- - | # Исполнение проекта по Проекту/ OBS Отчет Исполнение проекта по Проекту / OBS показывает параметры исполнения проекта. Они рассчитываются используя данные освоенного объема и отклонений проекта для текущего периода и нарастающим итогом по периодам, на уровне распределенной структуры организации (OBS). Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Компания Код компании. Проект Код проекта, для которого создается отчет. Тип валюты Тип валюты, используемая для показа данных в отчетах. Период (в месяцах) Период (диапазон) года, для которого генерируется отчет. Отчет отображает следующие данные: OBS (Описание) Распределенная структура организации (РСО), определенная для проекта. Валюта Валюта, в которой показываются данные отчета. Примечание: Это значение основывается на выбранном типе валюты. Период/ С нарастающим итогом Год Текущий/ с нарастающим итогом год, для которого генерируется отчет. Период Текущий/ с нарастающим итогом период, для которого генерируется отчет. Запланированное значение Сумма запланированных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Освоенный объем Сумма завершенных работ для текущего периода/ с нарастающим итогом по периодам. Факт Фактические затраты, понесенные для задания в текущем/ с нарастающим итогом периоде. Отклонение по затратам Разница между оценочными затратами и фактическими затратами для задания.
        Отклонение по затратам = Освоенный объем - Факт
  - Отклонение от графика Период времени, в который проект впереди графика или отстает от него.
        Отклонение от графика = Освоенный объем - Запланированное значение
Индекс эффективности затрат Индекс рассчитывается путем деления значения освоенного объема на фактические затраты. Индекс эффективности графика Индекс рассчитывается путем деления значения освоенного объема на запланированный объем.
Метод EV в Infor LN | Расчет EV имеет в своей основе
--- | ---
Процент завершения | Ход выполнения определяется в Infor LN для работы
Начальный и конечный процент | Дата начала и дата окончания работы
Этап | Дата окончания этапа
Уровень усилий | Усилие для завершения проекта.
Распределенный | Распределение освоенного объема