| # Генерация измерений исполнения (tpppc5200m000) Используйте этот сеанс чтобы генерации данных об измерении исполнения до указанного периода. В наличии имеются четыре уровня измерения, а именно: работа, работа/тип затрат, РСО проекта и РСО/тип затрат. Измерение исполнения также можно сгенерировать по прежнему базису и старой версии, если она доступна. Код генерации актуален, если использованный базис представляет собой самый последний утвержденный базис, а используемая версия является Фактический. Версия действует между временем ее начала и временем ее окончания. Связанные темы Регистрация прогноза затрат Как LN рассчитываетс выполненное Диапазон выборки До периода Год управления затратами, по который формируется измерение исполнения. До периода Период управления затратами, по который формируется измерение исполнения. Код генерирования Код генерирования содержит код версии бюджета «сверху-вниз» и базис. Для этого кода генерирования формируются данные об измерении исполнения. Если ввести код генерирования "ноль", LN создаст новый код генерирования, состоящий из действующей версии проекта и вновь утвержденного базиса. Код генерирования - Фактический, если используемый базис представляет собой самый последний утвержденный базис и применяемая версия ПБ (поэтапного бюджета) является Фактический. Если код генерирования Фактический, можно запустить обновление уже созданных данных об исполнении с этим кодом генерирования. Если код генерирования недействителен, данные об исполнении с этим кодом перезаписываются. Если код генерирования используется повторно, все старые данные об исполнении, которые относятся к этому коду генерирования, удаляются. Примечание Если выбирается несколько проектов, поле кода генерирования блокируется и LN выполняет поиск кода генерирования в сеансе Коды генерирования измерения исполнения (tpppc5500m000) в нисходящем порядке. Существующие коды Актуальн.коды генерир. Выбор Создание или Обновление, в зависимости от потребности. Неактуальн.коды генерир. Выбор Создание или Переписать, в зависимости от потребности. Опции Плановое значение Если этот флаг установлен, при изменении исполнения применяется запланированная работа по графику. Бюджет по завершению Если этот флаг установлен, при измерении исполнения учитывается сумма бюджета по завершении. Освоенный объем Если этот флаг установлен, при измерении исполнения учитывается дата последнего выполненного обновления. Оценка по завершению Если этот флаг установлен, значение оценки по завершению используется для того, чтобы определить, какие затраты имеются на окончание проекта. Фактические затраты Если этот флаг установлен, при измерении исполнения используется дата последнего обновления «Фактически и обязательства». |