| # Принадлежность Используйте опцию Net Change чтобы синхронизировать обновления в работах и строках бюджета в LN и Microsoft Project. На основании принадлежности определяется как выполняется обновление. Microsoft Project > LN Project Работы запланированы; они получают фактические даты и индикацию хода выполнения indication, если имеется. Этапы запланированы; они получают фактические даты, за исключением этапов, ввязанных с кастомизированными (заказными) изделиями, которыми всегда владеет LN. Строки бюджета получают соответствующие даты начала и окончания, включая добавления, удаления, или и то и другое. Предусмотренное по бюджету количество по строке бюджета может бють изменено на стороне Microsoft Project, и значение обновляется в LN если LN является владельцем. LN Project > Microsoft Project Задачи обновлены: изменения струртуры, полученные добавления, или удаления, или и то и другое. Этапы получают добавления, или удаления, или и то и другое. Задачи строк бюджета получают количества по строке бюджета, добавления, или удаления, или и то и другое. Взаимосвязь Работы / Бюджет обновлены: взаимосвязь может быть изменена, добавлена или удалена, или и то и другое. Информация календаря приходит из LN. Максимально число доступных единиц, календарь/тип доступности для ресурса приходит из LN. Microsoft Project используется долько для моделирования |