| # 结算项目 项目结算前，LN 会检查项目的当前状态。 只能结算状态为已结束的项目。 LN 将检查下列内容： 如果有主项目，则检查状态为已结算的所有子项目。 检查已结算项目的所有生产订单。 检查所有已结状态的采购订单。 检查已针对所有采购收货开具发票，并已在财务核算中执行发票匹配过程。 检查所有已经在处理已交货的销售订单 (tdsls4223m000) 进程中结算的销售订单。 检查所有已经在历史记录中处理的项目的服务订单。 检查所有已处理的项目事务处理工时。 检查不再存在的任何项目库存。 项目库存价值不能超过用户输入的值。 LN 将自动删除小于该值的剩余库存。 检查所有已从 PCS 项目发送到销售部门、服务部门和/或仓库的财务公司并已完成的内部发票。 如果没有满足这些条件，LN 不会结算该项目。 如果可以结算项目，将采取下列步骤： 删除按仓库、物料和有效单元列出的库存 (whwmd2116s000) 进程中的仓单的所有当前入库和出库通知。 计算项目成本和结果。 要执行此操作，LN 会自动启动按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程。 将项目状态变更为已结算。 注意 如果有主项目，在结算主项目前，将根据之前的步骤首先结算所有子项目。 如果在项目控制参数 (tipcs0100m000) 进程中选中限于 PCS 项目财务公司的销货成本和收益复选框，则将在销售部门、服务部门和/或仓库的财务公司而不是 PCS 项目的财务公司过帐财务事务处理。 如果内部发票已从 PCS 项目发送至这些部门且尚未完成，项目结算 (tipcs2250m000) 进程会将项目状态设置为即将结算，而不是已结算。 必须先完成内部发票，然后再次运行项目结算 (tipcs2250m000) 进程才能将项目状态设置为已结算。 相关主题 财务集成 - 概览 多地点环境中 PCS 项目的销货成本和收益过帐 |