| # Уровни загруженности и изменение плана Когда загружается новый план, выравнивание загруженности мб выполнено во время загрузки плана. Выравнивание выполняется сразу же после загрузки работ. С или без выравнивания загруженности, атрибуты параллельного планирования заданы для групп, которые создаются при создании нового плана. Однако, без выравнивания загруженности, только одна группа создается для каждой уникальной комбинации значений атрибутов параллельного планирования. С выравниванием загруженности,набор групп и группа создаются для каждой уникальной комбинации значений атрибутов параллельного планирования. При создании нового плана в комбинации с выравниванием загруженности, созданные группы мб или могут не быть частью наборо групп. Возможно, отдельные группы также создаются. Таким образом, план может включать один или более наборов групп и одну или более отдельных групп. Модификации, которые дб внедрены, это: Когда группа доступна для работы, Infor LN пытается найти совпадающий набор атрибутов для группы, который дб использован для выравнивания загруженности. Когда совпадающий набор атрибутов недоступен, набор групп также недоступен. Следовательно, выравнивание загруженности игнорируется. Когда совпадающий набор атрибутов доступен, набор групп также доступен, следовательно, выравнивание загруженности дб выполнено. Примечание Все работы теперь привязаны к единственной группе. Когда все работы загружены, выравнивание загруженности выполняется. Атрибуты параллельного планирования учитываются для обеих, и для группы и для набора групп. Когда работы добавляются к существующему плану (перегенерация плана) Для плана, наборы групп с множеством групп могут существовать. Новые работ всегда добавляются к первой группе набора групп. Таким образом после добавления новых работ, план включает существующие и новые работы. Когда новые работы добавляются к существующему плану, выравнивание загруженностиотличается от выравнивания загруженности, выполняемого для нового плана. Возможны следующие сценарии: Наборы групп только с одной группой - эти набор групп создаются, когда новые работы загружаются. Процесс вравнивания загруженности при этом сценарии: Создание новых групп. Распределение работ для каждого набора групп среди всех групп для набора групп. Наборы групп с множеством групп, для которых не добавлено новых работ. Никаких изменений не сделано для таких групп. Наборы групп с множеством групп, для которых добавлены новые работы. Процесс вравнивания загруженности при этом сценарии: Проверка должны ли быть созданы новые группы ддля набора групп. Распределение новых работ для набора групп среди всех групп для набора групп. Когда работы добавляются к существующему плану (поддержка существующего плана) Когда новые работы добавляются к существующему плану и существующий план не изменяется (за исключением добавления новых работ), Infor LN ищет правильную группу для этих работ. Если группа доступна, Infor LN должен проверить: Если группа часть набора группы. выбирается группа в наборе групп с самым ранним временем окончания. Работа добавляется в эту группу. Если группа не является частью набора группы. Работа добавляется в эту группу. Во время планирования работ работы в наборе работ сортируются перед планированием работ. Когда выполняется выравнивание загруженности, работы мб отсоритрованы на основе раннего времени начала, планового времени начала, планового времени окончания и самого позднего времени окончания. Когда работы спланированы, включается новая опция сортировки, самое позднее время начала. Самое позднее время начала работы рассчитывается из самого позднего времени окончания и продолжительности работы. Когда работа планируется назад из самого позднего времени окончания, доступно самое позднее время начала. Примечание: Календарь, тип доступности и часовой пояс используются для расчета самого позднего времени начала Если выбраны флаги Соблюдать раннее время начала для заказа на обслуживание, заказа на работу и запланированной работы в сеансе Параметры планирования обслуживания (tsspc0100m000), зазор или запас времени может появиться между двумя работами. В таком случае, алгоритм запаса дб выполнен для минимизации запаса времене настолько сильно, насколько возможно. Примечание: Разница при запуске алгоритма запаса для выравнивания загруженности и во время процесса планирования - это: Для процесса планирования, запас минимизируется с использованием работ в одном и том же наборе работ. Как результат, работа никогда не мб перемещена в другой набор работ или другую группу. Для выравнивания загруженности, запас времени минимизируется с использованием работ, которые еще не назначены в группу. Как результат, работа мб перемещена в другой набор работ или другую группу. |