| # Ход выполнения по дополнению/трудозатратам (tpppc1182s000) Используйте этот сеанс чтобы работы с ходом выполнения комбинации: дополнение и объект затрат трудозатраты. Связанные темы Использование обработки хода выполнения Проект Код, который идентифицирует проект. Проект Текущий статус проекта. Дата Дата. Дополнение Код дополнительного соглашения. Дополнение Статус дополнительного соглашения. Дополнение Статус дополнительного соглашения. Трудозатраты Код трудозатрат. Уровень регистр.ХВ Данное поле указывает, записывается ли ход выполнения для типа затрат Трудозатраты при мониторинге проекта по объекту затрат или по коду контроля. Кол-во по бюджету Количество по бюджету объекта затрат трудозатраты. Отчетно-завершено Данное поле указывает, был ли сформирован отчет о завершении для выбранного объекта затрат. Как показано в нижеследующем примере, отчет о завершении для объекта затрат может быть составлен, даже если ход его выполнения не равен 100%. В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако депонировать нужно только 80 кубометров земли. Как только работа выполнена, выберите данное поле и введите 80% в поле Ход выполнения [%], так как требуется только 80% от общего количества по бюджету. Если ход выполнения не равен 100%, разницы при сравнении с бюджетом могут быть урегулированы, если: Флаг К урегулир. в сеансе Элементы (tpptc1100m000) выбран для данного элемента. Выбранный объект затрат принадлежит дополнительному соглашению, для которого в поле Тип Доп.соглашения в сеансе Дополнение (tpptc0110s000)- Количества для урегулирования. Ход выполнения [%] Ход выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженный в процентах от общего количества или времени по бюджету. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если в поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Да. Значение в вышеуказанном поле не действует, если выбран флаг Отчетно-завершено. Всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Разрешен процент выполнения > 100% в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения больше 100%. Пример В модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли. Однако было дополнительно депонировано еще 20 кубометров. В данном случае вводится 120%. Ход выполнения [Кол-во] Значение хода выполнения выбранного объекта затрат или кода контроля, выраженное как количество единиц (количество завершенных единиц) или количество времени. Данным полем для выбранного объекта затрат или проекта можно управлять только в том случае, если в поле Регистр.хода выполнения сеанса Проекты (tppdm6100m000) установлено значение Да. Значение в вышеуказанном поле не применимо, если выбран флаг Отчетно-завершено. В этом случае всегда можно ввести значение хода выполнения. Если флаг Регистр.хода выполнения в сеансе Параметры хода выполнения проекта (tpppc0100s000) выбран, то можно ввести процент хода выполнения (количество) больше, чем количество по бюджету. Например, если в модуле Планирование было предусмотрено по бюджету 100 кубических метров земли, но депонировано дополнительно еще 20 кубических метров, следует ввести 120%. Если количественное значение хода выполнения изменяется, LN будет рассчитывать процент хода выполнения. |