| # Обзор разметки проекта В условиях проектного производства для обеспечения возможности учета затрат на конечную продукцию в рамках проектов можно использовать проектную разметку и указать, что изделия размечены под проекты. Если проектно-размеченное изделие указано в заказе спроса, информация о разметке используется для распределения, отслеживания, прослеживания, регистрации и поставки запасов. Можно отслеживать затраты на уровне проекта, работы и элемента на протяжении всего потока товаров. То есть, информация разметки добавляется к изделиям, запасам и операциям, когда товары заказываются, получаются, отпускаются и потребляются. Информация о распределении разметки доступна для заказов на закупку, складских и цеховых заказов, чтобы иметь возможность отследить, на какой счет затрат проекта заказаны товары. Строки распределения разметки включают изделие, требуемое количество, единицу, конфигурацию и элементы счета затрат проекта (разметку). Кроме того, строки распределения содержат информацию о заказе корневого спроса, такую как клиент, контракт, генеральный подрядчик и дата корневого заказа. Основной целью строк распределения является распределение затрат, а не физическое перемещение изделий. В случае исключительных ситуаций, например, частичных поставок, перепоставок, брака и возвратов, количества распределяются согласно справедливому, равноправному и беспристрастному принципу учета, в котором требуемая дата спроса является основным фактором. Доступны многоуровневые запросы разметки заказов, чтобы управлять зависимостями в цепочке поставок, а потребности от нескольких проектов могут быть объединены в один заказ на закупку, чтобы использовать скидки по объему. В любое время по проекту можно отчитаться о фактических затратах и освоенному объему. Настройка проектной разметки Шаг 1. Установите флажок Разметка по проекту в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Если вы хотите использовать проектную разметку вместе с разбивкой затрат, также установите флаг Разбивки затрат. За дополнительной информацией обратитесь к Разбивка затрат. Шаг 2. Укажите параметры разметки по проекту в сеансе Параметры разметки по проекту (tcpeg0100m000). Шаг 3. Для каждого изделия укажите параметры разметки в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Выберите флажок Наследовать разметку проекта и/или Обязательная разметка проекта. Разметка (затрат) проекта Разметка затрат проекта влияет на несколько пакетов системы LN. За дополнительной информацией обратитесь к основные темы показаны в следующей таблице:
Пакет | Тема
--- | ---
Общие данные | Передачи разметок затрат - заимствование/ предоставление и возмещение Настройка передач заимствования/предоставления и возмещения Правила передачи разметки затрат Причины изменения разметки затрат Настройки передачи разметки затрат для соответствующего сценария Использование запасов ATT независимо от границ цикла выполнения
Продажи | Разметка по проекту в модуле Продажи
Планирование предприятия | Использование взаимосвязей поставки разметки затрат Передачи разметки затрат в Планирование предприятия
Производство | Разметка в модуле Производство
Снабжение | Разметка по проекту в модуле Снабжение
Складирование | Распределение разметки в процессах приемки и контроля Распределение разметки в процессе отпуска Распределение разметки для заказов на циклическую инвентаризацию и заказов на корректировку Распределение разметки - Прибыли и убытки Передачи разметок затрат в Складировании
Обслуживание и ремонт | Замораживание затрат при ремонте в мастерской
Персонал | Распределение затрат часов по производственным заказам – примеры
Связанные темы Связывание ИСК со структурой проекта Разбивка затрат |