| # Уровни загруженности (диспетчеризация) Для процесса группового планирования, выравнивание загруженности используется для определения числа групп, которое дб сгенерировано для комбинации атрибутов планирования, планируемых параллельно. Уровни загруженности создают множество групп для одной комбинации этих атрибутов. Для базирующихся на времени уровней загруженности, запланированные времена начала и окончания работ используются, чтобы распределеить работы среди групп внутри набора групп. Базирующееся на времени выравнивание загруженности состоит из: Выбора работ Выбираются все, для которых должно выполняться выравнивание загруженности. Выбранные работы перемещаются в другую группу для выравнивания загруженности, исключая: Замороженые и Жестко-спланированные группы Замороженые и Жестко-спланированные набор работ Жестко-спланированные работы Сортировки работ Сортируются выбранные работы. Первый критерий сортировки - это набор групп. Внутри каждого набора группы работы сортируются на основе времен начала/окончания. Работы сортируются на основе: Раннее время начала Плановое время начала Самое позднее время начала (расчет для самого позднего времени начала базируется на самом позднем окончании, продолжительности работы, применяемом календаре, типе доступности и часовом поясе). Плановое время окончания Самое позднее время окончания Примечание Если дата начала не задана, значение в этом поле берется по умолчанию как нулевое. Если дата окончания не задана, учитывается максимально возможное значение. Работы без даты начала всегда планируются первыми в планеи работы без даты окончания всегда планируются последними. Распределения работ по группам Выбранные работы распределяются по группам в наборе групп. Каждая работа добавляется к группе с самым ранним временем окончания. Время окончания для группы обновляется, соответственно. Процесс продолжается, пока все работы не будут добавлены в группу. Когда работа сдвинута или спланирована на более раннюю дату/время или более позднюю дату/время, запланированное время начала и плановое время окончания обновляются. Примечание Если выбраны флаги Соблюдать раннее время начала для заказа на обслуживание, заказа на работу или запланированной работы в сеансе Параметры планирования обслуживания (tsspc0100m000), работа никогда не мб начата раньше самого раннего времени начала, заданного для работы. Процесс выравнивания загруженности, основанный на времени, это: Когда выбраны флаги Соблюдать раннее время начала для заказа на обслуживание, заказа на работу или запланированной работы в сеансе Параметры планирования обслуживания (tsspc0100m000), работа всегда дб начата в самое позднее время окончания группы, куда работа была добавлена. Во время добавления работы к группе, если самое раннее время начала работы не учитывается, то не появится запас времени. После того, как работа добавлена, обработка продолжается для последующих работ. Если не выбраны флаги Соблюдать раннее время начала для заказа на обслуживание, заказа на работу или запланированной работы в сеансе Параметры планирования обслуживания (tsspc0100m000), работа никогда не мб начата раньше самого раннего времени начала. Может появиться запас времени после добавления работы к группе. |