| # Проектная разметка В условиях проектного производства для обеспечения возможности учета затрат на конечную продукцию в рамках проектов можно использовать проектную разметку и указать, что изделия размечены под проекты. Если проектно-размеченное изделие указано в заказе спроса, информация о разметке используется для распределения, отслеживания, прослеживания, регистрации и поставки запасов. Можно отслеживать затраты на уровне проекта, работы и элемента на протяжении всего потока товаров. То есть, информация разметки добавляется к изделиям, запасам и операциям, когда товары заказываются, получаются, отпускаются и потребляются. Информация о распределении разметки доступна для заказов на закупку, складских и цеховых заказов, чтобы иметь возможность отследить, на какой счет затрат проекта заказаны товары. Строки распределения разметки включают изделие, требуемое количество, единицу, конфигурацию и элементы счета затрат проекта (разметку). Кроме того, строки распределения содержат информацию о заказе корневого спроса, такую как клиент, контракт, генеральный подрядчик и дата корневого заказа. Основной целью строк распределения является распределение затрат, а не физическое перемещение изделий. В случае исключительных ситуаций, например, частичных поставок, перепоставок, брака и возвратов, количества распределяются согласно справедливому, равноправному и беспристрастному принципу учета, в котором требуемая дата спроса является основным фактором. Доступны многоуровневые запросы разметки заказов, чтобы управлять зависимостями в цепочке поставок, а потребности от нескольких проектов могут быть объединены в один заказ на закупку, чтобы использовать скидки по объему. В любое время по проекту можно отчитаться о фактических затратах и освоенному объему. Проектная разметка Для облегчения отслеживаемости затрат для выбранных готовых изделий в рамках проекта теперь есть возможность указать, что определенные изделия размечены по проекту. Благодаря использованию политики разметки для данных изделий становится возможным отслеживать затраты на уровне проекта, элемента и работы в течение всего жизненного цикла продукта. Группы планирования Правила объединения и передачи затрат определяются на уровне группы планирования для управления планированием поставок изделий с проектной разметкой в рамках одной или нескольких групп планирования. При возникновении избытка запасов в одном из проектов, этот запас может быть потреблен другими проектами, при условии, что он не ограничивается правилами объединения, заданными для группы планирования или проекта с избытком. Передача затрат - это изменение проектного учета затрат, но не физическое перемещение изделий. Правила передачи затрат определяют, при каких условиях избыток запаса по проектам становится доступным для передачи в другие проекты или разрешенным к поступлению избытка запаса из других проектов, или чтобы разрешить получение запаса из других проектов. Объединение потребностей по проекту для изделий с проектой разметкой возможно посредством проектных групп планирования или ограничивается одной группой планирования. Также есть возможность исключить счета учет по проекту из объединения. Передачи разметок затрат - заимствование/ предоставление и возмещение Для удовлетворения срочных потребностей в материалах можно перемещать компоненты между проектами, пока заимствующий проект возмещает и берет на себя любые возникающие дополнительные затраты. Несмотря на то, что запас физически перемещается между проектами, на затраты это не влияет. Заимствующий проект управляет пополнением компонента, после чего изделие и его затраты возмещаются предоставляющему проекту. Любые дополнительные изменения поглощаются заимствующим проектом. Если компонент не может быть возмещен до следующего цикла фактурирования, неоплаченное заимствование/возмещение преобразуется в постоянную передачу при помощи процесса старения. Передачи разметки затрат в Планирование предприятия Функциональность передачи разметки затрат позволяет передавать затраты между двумя разными разметками (с размеченных на неразмеченные, и наоборот) в рамках одного склада. Передачи разметок затрат физически не перемещают запас, а передают только затраты по запасам. Передачи разметок затрат выполняются в рамках одного склада. Невозможно перемещать товары по складам. |