| # Управление запланированным временем начала/окончания (работы) заказа на обслуживание Глобальное планирование ресурсов обслуживания глобальное SRP и опции редактирования в графической панели планирования контролируют эти даты. Можно перепланировать следующим образом: Сдвинуть заказ на обслуживание в графической панели планирования. Изменить плановую дату начала или окончания в сеансе Заказы на обслуживание (tssoc2100m000). Установить флаг Перепланировать в сеансе Планирование ресурсов заказа на обслуживание (tssoc2260m000), если запускается глобальное SRP. Применяются следующие ограничения на изменение плановой даты начала: Можно двигать заказ на обслуживание в пределах между плановой датой начала и поздней датой окончания. Нельзя планировать дату начала раньше текущей даты. Если плановая дата начала работы по заказу на обслуживание изменяется, плановая дата окончания определяется продолжительностью работы по заказу на обслуживание и путем проверки данных календаря. При изменении даты начала работы LN проверяет, должны ли измениться плановые даты начала и окончания заказа на обслуживание. Плановой датой начала заказа на обслуживание является ранняя дата начала работы по заказу на обслуживание, относящейся к этому заказу на обслуживание. Плановой датой окончания заказа на обслуживание является поздняя дата окончания работы по заказу на обслуживание, относящейся к этому заказу на обслуживание. Примечание Можно перепланировать заказ на обслуживание, если его статус - Свободный, Запланированный или Разрешенный. Если дата начала изменяется для существующего заказа на обслуживание, LN пересчитывает плановые даты начала и окончания всех связанных работ. Связанные темы Использование календарей в обслуживании |