| # Генерация основных данных хода выполнения по элементу/работе (tpppc1110m000) Используйте этот сеанс чтобы создания основных данных хода выполнения для элементов и работ на уровне объекта затрат. Сгенерировать основные данные можно только в том случае, если и проект, и элементы и/или работы для данного проекта соответствуют указанным ниже условиям: Проектные условия: Статус проекта - Активный. Если требуется генерировать основные данные для элементов, то в поле Контрол-ся в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Элемент. Если требуется генерировать основные данные для работ, то в поле Бюджет-ся в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Работа. Поле Регистр.хода выполнения в сеансе Проекты (tppdm6100m000) установлено в Да. Условия элемента: Статус элемента - Фактический или Конечный. Флаг Ход выполнения в сеансе Элементы (tpptc1100m000) выбран. Флаг Уровень физического выполнения в сеансе Элементы (tpptc1100m000) установлен в Элемент/код контроля. Условия работы: Статус работы - Фактический или Конечный. Флаг Уровень физического выполнения в сеансе Работа/Код контроля установлен в Работы (tppss2100m000). В зависимости от значения данных полей, ход выполнения управляется на уровне кодов объекта затрат или кодов управления затратами. Дата хода выполнения Дата, на которую должны быть сформированы данные о ходе выполнения. Изделие Если этот флаг установлен, LN формирует данные о ходе выполнения для типа затрат изделия. Трудозатраты Если этот флаг установлен, LN формирует данные о ходе выполнения для типа затрат трудозатраты. Оборудование Если этот флаг установлен, LN формирует данные о ходе выполнения для типа затрат оборудование. Субподряд. Если этот флаг установлен, LN формирует данные о ходе выполнения для типа затрат субподряд. Прочие затраты Если этот флаг установлен, LN формирует данные о ходе выполнения для типа затрат прочие затраты. Принять предыдущие значения Если этот флаг установлен, ход выполнения их предыдущего значения Дата хода выполнения принят вновь сгенерированными строками. Новые элементы бюджета генерируются с нулевой строкой для процента выполнения. Если еще не введен процент выполнения для заданной даты, в таблицы соответствующих типов затрат вставляются только записи объектов затрат и их количества. Включ. конечный результат Если этот флаг установлен, основные строки генерируются независимо от значения в поле Регистр.хода выполнения для проекта или объекта затрат. Удалить существующие данные Если этот флаг установлен, ход выполнения, сформированный заново для существующих строк, заменяет старый сформированный ход выполнения по контрольным данным этих строк. Если этот флаг сброшен, LN будет помещать строки, которые были удалены после генерации контрольных данных, обратно в ретроспективу при формировании процента выполнения в данном сеансе. Вкл.завершенные Если этот флаг установлен, основные данные генерируются независимо от значения в поле Отчетно-завершено в указанных ниже сеансах. Ход выполнения по элементу/прочим затратам (tpppc1100s000) Ход выполнения по элементу/материалам (tpppc1120s000) Ход выполнения по элементу/трудозатратам (tpppc1122s000) Ход выполнения по элементу/оборудованию (tpppc1124s000) Ход выполнения по элементу/субподряду (tpppc1126s000) |