| # Данные бюджета сверху-вниз (tpptc5510m000) Используйте этот сеанс чтобы отобразить предусмотренные по бюджету суммы по работе для выбранной версии нисходящего бюджета и проекта. Поскольку система LN работает со структурой, полученной из версии, данные могут поступать из более старшей (самой последней) версии. Связанные темы Использование нисходящего бюджета Использование поэтапного бюджета Создание кода анализа поэтапного бюджета Текущая версия Текущая версия бюджета, версия, с которой вы работаете в данный момент времени и для которой вы поддерживаете бюджетные суммы работы. Чтобы изменить текущую версию, используйте команду Изменить текущую версию в соответствующий Дополнения. Статус версии Статус версии. Работа Наименьшая часть структуры работ, используемая для распределенного во времени бюджета. Сущность, которая используется для представления части проекта в структуре работ. LN различает такие типы работ: Элемент РСР Контрольный счет Рабочий пакет Плановый пакет Этап Версия Версия строки, означающая версию, в которой создается строка. Дата регистр. Дата регистрации бюджетных сумм в версии. Можно добавить одну запись в день по работе. Можно ввести дату до даты начала, поскольку дата, на которую версия становится активной, может быть неизвестной. Статус бюджета Статус версии бюджета «сверху-вниз». Валюта Валюта предусмотренной по бюджету суммы работы. Курс обмена валюты основан на времени бюджета текущей версии. Бюджетная сумма Сумма бюджета работы. Распред.бюджет Часть нисходящего бюджета, распределяемая по работам. Вы можете просматривать распределенный бюджет на разных уровнях: Для работ: распределенный бюджет равен бюджету, уже распределенному по работам более низкого уровня. Для версии: распределенный бюджет равен бюджету, назначенному верхней работе в структуре работ. Его максимальная величина может быть равна сумме контракта минус прибыль минус резерв руководства Нераспределенный бюджет Нераспределенный бюджет - это сумма бюджета минус распределенный бюджет. |