| # Контроль по проекту/элементу (tpppc4520m000) Используйте этот сеанс чтобы слежения за выполняемыми проектами. Управление фактическими затратами агрегируется на уровне проекта/элемента. Данный сеанс является одним из ряда сеансов, доступных в модуле Ход выполнения проекта для отслеживания проектов. Каждый из данных сеансов обеспечивает различный уровень детализации. Связанные темы Использование контрольных запросов и отчетов Как LN рассчитываетс выполненное Проект Код, который идентифицирует проект. Индикатор итог.затрат осн.проекта Указывает, относятся ли данные непосредственно к проекту, или к проекту и его подчиненным подпроектам. Сгенерировано Дата, на которую был построен контроль затрат текущего проекта. Значение в этом поле обновляется с помощью сеанса Построение контроля фактических затрат (tpppc4803m000). Валюта Валюта по умолчанию в обзорном сеансе является валютой проекта. Как в зависимой, так и в независимой системе валют можно изменить эту валюту на другие валюты с помощью опции Смена валюты <CTRL-R>. Используется нижеприведенная последовательность: Валюта проекта Местная валюта Валюта отчетности 1 Валюту отчетности 2. Примечание Только последние три валюты являются валютами учета. Валюта Валюта. Элемент Элемент. Итого по бюджету Сумма по бюджету, как она показана в контрольных данных. Освоенный объем Бюджетные затраты согласно проценту выполнения в конце текущего периода. В большинстве случаев LN рассчитывает значение выполнено как: выполнено = бюджетная сумма * процент выполнения Отклонение отклонения Доходы Доходы, проведенные в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Освоенный объем Затраты, которые можно понести в текущем периоде. Доходы Доходы в текущем периоде, которые были проведены в ретроспективу. Текущий период Год периода управления фактическими затратами. / Период для управления фактическими затратами Фактический Фактические затраты (то есть, без учета обязательств), проведенные в ретроспективу для текущего периода. Фактический Сумма, затраченная в данном периоде, включая обязательства. Всего потрачено = фактические затраты (в этом периоде)+ обязательства (в этом периоде) Затраты прогноза Прогнозируемые затраты. ПрогнозДор.доходы Дополнительные доходы, которые являются прогнозом к окончанию проекта, и ожидаемые на конец текущего периода. Итого по бюджету Итого по бюджету. Освоенный объем Допустимая цена. Вкл.обязат.фактические Цена за единицу, включая фактические обязательства. Вкл.обязат.Расхождение Цена за единицу, включая результаты обязательств. Искл.обязат.факт Цена за единицу, исключая обязательства. Искл.обязат.Расхождение Цена за единицу, исключая результаты обязательств. |