| # Назначение работы инженеру Одна неназначенная работа Когда выбирается одна неназначенная работа выполняются следующие действия: Диаграмма Ганта показывает плановые времена выбранной работы. Можно остановить это действие, выбрав опцию Вкл. заморозку шкалы Ганта. Перый и второй ряды покажут ограничения работы для выбранной работы. Первый ряд покажет запланированное время начала/окончания для задания. Второй ряд покажет раннее время начала и позднее время окончания для задания. Календарь кластера также покажется на заднем фоне. Список квалификаций заполнится обязательными и дополнительными квалификациями, требуемыми для выполнения выбранной работы. Обязательные квалификации покажутся красным. Список инженеров с требуемыми квалификациями заполнится в диаграмме Ганта. Опция Показать свободные ресурсы доступна для планировщика, чтобы получить список доступных инженеров для выполнения работы в запланированное время. Все планирование в Планировщике обслуживания и ремонта (Workbench) выполняется на основе информации календаря. Однако, в некоторых случаях, планирование мб выполнено без календаря. Используйте опцию Игнорировать календарь, чтобы игнорировать календарь и назначать задание инженеру во время его недоступности. Назначение работы инженеру: Шаг 1. Планирование на основе доступности инженера: проверьте, когда инженер может поехать к заказчику. Перетащите выбранную неназначенную работу из сетки в диаграмму Ганта и назначьте работу требуемому инженеру. Запланирован. время начала и время окончания изменяются. Например, время выбрано для инженера Gerard Glas, - 10:15. Шаг 2. Планирование на основе запрошенного времени работы: проверьте, когда инженер доступен для запрошенного времени работы. Выберите инженера из диаграммы Ганта и привяжите его к номеру заказа или номеру работы для выбранной работы, использование опцию перетаскивания. Номер заказа и соотв. неназначенные работы для заказа назначаются инженеру. Примечание Планировщик также может выбрать множество инженеров, если работа дб выполнена совместно. Умное планирование с использованием опции перетаскивания Когда плановик выбирает работу (с использованием опции перетаскивания) рядом с концом существующей работы и временной зазор между временем окончания назначения существующей работы и выбранным временем меньше или равно 5 минутам, работы автоматически планируются последовательно. Эта возможность позволяет планировать работы без временной задержки. Множественные неназначенные работы План создается на основе запрошенного времени работы. Проверьте, когда инженер доступен для запрошенного времени работы. Вы можете выбрать множественные неназначенные работы из раздела Назначенные работы и привязать работы к требуемому инженеру на диаграмме Ганта, используя опцию перетаскивания. Вы можете выбрать множественные неназначенные работы из раздела Назначенные работы и привязать работы к требуемому инженеру на диаграмме Ганта, используя опцию перетаскивания, на основе номера работы или номера заказа. |