| # Панорама проекта (tipcs0320m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра, управления и создания данных, связанных с PCS-проектами. Проекты в модуле l Управление проектомl (PCS) используются для поддержки процессов изготовления и конструирования на заказ. PCS-проекты обычно сочетают в себе производственные заказы и работы. Сеанс Панорама проекта (tipcs0320m000) обычно используется руководителями проектов для таких задач, как: Мониторинг хода выполнения PCS-проекта. Перечисления материалов, которые должны быть закуплены для проекта. Просмотра распределенной и доступной мощности для проекта. Проверки, не превышают ли проектные затраты бюджет. Использование сеанса Панорама проекта (tipcs0320m000) Вы можете использовать поля в группе Фильтровать проекты для группирования связанных проектов на одном экране. Если вы выбираете PCS-проект в списке проектов в сеансе Панорама проекта (tipcs0320m000), то затраты и часы проекта показываются в шапке сеанса. Флажки в соответствующих полях отметки показывают, какие данные доступны для PCS-проекта. Вы можете нажимать рядом с полями отметки для запуска сеансов, в которых вы можете просмотреть, изменить или создать соответствующие данные проекта. Доступны следующие сеансы и формы графического навигатора (GBF): Структура проекта Проектные компоненты (tipcs2111m000) Структура проекта (tipcs2115m000) Работы (tipcs4101m000) Установки (список) (tsbsc1110m100) Планирование проекта Модульное планирование (tipcs4120m000) Обзор работ (tipcs4503m000) Запланированные заказы План ресурсов проекта (tipcs0520s100) GBF, который показывает дерево разметки. Разработка проекта Модификации (tcuef0502m000) Конструкторская единица (tiedm0110m000) Панорама производственного изделия (timfc1500m000) Графический браузер (GBF) для многоуровневой СИ Выполнение проекта Строки комм. предложений на продажу (tdsls1501m000) Строки заказа на продажу - Монитор (tdsls4510m000) Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500) Складские заказы (whinh2100m000) Производственные заказы (tisfc0501m000) Заказы на обслуживание (tssoc2100m000) Часы проекта (PCS) (bptmm1170m000) Панорама запасов (whwmd4300m000) Себестоимость проекта Промежуточные СРП и доходы по проекту (tipcs3190m000) Себестоимость по проекту (tipcs3560m000) Запрос счета - Счета-фактуры (cisli2505m000) Частичные платежи по заказу на продажу (tdsls4110m000) Финансовые операции PCS по проекту (tipcs3500m001) Сигналы Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500) GBF, который показывает дерево разметки. GBF, который показывает дерево разметки. Сообщения об исключительной ситуации по ресурсу (cprao1130m000) Примечание Вы можете использовать сеанс Панорама проекта (tppdm6500m100) для просмотра, изменения и создания данных, относящихся к проектам подсистемы Проект. Фильтрация проектов Для просмотра только необходимых проектов можно активировать фильтры. Чтобы активировать фильтры на основе статусов проекта, необходимо в меню соответствующий нажать одну из команд в пункте Просмотр или Показ статуса. Связанные темы Управление проектами (PCS) Обзор признания промежуточного дохода в Управлении проектами (PCS) Фильтровать проекты РаботникПроекта Человек, который работает в вашей компании и выполняет определённые обязанности, - такой как представитель по продажам, планировщик производства, закупщик или кредитный аналитик. Покупатель Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Группа калькуляции Код представляющий группу проектов, которые необходимо сравнить по финансовым показателям. Вы можете назначить группу расчета: Бюджету Головному проекту (пока группа расчета не назначена другому проекту или одиночному проекту). Одиночному проекту (пока группа расчета не назначения другому головному проекту или одиночному проекту). СтадияПроекта Стадия, которую достиг проект. Можно связать определенную стадию проекта с проектом в сеансе Детали проекта (tipcs2130m000). Результаты проекта Оценочные затраты Оценочные затраты для проекта, которые включают в себя следующие элементы: Оценочные затраты по изделию (затраты по проектным компонентам), основанные на СИ, маршруте и т.