| # Ход выполнения по элементу/прочим затратам (tpppc1100s000) Используйте этот сеанс чтобы управления ходом выполнения для комбинации: элемент и объект прочих затрат. Проект Код проекта. Проект Статус проекта. Дата Дата, на которую был изменен процент хода выполнения. Элемент Код элемента. Элемент Статус элемента. Прочие затраты Код прочих затрат. Если поле Уровень регистр.ХВ в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Объект затрат, можно выбрать бюджетный объект затрат. Если в указанном поле установлено значение Код контроля, можно выбрать код контроля для бюджетного объекта затрат. Уровень регистр.ХВ Данное поле определяет, как записывается ход выполнения для типа затрат прочие затраты при мониторинге проекта. Отчетно-завершено Данное поле указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если ход его выполнения не равен 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Как только работа выполнена, выберите данное поле и введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элементы (tpptc1100m000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000)- Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или код контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если в поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Да. Значение в вышеуказанном поле не действует, если выбран флаг Отчетно-завершено. Всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Пример В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако было дополнительно депонировано еще 20 кубометров. В данном случае вводится 120%. |