| # Исполнение работ Когда пользователь щелкает по опции Исполнение вовремя, по умолчанию отображается показатель Исполнение работ. Индекс выполнения базиса похож на расчет индекс эффективности графика (SPI), но вместо сумм этот показатель основывается на числе задач. Этот показатель измеряет только число задач, запланированных и завершенных во время указанного периода времени. Исполнение работ рассчитывается на периодической основе и базируется на основе совокупного числа этапов / работ, завершенных на данный момент и сравниваемых с числом тапов / работ, запланированных к завершению. Пользователь может также просматривать показатель Исполнение этапов Milestone Performance с использованием механизма переключения. |