| # Промежуточные результаты (tpppc3150m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра, изменения и обработки промежуточных результатов, которые являются финансовыми результатами проекта или контракта, который еще не завершен (например, проводки прибылей или убытков на конец финансового года). За дополнительной информацией обратитесь к Использование финансового результата. Доход может быть признан проектом, контрактом или строкой контракта. Можно определить промежуточные результаты в этом сеансе или использовать сеанс Генерация промежуточных результатов (tpppc3250m000), чтобы генерировать их. Данные взяты в ходе расчета результатов, что улучшает видимость данных для анализа. Это гарантирует, что пользователю предоставляются точные промежуточные результаты и данные балансов. Ожидаемые потери могут также быть рассчитаны. Можно использовать этот сеанс для: Для генерации промежуточных результатов, используя сеанс Генерация промежуточных результатов (tpppc3250m000). Введения промежуточных результатов или изменения сгенерированных промежуточных результатов. Обработки операций и просмотра операций интеграции по доходам и затратам. Просмотра итоговых доходов, затрат и баланса для выбранного промежуточного результата. Просмотра контрактных итогов при помощи опции Финансы по контракту (tpppc3150m100) из ссылочного меню. Часов, связанных с бюджетом, понесенных затрат, оценки по завершению и оценки при завершении затрат и доходов. Infor LN позволяет нескольким пользователям утверждать промежуточные результаты, используя основанный на ION статус потока работ (workflow). За дополнительной информацией обратитесь к Статус потока работ. Связанные темы Использование результата хода выполнения Признание дохода (RR) и Стоимость реализованной продукции (COGS) Контракт Код, который идентифицирует контракт. Описание Описание или наименование контракта. Статус контракта Статус контракта. Строка контракта Код, который идентифицирует строку контракта. Описание Описание или наименование строки контракта. Статус строки контракта Статус строки контракта. Проект Код, который идентифицирует проект. Описание Описание или наименование проекта. Статус Статус проекта. Диапазон дат Промежуточные результаты отображаются в соответствии с диапазоном дат. Результат-Доходы Если этот флаг установлен, отображаются промежуточные результаты с доходами. Результат-Затраты Если этот флаг установлен, отображаются промежуточные результаты с затратами. Баланс результата Если этот флаг установлен, отображаются промежуточные результаты с балансом. Итоги по Итоги по отображаются, если выбрана запись: контракт, строка контракта или проект. Отображенные итоги - итоги для выбранного контракта, строки контракта или проекта. Доход Итоговый доход для выбранного промежуточного результа. Валюта Валюта, используемая для выражения общей суммы для проекта/ контракта. Доход утвержден Итоговый утвержденный доход для выбранного промежуточного результа. Доход проведен Итоговый доход, проведенный для проекта/ контракта. Затраты Итоговые затраты по выбранному промежуточному результату. Утвержденные затраты Итоговые утвержденные затраты для выбранного промежуточного результа. Проведенные затраты Итоговые затраты, проведенные для проекта/ контракта. Сальдо Итоговый баланс для выбранного промежуточного результа. Утвержденный баланс Итоговый баланс утвержденных затрат для выбранного промежуточного результа. Проведенный баланс Итоговый баланс проведенных затрат для проекта/ контракта. Оценка для завершения Ожидаемые дополнительные затраты, необходимые для завершения работы или проекта. Оценка часов для завершения (ETC): Дополнительные часы, необходимые для завершения проекта/ контракта. Оценка по завершению Значение оценочных затрат при завершении используется для определения затрат при окончании проекта. Оценка часов по завершению Итоговое число часов, которые оценочно нужны для завершения проекта/ контракта. Расчет часов: При включении часов в прогноз Оценки для завершения (ETC), метод для расчета одинаковый:
    ETC= EAC - Фактические часы
