| # Структуры работ Следующая иллюстрация предоставляет общие сведения о декомпозиции работ для Microsoft Project. Структура работ проекта LN может состоять из элементов распределенной структуроы работ (РСР, WBS), cчетов затрат, плановых пакетов (ПП, PP), и рабочих пакетов (РП, WP). Настройка принадлежности определяет как эта структура обрабатывается при интеграции. Даты начала/окончания загружены изначально в Microsoft Project, когда структура передана из LN в Microsoft Project. После того, как вы изменили информацию графика в работах/строках бюджета/назначениях ресурсов, даты начала и окончания, имеющие продолжительность и процент завершения, сворачиваются до суммирующей работы в Microsoft Project. Суммирующая работа связана с LN Infor LN. Пользователь может теперь обновить информацию графика для этих работ в LN. Когда информация графика этихъ работах завершена (заполнена), этот информация сворачивается до вершины структуры работ. Когда Microsoft Project является владельцем структуры, фактические даты начала и окончания, и процент завершения, также передаются в пакет LN Проект. Пустые поля в Microsoft Project игнорируются и зеначения, установленные в проекте LN, остаются. В Microsoft Project 2002 и более новых версиях, добавлена новая особенность для автоматической генерации кода РСР, когда вы обрабатываете задачи. Эту особенность можно использовать, чтобы создавать отчетность по графикам и отслеживать затраты в Microsoft Project. В пакете LN Проект вы можете определять распределенную структуру работ. Та же самая структура теперь имеет соответствие в РСР в Microsoft Project. Код РСР в Microsoft Project заполнен кодом работы типа работ РСР в LN. Для всех прочих типов работ, для кода РСР установлено пустое значение. Взаимосвязь работы Можно обрабатывать взаимосвязи между работами, между строками бюджета и между работой и строкой бюджета в Infor LN. Взаимосвязи могут быть переданы в Microsoft Project для целей разработки графика (плана-графика). Чтобы передать данные, необходимо выбрать флаг Передача работа и Взаимосвязи строк бюджета в закладке Бюджет в экране Connect Microsoft Project to LN Projects. Данные взаимосвязи Работы/Строк бюджета передаются в Microsoft Project как взаимосвязи задач. Передача данных взаимосвязи не является обязательной. Однако, по умолчанию, данные передаются. Данные не передаются, когда вы снимаете флаг Передача работа и Взаимосвязи строк бюджета. Когда флаг не выбран, поле Принадлежность работы и Взаимосвязь строки бюджета в закладке Connection в экране Connect Microsoft Project to LN Projects установлено равным значению Не применяется. Примечание Можно выбрать флаг Передача работа и Взаимосвязи строк бюджета только когда выбран флаг Создание задач на основе Структуры работ и Строк бюджета. Возможно обновить взаимосвязи в пакете LN Проект из Microsoft Project и наоборот. Можно cинхронизировать данные взаимосвязи во время синхронизации. Необходимо выбрать флаг Синхронизировать взаимосвязи Работ/Строк бюджета чтобы синхронизировать данные взаимосвязи. Эта опция доступна только тогда, когда флаг Передача взаимосвязей работ и строк бюджета выбран. |