| # Использование результата хода выполнения Ход выполнения может быть зарегистрирован на разных уровнях. Самый подробный - это уровень объект затрат/код контроля. Для некоторых ресурсов трудно записать точный ход выполнения, поэтому для этих целей вы можете контролировать регистрацию хода выполнения в двух местах: Используйте поле Регистрация хода выполнения в сеансе Проекты (tppdm6100m000) чтобы отразить ход выполнения, который должен быть занесен на уровне объекта затрат/кода контроля для текущего проекта. Можно выбрать: Да, Нет или Отклонение= Запасы. В поле Регистрация хода выполнения в сеансах стандартных и проектных объектов затрат указывается, должен ли ход выполнения быть занесен на уровне объекта затрат/кода контроля для определенного объекта затрат/кода контроля. На основе комбинации значений этих полей может быть получен следующий результат:
- | Объект затрат Флаг Сеансы
Перечислить значения в Проектах
| Да | Нет
Да | Результат 1 | Результат 1
Нет | Результат 1 | Результат 2
Результат = Запасы | Результат 1 | Результат 3
Результат 1: Указанный ход выполнения для объекта затрат или кода контроля будет использован для расчета мониторинга следующим образом: Выполнено = Ход выполнения (%) * Бюджет Отклонение по затратам = Выполнено - Фактическое Результат 2: Нельзя зарегистрировать ход выполнения для объекта затрат или кода контроля. В результате при мониторинге невозможно определить выполненное значение на основе хода выполнения: Выполнено = Фактически, результат по отклонению = 0 Результат 3: Указанный ход выполнения для объекта затрат или кода контроля будет использован в расчете мониторинга следующим образом: Ход выполнения, который вы записываете для объекта затрат, не будет использован для расчета отклонения. Возникшие, но не поглощенные в соответствии с ходом выполнения затраты, рассматриваются как запас. Это приводит к следующему результату для мониторинга: Выполнено = Ход выполнения (%) * Бюджетный запас = Фактическое значение - Выполненный Результат = 0 Примечания: Результаты 2 и 3 возможны только для незавершенной работы. Если работа по проекту завершена, используется расчет результата 1. Результаты мониторинга могут быть получены только в том случае, если вы установили уровни контроля затрат в сеансе Проект - уровни управления затратами (tppdm6102m000) равными коду контроля. |