| # Поэтапные часы по Проекту Отчет Поэтапное исполнение проекта позволяет вам просмотреть данные поэтапного бюджета и данные фактических часов, использованных для текущего и нарастающим итогом периода. Этапность основывается на методе EV (освоенного объема), определенном для работы. Следующие отчеты могут быть сгенерированы: Поэтапные часы по Проекту Поэтапные часы по Проекту/ Работе Поэтапные часы по Проекту/ Работе/ Компоненту затрат Поэтапные часы по Проекту/ Работе/ Коду контроля Чтобы сгенерировать отчет: Определите диапазон данных, для которого должен быть сгенерирован отчет. Просмотрите данные. Щелкните по коду проекта в поле Проект. Щелкните по опции Поэтапный часы по Проекту / Работе для просмотра отчета для поэтапных часов для текущего периода и нарастающим итогом по периодам, на уровне работ. Просмотрите данные поэтапных часов для текущего периода и нарастающим итогом по периодам, на уровне работ для проекта. Щелкните по коду работы в поле Работа. Нажмите на Поэтапные часы по Проекту / Работе / Компоненту затрат или Поэтапные часы по Проекту / Работе / Коду контроля для просмотра отчета для поэтапных часов для текущего периода и нарастающим итогом по периодам, на уровне компонента затрат или кода контроля. Просмотрите данные поэтапных часов на уровне компонента затрат или кода контроля для работы, для текущего периода и нарастающим итогом по периодам. Примечание На уровне компонента затрат и кода контроля отчет по поэтапным часам показывается только для типам затрат, Трудозатраты. |