| # Стандартные работы (tppdm1110m000) Используйте этот сеанс чтобы создания и обработки стандартных связанных с проектом работ, для которых были определены значения по умолчанию. Примечание Эту сессию можно использовать для ведения библиотеки стандартных работ. Их можно копировать в конкретные работы в модуле Планирование потребностей. Связанные темы Использование структуры работ Использование Распределенной структуры организации Общий Работа Код, идентифицирующий стандартную работу. Описание Описание или название кода. Ключ поиска Ключ поиска для работы. Тип работы Структура работ может содержать множество уровней работ, так чтобы подразделять объём проекта на выполняемые пакеты работ. По этой причине содержание работы в структуре работ может различаться. Другие типы работ обычно переплетаются, в зависимости от их места в структуре работ. Допустимые значения Тип работы Ед. Единица измерения, соответствующая работе, измеряемой по количеству. Описание Описание или название кода. Ед-ца времени Единица времени для длительности работы. Описание Описание или название кода. Тип критич.мощностей Показывает, который из типов затрат наиболее критичен для выполнения этой работы. Допустимые значения Тип мощности Метод освоенного объема Тип метода освоенного объема определяет, как в поэтапном бюджете необходимо реализовать суммы бюджета. Допустимые значения Метод освоенного объема Начальный процент Значения процента, назначенное начальной точке работы. В начале работы, определенный процент работы проекта может рассматриваться в качестве освоенного объема. Сумма начального и конечного процентов должна быть 100%. Примечание Это поле доступно только, если статус в Метод освоенного объема установлен в Начальный и конечный процент. Процент используется в качестве значения по умолчанию для Использование данных метода освоенного объема в качестве части поэтапного бюджета. Процент окончания Значения процента, назначенное конечной точке работы. Сумма начального и конечного процентов должна быть равной 100%. Примечание Это поле доступно только тогда, когда Метод освоенного объема установлен в Начальный и конечный процент. Процент этапа Вехи работы в процентах. Примечание Это поле доступно только тогда, когда Тип работы является этап. Сумма поэтапных процентов, привязанных к работе, должна быть равной 100%. Текст Если этот флаг установлен, текущая работа имеет связанный текст, к которому можно получить доступ, нажав кнопку Текст. Контроль Производительность Ожидаемая норма производства для данной работы. Выражается количеством единиц производства из расчёта на единицу времени. Регистрация хода выполнения Уровень по умолчанию, на котором вы хотите зарегистрировать ход выполнения по данной работе. Допустимые значения Уровень регистрации хода выполнения Детали счета-фактуры Прогресс основан на фактурир. Указывает, как необходимо отфактурировать текущую работу. Допустимые значения Выставление СФ на основе хода выполнения Связанные темы Использование фактурирования по методу частичных платежей Тип работы для фактурирования Указывает тип работы, которая составляет работу. Допустимые значения Тип элемента Примечание Это значение основывается на значении в поле Прогресс основан на фактурир.. Если поле Прогресс основан на фактурир. установлено в: Да, то доступны значения Прямой и Косвенный. Нет, доступны значения Прямой и Не применяется. К урегулир. Если этот флаг установлен, он указывает, что можно урегулировать дополнительную работу, относящуюся к данной работе. Это применимо только в том случае, если метод фактурирования является СФ хода выполнения и работа [задание] - Прямой. Примечание Данный флаг доступен только, если в поле Прогресс основан на фактурир. установлено значение Да. Подлежит фактурированию Если этот флаг установлен, выбранная работа может быть отфактурирована клиенту. Обслуживание и ремонт Базисная работа Минимальная единица работы, которая требуется для выполнения обслуживания. Примечание Данные базисной работа могут быть значениями по умолчанию в сеансе Работы. Описание Описание или название кода. Частота Число раз, которое базисная работа появляется как часть работ по проекту. Применить частоту к Метод, в котором частота базисной работы как части работ по проекту, должен быть использован: Допустимые значения Применить частоту к |