д. Если выбран флаг Оценка работы для работы в сеансе Работы (tipcs4101m000), оценочные затраты для работ проекта. Оценочные начисления на проект. Если проектом является главный проект, оценочные затраты подпроектов. Затраты для заказов, связанных с проектом, таких как заказы на продажу и заказы на обслуживание, не включаются в оценочные затраты. Фактические затраты Затраты на производство, учет часов, продажи, закупку, обслуживание, финансы, складирование и саму PCS, которые фактически записываются в PCS проекте. Можно определить фактические затраты на нескольких уровнях: На уровне проекта: Общие затраты, общие затраты через Финансовые инструменты Финансы (например, счета-фактуры на перевозку), начисления. На уровне заказного изделия: Затраты на закупку, начисления на запасы, производственные затраты. На уровне стандартного изделия: Стандартные изделия, связанные с заказами на продажу и заказами на обслуживание для проекта. На уровне изделий, связанных с проектом: Затраты на изделия, связанные с проектом. Это отдельная категория затрат (главным образом, результаты), которые должны быть отражены в PCS НЗП как затраты на уровне проекта. Обязательства Итоговая сумма обязательств. Сумма - значение соответствующих заказов на закупку, по которым еще нет поставки. Фактурированные(вкл.НДС) Сумма заказа, на которую уже выставлен счет-фактура. Фактурированная сумма показывает общую сумму по счет-фактуре. Когда разные PCS проекты или стандартные изделия и заказные изделия объединяются в одном счете-фактуры становится невозможно представить верные суммы для отдельно взятых PCS проектов. Сумма выводится из всех заказов на продажу, заказов на обслуживание и складских заказов на стороне поставки проекта, для которого через модуль Фактурирование были напечатаны счета-фактуры. Если проект является основным, фактурированные суммы для подпроектов автоматически агрегируются в основной проект с помощью сеанса Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). Фактурированная сумма обновляется во время калькуляции затрат по проекту в сеансе Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000) и в сеансе Закрытие проекта (tipcs2250m000). Фактурир.и оплач.(вкл.НДС) Фактурируемая сумма по PCS-проекту, которая уже оплачена. Фактурир.не оплач.(вкл.НДС) Фактурируемая сумма по PCS-проекту, которая еще не оплачена. Сумма рассчитывается следующим образом: Фактурированные(вкл.НДС)- Фактурир.и оплач.(вкл.НДС) Свободная мощность PCS/SFC/EP Суммарное число часов, запланированное в Управление проектом, Цеховое управление и Планирование предприятия. Оставшаяся (свободная) мощность является суммой следующих часов: Приблизительные потребности в мощностях для PCS минус часы, уже затраченные для PCS. Оставшееся время, требуемое для SFC. Мощности механизмов и персонала, требуемые для наладки и производства, запланированных в Планирование предприятия Потраченная критическая мощность Все обработанные человеко-часы и машино часы в Проект для PCS-проекта, включая часы, зарегистрированные на SFC-заказы, связанные с PCS-проектом. Сумм. мощность PCS/SFC/EP Общее число часов, которое является суммой полей Свободная мощность PCS/SFC/EP и Потраченная критическая мощность. Структура проекта Проектные компоненты Нажмите, чтобы запустить сеанс Проектные компоненты (tipcs2111m000). Подпроекты Нажмите, чтобы запустить сеанс Структура проекта (tipcs2115m000). Работы Нажмите, чтобы запустить сеанс Работы (tipcs4101m000). Конфиг.