| # План ресурсов проекта (tipcs0520s100) Используйте этот сеанс чтобы просмотра рабочих центров, вовлеченных в определенный PCS-проект, и выявления влияния PCS-проекта на мощности этих рабочих центров. PCS-проект требует мощности на определенный промежуток времени, обычно в нескольких рабочих центрах. В данном сеансе вы можете задать дату начала и число периодов, которые определяют условия для PCS-проекта. После этого для каждого рабочего центра показываются следующие значения: Число периодовпревышение мощностиисключая проект Число периодов, в которых потребности в мощностях рабочего центра превышают доступные мощности. Мощности, требуемые для PCS-проекта не учитываются. Число периодовпревышение мощностивключая проект Число периодов, в которых потребности в мощностях рабочего центра превышают доступные мощности рабочего центра. Мощности, требуемые для PCS-проекта учитываются. Первый периодпревышения мощности Первый период, в котором общие потребности в мощностях рабочего центра превышают базовую мощность рабочего центра. Число периодоввключенных в проект Общее число периодов, в течение которых PCS-проект требует мощности рабочего центра. Эти значения являются показателями доступной мощности рабочего центра. На основе этих чисел вы можете скорректировать ваши действия по планированию для PCS-проекта. LN извлекает список рабочих центров, вовлеченных в PCS-проект из следующей информации : Запланированное использование мощностей по заказу в Планирование предприятия. Планирование производственных заказов и операций в Цеховое управление. Работы по PCS-проекту в Управление проектом Диаграмма загрузки ресурса Если вы выберете рабочий центр, вы можете нажать Диаграмма для просмотра диаграммы загрузки ресурсов рабочего центра. Примечание Вы можете запустить этот сеанс нажатием План ресурсов проекта в сеансе Панорама проекта (tipcs0320m000). Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Дата начала PCS-проект требует мощности на определенный промежуток времени. В этом поле вы можете задать дату начала промежутка времени, для которого вы хотите посмотреть влияние PCS-проекта на мощности рабочего центра. Длина периода Число дней, к которым относится потребность в мощностях. Число периодов Число периодов, в течение которых PCS-проект требует мощности рабочего центра. Значение этого поля, умноженное на число дней, заданное в поле Длина периода определяет интервал, для которого вы хотите увидеть влияние PCS-проекта на мощности рабочего центра. РЦ Рабочий центр, являющийся частью PCS-проекта, и для которого могут существовать потребности в мощностях. Базовая мощность Если поле Длина периода = 1 день, это поле показывает дневную мощность каждой ресурсной единицы рабочего центра. Если поле Длина периода = 7 дней, то показывается недельная мощность. Если Длина периода = 14 дней или 28 дней, то недельная мощность умножается, соответственно, на 2 или на 4. Дневная и недельная мощности рабочего центра определяются в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Число периодовпревышение мощностиисключая проект Число периодов, в которых потребности в мощностях рабочего центра превышают доступные мощности. Мощности, требуемые для PCS-проекта не учитываются. Число периодовпревышение мощностивключая проект Число периодов, в которых потребности в мощностях рабочего центра превышают доступные мощности рабочего центра. Мощности, требуемые для PCS-проекта учитываются. Число периодов всегда равно или больше, чем число периодов в поле Число периодовпревышение мощностиисключая проект. Первый периодпревышения мощности Первый период, в котором общие потребности в мощностях рабочего центра превышают базовую мощность рабочего центра. Число периодоввключенных в проект Общее число периодов, в течение которых PCS-проект требует мощности рабочего центра. Диаграмма Нажмите для показа диаграммы загрузки ресурсов рабочего центра. |