| # Контроль по проекту/Работе (tpppc4540m000) Используйте этот сеанс чтобы отследить выполнение проектов. Управление фактическими затратами в данном сеансе агрегируется на уровне проекта/работы. Данный сеанс является одним из ряда сеансов, доступных в модуле Ход выполнения проекта для целей отслеживания проектов. Каждый из данных сеансов обеспечивает различный уровень детализации. Связанные темы Использование контрольных запросов и отчетов Как LN рассчитываетс выполненное Проект Здесь можно ввести кода проекта, для которого требуется вывести на экран контрольные данные по элементам. Данный код должен быть задан в сеансе Проекты (tppdm6100m000). Индикатор итог.затрат осн.проекта Указывает, относятся ли данные непосредственно к проекту, или к проекту и его подчиненным подпроектам. Сгенерировано Дата, на которую был построен контроль затрат текущего проекта. Значение в этом поле обновляется с помощью сеанса Построение контроля фактических затрат (tpppc4803m000). Валюта Валюта по умолчанию в обзорном сеансе является валютой проекта. Как в зависимой, так и в независимой системе валют можно изменить эту валюту на другие валюты с помощью опции Смена валюты <CTRL-R>. Используется нижеприведенная последовательность: Валюта проекта Местная валюта Валюта отчетности 1 Валюта отчетности 2 Примечание Только последние три валюты являются валютами учета. Валюта Валюта. Работа Наименьшая часть структуры работ, используемая для распределенного во времени бюджета. Сущность, которая используется для представления части проекта в структуре работ. LN различает такие типы работ: Элемент РСР Контрольный счет Рабочий пакет Плановый пакет Этап Итого по бюджету Сумма по бюджету, как она показана в контрольных данных. Освоенный объем Затраты, допустимые на конец текущего периода. Доходы Доходы, проведенные в ретроспективу для всех периодов по текущий период. Освоенный объем Затраты, которые можно понести в текущем периоде. Доходы Доходы в текущем периоде, которые были проведены в ретроспективу. Текущий период Год периода управления фактическими затратами. / Период для управления фактическими затратами Фактический Фактические затраты (то есть, без учета обязательств), проведенные в ретроспективу для текущего периода. Фактический Фактическая сумма. Отклонение Результирующая сумма. Затраты прогноза Прогнозируемые затраты. ПрогнозДор.доходы Дополнительные доходы, которые являются прогнозом к окончанию проекта, и ожидаемые на конец текущего периода. |