| # Connection details Следующее диалоговое окно отображает всю информацию о текущем соединении с пакетом LN Проект. Любые изменения, которые в делаете в этом диалоговом окне вступают в силу во время процесса Synchronize Master Data или Synchronize Structure/Budget/Schedule в Microsoft Project. Большинство полей являются теми же самыми, как и поля в форме Connect Project. Дополнительные поля описаны в следующих разделах. Вкладка Connection: LN Базис: Если вы решаете сохранить базис в Microsoft Project, вместе с базисом для LN Проект, номер базиса, который вы сохраняете в LN появляется только для информации. Вкладка Resources: Transfer Resources/Cost Objects to Project: Выборка, которую вы делаете во время установления соединения с проектом, появляется в этом поле. Если вы изменяете данные, настройка вступает в силу во время процесса синхронизации основных данных. Как результат, типы ресурсов, которые не были выбраны ранее во вкладке Connection и теперь выбраны и переданы. Ресурсы, которые более не выбраны, не будут синхронизированы. Однако, эти ресурсы не удалены из списка ресурсов в Microsoft Project. Вкладка Budget/Schedule: Create Budget Line As: Назначение этой опции то же самое, что и у флага Connect Project. Однако, выборки применима только к тем строкам бюджета, которые вновь переданы в клиент Microsoft Project из LN. Schedule/Schedule Based On: Выбрать Early Dates чтобы обновить LN Infor LN ранними датами для задач из Microsoft Project. Выбрать Schedule Dates чтобы обновить LN Infor LN запланированными датами для задач из Microsoft Project. Process Options/Create Tasks Based on Activity Structure and Budget Lines: Если этот флаг не выбран диалоговом окне Connect Project, никаких структур не будет передано из LN в Microsoft Project. Вы свободны при определении своей собственной структуры в Microsoft Project, но пользователь должен выбрать каждую задачу, которая представляет работу в LN в соответствующем столбце. Если вы устанавливаете LN в качестве владельца структуры работ, то выделенная структура ве Microsoft Project модифицируется, чтобы соответствовать структуре работ в пакете LN Проект, когда вы синхронизируете структуру/бюджет/план-график. Если флаг Create Tasks from Activity Structure and Budget Lines выбран в диалоговом окне Connect Project в Microsoft Project, тогда, во время операции Connect Project,структура работ и этапы передаются в Microsoft Project. Если флаг Create Tasks from Activity Structure and Budget Lines выбран в диалоговом окне Connect Project в Microsoft Project, и не выбран в диалоговом окне Connection Details, применяются следеющие условия: Структура работ и этапы передаются в Microsoft Project, когда вы присоединяете проект. Во время синхронизации структуры/бюджета/плана-графика, выделенная структура в Microsoft Project остается нетронутой. Этот функциональность дает пользователю возможность оставлять выделенную структуру в Microsoft Project для целей планирования. Delete Task when Activity is deleted in LN: Если этот флаг установлен, во время процесса синхронизации , задачи, которые соответствуют работам, удаленным в LN удаляются в Microsoft Project. Если этот флаг сбрасывается, задачи и последующие дочерние задачи перемещаются в конец текущей связанной задачи. Transfer Activity and Budget Line Relationships: Если этот флаг установлен, данные взаимосвязи работ и строк бюджета передаются из LN в Microsoft Project в качестве взаимосвязей работ. Delete Budget Line when task is Deleted in Microsoft Project: Если этот флаг установлен, строки бюджета в LN удаляются во время процесса синхронизации, если удаляются соответствующие связанные задачи в Microsoft Project. В противном случае, в LN в поле строки бюджета Связи с внешним графиком установлено значение No link и информация о соединении для строки бюджета очищается. Delete task when Budget Line is Deleted in LN: Если этот флаг установлен, задачи строк бюджета в Microsoft Project удалены, когда связанные строки бюджета в LN удалены, во время синхронизации структуры/бюджета/плана-графика. |