| # Основные данные В сессии Общие данные по проекту, основные данные, используемые в LN, централизованы для сквозного использования в проектах. Большинство из этих таблиц используется для группировки, сортировки и отчетности по проектам, а также как различные направления для финансового учета. Создание проекта Данные проекта определяют все аспекты проекта. Статус проекта имеет значение для следования правильным курсом в течение жизненного цикла проекта. Отношения с PCS-проектом Связать проект с PCS-проектом в пакете Производство. PCS-проект может быть использован для производства типового изделия, заказного изделия или стандартного изделия. Взаимосвязь между двумя кодами проекта устанавливается автоматически, когда Вы добавляете изделие pcs-проекта к строке материального бюджета в пакете Проект. Промежуточные результаты проекта Просмотр промежуточных финансовых результатов выбранного проекта. Промежуточные результаты есть временные финансовые результаты во время выполнения проекта. Эти результаты можно переносить на счет прибылей и убытков. Существует два типа промежуточных результатов: Промежуточный результат, затраты (транзакции, связанные с затратами) Промежуточный результат, доходы (транзакции, связанные с затратами) Использование планов Можно определить структуру работ, график, а также дату начала и окончания. Можно вести альтернативные планы по отдельному проекту. Действующий план это тот, который Вы используете для отслеживания хода выполнения (проекта). Обновление статуса авторизации работ Вы используете формальную процедуру официального разрешения для начала операций с определенным элементом или работой. Этот процесс помогает гарантировать, что разрешенная операция (работа) выполняется в нужное время и в надлежащей последовательности. Проект - Документы Можно обрабатывать детали документов, связанных с проектами. Документы проекта группируются по заданному типу документа. Проект - Сторонние организации Можно обрабатывать относящиеся к проекту детали информации о третьих сторонах. Третья сторона есть лицо или организация, принимающие косвенное или неконтрактное участие в проекте (имеющее интерес), например, орган государственной власти или орган регулирования. Использование Дополнительных соглашений Дополнения есть особые соглашения в рамках или в дополнение к исходному контракту. Дополнение есть соглашение, которое находится вне исходного контракта с контрагентом-покупателем. Дополнения могут быть назначены восходящему бюджету ("снизу-вверх"). Связь с бюджетом задается в исходном бюджете и/или в строках деталей корректировок бюджета. Имеются четыре типа дополнительных соглашений: Изменен. границ Предварительные суммы Урегулирование отклонений Количества для урегулирования Выходные результаты проекта В зависимости от настройки Бюджет-ся на уровне проекта, можно определить выходные результаты для элемента или работы (проекта). Если проект бюджетируется по элементу и контролируется по работе, Вы должны связать работу (проекта) с элементом, являющимся выходным результатом проект. Трудозатраты Вы можете использовать коды трудозатрат, чтобы управлять затратами для отдельного кода трудозатрат или для группы кодов трудозатрат. Ставка трудозатрат определяет, какие ставки затрат и ставки продаж используются в строках бюджета и при регистрации использованных часов. Прочие затраты Объекты прочих затрат могут быть стандартными или зависимыми от конкретного проекта. Объект затрат связан с кодом контроля для целей контроллинга затрат. Обновление цен и тарифов (ставок) проекта Вы можете глобально обновить тарифы и цены объектов затрат и ставок трудозатрат, определённые для проекта. Обновление касается объектов затрат типов трудозатраты, субподряд, оборудование и прочие затраты. Использование кодов дохода Можно указать доход, связанный с проектом. коды дохода. Эти коды относятся только к указанному проекту. Коды дохода используются для группировки отфактурированных сумм, относящихся к одному и тому же типу счета-фактуры. Таким образом, вы можете анализировать ретроспективу доходов. Использование данных о начислениях Используйте начисления для расчета непрямых затраты бюджета в модуле Бюджетирование и/или фактических непрямых затраты бюджета в модуле Управление производством проекта (Project Production Control). Конвертировать валюту проекта и бюджета Можно выполнить конвертацию валюты для: Project currency Валюта строки бюджета Обе валюты Использование процедур проекта Процедура проекта включает в себя необходимые для выполнения проекта шаги. Вы можете указать шаги, которые наобходимы, чтобы применить и выполнить процедуры проекта, такие как обновление статуса бюджета, генерация контрольных данных и т.д. |