| # Сообщения об изменении графика для оборудования (tppss6106s000) Используйте этот сеанс чтобы просматривать детали сообщения об изменении графика заказа на закупку оборудования, созданного при последнем запуске PRP. Сообщения об изменении графика (перепланировании) генерируются для PRP-заказов следующих типов: Жестко спланированный Подтвержденный Переданный Сообщения об изменении графика не генерируются для переданных строк бюджета на закупку. Проект Код, однозначно идентифицирующий проект. Тип заказа Тип заказа, к которому применяется сообщение об изменении графика (перепланировании). Это поле может иметь следующие значения: PRP-заказ на закупку (TP) для статуса Жестко спланированный или Подтвержденный Заказ на закупку для переданных PRP-заказов на закупку Запрос на комм.предложение для переданных PRP-заказов на закупку PRP складской заказ (TP) для статуса Жестко спланированный или Подтвержденный Складское перемещение (вручную) для переданных складских PRP-заказов Номер заказа Код заказа, к которому применяется данное сообщение Номер строки Номер строки заказа. Поскольку заказ может иметь большое число строк, этот номер используется для идентификации конкретной строки, к которой относится сообщение об изменении графика. Порядков. номер Нет справки, связанной с этим пунктом. Порядковый номер Порядковый номер, идентифицирующий сообщение об изменении графика. Оборудование Код, однозначно идентифицирующий заказанное оборудование. Тип ссылки Тип ссылки заказа. Дата операции Дата и время, когда было создано сообщение об изменении графика. Кол-во Требуемое количество, основанное на контрольном бюджете проекта. Кол-во Заказанное количество. Дата поставки Требуемая дата поставки оборудования. Эта дата рассчитывается из данных контрольного бюджета проекта. Дата поставки Планируемая дата поставки заказанного оборудования. Сообщ. Тип сообщения об изменении графика (перепланировании). |