Если часы рассматриваются на основе главного метода прогноза, указанного в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) для следующих методов прогноза, значение Оценки по завершению (EAC) расчитывается: EAC = Бюджет + Прогноз (текущий бюджет) для метода Оценочные дополнительные затраты (EEC). EAC = Фактические затраты + Прогноз (фактические до даты регистрации) для метода Оценка для завершения (ETC). EAC = Прогноз Рассчитанная прибыль Рассчитанная прибыль для проекта/ контракта. Тип финансового результата. Тип промежуточного результата, на который относятся финансовые операции. Описание Описание или название кода. Финансовый результат-Доходы Тип промежуточного финансового результата, на который проводятся доходы. Финансовый результат-Затраты Тип промежуточного финансового результата, на который проводятся затраты. Описание Описание или название кода. Тип курса обмена Тип курса обмена. Описание Описание или название кода. Тип курса обмена дохода Тип курса обмена для дохода. Тип курса обмена затрат Тип курса обмена для затрат. Рассчитано Сумма, указанная для рассчитанного дохода. Сумма Сумма, указанная для рассчитанного дохода в валюте учета. Валюта Одна из основных валют компании, в которой Infor LN регистрирует и отображает суммы. В многовалютной системе может быть задано до трех домашних валют. Рассчитатанная себестоимость продаж Рассчитатанная себестоимость продаж для промежуточного результата. Сумма Сумма, указанная для рассчитанной себестоимости продаж. Признанная себестоимость продаж Признанная себестоимость продаж для промежуточного результата. Сумма Сумма, указанная для признанной себестоимости продаж в валюте учета. Сальдо Сумма баланса Валюта Сумма баланса в валюте учета Курс валюты/Коэф.курса Курс валюты/Коэф.курса. Тариф затрат/коэф.курса Тариф затрат/ коэффициент курса. Дата регистр. Дата и время регистрации записи. Статус потока работ Статус, который применяется для бизнес-объекта, требует авторизацию, используя ION Workflow. При выполнении изменения, которое требует авторизацию, создается проверенная версия для бизнес-объекта. Эти изменения действуют только после утверждения/ регистрации. Можно также аннулировать эти изменения, или отозвать предлагаемые изменения. Примечание Извлеченные и зарегистрированные объекты отображаются в сеансе Извлеченные объекты (ttocm9599m000). Из соответствующий меню этого сеанса, выберите Поток работ и затем выберете требуемое действие для бизнес-объекта. Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле имеет значение Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле имеет значение Утвержденный. В не зависимости от того извлечен или зарегистрирован объект, если определено описание для типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который отображается в качестве закладки в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда отображает значение соответствующего поля Описание. Примечание Более подробную информацию по установки и использованию ION Workflow для бизнес-объектов для LN, см. в Руководства Infor LN для руководства Infor ION на Infor Xtreme. Связанные темы Статус потока работ Утвержденный Если этот флаг установлен, утвержденные операции проводятся в Финансы и обрабатываются для промежуточных результатов. Проведенные доходы и затраты Если этот флаг установлен, доходы и затраты проводятся в Финансы и обрабатываются для промежуточных результатов. Проведенный баланс Если этот флаг установлен, сальдо проводится в Финансы и обрабатывается для промежуточных результатов. Отчетно-заверш. доходы и затраты Показывает отчитаны ли как завершенные доход и проведенные затраты. Отчетно-завершеный баланс Показывает отчитано ли как завершенное проведенное сальдо проекта. Источник Источник типа промежуточного результата, который помогает различать сгенерированные и введенные вручную промежуточные результаты. Допустимые значения Источник промежуточного результата Текст Текстовый комментарий, относящийся к промежуточному результату. Период контроля затрат Год, в котором операция должна быть проведена в ретроспективу проекта для управления затратами. Значением по умолчанию для данного поля является год даты ввода периода контроля затрат. / Период, в котором операция должна быть проведена в ретроспективу проекта для управления затратами. Значением по умолчанию для данного поля является дата ввода периодов контроля затрат. Финансовый контрольный период Финансовый год, в котором операция проводится в пакет Финансы. / Период, в котором операция проводится в пакет Финансы. Последним изменил Пользователь, который последний внес изменения в запись. Описание Описание или название кода. Последнее изменение Дата, когда запись была последний раз изменена. УтвЛицо Имя того, кто утвердил. Описание Описание или название кода. Дата утверждения Дата, когда утверждение было сделано. Дата тарифа Дата, на которую действует курс обмена валюты. Валюта Валюты учета операций, привязанных к проекту. Курс валюты/Коэффициент курса Валютный курс для конвертации валюты операции в национальную валюту. Дата тарифа Дата, на которую действует курс обмена валюты. Курс валюты/Коэф.