| # Контроль по проектам /работам/комп. затрат (tpppc4542m000) Используйте этот сеанс чтобы отслеживания проекта во время его выполнения. Управление фактическими затратами агрегируется на уровне проекта/работы/компонента затрат. Данный сеанс является одним из ряда сеансов, доступных в модуле Ход выполнения проекта для целей отслеживания проектов. Каждый из данных сеансов обеспечивает различный уровень детализации. Связанные темы Использование контрольных запросов и отчетов Как LN рассчитываетс выполненное Проект Код, который идентифицирует проект. Индикатор итог.затрат осн.проекта Указывает, относятся ли данные непосредственно к проекту, или к проекту и его подчиненным подпроектам. Сгенерировано Дата, на которую был построен контроль затрат текущего проекта. Значение в этом поле обновляется с помощью сеанса Построение контроля фактических затрат (tpppc4803m000). Работа Наименьшая часть структуры работ, используемая для распределенного во времени бюджета. Сущность, которая используется для представления части проекта в структуре работ. LN различает такие типы работ: Элемент РСР Контрольный счет Рабочий пакет Плановый пакет Этап Валюта Валюта по умолчанию в обзорном сеансе является валютой проекта. Как в зависимой, так и в независимой системе валют можно изменить эту валюту на другие валюты с помощью опции Смена валюты <CTRL-R>. Используется нижеприведенная последовательность: Валюта проекта Местная валюта Валюта отчетности 1 Валюта отчетности 2 Примечание Только последние три валюты являются валютами учета. Валюта Валюта. Компонент затрат Компонент затрат. Итого по бюджету Сумма по бюджету, как она показана в контрольных данных. Освоенный объем Затраты, допустимые на конец текущего периода. Доходы Доходы, проведенные в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Кол-во по бюджету Итоговое количество по бюджету, как оно показано в контрольных данных. Освоенный объем Количество, как оно допускается на конец текущего периода. Включ.обязател.фактич.кол-во Нет справки, связанной с этим пунктом. Искл.обязат.Факт.кол-во Итоговое количество операций с затратами (исключая ожидаемые платежи), проведенных в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Текущий период Год периода управления фактическими затратами. / Период для управления фактическими затратами Вкл.обязат.осв.объема Затраты, которые можно понести в текущем периоде. Искл.обязат.факт Фактические затраты (то есть, без учета обязательств), проведенные в ретроспективу для текущего периода. Искл.обязат.осв.объема Допустимая сумма за исключением обязательств. Доходы Доходы в текущем периоде, которые были проведены в ретроспективу. Вкл.обязат.осв.объема Количество, которое можно произвести в текущем периоде. Искл.обязат.Факт.кол-во Итоговое количество операций с затратами (исключая ожидаемые платежи), проведенных в ретроспективу для текущего периода. Фактический Фактическая сумма. Отклонение Результирующая сумма. Затраты прогноза Прогнозируемые затраты. ПрогнозДор.доходы Дополнительные доходы, которые являются прогнозом к окончанию проекта, и ожидаемые на конец текущего периода. Факт.кол-во Фактическая сумма. Отклонение Результирующая сумма. Прогнозир.кол-во Прогноз дополнительного количества на окончание проекта, ожидаемого на конец текущего периода. |