| # 活动 (tppss2100m000) 使用此进程以查看和维护以下内容： 任何项目计划的活动结构的活动。 起始日期和结束日期，以便可以将挣值法附加到活动上。 注意 如果单击“新建”，则以下各项适用： 如果已选择现有行，则该活动将成为新行的父项。 （相当于使用添加子项选项。） 如果未选择行，则新活动即为顶层活动，该活动将成为前一个顶层活动的父项。 （相当于使用插入顶层活动选项。） 如果使用插入顶层活动选项，则新活动将成为前一个顶层活动的父项。 如果使用添加子项选项，则新活动的父项将自动设置为选定活动。 如果使用缩进选项，则选定活动将变成以上活动的子项。 如果使用伸出选项，则当前父活动的父项将变成选定活动的父项。 如果使用进度开票，则无法使用工作包或计划包类型的活动。 相关主题 在项目中使用结构 使用活动结构 使用自下而上预算 使用自上而下预算 使用映象 使用已分配金额 使用进度记录 使用模板 项目 唯一标识项目的代码。 状态 一种描述项目特征的方法。 LN 会区分以下状态： 自由 已经记录项目定义，但尚未执行项目。 此时，仍然可以进行更改。 活动 可以在执行项目期间下达、采购和登记成本事务处理。 已结束 项目已完成，但尚未进行财务结算。 此时，仍然可以登记成本事务处理， 但是，不能显示项目的实际采购订单。 已结 项目已进行财务结算，不能再更改项目定义。 已存档 项目存储在存档公司中。 项目存档公司可以用作历史项目数据的数据库。 计划 唯一标识计划的代码。 活动位置 活动的位置编号。 活动 唯一定义活动的代码。 活动 通用 说明 代码的说明或名称。 搜索关键字 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。 它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。 单位 唯一标识指定活动数量所使用的单位的代码。 活动类型 活动的类型 允许值 活动类型 注意 仅当在通用项目参数 (tppdm0100s000) 进程中选中所有活动类型复选框时，LN 才会使用所有类型的活动，否则，只会使用类型为工作包的活动。 父活动 包含子活动的活动。 树状活动结构是通过将活动链接至父活动而形成的。 如果选择父活动，则必须考虑下列条件： 工作分解结构 (WBS) 要素的父级始终是工作分解结构 (WBS) 要素（除非它来自活动结构的顶层）。 控制科目的父级始终是工作分解结构 (WBS) 要素（除非控制科目来自活动结构的顶层）。 计划包的父级是控制科目或计划包。 如果不使用组织分解结构，则计划包的父级是形成活动结构顶层的工作分解结构 (WBS) 要素或计划包。 工作包的父级可以是工作包、计划包或控制科目。 如果不使用组织分解结构，则工作包可以将工作分解结构 (WBS) 要素、计划包或工作包作为其父级。 或者，工作包自身可以形成活动结构的顶层。 组织分解结构要素 要链接控制科目的组织分解结构要素。 这样，您便可以让某组织单位或员工来负责总体项目的一部分。 该责任以分时段预算、项目计划或绩效评定来表示。 注意 仅当选中项目 (tppdm6100m000) 进程中的使用组织分解结构复选框时，才能将 OBS 要素链接至活动。 仅当选中通用项目参数 (tppdm0100s000) 进程中的所有活动类型复选框时，才能查看此字段。 合同延伸 指原始合同之内或之外的特定协议。 合同延伸超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。 可以将合同延伸分配至自下而上预算。 LN 区分以下四种合同延伸类型： 范围变更 临时金额 波动结算 待结算数量 关键能力类型 关键能力类型确定成本类型，系统必须根据该成本类型转换完成百分比。 使用在计划中生成实际进度 (tpppc1250m000) 进程将此值转换为时间相关的进度。 选择一种关键能力类型以指定要交换的成本类型进度。 这一点非常必要，因为项目进度中的进度比活动进度更加详细。 项目控制预算类型确定此进度来自何处： 来自在要素上输入的进度，还是来自活动上输入的进度。 