| # Пример 1: Работа еще не начата Работа A еще не начата. Часы еще не затрачены, структуры проекта не существует, нет детального планирования потребностей в мощностях. Длительность работы (дни проекта): 15 Приблизительная потребность в мощностях: 200 Самая ранняя дата начала:День 4 неделя 44 год 92 Процент выполнения: 0% Текущая дата является более ранней, чем самая ранняя дата начала операции. На следующем рисунке изображено выполнение работы A:
W | Рабочие дни
_ | Нерабочие дни
Таблица загрузки мощностей для данной работы показана на следующем графике: Загрузка мощностей для работы A составляет 200 часов. Недельная загрузка мощностей следующая:
Неделя | Число дней | Процент длительности работы | Процент требуемой мощности | Разница по сравнению с предыдущей неделей | Требуемая мощность (по неделям)
44-92 | 2 | 13% | 17.3% | 17.3% | 34.6
45-92 | 6 | 40% | 40.0% | 22.7% | 45.4
46-92 | 9 | 60% | 40.0% | 0.0% | 0.0
47-92 | 12 | 80% | 70.0% | 30.0% | 60.0
48-92 | 12 | 80% | 70.0% | 0.0% | 0.0
49-92 | 15 | 100% | 100.0% | 30.0% | 60.0
Связанные темы Пример 2: Работа уже начата |