| # Обзор работ (tipcs4503m000) Используйте этот сеанс чтобы для показа данных работ. Примечание Если этот сеанс запущен из другого сеанса, можно только найти и выбрать запись. Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Связанные темы Типы проекта Работа Работа в сетевом планировании для проекта. Ключ поиска Альтернативная форма описания, используемая для удобства поиска. Обычно это аббревиатура, акроним или мнемоническая альтернатива полного описания. Задание LN показывает номер задачи, связанной с работой. Рабочий центр LN показывает код рабочего центра, в котором должна быть выполнена работа. Менеджер работ Работник, ответственный за планирование и выполнение работ по проекту. Оценка работы Это поле показывает, рассчитываются или не рассчитываются оценочные затраты для выбранной работы. Текст Это поле показывает, присутствует или не присутствует текст Продолжит.Работы Длительность работы - это число (рабочих) дней, которые планируются для работы. Ранняя дата начала Самая ранняя дата, на которую можно начать работу. Определите эту дату, используя сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Поздняя дата начала Самая поздняя дата, на которую можно начать работу. Определите эту дату, используя сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Ранняя Дата Оконч. Самая ранняя дата, на которую можно завершить работу. Определите эту дату, используя сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). СамПозддата окончания Самая поздняя дата, на которую можно завершить работу. Определите эту дату, используя сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Общийрезерв Общий резерв работы - это максимальное время, выраженное в (рабочих) днях, на которые работа может быть сдвинута без изменения планируемой даты завершения соответствующего проекта. Общий резерв рассчитывается следующим образом: Общий резерв = Самое позднее окончание - Самое раннее начала - Длительность работы Самая поздняя дата окончания и самая ранняя дата начала выражаются в днях проекта. Связанные темы Резерв времени Свобод.резерв Свободное резервное время между работой и следующей работой Свободное резервное время показывает, на сколько дней может быть продлена работа без угрозы для хода выполнения других связанных с ней работ. Связанные темы Резерв времени Ранняя неделя начала Самая ранняя неделя, в которую можно начать работу Год Год самой ранней недели, в которую можно начать работу. Поздняянед.начала Самая ранняя неделя, в которую можно завершить работу. Год Год самой ранней недели, в которой можно завершить работу. Ранняя неделя заверш. Самая поздняя неделя, в которую можно начать работу. Год Год последней недели, в которую можно начать работу Поздняянед.заверш. Последняя неделя, в которую можно завершить работу. Год Год последней недели, в которую можно завершить работу Желаемая дата начала Желаемая дата начала - это дата, на которую вы хотите начать соответствующую работу. Эта дата используется только для информации. Однако, желаемая дата начала сравнивается с самой ранней и самой поздней датами окончания и ссылочной датой в сеансе Генерирование сообщений сетевого планирования Генерация сообщений сетевого планирования (tipcs4211m000). В результате могут создаваться сообщения исключения. Желаемая дата оконч. Желаемая дата окончания - это дата, на которую вы хотите прекратить соответствующую работу. Эта дата используется только для информации. Однако, желаемая дата окончания сравнивается с самой ранней и самой поздней датами окончания и ссылочной датой в сеансе Генерирование сообщений сетевого планирования Генерация сообщений сетевого планирования (tipcs4211m000). В результате могут создаваться сообщения исключения. Приблиз.потребность в мощностях Глобально требуемая модность в часах для выполнения соответствующей работы. Агрегиров.потребн.в мощностях Агрегированная потребность в мощностях в часах, зависящая от рабочего центра, в котором запланировано выполнение работы. Агрегированная потребность в мощностях рассчитывается в сеансе Агрегирование оценочной мощности в проект (tipcs4201m000) на основании структуры проекта и проектного конструирования. Необходимо сначала связать операции с работами в заказном маршруте. Агрегированная потребность в мощностях воспроизводится только для информации и может быть использована для проверки или контроля приблизительных запланированных часов по работе. Доступная мощность Доступная мощность в часах на день для каждого работника или механизма На основании этой мощности рассчитывается длительность по умолчанию с использованием соответствующей формулы. Коэф.планир. Коэффициент планирования показывает, сколько работников и механизмов используются одновременно для выполнения работы. Этот коэффициент используется только для расчета длительности работы по умолчанию на основании глобальных потребностей в мощностях и доступных часов в день. Потраченная критическая мощность Фактические часы, затраченные на соответствующую работу. На основании часов операции, связанных с работой, LN автоматически обновляет это значение в сеансе Обработка часов и затрат (bptmm1203m000). LN показывает число затраченных часов, рассчитанных в сеансе Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Факт.дата начала Фактическая дата начала для работы - это дата, на которую было начато ее выполнение. LN вводит фактическую дату начала, когда часы операции обрабатываются с помощью сеанса Обработка часов и затрат (bptmm1203m000) или когда сетевой расчет выполняется с использованием сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Факт.Дата Оконч. Фактическая дата окончания для работы - это дата, когда В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ было затрачено время или когда было завершено выполнение работы. LN вводит фактическую дату окончания, когда часы операции обрабатываются с помощью сеанса Обработка часов и затрат (bptmm1203m000) или когда сетевой расчет выполняется с использованием сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Эту дату можно изменить вручную. Процентвыполнения Это поле показывает, завершена или не завершена работа. |