预算状态 活动的预算状态。 只有状态为实际和最终的活动才可以用于历史记录，并且只能针对这些活动进行开票。 文本 如果选中此复选框，将显示文本。 开票 基于进度开票 可以确定是否希望为活动的进度分期付款开票以及希望如何进行开票。 发票进度 如果对活动开票，则发票类型为： 直接或间接。 还有另一种情况：不适用。 间接工作组 与间接工作相关的成本组的数量。 注意 仅当基于进度开票设置为项目实际进度时，此字段才可用。 之后，发票进度字段将变为间接。 使用暂扣款 如果选中此复选框，则可以对此活动使用暂扣款。 待结算 如果选中此复选框，可以输入结算价格。 如果清除此复选框，则无法结算额外工作（直接工作）的成本。 注意 此字段仅在合同行 (tpctm1110m000) 进程中“发票类型”字段设置为进度发票的项目中可用。 含可开票 如果选中此复选框，则会针对活动成本向客户进行开票。 控制 实际进度层次 记录进度的默认层 成本控制 如果选中此复选框，则可以在成本控制（报告）中包括此活动。 工作授权状态 活动的工作授权状态。 冻结日期 是指某一特定日期，在此日期之后必须暂停活动的工作执行。 注意 默认值为当前日期。 该字段是显示字段。 原因代码 冻结活动的工作执行的原因。 注意 仅当工作授权状态设置为冻结时，此字段才可用。 预算 数量 此活动需要的数量 时间单位 唯一标识时间单位的代码。 生产率 每生产单位的费率 时间单位数 时间单位数。 实际进度数量 此字段用于进行成本控制和进度记录。 如果项目的开票方法为单位费率或进度发票，则必须填入进度数量。 对于单位费率和进度开票，通过将此数量乘上销售价格，可以将此数量用作销售数量。 注意 对于单位费率方法，实际数量可以不同于估算数量。 对于进度发票方法，进度必须等于实际进度数量才能开票。 相关主题 使用进度记录 资产 资产 如果选中此复选框，则会将活动分配给资本项目。 注意 如果将某个活动设置为资本化，则该活动的子活动和父活动都不能资本化。 资产编号 资产编号。 注意 LN 仅对资本类型的项目启用资产编号和资产扩展码字段。 资产编号 代码的说明或名称。 资产扩展码 资产扩展码编号。 定价 销售价格 成本对象的默认单位销售价格 销售价格 LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币 销售价格 以本币表示的金额。 汇率/货币因子 按照标准比例收取或支付的固定费用，如交易的汇率。 汇率/货币因子 LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 结算价格 成本金额的本币。 结算价格 如果要日后在项目中确定为此活动设置的销售价格过高还是过低，则可以在此处进行结算。 原有价格将保留下来，但仅用于显示和比较。 结算价格 LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币 结算价格 以本币表示的金额。 汇率/货币因子 结算价格的费率。 汇率/货币因子 LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 跟踪 跟踪日期 计划起始日期 计划起始日期 计划结束日期 计划结束日期 实际起始日期 实际起始日期 实际结束日期 实际结束日期 进度计划完成百分比 这是活动的计划进度，切勿与实际进度相混淆。 如果使用外部进度计划程序包，则进度计划程序包可在此字段中填入计划进度。 可以使用根据计划生成实际进度 (tpppc1240m000) 进程将此进度复制到实际进度。 计划起始日期已更改 如果选中此复选框，则表明已更改了活动的计划起始日期。 要重新计算控制数据的需求日期，必须运行生成计划 PRP 订单 (tppss6200m000) 进程。 如果还对此进程进行了任何其它更改，则还必须运行生成控制数据 (tpptc1230m000)。 注意 运行生成控制数据 (tpptc1230m000) 后，此复选框将被清除。 外部进度计划界面 日历 日历代码。 说明 代码的说明或名称。 持续时间 外部进度计划界面的持续时间。 