| # Передача данных Этот раздел описывает данные, которые пользователь может передать, которые включают в себя следующее: Календари Проекты Объект затраты/ресурсы Структуры работ Строки бюджета Информация графика Базисы Стандартные работы (Взаимосвязи работ) LN Общие данные описывают модуль Центральный Календарь (CCP), который содержит календари, используемые в пакетах системы LN. Microsoft Project должен иметь копии этих календарей системы LN. LN позволяет делать выбор и передачу календарей, используемых в Microsoft Project. Следующий рисунок дает представление об иерархии календарей: В сеансе Выбор календаря для внешних систем планирования (tcccp0181m000) можно указать календарь, который необходимо передать в Microsoft Project в качестве базовогот календаря. Вы можете определить календарь для типов доступности с типом рабочего времени, например, вы можете оперделить календарь, в котором рабочий день начинается в 8:00 A.M. и заканчивается в 5:00 P.M., в системе LN Календари (tcccp). Можно использовать тип доступности, стобы различать, например, доступность для работ поектов от доступности для работ обслуживания, или ремонта, для того же самого периода. Один ресурс может иметь один календарь, но несколько типов доступности. Поскольку несколько типов доступности могут быть определены как часть одного и того же календаря, пользователь должен выбрать наиболее подходящий тип для использования в связаном внешнем планировщике (пакете внешнего планирования, ВП), таком как Microsoft Project. Для выбранного типа доступности создается базовый календарь и передаются детали стандартного календаря для этого типа доступности. LN календари В календарях LN можно иметь многоуровневую иерархию календарей. По мере движения вниз по иерархии, вы видите, что поддерживаются исключения календарей, полученных из других. В Microsoft Project, можно передать только базовые календари и любые переданные календари ресурсов устанавливаются как полученные из этих базовых календарей. Однако, исключения в полном пути происхождения передаются в календари ресурсов. По умолчанию, календари ресурсов определяются с помощью сеанса имени ресурса как такового. Чтобы поддерживать ингформацию иерархии, коды базовых календарей содержат полный путь происхождения с корректной пунктуацией, в виде точки между каждым уровнем. Чтобы получить доступ к календарям, в приложении Microsoft Project, в меню Инструменты щелкните по опции Изменить Рабочее Время. |