| # Использование метода освоенного объема Метода освоенного объема представляет собой поэтапный метод измерения исполнения проекта. Запланированная работа сравнивается с выполненной работой, чтобы определить, вписываются ли в бюджет затраты и графики проекта. Как правило, сопоставляется с более традиционными техниками измерения исполнения «снизу-вверх». Существует несколько различных способов, в которых можно использовать метод освоенного объема для определения того, как должны разрешаться бюджетные суммы: Дискретные усилия Способом, которым можно использовать метод освоенного объема типа Дискретные усилия является: Этап Этапы связываются с работой, и каждому этапу назначается процент или сумма по бюджету. Всякий раз при достижении этапа отпускается назначенный бюджет. Начальный и конечный процент Значения процента назначаются начальной и конечной точке работы. Другими словами, при начале работы предполагается, что уже был выполнен определенный процент проекта. Следовательно, бюджетные суммы отпускаются на основе этих процентов. Процент завершения Бюджетные суммы отпускаются пропорционально проценту хода выполнения проекта. Уровень усилий Получение сумм бюджета производится пропорционально усилиям. Данный метод пригоден для работ, обусловленных временными рамками, при этом предполагается, что не будет расхождений между запланированным объемом и освоенным объемом. Распределенный Распределенные усилия - это такие усилия, которые имеют предопределённую связь исполнения с какой-либо другой отдельной работой. Суммы по бюджету отпускаются таким же образом, как и для дискретной работы. Связанная работа для метода Освоенный объем не должна иметь тип Распределенный. Связанные темы Использование поэтапного бюджета |