- - | # Поэтапный бюджет и Факт по Проекту / Работе / Коду контроля Поэтапный бюджет и Факт по Проекту / Работе/ Коду контроля показывает отчет для данных поэтапного бюджета и фактических затрат проекта для текущего периода и нарастающим итогом по периодам, на уровне кода контроля. Этапность базируется на методе EV (освоенного объема), определенном для работы. Чтобы сгенерировать отчет определите следующее: Компания Код компании. Тип валюты Тип валюты на основе которого генерируется отчет. Проект Код проекта, для которого генерируется отчет по бюджету. Работа Код работы, связанной с проектом. Период (в месяцах) Периоды года (диапазон), для которого генерируется отчет. Отчет отображает следующие данные: Код контроля (Описание) Код контроля, связанный с проектом. Валюта Валюта проекта. Примечание: Это значение основывается на Типе валюты, выбранным в настройках. Период/ С нарастающим итогом Год Текущий/ с нарастающим итогом год, для которого генерируется отчет. Период Текущий/ с нарастающим итогом период, для которого генерируется отчет. Бюджет Бюджет, распределенный на проект в текущем/ с нарастающим итогом периоде. Фактические затраты Фактические затраты, понесенные по проекту в текущем/ суммарном периоде. Баланс бюджета Сумма баланса в текущем/ с нарастающим итогом периоде, расчитанная при помощи формулы:
        (Бюджет - Фактические затраты)
  - Баланс бюджета % Сумма баланса, выраженная в процентах.
        ((Бюджет - Фактические затраты)/ Бюджет))*100