| # Ручное движение Задания на сборку Задание запланированная дата выхода Последствия, которые влечет за собой перемещение даты выхода с линии: Задание на сборку завершается позднее. Задание на сборку помещается в другой набор заданий. Примечание Новая дата не может быть прошедшей. Можно переместить только задания со статусом Запланированный. Запланировано. Если вы хотите переместить заказ в автономный дату, которая опускается перед Ссылочная дата конфигурации, определяется в сессии Задание на сборку (tiasc2100s000) приглашение если вы действительно хотите, чтобы сделать это. Причина в следующем: Ссылочная дата применяется, чтобы определить, когда вступает в силу содержание задания. Содержание задания состоит, помимо прочего, из требуемых материалов и операций. Следовательно, если дата выхода попадает перед ссылочной датой, могут возникнуть проблемы, так как производство основывается на содержании задания, которое еще не вступило в силу. Например, какая-либо характеристика продукта может быть еще не изготовлена в данное время, так как требуемые механизмы еще не работают. LN Следовательно, система ERP спрашивает, нужно ли продолжать, если может возникнуть такая ситуация. Нельзя переместить задания многозвенной линии снабжения. Единственный способ переместить такое дочернее задание - переместить задание на основной линии и синхронизировать дочернее задание с родительским заданием, еще раз переместив время выхода дочернего задания. Если вы переместили заказ на строку основного изделия Перемещен.требуется флажок для дочернего заказов, в сессии Задание на сборку (tiasc2100s000), которые вы начнете, когда вы дважды щелкните запись в сессии Задание на сборку (tiasc2502m000). Задание Перемещен.требуется выводится на экран в сеансах: Участок линии - Очередность (tiasl4500m000). Планирование с использованием сдвига через сессию Сдвиг заданий рабочей зоны (tiasl4230m000). Если задание перемещается, также обновляется запланированная дата выхода с линии варианта исполнения в LAC, перестраивается загрузка линии, и плановые даты для задания на сборку в модуле Управление сборкой изменяются. Управление сборкой Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Обзор управления сборкой |