| # Версия бюджета (tpptc5100s000) Используйте этот сеанс чтобы работы с версией поэтапного бюджета для выбранного проекта. Для каждой версии необходимо: Ввести сумму контракта, прибыль и резерв руководства. Указать время начала, валюту и дату бюджета. Для поддержки отслеживания изменений в долгосрочных проектах, можно создать несколько версий для единственного кода анализа поэтапного бюджета (ПБ). Создать код анализа поэтапного бюджета в сеансе Генерация поэтапного бюджета (tpptc5200m000). Этот сеанс также определяет, какая версия является текущей версией проекта. Связанные темы Использование поэтапного бюджета Проект Код, однозначно идентифицирующий проект. Проект Статус проекта. Если статус Активный, новую версию поэтапного бюджета нельзя добавить, а существующую версию нельзя скопировать. Версия Код, однозначно идентифицирующий версию поэтапного бюджета. Статус версии Статус версии поэтапного бюджета. Связанные темы Как использовать статусы версии бюджета «сверху вниз» Валюта версии Код, однозначно идентифицирующий валюту. Связанные темы валюта проекта Курс валюты/Коэф.курса Получаемая или выплачиваемая сумма, определяемая в соответствии со стандартной шкалой, например, валютный курс операции. Курс валюты/Коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Курс валюты/Коэф.курса Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Сумма контракта Если вы вводите сумму контакта проекта в сеансе Контрагент по проекту (tppdm6101s000), воспроизведенная сумма рассчитывается из суммы контракта плюс дополнения типа изменения границ. Эту сумму можно изменить вручную. Сумма контракта Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Прибыль Для варианта поэтапного бюджета - прибыль удерживается компанией, выполняющей проект. Прибыль выражается следующим образом:
    прибыль = сумма контракта - резерв руководства + распределенный бюджет + 	нераспределенный бюджет
Прибыль Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Резерв руководства Резервный фонд непредвиденных расходов, предназначенный для снижения риска изменений объема проекта. В варианте поэтапного бюджета - это сумма, которая остается в резерве для целей управления, а не распределяется в структуре работ и не сохраняется в качестве прибыли. Резерв руководства выражается следующим образом:
    резерв руководства = сумма контракта - прибыль + распределенный бюджет + нераспределенный бюджет
Резерв руководства Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Распред.бюджет Часть нисходящего бюджета, распределяемая по работам. Вы можете просматривать распределенный бюджет на разных уровнях: Для работ: распределенный бюджет равен бюджету, уже распределенному по работам более низкого уровня. Для версии: распределенный бюджет равен бюджету, назначенному верхней работе в структуре работ. Его максимальная величина может быть равна сумме контракта минус прибыль минус резерв руководства Распред.бюджет Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Нераспределенный бюджет Часть бюджета проекта, которая еще не распределена по элементам. Вы можете просматривать нераспределенный бюджет на различных уровнях: Нераспределенный бюджет равен сумме бюджета минус распределенный бюджет Для версии: нераспределенный бюджет равен сумме контракта минус прибыль минус резерв руководства минус распределенный бюджет Нераспределенный бюджет Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Время создания Дата, на которую создана версия поэтапного бюджета. Время начала Если вы обновляете проект, меняя его статус со Свободного на Фактический, время начала можно ввести здесь. С этого момента версия бюджета становится фактической. По умолчанию задается сегодняшняя дата, можно изменить ее на будущую дату. Дата бюджета Значением по умолчанию является дата бюджета проекта в поле Дата бюджета сеанса Проекты (tppdm6100m000). Можно ввести более позднюю дату и/или время по сравнению с текущей датой/временем. Текст Если этот флаг установлен, нисходящая версия имеет связанный с ней текст, который можно просмотреть, щелкнув по кнопке Текст на инструментальной панели. |