| # Использование бюджетов в проекте Вы можете использовать Планирование пакета Проект для создания, анализа и обработки бюджета проекта, который может базироваться на элементах или работах. Если бюджет проекта финализирован, используйте Бюджетирование для получения второго бюджета, называемого контрольным бюджетом. Вы можете применить последние изменения к финализированному бюджету с помощью корректировок и/или дополнительных соглашений. Бюджеты, основанные на элементах Если вы хотите создать бюджет, основанный на элементах, Бюджетирование позволяет вам: Создавать элементы для представления основных частей проекта. Распределять элементы по иерархической структуре. Введите строки бюджета для объектов затрат по элементам. Например, часы работы по буксировке судна формируют строку трудозатрат. Бюджеты работ Если вы хотите создать бюджет на основе работ, Бюджетирование позволяет: Создавать версии бюджета для отслеживания изменений в бюджете «сверху вниз». Распределять суммы по работам, созданным в модуле Планирование потребностей. Назначать данные для метода освоенного объема, чтобы управлять тем, какая из сумм бюджета будет разрешена. Генерировать запланированное значение или суммы затрат по бюджету для плановых работ (ЗБПР). Бюджеты закупок Можно создать один или несколько бюджетов закупок для обеспечения закупки объектов затрат с большими временами поставки, таким образом минуя пошаговый процесс бюджетирования проекта и выполнения. Контрольный бюджет При финализации бюджета проекта можно создать контрольный бюджет, который используется для: Генерирования плановых заказов в модуле Планирование потребностей. Записи прогресса (хода выполнения) в модуле Ход выполнения проекта. Записи фактических затрат в модуле Учет затрат проекта. Генерации счетов-фактур для заказчиков в модуле Фактурирование. После выбора бюджета, следующие шаги, над которыми следует работать это: Использование затрат Связанные темы Использование строк бюджета элементов Использование нисходящего бюджета Использование бюджета «снизу-вверх» Использование поэтапного бюджета Использование базисов в Проект Использование бюджета закупок Использование контрольного бюджета Как использовать часы по бюджету Генерация планового объема Использование себестоимостей и закупочных цен для нетрудовых объектов затрат Использование цен продаж для нетрудовых объектов затрат Использование анализа затрат бюджета Использование Дополнительных соглашений |