| # Проверка доступности материальных ресурсов в планировании группы Проверка доступности материальных ресурсов в планировании группы Новый параметр Проверка доступности материала для заказов на обслуживание, заказов на продажу ремонта и заказов на работу позволяет включить досутпность материалов как дополнительное ограничение для процесса группового планирования и определения уровня загруженности. Групповое планирование теперь основывается на самой ранней дате начала работы в комбинации с доступностью материальных ресурсов для компонентов, требуемых для выполнения работы. При генерировании плана, должна быть учтена дата доступности материальных ресурсов. Дата доступности материала получается из параметров для источника применяемой работы (заказов на обслуживание/заказов на работу). Для выбранной работы по заказу на обслуживание или работы заказа на работу, эта дата (Дата ДКО / Дата доступности запланированных запасов / Требуемая дата поставки) получается из сеанса Доступность материала обслуживания (tstdm2520m000). Дата доступности материала используется как ограничение для новой даты запланирован.начала для работы по заказу, если выбран флаг Соблюдать дату доступн.материала в сеансах Группы для заказов на обслуживание (tsspc3100m000), Группы для заказов на работу (tsspc3100m100) и Группы для запланированных работ (tsspc3100m200) Когда материал доступен, требуемая дата поставки испольуется как дата ДКО и дата доступности запланированных запасов . Когда материал недоступен, дата ДКО и дата доступности запланированных запасов заполняется датой, когда материал станет доступным. Требуемая дата поставки испольуется как запасная дата для Дата доступности материала в сеансе Работы для заказов на обслуживание (tsspc3120m000). Дата доступности материала испольуется во время планирования и определения уровня загруженности. В обоих случаях дата начала работы не мб раньше, чем дата доступности материала Возможно выбрать/сбросить флаг Соблюдать дату доступн.материала для обоих наборов групп и групп, более того, запуски планирования и определения уровня загруженности мб выполнены с или без учета даты доступности материала. На основе флагов Автообновление планирования группы (заказ на обслуживание) и Автообновление планирования группы (заказ на работу), дата доступности материала обновляется для работ группы. Изменение даты ДКО, даты доступности запланированных запасов или требуемой даты поставки должно быть синхронизировано с соотв. работой группы. Связанные темы Введение в доступность материала Ограничения отпуска материала Проверка доступности материальных ресурсов Создание строк доступности материальных ресурсов Обновление плановых времен поставки. |