обслуживан. Нажмите, чтобы запустить сеанс Установки (список) (tsbsc1110m100). Планирование проекта. Модульное планирование Нажмите, чтобы запустить сеанс Модульное планирование (tipcs4120m000). Обзор работ Нажмите, чтобы запустить сеанс Обзор работ (tipcs4503m000). Запланированные заказы Нажмите, чтобы запустить сеанс Запланированные заказы. План ресурсов проекта Нажмите, чтобы запустить сеанс План ресурсов проекта (tipcs0520s100). Флаг устанавливается, если проекту требуются мощности одного или нескольких рабочих центров. Дерево разметки Нажмите, чтобы запустить дерево разметки, в котором вы можете увидеть все строки заказа на продажу, относящиеся к PCS-проекту. Для каждой строки заказа на продажу показывается соответствующие заказы на поставку. Если заказ показан красным, то присутствует код сигнала плановику. Из дерева разметки вы можете открыть соответствующий заказ. Разработка проекта Модификации Нажмите, чтобы запустить сеанс Модификации (tcuef0502m000). Конструкторские единицы Нажмите, чтобы запустить сеанс Конструкторская единица (tiedm0110m000). Панарама изделий Нажмите, чтобы запустить сеанс Панорама производственного изделия (timfc1500m000). Графич.дерево продукта Нажмите, чтобы запустить Многоуровневая СИ для просмотра и изменения многоуровневой СИ в графическом представлении. Выполнение проекта Строки комм.предл.на продажу Нажмите, чтобы запустить сеанс Строки комм. предложений на продажу (tdsls1501m000). Строки заказа на продажу Нажмите, чтобы запустить сеанс Строки заказа на продажу - Монитор (tdsls4510m000). Строки заказа на закупку Нажмите, чтобы запустить сеанс Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500). Склад/перемещ.изделия Нажмите, чтобы запустить сеанс Складские заказы (whinh2100m000). Производственные заказы Нажмите, чтобы запустить сеанс Производственные заказы (tisfc0501m000). Заказы на обслуживание Нажмите, чтобы запустить сеанс Заказы на обслуживание (tssoc2100m000). Учет рабочего времени Нажмите, чтобы запустить сеанс Часы проекта (PCS) (bptmm1170m000). Складской запас Нажмите, чтобы запустить сеанс Панорама запасов (whwmd4300m000). Себестоимость проекта Промежут.СРП и доходы Нажмите, чтобы запустить сеанс Промежуточные СРП и доходы по проекту (tipcs3190m000). Затраты проекта Нажмите, чтобы запустить сеанс Себестоимость по проекту (tipcs3560m000). Счета-фактуры Нажмите, чтобы запустить сеанс Запрос на выписку - СФ (cisli2505m000). Платежи Нажмите, чтобы запустить сеанс Частичные платежи по заказу на продажу (tdsls4110m000). Финансовая операция Нажмите, чтобы запустить сеанс Финансовые операции PCS по проекту (tipcs3500m001). Сигналы Ожид., но не полученный объем закупок Нажмите, чтобы запустить сеанс Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500). Руководитель проекта хочет знать, вовремя ли поступает закупленный материал. Если нет, то он может решить напомнить поставщику. В сеансе Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500) вы можете проверить заказы на закупку с запланированными поступлениями в прошлом, но которые еще не были получены. Сигналы планирования разметки Нажмите, чтобы запустить форму графического навигатора (GBF) ля просмотра дерева разметки. В дереве разметки вы можете увидеть все строки заказа на продажу, относящиеся к PCS-проекту, для которых присутствуют коды сигналов планирования. Приоритет сигнала планирования может быть от 0 до 100. Для каждой строки заказа на продажу показывается соответствующие заказы на поставку. Сигналы планир.разметки высокого приоритета Нажмите, чтобы запустить форму графического навигатора (GBF) ля просмотра дерева разметки. В дереве разметки вы можете увидеть все строки заказа на продажу, относящиеся к PCS-проекту, с определенным приоритетом сигналов планирования. Приоритет находится в диапазоне от 0 (нуля) до значения, введенного вами в поле Приоритет. Для каждой строки заказа на продажу показывается соответствующие заказы на поставку. Приоритет Если вы нажмете Сигнал планир.разметки высокого приоритета, вы увидите в дереве разметки все строки заказа на продажу, относящиеся к PCS-проекту, с номером приоритета сигнала планирования до и включая номер в этом поле. Сигналы по ресурсам Нажмите, чтобы запустить сеанс Сообщения об исключительной ситуации по ресурсу (cprao1130m000). Вы можете проверить, присутствуют ли сигналы ресурсов для используемых в проекте ресурсов. Ресурс Для определенного PCS-проекта загрузка рабочего центра в определенную неделю может превышать 100%. Показывается первая неделя и первый рабочий центр, встретившиеся с этой проблемой. Лимит кредита контрагента превышен Если этот флаг установлен,, то превышен лимит кредита контрагента-получателя счетов-фактур. Фактурир.