| # Затраты на субподряд прогноз (tpppc2176s000) Используйте этот сеанс чтобы управления прогнозированием затрат для комбинации: проект и дата регистрации для различных кодов субподрядов. Данные значения используются для расчета прогнозируемых сумм затрат в контрольных запросах и сеансах отчетов. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Проект Код проекта. Описание Описание или название кода. Статус Статус проекта. Допустимые значения Схема статусов проекта Дата регистр. Дата ввода для отклонения прогноза по затратам. Детали объекта затрат Элемент Код элемента. Описание Описание или название кода. Статус элемента Статус авторизации работ элемента. Допустимые значения Статус авторизации работ Работа Код работы. Описание Описание или название кода. Статус работы Статус авторизации работ работы. Допустимые значения Статус авторизации работ Субподряд. Код субподряда. Описание Описание или название кода. Компонент затрат Код компонента затрат. Описание Описание или название кода. Себестоимость Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN: Национальная валюта, используемая внутри компании, например, для расчёта затрат, для записи бюджетов и для регистрации налоговых сумм Валюта операции, используемая в операциях с контрагентами, таких как заказы и счета-фактуры Себестоимость Себестоимость единицы. Курс/Коэф. курса валюты Курс, относящийся к отображаемому курсу валюты. Курс валюты/Коэф.курса Коэффициент курса. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Затраты Бюджет Итоговая сумма бюджета. Освоенный объем Освоенный объем. Ход выполнения Процент хода выполнения. Фактический Фактическая затраченная сумма. Прогноз Прогнозир.кол-во Количество объекта затрат. Прогнозир.кол-во Единица затрат. Сумма затрат Общие затраты по субподряду. Если вы изменяете сгенерированную сумму затрат, автоматически корректируется норма затрат на единицу. Сумма затрат Валюта, в которой выражается сумма затрат. Сумма затрат Сумма затрат в валюте учета. Оценочные доп.затраты Введенная здесь сумма представляет собой оценочные дополнительные затраты сверх уже проведенной оценки бюджета. Примечание Вы можете просмотреть это поле, если в поле Главный метод прогноза установлено значение Оценочные доп.затраты в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000). Оценка для завершения Значение Оценочные для завершения представляет собой предполагаемые дополнительные затраты, нужные для завершения работы или проекта. Примечание Это поле можно просмотреть и оно доступно только, если в поле Главный метод прогноза установлено значение Оценка для завершения (ETC) в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000). Оценка по завершению Значение Оценочные при завершении используется для того, чтобы определить, какие затраты имеются на окончание проекта. Примечание Это поле можно просмотреть и оно доступно только, если в поле Главный метод прогноза установлено значение Оценка по завершению (EAC) в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000). Утвержденный Если этот флаг установлен, сумма прогнозируемых затрат утверждена. Только отчеты утвержденных прогнозируемых затат рассматриваются для контроля затрат и внутренних результатов. Примечание После утверждения суммы прогнозируемых затрат, LN не позволяет изменять данные прогноза. Отклонение Отклонение Результат проекта. Расх.прогноза Прогнозируемый результат проекта. Себестоимость по умолч. Данная функция используется для считывания принятой по умолчанию себестоимость субподряда в выведенную на экран запись. Печать прогноза затрат по объектам затрат Запускает сеанс Печать прогноза затрат по объектам затрат (tpppc2416m000) для вывода на печать прогноза для окончательного результата. |