| # Прогноз часов по Проекту Отчет Прогноз часов помогает руководителю проекта анализировать запланированне, фактически использованные для завершения проекта часы и определить разницу. Этот отчет также позволяет пользователю вручную определить Индекс инфляции прогноза % на уровне кода контроля. Могут быть сгенерированы различные отчеты: Прогноз часов по Проекту Прогноз часов по Проекту / Работе Прогноз часов по Проекту/ Работе /Коду контроля Отчет Прогноз затрат отображает следующие данные: Запланированне часы: Запланированне часы на основе последней утвержденной версии в BI. Фактические часы: Данные фактических часов передаются из Infor LN. Ход выполнения: Данные хода выполнения передаются из Infor LN. Прогноз: Данные прогноза определяются в BI. Дополнительные часы: Процент наценки (или процент снижения%), который должен быть применен к Оценке часов для завершения. Примечание: Дополнительные часы могут быть изменены на уровне кода контроля. Оценка для завершения (ETC): Оценка для завершения оценка для завершения представляет собой дополнительные часы, необходимые для завершения работы или проекта. Оценка по завершению (EAC): Оценка по завершению оценка по завершению представляет собой общие затраты часов, чтобы завершить работу или проект. Оценка по завершению = Оценка для завершения + Фактические часы Отклонение по завершению (VAC): Отклонение по завершению представляет собой разницу между фактическими часами и оценочными часами на момент окончания проекта. Отклонение по завершению = Запланированне часы - Оценка по завершению Чтобы сгенерировать отчет: Определите диапазон данных, для которого должен быть сгенерирован отчет. Просмотрите данные. Щелкните по коду проекта в поле Проект. Просмотрите отчет Прогноз затрат по Проекту / Работе на уровне работ и также данные прогноза по часам, такие как оценка для завершения, оценка по завершению и расхождение при завершении. Щелкните по коду работы в поле Работа. Можно просматривать отчет Прогноз часов по Проекту / Работе / Коду контроля для определенных данных на уровне кода контроля. Примечание На уровне кода контроля: Отчет по прогнозу часов показывается только для типам затрат, Трудозатраты. Дополнительные часы можно изменять. |