| # Регистрация хода выполнения Можно регистрировать ход выполнения по проекту для: Элементов (элемент, элемент/тип затрат, элемент/объект затрат). Работ (работа, работа/тип затрат, работа/объект затрат). Дополнительных соглашений (дополнительное соглашение/тип затрат, дополнительное соглашение/объект затрат). Ходом выполнения можно воспользоваться для определения количеств и понесенных затрат, а так же для выполнения фактурирования. Воспользуйтесь регистрацией хода выполнения на уровнях элементов и работ для фактурирования проекта и для оценки результата (измерения исполнения). На других уровнях регистрацию можно использовать для целей мониторинга. Ход выполнения по элементу: Возможно глобальное обновление хода выполнения для диапазона элементов, работ, определенных типов затрат или всех типов затрат. Можно зарегистрировать ход выполнения на основе сгенерированных контрольных данных. Если сгенерированные контрольные данные основаны на элементах, можно зарегистрировать ход выполнения для элементов. Это тот случай, если: Контрольный бюджет содержит элементы. Бюджет проекта содержит элементы, но контрольный бюджет содержит работы (контрольные данные содержат и элементы, и работы). Однако, если сгенерированные контрольные данные основаны только на элементах, то нельзя регистрировать ход выполнения работы. Ход выполнения работы: Ход выполнения работ берется из запланированного хода выполнения. Можно зарегистрировать ход выполнения на основе сгенерированных контрольных данных. Если сгенерированные контрольные данные основаны на работах, то можно зарегистрировать ход выполнения для работ. Это тот случай, если: Контрольный бюджет содержит работы. Бюджет проекта содержит работы, но контрольный бюджет содержит элементы (контрольные данные содержат и элементы, и работы). Ход выполнения работ позволяет просмотреть поэтапный ход выполнения соответствующего проекта PCS. Можно связать этапы с заказными изделиями проекта. Можно создать отчет о ходе выполнения для каждого заказного изделия в структуре продукта PCS для проекта Проект. Ход выполнения дополнительного соглашения: Можно ввести флуктуации в урегулирование флуктуаций. При этом определяются данные, требуемые для фактурирования отклонений от контракта проекта. Если количества, цены, затраченное время отличаются, фактурирование изменения границ основано на зарегистрированном ходе выполнения. Связанные темы Как использовать ход выполнения и мониторинг Регистрация затрат и обязательств Регистрация доходов Использование Дополнительных соглашений |