| # 按项目/要素列出的成本控制 (tpppc4520m000) 使用此进程以监控所执行的项目。 可以在项目/要素层汇总实际成本控制。 此进程是项目进度中可用于监控项目的一系列进程之一。 其中每个进程提供的项目监控详细程度各不相同。 相关主题 使用控制查询和报表 LN 计算完成成本的方式 项目 标识项目的代码。 主项目总成本预算类型 指出数据是与项目本身相关还是与项目及其子项目相关。 生成时间 当前项目成本控制的建立日期。 此字段的值可由建立实际成本控制 (tpppc4803m000) 进程更新。 币种 概览进程中的默认货币是项目货币。 在相关转换货币系统和独立转换货币系统中，都可以使用“切换货币种类”选项 <Ctrl-R> 将此货币更改为其它货币。 适用以下顺序： 项目货币 当地货币 报表货币 1 报表货币 2 注意 只有最后 3 种货币是本币。 币种 货币。 要素 所使用的要素。 总预算 控制数据中显示的预算金额 完成成本 指根据当前期段结束时的进度得到的预算成本。 大多数情况下，LN 按如下公式计算完成成本： 完成成本 = 预算金额 * 进度 差异 差异 收益 截至当前期段的所有期段内已过帐至历史记录的收益。 完成成本 当前期段内可能发生的成本 收益 当前期段内已过帐至历史记录的收益 当前期段 实际成本控制期所在的年度 / 用于实际成本控制的期段 实际成本 当前期段内已过帐至历史记录的实际成本（不含承付款）。 实际成本 （本期）花费的金额，含承付款。 合计花费 = 实际成本（本期）+ 承付款（本期） 预测成本 预测成本 预测额外收益 当前期段结束时所预期的项目结束时的预测额外收益 总预算 合计预算 完成成本 允许的价格 包括实际承付款 含实际承付款的单位价格 含承付款的差异成本（数量） 含承付款结果的单位价格 不含承付款的实际成本 不含承付款的单位价格 不含承付款的差异成本（数量） 不含承付款结果的单位价格 |