持续时间 表示外部进度计划界面持续时间的时间单位。 持续时间 代码的说明或名称。 约束条件类型 针对外部进度计划程序包的 MSP XML 文件实施的约束条件/检查。 具有 3 种约束条件类型： 弹性： 可以尽快，也可以尽可能向后安排时间执行活动。 半弹性： 必须在指定日期前/后开始或结束活动。 非弹性： 必须在指定日期开始/结束活动。 默认值 默认情况下，此字段会设置为“越早越好”。 允许值 Microsoft Project XML 文件的约束条件类型为： 弹性 越早越好： 外部进度计划程序包会根据项目活动起始日期尽快计划活动。 这是适用于所有活动的默认约束条件类型。 “约束条件日期”不适用。 越晚越好： 外部进度计划程序包会根据项目活动结束日期尽可能向后安排时间计划活动。 这是适用于所有活动的默认约束条件类型。 “约束条件日期”不适用。 半弹性 起始不早于： 计划在指定约束条件日期或在此日期之后执行活动。 起始不晚于： 计划在指定约束条件日期或在此日期之前开始活动。 起始不早于： 计划在指定约束条件日期或在此日期之后结束活动。 起始不晚于： 计划在指定约束条件日期或在此日期之前结束活动。 非弹性 必须起始于： 计划在指定约束条件日期开始活动。 必须结束于： 计划在指定约束条件日期结束活动。 约束条件日期 为约束条件类型指定的日期。 注意 如果“约束条件类型”字段设置为“越早越好”或“越晚越好”，则会禁用此字段。 截止日期 必须完成计划活动的日期。 注意 此字段仅在外部进度计划程序包中考虑使用。 挣值跟踪 挣值法 挣值法是用于计算计划值和挣值的方法。 相关主题 使用挣值法 链接的活动 如果挣值法为已分摊，则可以将某一活动链接至此活动。 起始百分比 为活动的起始点分配的百分比值。 在活动开始时，可以将项目活动的指定百分比视为挣值。 起始和结束百分比的总和必须为 100%。 注意 仅当挣值法设置为起始和结束百分比时，才会启用此字段。 作为分时段预算的一部分，该百分比将用作使用挣值相关数据的默认值。 终止百分比 为活动的结束点分配的百分比值。 起始和结束百分比的总和必须为 100%。 注意 仅当挣值法设置为起始和结束百分比时，才会启用此字段。 里程碑百分比 以里程碑类型的挣值法为基础，达到定义的里程碑时挣得的百分比。 此方法链接至活动，并为每个里程碑分配预算百分比或金额。 每次到达一个里程碑时，都会下达指定预算。 注意 仅当活动类型设置为里程碑时，才会启用此字段。 链接至活动的所有里程碑百分比的总和必须为 100%。 参考活动 参考活动 执行维修时所需的最小工作单位。 频率 参考活动作为项目活动的一部分发生的次数。 频率应用于 参考活动作为项目活动一部分时的频率必须用作为： 允许值 频率应用于 杂项 项目位置 项目活动的位置。 例如，建筑工地。 优先供应仓库 接收多个项目的交货的仓库。 货物将从优先供应仓库发送到项目仓库。 该值默认情况下来自“项目 (tppdm6100m000)”进程中的“优先供应仓库”字段。 注意 对于某个项目，当在多个位置执行活动时，如果同时在活动/要素层定义仓库，则会更容易地转移货物。 生成 PRP 订单时，ERP 将使用以下搜索路径来检查库存： 在“活动 (tppss2100m000)”/要素 (tpptc1100m000) 进程中定义的“优先供应仓库”中的库存。 在“项目 (tppdm6100m000)”进程中定义的“优先供应仓库”中的库存。 说明 代码的说明或名称。 默认项目仓库 指的是仅存储项目所用货物的仓库。 与普通仓库不一样的是，项目仓库的货物管理是针对项目及项目细节进行的。 默认项目仓库中的货物代表库存价值， 但是，项目仓库的库存价值不属于项目成本， 只有货物转移至项目后，其库存价值才会添加至项目成本。 一个项目仓库可供一个或多个项目使用。 来源标准活动 如果在此进程中输入的项目活动没有所需数据，将会显示此标准活动的默认数据。 里程碑 里程碑 定制物料 定制物料 进度计划 到达里程碑 收益 销售价格 已结金额的本币 打印活动 启动打印活动 (tppss2400m000) 进程，通过该进程可打印选定范围的活动。 |