| # BI Отчетность В Управлении Проектами, бизнес-аналитика (business intelligence, BI) ссылается на основанные на программном обеспечении технологии, используемые для определения, извлечения и анализа данных, таких, как доходы от проекта или от продаж, в разрезе связанных затрат и дохода. Технология BI отчетности предоставляет исторические, текущие и предполагаемые представления об операциях по проекту. Общими функциями технологии BI отчетности являются аналитика, управление ходом выполнения проекта, прогнозной аналитики, построения плана-графика проекта, информационная панель проекта и т.д. BI облегчает принятие бизнес-решений. Инструментарий BI отчетности облегчает создание консолидированнх отчетов на основе данных, которые которые этот инструментарий получает из Infor LN, такие как ожидаемые затраты, фактические затраты, запланированные даты, фактический даты, ожидаемый график (план-график), фактический график (план-график) и т.д. Он также облегчает графическое представление аналитики данных. Используя инструментарий, руководитель проекта может видеть, изучать и анализировать данные в различных формах, на различных уровнях и основанных на различных параметрах. В случае отклонения значения любого из показателей бизнес-деятельности, инструментарий также генерирует предупреждения. Запись, содержащая значение с отклонением, подсвечивается в отчетности красным цветом, чтобы предупредить пользователя. Инструментарий предоставляет обзор важных параметров, требуемых для оценки хода выполнения проекта. Он также предоставляет более подробную информацию о проекте. Например, руководитель проекта может рассмотреть запланированный вход, фактический вход, ожидаемый выход и фактический выход. Путем сравнения этих параметров, руководитель проекта получает общий отчет о ходе выполнения проекта и может предпринять необходимые меры, чтобы исправить расхождения, если имеются. Показатели Отчеты по проекту и Анализ по запросу Показатели Эти показатели могут быть сгенерированы, с использованием инструментария Infor BI Reporting: Общее исполнение проекта Отклонение при окончании Освоенный объем Оценка по завершению Отчеты по проекту и Анализ по запросу Эти отчеты могут быть сгенерированы с использованием инструментария Infor BI Reporting: Бюджет и Факт по проекту Бюджетированные и фактические часы по Проекту Поэтапный ход выполнения проекта Поэтапные часы по Проекту Прогноз затрат по проекту Прогноз часов по Проекту Исполнение проекта Планирование проекта Анализ по запросу |