| # Контроль по проекту/материалы (tpppc4513m000) Используйте этот сеанс чтобы слежения за выполняемыми проектами. Управление фактическими затратами агрегируется на уровне проекта/кода контроля материала. Данный сеанс является одним из ряда сеансов, доступных в модуле Ход выполнения проекта для отслеживания проектов. Каждый из данных сеансов обеспечивает различный уровень детализации. Примечание Если данный сеанс был запущен посредством перехода, можно только найти и выбрать запись. Связанные темы Как LN рассчитываетс выполненное Использование контрольных запросов и отчетов Проект Код проекта. Валюта Валюта по умолчанию в обзорном сеансе является валютой проекта. Как в зависимой, так и в независимой системе валют можно изменить эту валюту на другие валюты с помощью опции Смена валюты <CTRL-R>. Используется нижеприведенная последовательность: Валюта проекта Местная валюта Валюта отчетности 1 Валюту отчетности 2. Примечание Только последние три валюты являются валютами учета. Валюта Валюта или описание валюты. Сгенерировано Дата, на которую был построен контроль затрат текущего проекта. Значение в этом поле обновляется с помощью сеанса Построение контроля фактических затрат (tpppc4803m000). Код контроля материала Уровень объекта затрат общего родителя, уровень выше специального объекта затрат. Код контроля используется для целей контроля. Для анализа вы можете группировать объекты затрат, имеющие одинаковый тип затрат, под одним кодом контроля. Если вы используете объект затрат, чтобы классифицировать группу объектов затрат, то он может иметь собственный код контроля. В пределах дерева нельзя иметь более одного кода контроля. Это используется для замороженного бюджета «снизу-вверх». Итого по бюджету Сумма по бюджету, которая отображается в контрольных данных. Сумма по бюджету, как она показана в контрольных данных. Освоенный объем Затраты/количества, которые допустимы на данный момент (освоенный объем). Выполненное рассчитывается по формуле: фактический процент выполнения умножается на бюджет. Примечание Об исключениях, не укладывающихся в данный расчёт смотрите: Как LN рассчитываетс выполненное Вкл.обязат.фактические Сумма, затраченная в данном периоде, включая обязательства.
    Всего потрачено = фактические затраты (в этом периоде) + обязательства (в этом периоде)
Вкл.обязат.Расхождение Результат рассчитывается по формуле:
    Результат = выполнено (в этом периоде) - фактические затраты (в этом периоде) - обязательства (в этом периоде)
Искл.обязат.факт Фактические затраты (т.е., без обязательств), проведенные в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Искл.обязат.Расхождение Результирующее значение (без учета обязательств) рассчитывается по формуле:
    выполнено (в этом периоде) - фактические затраты (в этом периоде)
Кол-во по бюджету Сумма по бюджету, которая отображается в контрольных данных. Освоенный объем Затраты/количества, которые допустимы на данный момент (освоенный объем). Выполненное рассчитывается по формуле: фактический процент выполнения умножается на бюджет. Включ.обязател.фактич.кол-во Сумма, затраченная в данном периоде, включая обязательства.
     Всего потрачено = фактические затраты (в этом периоде) + обязательства (в этом периоде)
Вкл.обязат.Расхождение Результат рассчитывается по формуле:
    Результат = выполнено (в этом периоде) - фактические затраты (в этом периоде) - обязательства (в этом периоде)
Искл.обязат.Факт.кол-во Итоговое количество операций с затратами (исключая ожидаемые платежи), которые проводятся в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Искл.обязат.Расхождение Результирующая сумма за исключением обязательств. Текущий период Год периода управления фактическими затратами. / Период для управления фактическими затратами. Вкл.обязат.фактические Фактическая сумма, включая обязательства. Вкл.обязат.осв.объема Затраты, которые можно понести в текущем периоде. Вкл.обязат.Расхождение Сумма, затраченная в данном периоде, включая обязательства.
     Всего потрачено = фактические затраты (в этом периоде) + обязательства (в этом периоде)
Искл.обязат.факт Фактические затраты (исключая обязательства), проведенные в ретроспективу для текущего периода. Искл.обязат.осв.объема Допустимые затраты за вычетом обязательств. Искл.обязат.Расхождение Результирующая сумма за исключением обязательств. Включ.обязател.фактич.кол-во Фактическая сумма, включая обязательства. Вкл.обязат.осв.объема Количество, которое можно произвести в текущем периоде. Вкл.обязат.Расхождение Результирующая сумма, включая обязательства. Искл.обязат.Факт.кол-во Общее количество операций с затратами (исключая ожидаемые платежи), проведенные в ретроспективу для текущего периода. Искл.обязат.осв.объема Допустимое количество за исключением обязательств. Искл.обязат.Расхождение Результирующая сумма за исключением обязательств. Фактический Фактическая сумма. Отклонение Результирующая сумма. Затраты прогноза Прогнозируемые затраты. Отклон.по завершению Прогноз окончательного результата. Прогнозир.кол-во Прогноз дополнительного количества на окончание проекта, ожидаемого на конец текущего периода. Отклон.по завершению Прогноз окончательного результата. |