| # Генерация прогноза затрат по объекту затрат (tpppc2216m000) Используйте этот сеанс чтобы формирования строк прогноза по затратам. Этот сеанс заполняет записи в детальных сеансах сеанса Прогноз затрат (tpppc2816m000): Прогнозирование затрат на материалы (tpppc2516m000) Прогнозирование трудозатрат (tpppc2536m000) Прогнозирование затрат на оборудование (tpppc2556m000) Прогнозирование затрат на субподряд (tpppc2576m000) Прогнозирование прочих затрат (tpppc2596m000) Прогноз основывается на следующих полях в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000): Исп.обязательства как базу для прогноза Главный метод прогноза Связанные темы Регистрация прогноза затрат Расчет промежуточного результата Материал Если этот флаг установлен, LN генерирует прогноз затрат для типа затрат материалы. Трудозатраты Если этот флаг установлен, LN генерирует прогноз затрат для типа затрат трудозатраты. Оборудование Если этот флаг установлен, LN генерирует прогноз затрат для типа затрат оборудование. Субподр. Если этот флаг установлен, LN генерирует прогноз затрат для типа затрат субподряд. Прочие затраты Если этот флаг установлен, LN генерирует прогноз затрат для типа затрат прочие затраты. Дата регистр. Дата, на которую будет формироваться прогноз. Тип раб.вр. Код типа среднечасовой заработной платы. Генерир.пустого прогноза Если этот флаг установлен, данные прогноза рассчитываются, исходя из бюджета. Прогнозируемые суммы будут удалены в соответствующих детальных сеансах типом затрат. Данная опция используется, если требуется: Ввести первые прогнозы и строках прогноза. Если вы используете метод оценки для завершения и должны установить его равным нулю на момент окончания проекта. Генерир. с предыдущей даты Если этот флаг установлен, данные предыдущей даты формируются как строки для настоящей даты и сумма по бюджету вводится в сеанс Генерация прогноза затрат по работе/типу затрат (tpppc2226m000). Генерир.пустого прогноза Если этот флаг установлен, прогнозируемые суммы будут незаполненными в соответствующих сеансах подробностей сеанса Генерация прогноза затрат по работе/типу затрат (tpppc2226m000). Данная опция используется, если требуется: Ввести первые прогнозы и строках прогноза. Если вы используете метод оценки для завершения и хотите установить его равным нулю на момент окончания проекта. Генерир.из бюджета Если этот флаг установлен, бюджет используется для генерации данных прогноза типом затрат. Также можно изменить суммы прогноза. Примечание Это поле доступно только, если в поле Главный метод прогноза установлено значение Оценка для завершения (ETC) или Оценка по завершению (EAC) в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000). |