| # Бюджет работ (tpptc2600m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра итогов по проекту, типу затрат и общему числу часов на основе анализа затрат по бюджету. Используйте вкладк для просмотра и работы с деталями каждого типа затрат. В меню соответствующий используйте команду Генерация аналитики бюджетных затрат, чтобы обновить итоговые суммы. Проект проект. Статус проекта Статус проекта План Определяет структуру работ, график, а также дату начала и окончания. Можно вести альтернативные планы по отдельному проекту. Активный план - это план, который фактически используется для отслеживания хода выполнения. Работа Наименьшая часть структуры работ, используемая для распределенного во времени бюджета. Сущность, которая используется для представления части проекта в структуре работ. LN различает такие типы работ: Элемент РСР Контрольный счет Рабочий пакет Плановый пакет Этап Статус бюджета Статус бюджета элемента или работы. LN различает эти статусы: Свободный: можно вводить и изменять строки бюджета. Фактический: можно изменять данные бюджета и строки бюджета. Кроме того, вы можете создавать данные контроля в модуле Ход выполнения проекта. Вы можете регистрировать ретроспективу фактического бюджета. Конечный: вы не можете изменять данные бюджета, не пользуясь корректировками бюджета. Статус авторизации операции Процедура официального разрешения для начала операций по определенной работе. Этот процесс помогает гарантировать, что разрешенная операция (работа) выполняется в нужное время и в надлежащей последовательности. Статус авторизации (статус авторизации работ) может иметь следующие значения: Свободный Операция не авторизована для выполнения. Разрешено Операция разрешена для выполнения. Этот статус разрешен только для работ по ведущему плану и для элементов, которые являются частью ведущей структуры. Родительская работа/элемент и тип работы не могут быть изменены. Задержанный Операция выполняется и должна быть приостановлена по причине каких-либо ограничений. Родительская работа/элемент и тип работы не могут быть изменены. Завершен Операция выполняется. Родительская работа/элемент и тип работы не могут быть изменены. Закрыт Операция завершена, и все относящиеся к ней финансовые транзакции закрыты. Родительская работа/элемент и тип работы не могут быть изменены. Версия анализа затрат Анализ затрат бюджета «снизу-вверх». Для одного и того же бюджета можно запустить несколько процедур анализа затрат. Каждый бюджет сохраняется вместе с комбинацией кода проекта и кода анализа затрат бюджета, так что вы можете сравнивать бюджеты. Сумма затрат Материал Общая сумма по материалам. Валюта Валюта, в которой выражаются общие суммы. Оборудование Общая сумма по оборудованию. Субподр. Общая сумма по субподряду. Прочие затраты Общая сумма по прочим затратам. Трудозатраты Общая сумма по трудозатратам. ЧислоЧасовТруда Общее число часов трудозатрат. Начисления Общая сумма начислений. |