| # Критический путь Критический путь - это оптимальный маршрут от момента начала первой из работ до конца последней работы. LN учтет саму работу и взаимоотношения работ при существующих резервах. Работа относится к критическому пути, если в поле Общий резерв и в поле Свобод.Резерв сеанса Работы (tipcs4101m000)- нулевые значения. Критический путь можно увидеть на панели планирования, выбрав флаг КритичПуть в сеансе Группы панелей планирования (tccom5500m000) и выбрав цвет из списка Цвет КритичПуть. Если данные панели планирования были изменены, может измениться критический путь. Если вы хотите отследить это изменение, вам нужно повторно сгенерировать сетевое планирование при помощи сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). |