| # Слияние групп и наборов работ (tsspc3230m000) Используйте этот сеанс чтобы слияния групп и наборов работ во время группового планирования. Связанные темы П роцесс группового планирования Задание данных гр. планирования Распределение ресурса по группе планирования Диапазон выборки Источник работы Источник работы. Источником могут быть работы по заказу на обслуживание, наряду на работу или запланированные работы. Допустимые значения Источник работы Уровень Уровень группового планирования для слияния. Допустимые значения Уровень Группа Поля С и По задают диапазон: групп, которые должны быть объединены. Группа Поля С и По задают диапазон: групп, которые должны быть объединены. Порядок набора работ Поля С и По задают диапазон: наборов работ в группах, которые должны быть объединены. Последовательность набора работ Поля С и По задают диапазон: наборов работ в группах, которые должны быть объединены. Цель Группа ИД групп с которыми наборы работ или работы объединены. Порядок набора работ Набор работ, с которым работы объединены. Опции Моделирование Если этот флаг установлен, LN запускает процесс слияния (объединения) в режиме моделирования. Результаты не сохраняются в базе данных. Этот процесс позволяет просмотреть результаты перед слиянием выбранных работ. Сохранить порядок наборов работ после перемещения Если этот флаг установлен, LN не меняет последовательность для наборов работ в целевой группе после того, как новые наборы работ перемещены в нее. Новые наборы работ добавлены после существующих наборов работ. Если этот флаг сброшен, LN сортирует все наборы работ в целевой группе после переноса в нее новых наборов работ. Сохранить порядок работ после перемещения Если этот флаг установлен, LN не меняет последовательность работ в целевой группе после переноса в нее новых наборов работ. Новые наборы работ добавлены после существующих наборов работ. Если этот флаг сброшен, LN сортирует все наборы работ в целевой группе после переноса в нее новых наборов работ. Планирование вперед Опции для определения как могут быть спланированы объединенные работы. Допустимые значения Планирование вперед Планирование вперед от Время начала для первой работы в группе при планировании. Примечание Это поле активно, если поле Планирование вперед П установлено в значение Со времени. Автозаморозка набора работ Если этот флаг установлен, LN замораживает наборы работ после объединения наборов работ. Заморозить набор работ, если начало до Последнее время начала для групп, которые должны быть заморожены. Наборы работ, у которых время начала до этого заданного времени, заморожены. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Автозаморозка набора работ. Автоматически жестко планировать работы Если этот флаг установлен, LN устанавливает статус работы для группового планирования в Жестко-спланированный. Примечание Это поле активно, если поле Источник работы установлено в значение Заказ на обслуживание или Заказ на работу и статус для работ, добавленных у групповому планированию имеет значение Запланированный. Если статус работы по первоначальному заказу на обслуживание или работы по первоначальному наряду на работу равен или выше, статуса, заданного в поле Жестко планир.отстатуса заказа на обсл., LN устанавливает статус работы для группового планирования в Жестко-спланированный. Работа получает статус Жестко-спланированный, только если процесс планирования выполнен успешно. Жестко планир.отстатуса заказа на обсл. Статус для первоначальных работ используется, чтобы определить должен ли быть статус работы группового планирования установлен в Жестко-спланированный. Статус работы группового планирования устанавливается в Жестко-спланированный, только если Статус для первоначальной работы равно или выше заданного статуса. Если статус для первоначальной работы меньше заданного статуса, то работа группового планирования не устанавливается в Жестко-спланированный Допустимые значения Статус заказа на обслуживание Примечание Это поле активно, если поле Источник работы установлено в значение Заказ на обслуживание и статус для работ, добавленных у групповому планированию имеет значение Запланированный. Когда работа группового планирования устанавливается в Жестко-спланированный, статус для всех существующих работ в этом же наборе работ также устанавливается в Жестко-спланированный. LN не позволяет установить статус работ в Жестко-спланированный, если статус работы, добавленной к групповому планированию не имеет значение Запланированный. Жестко-спланированный из статуса Статус для первоначальных работ используется, чтобы определить должен ли быть статус работы группового планирования установлен в Жестко-спланированный. Статус работы группового планирования устанавливается в Жестко-спланированный, только если Статус для первоначальной работы равно или выше заданного статуса. Если статус для первоначальной работы меньше заданного статуса, то работа группового планирования не устанавливается в Жестко-спланированный Допустимые значения Статус наряда на работу Примечание Это поле активно, если поле Источник работы установлено в значение Заказ на работу и статус для работ, добавленных у групповому планированию имеет значение Запланированный. Когда работа группового планирования устанавливается в Жестко-спланированный, статус для всех существующих работ в этом же наборе работ также устанавливается в Жестко-спланированный. Работы группового планирования, сгенерированные из работ по наряду на работу, могут быть установлены в Жестко-спланированный. LN не позволяет установить статус работ в Жестко-спланированный, если статус работы, добавленной к групповому планированию не имеет значение Запланированный. Жестко-спланированный из статуса Статус для первоначальных работ используется, чтобы определить должен ли быть статус работы группового планирования установлен в Жестко-спланированный. Статус работы группового планирования устанавливается в Жестко-спланированный, только если Статус для первоначальной работы равно или выше заданного статуса. Если статус для первоначальной работы меньше заданного статуса, то работа группового планирования не устанавливается в Жестко-спланированный Допустимые значения Статус запланированной работы Примечание Это поле активно, если поле Источник работы установлено в значение Запланированная работа и статус для работ, добавленных у групповому планированию имеет значение Запланированный. Когда работа группового планирования устанавливается в Жестко-спланированный, статус для всех существующих работ в этом же наборе работ также устанавливается в Жестко-спланированный. LN не позволяет установить статус работ в Жестко-спланированный, если статус работы, добавленной к групповому планированию не имеет значение Запланированный. Печать опций Отчет обработки Если этот флаг установлен, LN генерирует Отчет обработки. Отчет содержит детали для всех работ, которые объединены. Отчет об ошибках Если этот флаг установлен, LN генерирует Отчет об ошибках. Этот отчет содержит детали сообщений и ошибок, появившихся во время процесса. |