| # Панель планирования групп (tsspc3260m000) Используйте этот сеанс чтобы показа выбранных групп и работ в диаграмме Ганта. Можно запустить диаграмму Ганта с помощью команды ‘Просмотр диаграммы Ганта' в в отдельных сеансах группового планирования. Диаграмма Ганта показывается в двух режимах: Просмотр Ганта: Группы и работы показаны на базе характеристик. В этом просмотре можно перенести каждую группу/группу работ во времени. Все работы и группы после их сдвига на графике перепланируются. Просмотр расписания: Группы и работы показываются на базе назначенных ресурсов. В таком просмотре, группа или работа мб перенесены на другой ресурс. Если работа переносится, то все работы и группы той же самой группы также переназначаются. Связанные темы П роцесс группового планирования Задание данных гр. планирования Распределение ресурса по группе планирования |