| # Диаграмма измерения показателей с использ.EVM (Дом.страница) (tppss0801m000) Используйте этот сеанс чтобы создания диаграммы данных исполнения в сеансе Работы измерения исполнения (tpppc5540m000). Диаграмма позволяет более подробно ознакомиться с итоговыми данными по проекту. Вы можете корректировать планирование на основе Отклонений от графика и Отклонений по затратам. Примечание Этот сеанс можно запустить из Домашней страницы руководителя проекта (Project Manager Homepage). Домашняя страница руководителя проекта может быть просмотрена только из Webtop. Проект Код проекта. Проект Описание или название кода. Периоды Первый год, для которого вы хотите воспроизвести диаграмму. / Первый период, для которого вы хотите воспроизвести диаграмму. / Последний год, для которого вы хотите воспроизвести диаграмму. / Последний период, для которого вы хотите воспроизвести диаграмму. Код генерирования Код генерируемого измерения исполнения, которое вы хотите отобразить. Валюта валюта. Валюта Описание или название кода. Плановое значение Если этот флаг установлен, отображаются затраты по бюджету для плановых работ. Освоенный объем Если этот флаг установлен, отображаются затраты по бюджету для выполненных работ. Бюджет по завершению Если этот флаг установлен, отображается Бюджет по завершению (Budget at Completion, BAC). Оценка по завершению Если этот флаг установлен, отображается Оценка по завершению (Estimate at Completion, EAC). Примечание EAC не может быть отображена, если главным методом прогноза является Оценка дополнительных затрат. Фактические затраты Если этот флаг установлен, отображены фактические затраты. Вкл.обязательства Если этот флаг установлен, обязательства включаются в фактические затраты. Факт.доходы Если этот флаг установлен, отображены фактические доходы. Примечание Фактические доходы регистрируются, когда данные проекта переданы в сеансе Передача операций в фактурирование (tppin4200m000). Запланир.доходы Если этот флаг установлен, отображены запланированные доходы. Примечание Запланированные доходы получаются из авансов и частичных платежей. Включая прогноз Если этот флаг установлен, прогнозы включаются в запланированные доходы. Матер.затраты Если этот флаг установлен, отображены материальные затраты. Затраты на субподряд Если этот флаг установлен, отображены затраты на субподряд. Трудозатраты Если этот флаг установлен, отображены трудозатраты. Прочие затраты Если этот флаг установлен, отображены прочие затраты. Затраты на оборудование Если этот флаг установлен, отображены затраты на оборудование. |