| # Ход выполнения по дополнению/прочим затратам (tpppc1187s000) Используйте этот сеанс чтобы управления ходом выполнения для комбинации: дополнительное соглашение и объект затрат прочие затраты. Использование Дополнительных соглашений Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код, который идентифицирует проект. Проект Статус проекта. Дата Дата. Дополнение Код дополнительного соглашения. Дополнение Статус дополнительного соглашения. Связанные темы Использование Дополнительных соглашений Дополнение Статус дополнительного соглашения. Прочие затраты Код прочих затрат. Уровень регистр.ХВ Данное поле определяет, как записывается ход выполнения для типа затрат прочие затраты при мониторинге проекта. Отчетно-завершено Указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если ход его выполнения не равен 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Как только работа выполнена, выберите данное поле и введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элементы (tpptc1100m000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000)- Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если в поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Да. Значение в вышеуказанном поле не действует, если выбран флаг Отчетно-завершено. Всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Пример В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако было дополнительно депонировано еще 20 кубометров. В данном случае вводится 120%. |