| # Работы (tppss2100m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра и обработки: Работ структуры работ любого плана проекта. Дат начала и окончания, для того чтобы можно было назначить работе метод освоенного объема. Примечание Если выбрать опцию Новый, применяются следеющие условия: Если вы уже выбрали существующую строку, работа которой становится родительской для новой строки. ((Эквивалентно использованию опции Добавить дочернюю. Если вы не выбирали строку, новая работа является работой верхнего уровня (корневой), которая становится родительской по отношению к предыдущей корневой работе. ((Эквивалентно использованию опции Добавить корневую работу. Если вы используете опцию Добавить корневую работу, новая работа становится родительской по отношению к предыдущей корневой работе. Если вы используете опцию Добавить дочернюю, выбранная работа будет автоматически установлена в качестве родителя новой работы. Если вы используете опцию Отступ, выбранная работа станет дочерней по отношению к вышестоящей работе. Если вы используете опцию Выступ, родитель текущего родителя станет родителем выбранных работ. Если вы используете фактурирование хода выполнения, то работы типа Рабочий пакет или Плановый пакет не могут использоваться. Связанные темы Использование структур в проекте Использование структуры работ Использование бюджета «снизу-вверх» Использование нисходящего бюджета Использование схем Использование распределенных сумм Использование записи хода выполнения Использование шаблонов Проект Код, однозначно идентифицирующий проект. Статус Способ охарактеризовать проект. LN различает эти статусы: Свободный Определение проекта было зарегистрировано, но проект еще не исполнялся. Возможно внесение изменений. Активный Во время исполнения проекта вы можете разрешать, покупать и регистрировать операции с затратами. Завершен Проект завершен, но еще не закрыт финансово. Все еще можно регистрировать операции с затратами. Нельзя представлять фактические заказы на закупку по проекту. Закрыт Проект финансово закрыт, определение проекта больше нельзя изменить. Архивир. Проект сохранен в Архивной компании. Архивная компания проекта может использоваться в качестве репозитория для прошлых (исторических) данных проекта. План Код, однозначно идентифицирующий план. Позиция работы Номер позиции строки для работы. Работа Код, однозначно определяющий работу. Работа Общий Описание Описание или название кода. Ключ поиска Альтернативная форма описания, используемая для удобства поиска. Обычно это аббревиатура, акроним или мнемоническая альтернатива полного описания. Ед. Код, однозначно идентифицирующий единицу измерения, в которой вы задаете объем работы. Тип работы Тип работы. Допустимые значения Тип работы Примечание LN использует работы всех типов, только если флаг Типы всех работ в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000) выбран, иначе используются только работы типа Рабочий пакет. Родительская работа Работа, которая включает в себя дочернюю работу. Дерево структуры работ образовано путем связывания работы с родительской работой. При выборе родителя необходимо учитывать следующие условия: Родителем элемента РСР всегда является элемент РСР, если он не находится наверху структуры работ. Родителем счета затрат всегда является элемент РСР, если счет затрат не является вершиной структуры работ. Родителем планового пакета является контрольный счет или плановый пакет. Если вы не используете распределенную структуру организации, родителем планового пакета является либо элемент РСР, либо плановый пакет, образующий вершину структуры работы. Родителем рабочего пакета может быть либо рабочий пакет, либо плановый пакет, либо контрольный счет. Если вы не используете распределенную структуру организации, рабочий пакет может иметь элемент РСР, плановый пакет или рабочий пакет в качестве родителей. Как вариант, рабочий пакет может сам образовывать вершину структуры работы. Элемент РСО Элемент распределенной структуры организации, который вы хотите связать с контрольным счетом. Это позволяет обеспечить организационную единицу или работника, ответственного за поднабор всего проекта. Данная ответственность выражается в поэтапном бюджете, в планировании проекта и в измерении исполнения. Примечание Можно связывать элемент распределенной структуры организации РСО, только если флаг Исп. распределенную структуру организации в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлен. Вы можете увидеть эту опцию, только если флаг Типы всех работ выбран в сеансе Общие параметры проектов (tppdm0100s000). Дополнение Особое соглашение в рамках или в дополнение к исходному контракту. Дополнительное соглашение находится вне исходного контракта с контрагентом-покупателем. Дополнительные соглашения могут быть назначены восходящему бюджету («снизу-вверх»). LN различает четыре типа дополнительных соглашений: Изменен. границ Предварительные суммы Урегулирование отклонений Количества для урегулирования Тип критич.мощностей Тип критической мощности определяет тип затрат, из которого завершенный процент должен быть перемещен. Это значение передается, используя сеанс Генерация хода выполнения в планировании (tpppc1250m000) во временной ход выполнения. Выберите критический тип мощности, чтобы задать обмениваемый ход выполнения по затратам. Это необходимо, поскольку ход выполнения в модуле Ход выполнения проекта может быть более детальным, чем ход выполнения работы. Тип бюджета, управляющий проектом, определяет, откуда берется этот ход выполнения: или из хода выполнения, введенного по элементам, или по работам. Статус бюджета Статус бюджета работы. Только статусы работ Фактический и Конечный могут быть использованы для ретроспективы и могут быть отфактурированы. