| # Прогноз трудозатрат (tpppc2136s000) Используйте этот сеанс чтобы управления прогнозом затрат для комбинации: проект и дата регистрации для различных кодов трудозатрат. Данные значения используются для расчета прогнозируемых сумм затрат в контрольных запросах и сеансах отчетов. Примечание Все суммы действительны для комбинации: объект затрат и элемент/работа. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Проект Код проекта. Описание Описание или название кода. Статус Статус проекта. Допустимые значения Схема статусов проекта Дата регистр. Дата ввода для отклонения прогноза по затратам. Объект затрат Элемент Код элемента. Описание Описание или название кода. Статус элемента Статус авторизации работ элемента. Допустимые значения Статус авторизации работ Работа Код работы. Описание Описание или название кода. Статус работы Статус авторизации работ работы. Допустимые значения Статус авторизации работ Трудозатраты Код трудозатрат. Описание Описание или название кода. Компонент затрат Код компонента затрат. Описание Описание или название кода. Тип раб.вр. Код типа среднечасовых трудозатрат. Если вы изменяете значение данного поля, норма затрат пересчитывается на основе нового процента начисления. Формула:
    Новая норма затрат = Старая норма затрат * ( 1 + (Процент начисления/100) )
Описание Описание или название кода. Норма затр. Код валюты ставки зарплаты. Норма затр. Код нормы затрат. Курс валюты/Коэф.курса Курс, относящийся к отображаемому курсу валюты. Курс валюты/Коэф.курса Коэффициент курса. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Затраты Бюджет Итоговая сумма трудозатрат по бюджету, предусмотренная в бюджете для элемента или работы. Освоенный объем Затраты, допустимые согласно бюджету. Ход выполнения Процент хода выполнения. Фактический Фактические трудозатраты. Прогноз Часы прогноза Количество часов для прогнозируемого отклонения затрат. Сумма затрат Общие трудозатраты. Если вы изменяете сгенерированную сумму затрат, автоматически корректируется норма затрат на единицу. Сумма затрат Валюта, в которой выражается сумма затрат. Сумма затрат в валюте учета. Сумма затрат в валюте учета. Оценочные доп.затраты Введенная здесь сумма представляет собой оценку дополнительных затрат сверх текущего бюджета. Примечание Вы можете просмотреть это поле, если в поле Главный метод прогноза установлено значение Оценочные доп.затраты в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000). Оценка для завершения Ожидаемые дополнительные затраты, необходимые для завершения работы или проекта. Примечание Это поле можно просмотреть и оно доступно только, если в поле Главный метод прогноза установлено значение Оценка для завершения (ETC) в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000). Оценка по завершению Значение оценочных затрат при завершении используется для определения затрат при окончании проекта. Примечание Это поле можно просмотреть и оно доступно только, если в поле Главный метод прогноза установлено значение Оценка по завершению (EAC) в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000). Утвержденный Если этот флаг установлен, сумма прогнозируемых затрат утверждена. Только отчеты утвержденных прогнозируемых затат рассматриваются для контроля затрат и внутренних результатов. Примечание После утверждения суммы прогнозируемых затрат, LN не позволяет изменять данные прогноза. Отклонение Отклонение Результат проекта. Расх.прогноза Прогнозируемый результат проекта. Норма затрат по умолч. Данная функция используется для считывания нормы затрат по умолчанию для данного изделия в выведенную на экран запись. Печать прогноза затрат по объектам затрат Запускает сеанс Печать прогноза затрат по объектам затрат (tpppc2416m000) для вывода на печать прогноза для окончательного результата. |