| # Планирование Модуль Планирование содержит информацию о графике проекта. Используйте этот модуль для определения (построения) планов проекта и связанных работ и этапов (рубежей). Использование планов К параметрам планирования plans относятся используемый по умолчанию план проекта и детальные данные, связанным с внешним пакетом планирования (диспетчирования), включая валюту, единицы времени и данные о длине кодов. Этап Работа продолжительностью ноль дней, которая обычно представляет собой существенное событие проекта, называется milestone. В большинстве случаев, этапом является завершение фазы (проекта) в ходе достижения главного выходного результата. Этапы можно использовать в качестве момента для фактурирования и для вычисления освоенного объема. Взаимосвязи работ Взаимосвязь работы указывает, что некоторая работа (наследник) не может начаться или завершиться пока другая работа (предшественник) не начнется или не завершится. Работы должны быть упорядочены таким образом, чтобы точно обеспечивать реальные графики. Использование базисов в Проект Базис - это есть выборочный снимок дат начала и окончания запланированных работ данного активного плана. Использование внешних планировщиков Пакет Проект использует внешние пакеты планирования, например, Microsoft Project для определения информации графиков структуры работ. Этой информацией можно воспользоваться для бюджета работ и фазированного бюджета. Интерфейс с внешним планом-графиком Экспортировать проект во внешний планировщик, такой как Microsoft Project, можно используя XML файл. После обработки плана проекта во внешнем планировщике, Вы можете импортировать обновленную информацию графика в LN. |