| # Управление освоенным объемом Исполнение проекта
- | # Исполнение проекта Отчет Исполнение проекта позволяет вам просматривать показатели исполнения проекта. Они рассчитываются используя данные освоенного объема и отклонений для текущего периода и нарастающим итогом по периодам. Выберите нужный проект и нажмите Выполнение проекта по Проекту / Работе или Выполнение проекта по Проекту/ OBS для просмотра отчета для: Данные выполнения проекта на уровне работ Данные выполнения проекта на уровне распределенной структуры организации (OBS). Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Тип валюты Тип валюты, используемая для показа данных в отчетах. Компания Код компании. Проект Код проекта, для которого создается отчет. Статус Статус проекта. Метод получения Метод, используемый для получения проекта. Метод финансирования Метод финансирования, используемый для проекта. Сектор бизнеса Сектор экономики, связанный с бизнесом и корпоративными организациями. Проекты могут классифицироваться по сектору бизнеса. Географический регион Географический регион, связанный с проектом. Категория Созданная пользователем классификация проектов. Программа Группа связанных проектов, управляемая на скоординированной основе для достижения больших преимуществ и контроля. Менеджер проекта Работник, который управляет проектом. Фактические затраты
      Фактические затраты = Фактические затраты + Жесткое обязательство
  или
      Фактические затраты = Фактические затраты + Жесткое обязательство + Мягкое обязательство
- - Отчет отображает следующие данные: Проект Код проекта, для которого создается отчет. Валюта Валюта, в которой показываются данные отчета. Примечание: Это значение основывается на выбранном типе валюты. Период/ С нарастающим итогом Год Текущий/ с нарастающим итогом год, для которого генерируется отчет. Период Текущий/ с нарастающим итогом период, для которого генерируется отчет. Запланированное значение Сумма запланированных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Освоенный объем Сумма завершенных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Факт Фактические затраты, понесенные для задания в текущем/ с нарастающим итогом периоде. Отклонение по затратам Разница между оценочными затратами и фактическими затратами для задания.
        Отклонение по затратам = Освоенный объем – Фактические затраты
  - Отклонение от графика Период времени, в который проект впереди графика или отстает от него.
        Отклонение от графика = Освоенный объем – Запланированное значение
Индекс эффективности затрат Индекс рассчитывается путем деления значения освоенного объема на фактические затраты. Индекс эффективности графика Индекс рассчитывается путем деления значения освоенного объема на запланированный объем.
Метод EV в Infor LN | Расчет EV имеет в своей основе
--- | ---
Процент завершения | Ход выполнения определяется в Infor LN для работы
Начальный и конечный процент | Дата начала и дата окончания работы
Этап | Дата окончания этапа
Уровень усилий | Усилие для завершения проекта.
Распределенный | Распределение освоенного объема
Исполнение проекта по Проекту / Работе
- - | # Исполнение проекта по Проекту / Работе Отчет Исполнение проекта по Проекту / Работе показывает параметры исполнения. Они рассчитываются используя данные освоенного объема и отклонений проекта для текущего периода и нарастающим итогом по периодам, на уровне работ. Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Компания Код компании. Проект Код проекта, для которого создается отчет. Тип валюты Тип валюты на основе которого генерируется отчет. Период (в месяцах) Период (диапазон) года, для которого генерируется отчет. Отчет Исполнение проекта отображает следующие данные: Описание работы Работа, связанная с проектом. Валюта Валюта, в которой показываются данные отчета. Примечание: Это значение основывается на выбранном типе валюты. Период/ С нарастающим итогом Год Текущий/ с нарастающим итогом год, для которого генерируется отчет. Период Текущий/ с нарастающим итогом период, для которого генерируется отчет. Запланированное значение Сумма запланированных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Освоенный объем Сумма завершенных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Факт Фактические затраты, понесенные для задания в текущем/ с нарастающим итогом периоде. Отклонение по затратам Разница между оценочными затратами и фактическими затратами для задания.
        Отклонение по затратам = Освоенный объем - Факт
  - Отклонение от графика Период времени, в который проект впереди графика или отстает от него.
        Отклонение от графика = Освоенный объем - Запланированное значение
Индекс эффективности затрат Индекс эффективности затрат рассчитывается путем деления значения освоенного объема на фактические затраты. Индекс эффективности графика Индекс эффективности графика рассчитывается путем деления значения освоенного объема на запланированный объем.
Метод EV в Infor LN | Расчет EV имеет в своей основе
--- | ---
Процент завершения | Ход выполнения определяется в Infor LN для работы
Начальный и конечный процент | Дата начала и дата окончания работы
Этап | Дата окончания этапа
Уровень усилий | Усилие для завершения проекта.
Распределенный | Распределение освоенного объема
Исполнение проекта по Проекту/ OBS
- - | # Исполнение проекта по Проекту/ OBS Отчет Исполнение проекта по Проекту / OBS показывает параметры исполнения проекта. Они рассчитываются используя данные освоенного объема и отклонений проекта для текущего периода и нарастающим итогом по периодам, на уровне распределенной структуры организации (OBS). Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Компания Код компании. Проект Код проекта, для которого создается отчет. Тип валюты Тип валюты, используемая для показа данных в отчетах. Период (в месяцах) Период (диапазон) года, для которого генерируется отчет. Отчет отображает следующие данные: OBS (Описание) Распределенная структура организации (РСО), определенная для проекта. Валюта Валюта, в которой показываются данные отчета. Примечание: Это значение основывается на выбранном типе валюты. Период/ С нарастающим итогом Год Текущий/ с нарастающим итогом год, для которого генерируется отчет. Период Текущий/ с нарастающим итогом период, для которого генерируется отчет. Запланированное значение Сумма запланированных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Освоенный объем Сумма завершенных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Факт Фактические затраты, понесенные для задания в текущем/ с нарастающим итогом периоде. Отклонение по затратам Разница между оценочными затратами и фактическими затратами для задания.
        Отклонение по затратам = Освоенный объем - Факт
  - Отклонение от графика Период времени, в который проект впереди графика или отстает от него.
        Отклонение от графика = Освоенный объем - Запланированное значение
Индекс эффективности затрат Индекс рассчитывается путем деления значения освоенного объема на фактические затраты. Индекс эффективности графика Индекс рассчитывается путем деления значения освоенного объема на запланированный объем.
Метод EV в Infor LN | Расчет EV имеет в своей основе
--- | ---
Процент завершения | Ход выполнения определяется в Infor LN для работы
Начальный и конечный процент | Дата начала и дата окончания работы
Этап | Дата окончания этапа
Уровень усилий | Усилие для завершения проекта.
Распределенный | Распределение освоенного объема