| # Освоенный объем по проекту Чтобы просматривать показатель Освоенный объем по проекту, щелкните по опции Индекс эффективности графика или Индекс эффективности затрат. Этот показатель отображает бюджет, который должен быть использован, на основе суммы завершенной работы на определенную дату. Этот показатель также показывает потребление бюджета в будущем. Показатель освоенного объема предоставляет руководителю проекта эффективный метод измерения исполнения (производительности) и предсказывать результаты. Это помогает при создании подробного отчета о ходе выполнения и раннего обнаружения перерасхода. Решения о распределении времени и затрат также могут быть сделаны заранее. Показатель освоенного объема - полезный инструмент для предсказания результатов проекта с учетом времени, требуемого до завершения, затрат до завершения и ожидаемых окончательных затрат. |