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Фактурирование Прогресс основан на фактурир. Можно решить, хотите ли вы и, если хотите, то как, фактурировать частичные платежи по ходу выполнения работы. Тип работы для фактурирования Если работа будет отфактурирована, то тип счета-фактуры: Прямой или Косвенный. В противном случае, Не применяется. Группа косвенных работ Число групп затрат, связанных с косвенной операцией. Примечание Это поле доступно, если в поле Прогресс основан на фактурир. установлено значение Процент выполнения проекта. В результате поле Тип работы для фактурирования становится Косвенный. Использовать задержки Если этот флаг установлен, можно использовать задержку для этой работы. К урегулир. Если этот флаг установлен, можно ввести урегулирующую цену. Если этот флаг сброшен, затраты дополнительной операции (прямой операции) могут быть урегулированы. Примечание Это поле доступно только в проекте, в поле тип счета-фактуры которого установлено значение СФ хода выполнения в сеансе Строки контракта (tpctm1110m000). Подлежит фактурированию Если этот флаг установлен, заказчику выставляется счет по затратам работ. Контроль Уровень физического выполнения Уровень по умолчанию, на котором регистрируется ход выполнения. Контроль затрат Если этот флаг установлен, можно включить данную работу в управление затратами (отчет). Статус авторизации операции Статус авторизации работ работы. Дата блокир. Дата, после которой выполнение операции по работе должно быть приостановлено. Примечание Значением по умолчанию является текущая дата. Это поле является полем показа. Код причины Причина приостановки выполнения операции работы. Примечание Это поле доступно, если в поле Статус авторизации операции установлено значение Задержанный. Бюджетирование Кол-во Количество, необходимое для этой работы. Ед-ца времени Код, однозначно идентифицирующий единицу времени. Производительность Производительность на производственную единицу. Колич-во ед. времени Число единиц времени. Объем физического выполнения Это поле используется в целях контроля затрат и регистрации хода выполнения. Если метод фактурирования Тариф или СФ хода выполнения для проекта, должно быть введено количество хода выполнения. Это количество может определяться как количество продаж для фактурирования по тарифу или ходу выполнения, умноженное на цену продаж. Примечание Для метода Тариф фактическое количество может отличаться от оценочного количества. Для метода СФ хода выполнения ход выполнения должен быть эквивалентен количеству хода выполнения, чтобы можно было отфактурировать работу. Связанные темы Использование записи хода выполнения Основное средство Основное средство Если этот флаг установлен, работа назначена капитальному проекту. Примечание Если работа уставлена в капитальный, то ни дочерняя ни родительская работа не может быть капитализирована. Номер ОС Номер основного средства. Примечание LN активирует поля для номера ОС и дополнительного соглашения только для проектов типа капитальный. Номер ОС Описание или название кода. Доп.ИД ОС Дополнительный номер основного средства. Ценообразование Дата создания Цена продажи по умолчанию, за единицу, объекта затрат. Цена продажи Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Дата создания Сумма в валюте учета. Курс валюты/Коэф.курса Получаемая или выплачиваемая сумма, определяемая в соответствии со стандартной шкалой, например, валютный курс операции. Курс/коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Урегул. цена Валюта учета для суммы затрат. Урегул. цена Если на более поздней стадии проекта вы решаете, что цена продажи, установленная для этой работы, слишком высока или слишком низка, ее можно урегулировать здесь. Старая цена останется только для отображения и сравнения. Урегул. цена Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Урегул. цена Сумма в валюте учета. Курс валюты/Коэф.курса Курс цены урегулирования. Курс валюты/Коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Отслеживание Даты отслеживания Дата начала по графику Дата начала по графику. Дата окончания по графику Дата окончания по графику. Факт.дата начала Фактическая дата начала. Факт.дата завершения Фактическая дата окончания. Процент вып. графика Это запланированный ход выполнения работы, его не следует путать с фактическим процентом выполнения. Если вы работаете с внешним планировщиком, пакет планирования может вносить в это поле запланированный ход выполнения. Можно копировать этот прогресс в ход выполнения с помощью сеанса Генерация хода выполнения из планирования (tpppc1240m000). Дата начала по графику изменена Если этот флаг установлен, изменяется запланированная дата начала работы. Чтобы пересчитать дату потребности для контрольных данных, необходимо выполнить сеанс Создание запланированных PRP-заказов (tppss6200m000). Если в этом сеансе произведены любые другие изменения, необходимо также запустить сеанс Генерация контрольных данных (tpptc1230m000). Примечание После выполнения сеанса Генерация контрольных данных (tpptc1230m000) этот флаг сбрасывается. Интерфейс с внешним планом-графиком Календарь Код календаря. Описание Описание или название кода. Продолжительность Продолжительностe интерфейса с внешним планом-графиком. Продолжительность Единица времени, в которой