курса Валютный курс для конвертации валюты операции в национальную валюту. Дата тарифа Дата, на которую действует курс обмена валюты. Дата тарифа Дата, на которую действует курс обмена валюты. База для процента прибыли Основа для расчета процента прибыли. Процент завершения Процент завершения проекта/ контракта. Чтобы рассчитать признаваемый доход, нужно умножить этот процент на сумму контракта. Коэф.получ.дохода Коэф.получ.дохода. Чтобы рассчитать признаваемый доход, нужно умножить этот коэффициент на величину затрат. Процент прибыли Процент прибыли. Стоимость реализованной продукции (COGS) рассчитывается на основании этого процента и признанного дохода. Дата регистр. Дата и время регистрации записи. Текст Если этот флаг установлен, присутствует текст. Дата запуска Дата выполнения запуска обработки. Запуск Порядковый номер сгенерирован при запуске сеанса Обработка операций (tpppc4802m000). Дата запуска (отчет о завершении) Дата завершения запуска обработки. Порядковый номер запуска (отчет о завершении) Порядковый номер, сгенерированный после завершения запуска обработки. Номер генерируется системой. Дополнение Код, идентифицирующий дополнительное соглашение, связанное с проектом. Описание Описание или название кода. Элемент Код, который идентифицирует элемент. Описание Описание или название кода. Работа Код идентификации работы. Описание Описание или название кода. Порядок Код порядкового номера. Признание дохода по Уровень, на котором определяются настройки признания дохода, такие как контракт, строка контракта и уровень проекта. Метод признания дохода Метод признания дохода. Метод признания дохода Стоимость реализованной продукции Метод определения стоимости реализованной продукции, который используется для проекта. Стоимость реализованной продукции Метод расчета Метод расчета процента завершенных работ. Граница признания дохода Минимальный ожидаемый процент завершения до того, как доход может быть признан. Примечание Только если процент завершения больше или равен значению в этом поле, доход признается когда ромежуточные результаты сгенерированы с использованием сеанса Генерация промежуточных результатов (tpppc3250m000). Однако, если процент прибыли отрицательный, доход будет признан независимо от достижения условия минимального процента завершения или нет. Лимит признания дохода Лимит признаваемого дохода. Примечание Лимит признания дохода действителен для всех методов признания дохода (RR, Revenue Recognition), за исключением метода проекта, отчитанного как завершенный. Умножение процента на сумму контракта дает максимальный доход, который может быть признан (вплоть до завершения проекта). Этот процент не принимается во внимание, когда проект завершен, и конечный доход (и Стоимость реализованной продукции (COGS)) проведен. Сумма контракта Общая сумма контракта Валюта Валюта суммы контракта. Фактический Сальдо НЗП счетов-фактур отправлено клиентам. Бюджетные Ожидаемая прибыль для проекта/ контракта. Прогноз доп.доходов Доход, который выше и над суммами проекта/ контракта. Сумма бюджета Заложенная в бюджет сумма проекта. Час Количество часов. Единица измерения для часов Единицы времени, в которых выражаются трудозатраты. Понесенные затраты Затраты, понесённые по проекту/ контракту. Утвердить Утверждает промежуточный результат. Утвержденные результаты Отображает все утвержденные промежуточные результаты. Неутвержденные результаты Отображает все не утвержденные промежуточные результаты. Все результаты Отображает все результаты. Отменить утверждение Возвращает утверждение промежуточных результатов. Эта опция доступна только тогда, когда данные утверждены. Настройки промежуточных результатов Просмотр настроек по проекту, контракту и дополнению. |