- - | # Прогноз часов по Проекту Отчет Прогноз часов по проекту позволяет руководителю проекта анализировать запланированне часы, фактические часы, использованные для завершения проекта и определить разницу, для указанного диапазона дат. Выберите нужный проект для просмотра данных прогноза по часам проекта на уровне работ. Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Компания Код компании. Проект Код проекта, для которого создается отчет. Статус Статус проекта. Метод получения Метод, используемый для получения проекта. Метод финансирования Метод финансирования, используемый для проекта. Сектор бизнеса Область коммерческого предпринимательства. Проекты могут классифицироваться по сектору бизнеса. Географический регион Географический регион, связанный с проектом. Категория Созданная пользователем классификация проектов. Программа Группа связанных проектов, управляемая на скоординированной основе для достижения больших преимуществ и контроля. Менеджер проекта Работник, который управляет проектом. Отчет показывает: Проект Проект, для которого генерируется отчет прогноза. Запланированне часы Число бюджетных часов, требуемое для завершения проекта. Фактические часы Фактическое число часов, которое поглащено для завершения проекта. Прогноз Оценка для завершения (ETC) Оценка для завершения представляет собой дополнительные затраты, понесенные для работы или проекта. Оценка по завершению Оценка по завершению представляет собой общие затраты, понесенные для работы или проекта.
        Оценка по завершению = Оценка для завершения + Фактические часы
  - Отклонение по завершению (VAC) Отклонение по завершению представляет собой разницу между предусмотренными по бюджету часами и оценочными часами на момент завершения проекта.
        Отклонение по завершению = Запланированне часы - Оценка по завершению