| # Строки бюджета Следующая схема предоставляет общие сведения о передаче строки бюджета работы в Microsoft Project: LN Infor LN построен снизу вверх, начиная со строк бюджета. Каждая строка бюджета представляет собой объект затрат, принадлежащий одному из пяти типов затрат, бюджетируемых как по количеству, так и по времени для данного проекта/работы. Этот данные также передаются в Microsoft Project. Строки бюджетна работ в LN передаются как задачи строки бюджета или назначение ресурса в Microsoft Project. Соответствующая задача устанавливается как суммирующая задача для всех связанных задач строк бюджета. Если Microsoft Project является владельцем планирования работ и назначения ресурсов, вы можете передать или создать строки бюджета работ в LN как строка бюджета задач или назначения ресурсов в Microsoft Project, наряду с полной структурой работ, начиная со связующего узла. Ресурсы, которые были уже переданы в Microsoft Project, назначены этим задачам. В результате, существует соотношение один-к-одному между строками бюджета в проекте LN с стрококой бюджета задачи или назначением ресурса в Microsoft Project. После того, ак вы создали строки бюджета, Microsoft Project обновляет даты начала и окончания для строк бюджета LN, если изменения имеют место в планировании. Количества в задачах строк бюджета Microsoft Project или назначениях ресурсоы обновляются из LN в Microsoft Project, или из С Microsoft Project в LN, в зависимости от принадлежности. Иноформация о бюджете синхронизируется между LN и Microsoft Project. В LN пакете Проект можно определять корректировки бюджета как модификации замороженного бюджета снизу-вверх. Можно передать корректировки бюджета из, и выполнять планирование, LN Проект в Microsoft Project. Однако, вы не можете создавать новую задачу корректировки бюджета в Microsoft Project и отослать задачу в LN Проект. Примечание Если вы уже создали бюджет элемент/работа или элемент/элемент для проекта LN, вы также можете использовать Microsoft Project для целей планирования (диспетчирования). В Microsoft Project, план создан из структуры работ и строк бюджета в LN. Можно только обновить информацию плана-графика в LN из Microsoft Project. Больше нельзя выполнять третье и четвертое действия. |