- - | # Прогноз часов по Проекту/ Работе Отчет Прогноз часов по проекту/ работе помогает руководителю проекта анализировать запланированне, фактические, использованные для завершения проекта часы и определить разницу, на уровне работ. Выберите нужную работу для просмотра данных прогноза по часам проекта на уровне проекта/ работы/ коды контроля. Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Компания Код компании. Проект Код проекта, для которого создается отчет. Отчет показывает: Описание работы Работа, связанная с проектом. Ход выполнения % Данные хода выполнения проекта заполняются из LN. Запланированне часы Число бюджетных часов, требуемое для завершения проекта. Фактические часы Фактическое число часов, которое поглащено для завершения проекта. Прогноз Оценка для завершения (ETC) Оценка для завершения представляет собой дополнительные часы, затраченные для работы или проекта. Оценка по завершению Оценка по завершению представляет собой общие часы, затраченные для работы или проекта.
        Оценка по завершению = Оценка для завершения + Фактические часы
  - Отклонение по завершению (VAC) Отклонение по завершению представляет собой разницу между предусмотренными по бюджету часами и оценочными часами на момент завершения проекта.
        Отклонение по завершению = Запланированне часы - Оценка по завершению