| # Прогнозирование трудозатрат (tpppc2536m000) Используйте этот сеанс чтобы вывода на экран прогноз затрат для комбинации: проект и дата регистрации для различных кодов трудозатрат. Данные значения используются для расчета прогнозируемых сумм затрат в контрольных запросах и сеансах отчетов. Примечание Если этот сеанс запущен посредством перехода (zoom), можно только найти и выбрать запись (не редактировать). Связанные темы Регистрация прогноза затрат Расчет промежуточного результата Проект Код проекта. Описание Описание или название кода. Статус Статус проекта. Дата регистр. Дата ввода для отклонения прогноза по затратам. Трудозатраты Код трудозатрат. Связанные темы трудозатраты Трудозатраты Описание или название кода. Элемент Код элемента. Связанные темы элемент Описание Описание или название кода. Статус Статус авторизации работ элемента. Работа Код работы. Связанные темы работа Описание Описание или название кода. Статус Статус авторизации работ работы. Валюта Операция валюта Оценочные доп.затраты Представленная здесь сумма является оценочными дополнительными затратами сверх текущего бюджета. Оценка для завершения Ожидаемые дополнительные затраты, необходимые для завершения работы или проекта. Оценка по завершению Значение оценочных затрат при завершении используется для определения затрат при окончании проекта. Утвержденный Утвержденная сумма прогнозируемых затрат. Утвердить Устанавливает операцию в статус Утвержденный. Отменить утверждение Снимает флаг Утвержденный для выбранной операции. Печать прогноза затрат по объектам затрат Запускает сеанс Печать прогноза затрат по объектам затрат (tpppc2416m000) для вывода на печать прогноза для окончательного результата. |