| # Данные, относящиеся к проценту начала/окончания ОО (tpptc5112s000) Используйте этот сеанс чтобы вести проценты начала и окончания выбранной работы. У работы есть метод освоенного объема начального и конечного процента. Примечание Можно определить проценты на уровне работы или по типу затрат в пределах работы. Вы должны указать проект и версию поэтапного бюджета по работе проекта. Связанные темы Создание кода анализа поэтапного бюджета Использование метода освоенного объема Проект Код, однозначно идентифицирующий проект. Проект Статус проекта. Текущая версия В этой версии можно вводить данные для этого проекта. Работа Код, однозначно идентифицирующий работу. Связанные темы работа Версия Версия, в которой хранятся данные работы. Начальный процент Процент начала, который разрешается, когда начинается работа. Процент окончания Процент окончания, который разрешается, когда работа заканчивается. Текст Если этот флаг установлен, работа имеет соответствующий текст, который можно просмотреть, нажав на кнопку Текст на панели инструментов. Нач.мат.% Процент предусмотренной по бюджету суммы материалов, разрешенной на момент начала работы. Связанные темы Использование метода освоенного объема Оконч.мат.% Значение этого поля зависит от ОО-метода (Освоенного Объема): Метод освоенного объема Этап: Процент бюджетной суммы материалов работы, назначенный для этапа, связанного с работой. Начальный и конечный процент: Процент бюджетной суммы материалов работы, разрешенный на момент начала работы. Метод освоенного объема Процент завершения или Уровень усилий: Максимальный процент для типа затрат материалы. Рассчитывается по бюджетной сумме материалов работы, и является максимальной БСЗР, которая может иметь место для данного типа затрат во время работы. Остаток разрешается на момент окончания работы. Нач.% трудозатрат Процент бюджетной суммы трудозатрат, разрешенный на момент начала работы. Связанные темы Использование метода освоенного объема Конечный % трудозатрат Значение этого поля зависит от ОО-метода (Освоенного Объема): Этап: Процент бюджетной суммы трудозатрат работы, назначенный для этапа, связанного с работой. Начальный и конечный процент: Процент бюджетной суммы трудозатрат работы, разрешенный на момент начала работы. Процент завершения или Уровень усилий: Максимальный процент для трудозатрат. Рассчитывается по бюджетной сумме трудозатрат работы и является максимальной БСЗР, которая может иметь место для данного типа затрат во время работы. Остаток разрешается на момент окончания работы. Распределенный: Процент зависит от работы, связанной с ходом выполнения. % нач.оборудования Процент бюджетной суммы работы по оборудованию, разрешенный на момент начала работы. Связанные темы Использование метода освоенного объема % окон.оборудования Значение этого поля зависит от ОО-метода (Освоенного Объема): Метод освоенного объема Этап: Процент бюджетной суммы по оборудованию работы, назначенный для этапа, связанного с работой. Метод освоенного объема Начальный и конечный процент: Процент бюджетной суммы работы по оборудованию, разрешенный на момент начала работы. Метод освоенного объема Процент завершения или Уровень усилий: Максимальный процент для типа затрат оборудование. Рассчитывается по бюджетной сумме на оборудование и является максимальной БСЗР, которая может иметь место для данного типа затрат во время работы. Остаток разрешается на момент окончания работы. Старт субподряда % Процент бюджетной суммы субподряда работы, разрешенный на момент начала работы. Связанные темы Использование метода освоенного объема % окон.субподряда Значение этого поля зависит от ОО-метода (Освоенного Объема): Метод освоенного объема Этап: Процент бюджетной суммы по оборудованию работы, назначенный для этапа, связанного с работой. Метод освоенного объема Начальный и конечный процент: Процент бюджетной суммы работы по оборудованию, разрешенный на момент начала работы. Метод освоенного объема Процент завершения или Уровень усилий: Максимальный процент для типа затрат оборудование. Рассчитывается по бюджетной сумме оборудования и является максимальной БСЗР, которая может иметь место для данного типа затрат во время работы. Остаток разрешается на момент окончания работы. % начала прочих затрат Процент бюджетной суммы прочих затрат работы, разрешенный на момент начала работы. Связанные темы Использование метода освоенного объема % окон.прочих затрат Значение этого поля зависит от ОО-метода (Освоенного Объема): Метод освоенного объема Этап: Процент бюджетной суммы прочих затрат работы, назначенный для этапа, связанного с работой/ Метод освоенного объема Начальный и конечный процент: Процент бюджетной суммы прочих затрат работы, разрешенный на момент начала работы. Метод освоенного объема Процент завершения или Уровень усилий: Максимальный процент для прочих затрат. Рассчитывается по бюджетной сумме прочих затрат работы и является максимальной БСЗР, которая может иметь место для данного типа затрат во время работы. Остаток разрешается на момент окончания работы. |