просроч.(вкл.НДС) Фактурируемая сумма по PCS-проекту, которая просрочена. Убыток Если этот флаг установлен,, итоговые ожидаемые затраты превышают итоговый ожидаемый доход. Проекты Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Тип проекта тип проекта Отделрасчетов Рабочий центр, который определяет единицу предприятия для проекта или производственного заказа и, который имеет административные функции. Для производственных заказов операции могут выполняться в офисе расчетов, так как офис расчетов может быть обычным рабочим центром. Покупатель Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Работникпроекта A human member of an organization model. Typically, employees are Workflow users who carry out activities with the Worklist Handler. Статус проекта Статус проекта Стадияпроекта Является показателем текущей стадии выполнения проекта. Можно ввести стадии проекта, используя сеанс Стадии проекта (tipcs2110m000). ДатаНачала Желаемая или запланированная дата начала проекта. Эта дата используется или рассчитывается посредством сетевого планирования. Примечание Дату начала можно заполнить, только если: Проект является основным или одиночным. Выбран метод планирования вперед. Связанные темы Сетевое планирование Датазавершения Желаемая или запланированная дата завершения проекта. Дату поставки можно ввести, только если: Проект является основным или одиночным. Выбран метод планирования назад. Разработкадопускается Если этот флаг сброшен,, все конечные изделия проекта являются стандартными-на-заказ изделиями. Следовательно, нельзя поддержать заказную СИ или маршрут. Когда кастомизированное изделие добавляется в проект, LN автоматически выбирает этот флаг. Если этот флаг сброшен,, не применяются следующие функциональности PCS: Данные заказного изделия (СИ и Маршруты). Планирование проекта. Структуры проекта (главные проекты / подпроекты). Работы. Сетевое планирование. Модульное планирование. Общие затраты. Заказы на обслуживание по проекту. Проектные начисления. Расчет затрат на уровне проекта. Примечание Проекты, для которых флаг Разработка допускается не выбран в сеансе Проекты (tipcs2101m000), не могут быть скопированы. Текст Если этот флаг установлен, присутствует дополнительный техт проекта. Общие данные проекта Запускает сеанс Общие проекты (tcmcs0552m000). Детали проекта Запускает сеанс Детали проекта (tipcs2130m000). Детали бюджета Запускает сеанс Детали бюджета (tipcs2140m000). Обновить статус проекта Запускает сеанс Глобальное обновление статуса проекта (tipcs2280m000). Закрыть проект Запускает сеанс Закрытие проекта (tipcs2250m000). Генерация сетевого планир. Запускает сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Генерировать позаказное планирование Запускает сеанс Генерация позаказного планирования (cprrp1210m000). Печать мощности по проекту Запускает сеанс Печать приблизительной загрузки мощностей (tipcs4450m000). Печать отч. ход выполн. Запускает сеанс Печать отчета о ходе выполнения (tcuef0414m000). Расчет себестоимости проекта Запускает сеанс Печать приблизительной загрузки мощностей (tipcs4450m000). Начисления Запускает сеанс Начисления по проекту (tipcs3120m000). Общие затраты Запускает сеанс Общие фактические затраты по проекту (tipcs3140m000). Себестоимость по проекту Запускает сеанс Себестоимость по проекту (tipcs3560m000). Себестоимость заказных изделий по проекту Запускает сеанс Себестоимость заказных изделий по проекту (tipcs3555m000). Все проекты Показывает проекты всех типов проекта и всех статусов. Только бюджеты Показывает проекты с типом проекта - Бюджет. Бюджет. Смоделированный Показывает проекты со статусом проекта - Смоделированный. Активный Показывает проекты со статусом проекта - Активный. Итого Показывает затраты и часы в разделе Результаты проекта. |