| # Контроль по проекту/субподряд (tpppc4516m000) Используйте этот сеанс чтобы отследить выполнение проектов. Управление фактическими затратами агрегируется на уровне проекта/кода контроля субподряда. Данный сеанс является одним из ряда сеансов, доступных в модуле Ход выполнения проекта для целей отслеживания проектов. Каждый из данных сеансов обеспечивает различный уровень детализации. Связанные темы Использование контрольных запросов и отчетов Как LN рассчитываетс выполненное Проект Код, который идентифицирует проект. Валюта Валюта по умолчанию в обзорном сеансе является валютой проекта. Как в зависимой, так и в независимой системе валют можно изменить эту валюту на другие валюты с помощью опции Смена валюты <CTRL-R> . Используется нижеприведенная последовательность: Валюта проекта Местная валюта Валюта отчетности 1 Валюта отчетности 2 Примечание Только последние три валюты являются валютами учета. Валюта Валюта. Сгенерировано Дата, на которую был построен контроль затрат текущего проекта. Значение в этом поле обновляется с помощью сеанса Построение контроля фактических затрат (tpppc4803m000). Код контроля субподряда Код контроля используется для наиболее детализированного уровня управления затратами. Итого по бюджету Сумма по бюджету, как она показана в контрольных данных. Освоенный объем Затраты, допустимые на конец текущего периода. Кол-во по бюджету Итоговое количество по бюджету, как оно показано в контрольных данных. Освоенный объем Количество, как оно допускается на конец текущего периода. Искл.обязат.Факт.кол-во Итоговое количество операций с затратами (исключая ожидаемые платежи), проведенных в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Текущий период Год фактического периода управления затратами. / Период для управления фактическими затратами Вкл.обязат.осв.объема Затраты, которые можно понести в текущем периоде. Искл.обязат.факт Фактические затраты (то есть, без учета обязательств), проведенные в ретроспективу для текущего периода. Искл.обязат.осв.объема Допустимая сумма за исключением обязательств. Вкл.обязат.осв.объема Количество, которое можно произвести в текущем периоде. Искл.обязат.Факт.кол-во Итоговое количество операций с затратами (исключая ожидаемые платежи), проведенных в ретроспективу для текущего периода. Искл.обязат.осв.объема Допустимое количество за исключением обязательств. Фактический Фактическая сумма. Отклонение Результирующая сумма. Затраты прогноза Прогнозируемые затраты. Прогнозир.кол-во Прогноз дополнительного количества на окончание проекта, ожидаемого на конец текущего периода. |