *
---------- | 偿款
* 仅适用于按活动控制的项目。 各种收益确认 (RR) 类型所适用的销货成本 (COGS)
收益确认 (RR) 类型 | 适用的销货成本 (COGS)
--- | ---
完成项目 | 完成项目
偿款 | 偿款
完成百分比 | 利润百分比
实际收益 | 利润百分比/ 偿款
里程碑 * | 利润百分比
挣值系数 | 偿款
* 仅适用于按活动控制的项目。 每发票计算方法允许的收益确认 (RR) 类型（对于合同延伸）
合同金额 | 预算成本 | 实际成本
--- | --- | ---
已完成 | 已完成 | 已完成
实际收益 | 实际收益 | 实际收益
完成百分比 | 完成百分比 | -----------
挣值系数 | 挣值系数 | -----------
里程碑 * | 里程碑 * | 里程碑 *
----------- | ---------- | 偿款
* 仅适用于按活动控制的项目。 使用多种方法计算收益确认 (RR) 和销货成本 (COGS) 时所针对的层
收益确认 (RR) 类型 | 适用的销货成本 (COGS) | 层
--- | --- | ---
完成项目 | 完成项目 | 项目 延伸
偿款 | 偿款 | 项目 延伸 要素 活动
完成百分比 | 利润百分比 | 项目 延伸
实际收益 | 利润百分比/ 偿款 | 项目 延伸 要素 活动
里程碑 * | 利润百分比 | 项目 延伸
挣值系数 | 偿款 | 项目 延伸 要素 活动
* 仅适用于按活动控制的项目。 |