выражена продолжительность интерфейса с внешним планированием. Продолжительность Описание или название кода. Тип ограничения Ограничения/проверки, которые применяются для XML-файла MSP внешнего пакета планирования. Существует 3 типа ограничений: Гибкое: Работа может быть выполнена как можно раньше или как можно позже. Полугибкое: Работа должна начаться или закончиться до/после указанной даты. Негибкое: Работа должна начаться/закончиться в указанную дату. Значение по умолчанию По умолчанию это поле установлено в Как можно раньше. Допустимые значения Типы ограничений для XML-файла Microsoft Project следующие: Гибкие Как можно раньше: Внешний пакет планирования планирует работу как можно раньше на основе даты начала работы проекта. Этот является типом ограничения по умолчанию для всех работ. Дата ограничения не применяется. Как можно позже: Внешний пакет планирования планирует работу как можно позже на основе даты окончания работы проекта. Этот является типом ограничения по умолчанию для всех работ. Дата ограничения не применяется. Полугибкие Начать не раньше, чем: Работа планируется к началу на указанную дату ограничения или после нее. Начать не позже, чем: Работа планируется к началу на указанную дату ограничения или до нее. Закончить не раньше, чем: Работа планируется к окончанию на указанную дату ограничения или после нее. Закончить не позже, чем: Работа планируется к окончанию на указанную дату ограничения или до нее. Негибкие Должен начаться на: Работа планируется к началу на указанную дату ограничения. Должен закончиться на: Работа планируется к окончанию на указанную дату ограничения. Дата ограничения Дата, указанная для типа ограничения. Примечание Это поле отключено, если поле Тип ограничения установлено в Как можно раньше или Как можно позже. Дата срока Дата, к которой планируемая работа должна быть завершена. Примечание Это поле учитывается только внешним пакетом планирования. Отслеж.освоен.объема Метод освоенного объема Метод освоенного объема - это способ расчета запланированного значения и освоенного значения. Связанные темы Использование метода освоенного объема Связанная работа Если метод освоенного объема - распределенный, можно связать какую-либо работу с данной работой. Начальный процент Значения процента, назначенное начальной точке работы. В начале работы, определенный процент работы проекта может рассматриваться в качестве освоенного объема. Сумма начального и конечного процентов должна быть 100%. Примечание Это поле доступно только тогда, когда Метод освоенного объема установлен в Начальный и конечный процент. Процент будет использоваться в качестве значения по умолчанию для Использование данных метода освоенного объема в качестве части поэтапного бюджета. Процент окончания Значения процента, назначенное конечной точке работы. Сумма начального и конечного процентов должна быть равной 100%. Примечание Это поле доступно только тогда, когда Метод освоенного объема установлен в Начальный и конечный процент. Процент этапа Освоенный процент при достижении определенного этапа, основываясь на Метод освоенного объема типа, Этап. Этот метод, привязанный к работе, и проценту или сумме по бюджету назначается каждому этапу. Всякий раз при достижении этапа отпускается назначенный бюджет. Примечание Это поле доступно только тогда, когда Тип работы установлен в Этап. Сумма поэтапных процентов, привязанных к работе, должна быть равной 100%. Базисная работа Базисная работа Минимальная единица работы, которая требуется для выполнения обслуживания. Частота Число раз, которое базисная работа появляется как часть работ по проекту. Применить частоту к Метод, в котором частота базисной работы как части работ по проекту, должен быть использован: Допустимые значения Применить частоту к Прочее Местонахождение проекта Местоположение работы проекта. Например, строительная площадка. Приор.склад пополнения Общий склад, на который приходят поставки для более чем одного проекта. Товары присылают из приоритетного склада поставок на склад проекта. Значение по умолчанию принимается из поля Приоритетный склад пополнения в сеансе Проекты (tppdm6100m000). Примечание Для проекта, когда работа выполнена в нескольких месторасположениях, легче передавать товары, когда склад также определен на уровне Работа/Элемент. Когда генерируются PRP заказы, Infor LN использует следующий путь поиска для проверки запасов: Запасы в Приоритетном складе пополнения, определенном в сеансах Работа (tppss2100m000) / Элементы (tpptc1100m000). Запасы в Приоритетном складе пополнения, определенном в сеансе Проекты (tppdm6100m000). Описание Описание или название кода. Склад проекта по умолчан. Склад, в котором хранятся только товары, используемые для проектов. В отличие от обычного склада, товары распределяются для проекта и его компонентов. Товары на складе проекта по умолчанию представляют инвентарную стоимость. Инвентарная стоимость склада проекта не является частью затрат по проекту. Когда товары перемещаются в проект, они увеличивают затраты по проекту. Склад проекта может использоваться для одного или более проектов. Получено из стандартной работы Если работа проекта, введенная в этом сеансе, не имеет требуемых данных, будут воспроизведены установки по умолчанию данной стандартной работы. Этап Этап Заказное Изделие Заказное Изделие Планирование Этап достигнут Доходы Цена продажи Валюта учета для урегулированной суммы. Печать работ Запускает сеанс Печать работ (tppss2400m000), который позволяет напечатать выбранный диапазон работ. |