| # Ход выполнения по работам (tpppc1160s000) Используйте этот сеанс чтобы управлять ходом выполнения работ для проекта. Можно обрабатывать данные в этом сеансе только если статус проекта Активный и поле Контроль по в сеансе Проекты (tppdm6100m000) имеет значение Бюджет работ. Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код, который идентифицирует проект. Проект Статус проекта. Дата Дата, для которой записывается ход выполнения (не обязательно системная дата). Количества и процент по ходу выполнения будут относиться к данной дате. Работа Код работы. Отчетно-завершенное Если этот флаг установлен, производство выбранной работы завершено. Ход выполнения все еще можно вводить. Если процент выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, при этом предусматривается, что соблюдено одно из следующих условий: Флаг К урегулированию в сеансе Работы (tppss2100m000) выбран для данной работы. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Дополнительного соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000) установлено значение Количества для урегулирования. Объем физического выполнения Количество, установленное по работе. Ход выполнения будет записываться по отношению к сумме в данном поле, что важно для фактурирования хода выполнения. Совокупное [количество] Совокупное количество выполнения работ на указанную дату. Совокупно [%] Ход выполнения работы, выраженный в совокупном проценте. Другими словами, сравниваются продажи и количество выполнения. Дата [количество] Количество выполнения, завершенное с последней введенной даты до настоящего времени. Примечание Когда ход выполнения вводится в первый раз, значение в данном поле равняется совокупному количеству. Текст Если этот флаг установлен, LN печатает текст хода выполнения работы. |