| # Взаимосвязи работ (tipcs4110m000) Используйте этот сеанс чтобы поддержки взаимосвязей между работами проекта, что позволяет выполнять сетевое планирование для проекта. Этот сеанс дает возможность определить последовательность работ и время начала и окончания работы в сравнении с предыдущей или следующей работой. Примечание Взаимосвязи между работами записываются при ручном вводе или посредством сеанса Копирование проекта (tipcs2210m000). Взаимосвязи между работами используются в планировании времени и приблизительном планировании мощности в Сетевом планировании. Связанные темы Сетевое планирование Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Связанные темы Типы проекта Статус Статус проекта. Порядковый номер Номер, который идентифицирует запись данных или шаг в последовательности работ. Порядковые номера используются в различном контексте. Обычно LN генерирует порядковый номер для следующего изделия или шага. В зависимости от контекста вы можете перезаписать данный номер. Иногда вы можете влиять на нумерацию, устанавливая соответствующие параметры. ПАо умолчанию, LN показвает номера в последовательности 10, 20, 30 и т.д. Нумерация является свободной. Однако, рекомендуется принять эти значения по умолчанию, поскольку промежуточные номера нужны для вставки взаимосвязей между работами. Предшеств. Работа Код работы, для которой вы хотите создать взаимосвязь с другой работой. След. Работа Введите код работы, которая имеет взаимосвязь с предыдущей работой. Тип отношения тип связи является показателем взаимосвязи между предыдущей и следующей работами. Допустимые значения Тип связи Резерв Врем.(Ден) Введите абсолютное резервное время взаимосвязи в днях. Примечание Положительное резервное время всегда означает положительный сдвиг следующей работы относительно предыдущей. Пример: Две работы имеют взаимосвязь окончание - начало. Если эти работы прямо связаны друг с другом, абсолютное резервное время равно нулю. Если следующая работа должна начаться за четыре дня до окончания предыдущей, можно ввести абсолютное резервное время минус четыре. Если следующая работа должна начаться за четыре дня до окончания предыдущей, абсолютное резервное время равно пяти. Связанные темы Резерв времени Резерв Врем.(Проц) Введите относительное резервное время взаимосвязи как процент длительности предыдущей работы Примечание Положительное резервное время всегда означает положительный сдвиг следующей работы относительно предыдущей. Связанные темы Резерв времени |