| # Синхронизировать структуру/бюджет/план-график Ядро интеграции находится в этой синхронизации, где информация бюджета и плана-графика перетекает в и из Microsoft Project в LN. Если Microsoft Project является владельцем, пользователь имеет возможность добавления новой работы или новой строки бюджета к работе. Всегда можно изменить даты. Однако, предусмотренная по бюджету сумма работы для ресурса может быть изменена со стороны Microsoft Project только если Microsoft Project является владельцем. Пример Если чатсь оборудования запланировано на 25 часов работы (количество по строке бюджета = 25 часов), можно распределить эту работу из 25 часов на пять дней (пять часов в день), или можно решить выполнить работу за 10 дней (2.5 часов в день). Пользователь может выполнять этот распределение через передачу в Microsoft Project. Microsoft Project предоставляет возможность зафиксировать продолжительность, работу, или единицы. Чтобы установить продолжительность, работу, или единицы, в меню Tools щелкните по опции Options и щелкните по закладке Schedule. Формула для продолжительности следующая: `продолжительность = работа/распределение` Если выбрана опция Синхронизировать, появляется диалоговое окно, которое показывает, требуется ли синхронизировать структуры, информацию графика, и строки бюджета Опция Нетто изменения доступна только если изменяется небольшая часть запланированных дад проект. Использование наиболее уместной комбинацию может сэкономить время. Для улучшения контроля, после синхронизации структуры вы должны пересортировать задачи (работы). Synchronize Budget Quantity and Schedule: Выберите этот флаг чтобы синхронизировать строки бюджета и данные графика. Update Schedule With: Можно обновить план-график из Microsoft Project в LN на основе следующих трех опций: Early Dates: Выберите Early Dates чтобы обновить запланированные даты в пакете LN Проект ранними датами для задач из Microsoft Project. Schedule Dates: Выберите Schedule Dates чтобы обновить запланированные даты в пакете LN Проект запланированными датами для задач из Microsoft Project. Baseline Dates: Выберите Baseline Dates чтобы обновить запланированные даты в пакете LN Проект базисными датами, определенными в Microsoft Project. Эта опция предотвращает перезапись данных планирования в LN фактическими данными в Microsoft Project во время процесса синхронизации, что было более ранним случаем. Synchronize Activity/Budget Line Relationship: Выберите этот флаг чтобы синхронизировать данные взаимосвязи Работы/Строка бюджета. Get Newly Created Activity/Budget Line Relationship from ERP Enterprise: Выберите этот флаг чтобы синхронизировать изменения в LN с Microsoft Project. Этот флаг доступен когда вы устанавливаете принадлежность за "MsProject" . Send Actual Dates to ERP Enterprise: Выберите этот флаг чтобы обновить запланированные даты в LN фактическими датами в Microsoft Project. Можно передать фактические даты в LN, вне зависимости от принадлежности. Net Change: Выберите этот флаг чтобы синхронизировать изменения в небольшой части запланированных дат проекта. Принадлежность определяет как выполняется обновление во время процесса синхронизации. |