- - | # Прогноз затрат по Проекту / Работе/ Код контроля Отчет Прогноз затрат по Проекту/ Работе/ Коду контроля позволяет руководителю проекта анализировать ожидаемые, будущие, итоговые затраты, которые требуются для завершения проекта и определения расхождения с бюджетом, на уровне кода контроля. Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Компания Код компании. Проект Проект (диапазон), для которого генерируется отчет по бюджету. Описание работы Работа, связанная с проектом. Тип валюты Тип валюты, используемая для показа данных в отчетах. Отчет отображает следующие данные: Код контроля (Описание) Код контроля, привязанный к проекту. Валюта Валюта, используемая для показа данных в отчетах. Примечание: Это значение основывается на выбранном типе валюты. Бюджет Данные бюджета на основе последней утвержденной версии в BI. Фактические затраты Данные затрат передаются из Infor LN. Прогноз Оценка для завершения (ETC) Оценка для завершения представляет собой дополнительные затраты, понесенные для работы или проекта. Оценка по завершению Оценка по завершению представляет собой общие затраты, понесенные для работы или проекта.
        Оценка для завершения = Оценка по завершению - Фактические затраты
  - Отклонение по завершению (VAC) Отклонение по завершению представляет собой разницу между предусмотренной по бюджету суммой и оцениваемой суммой на момент окончания проекта.
        Отклонение по завершению = Бюджет - Оценка по завершению