| # Прогнозирование прочих затрат (tpppc2596m000) Используйте этот сеанс чтобы отображения прогноза затрат для комбинации: проект и дата регистрации для различных кодов прочих затрат. Данные значения используются для расчета прогнозируемых сумм затрат в контрольных запросах и сеансах отчетов. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Проект Код проекта. Описание Описание или название кода. Статус Статус проекта. Дата регистр. Дата ввода для отклонения прогноза по затратам. Прочие затраты Код прочих затрат. Описание Описание или название кода. Элемент Код элемента. Связанные темы элемент Описание Описание или название кода. Статус Статус авторизации работ элемента. Работа Код работы. Связанные темы работа Описание Описание или название кода. Статус Статус авторизации работ работы. Валюта Валюта операции Оценочные доп.затраты Указанная здесь сумма представляет собой оценочные дополнительные затраты сверх уже проведенной оценки бюджета. Оценка для завершения Ожидаемые дополнительные затраты, необходимые для завершения работы или проекта. Оценка по завершению Значение оценочных затрат при завершении используется для определения затрат при окончании проекта. Утвержденный Утвержденная сумма прогнозируемых затрат. Утвердить Устанавливает операцию в статус Утвержденный. Отменить утверждение Снимает флаг Утвержденный для выбранной операции. Печать прогноза затрат по объектам затрат Запускает сеанс Печать прогноза затрат по объектам затрат (tpppc2416m000) для вывода на печать прогноза для окончательного результата. |