| # Объект затраты/ресурсы Следующая иллюстрация предоставляет общие сведения о передаче типов затрат от LN в Microsoft Project. LN различает все пять типов затрат объектов затрат, работников и профессиональных групп, но Microsoft Project может идентифицировать только те объекты которые, которые используются в размерности единиц времени, как ресурсы и/или задачи. Чтобы использовать эту возможность, вы должны передать все типы затрат, за исключением трудозатраты, как вутренние ресурсы в (адрес) Microsoft Project. Передаются объекты затрат и работники, для которых флаг Использовано в графике выбран. Все объекты затрат доступны для ссылки, когда вы создаете задачу для строки бюджета или назначение ресурса в Microsoft Project. Можно создавать соответствующий вюджет в проекте LN из каждого из этих строк бюджета или назначения ресурса. Строки бюджета трудозатрат представляются с помощью назначения ресурса или работника или профессиональной группы, в зависимости от того, кто фактически выполняет работу и насколько точно вы должны это определять. Чтобы не передавать, например, административных работников или высшее руководство, не выбирайте флаг Использовано в графике для этих работников. В Microsoft Project, каждый ресурс классифицируется по типу Работа или Материал. LN Infor LN типа Материал, субподряд со способом определения затрат типа Количество, и прочие затраты передаются как Материал, тогда как субподряд со способом определения Сумма времени, Работники, и Профессиональные группы передаются как Работа. |