| # Отображение данных: экспорт данных из PCS в Microsoft Project Чтобы работать с PCS-проектами в Microsoft Project, используется сеанс Экспорт / импорт работ PCS через XML (tipcs4172m000) для передачи данных, относящихся к PCS-проектам в LN, в Microsoft Project. Таблица показывает, как данные в Microsoft Project соответствуют данным в LN. Если соответствующего поля не существует, автоматически вставляется настраиваемое поле в Microsoft Project. Чтобы посмотреть настраиваемые поля в сетке Microsoft Project, нужно сделать следующее: Правой кнопкой мыши нажать на заголовке столбца. Выбрать вставку столбца. В экране задания столбца выбрать имя поля text3, text4, text5, text6 или text7. Изменение GLOBAL.MPT, чтобы настраиваемые поля показывались в сетке по умолчанию: Скопировать GLOBAL.MPT, который находится в C:\Documents and Settings\<пользователь>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\. Выполнить шаги, описанные выше, для показа настраиваемых полей, и сохранить файл шаблона. Заменить файл GLOBAL.MPT измененной вами копией. Примечание Всегда можно восстановить оригинальный файл GLOBAL.MPT: Удалить измененный файл MPT. Создать файл Microsoft Project. Новый файл GLOBAL.MPT скопируется из глобально инсталлированного шаблона, расположенного в C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\.
LN | Microsoft Project | Примечания
--- | --- | ---
PCS проект | Резюме Задание | --
Проект | Наименование задания | --
Описание | LN Описание задания (настраиваемое поле) | --
Даты начала и даты окончания PCS не экспортируются. Microsoft Project определяет дату начала и окончания проекта в процессе загрузки XML-файла в Microsoft Project на основе дат отдельных задач. | Дата начала Дата окончания | Microsoft Project состоит только из одного проекта. Этот проект может содержать все работы нескольких PCS-проектов LN.
PCS Метод планиров. Назад Вперед | Расписание от начала Ложь Истина | --
Проект (Диапазон выборки) Дата начала первого проекта Дата завершения последнего проекта | Дата начала Дата окончания | Microsoft Project состоит только из одного проекта. Этот проект может содержать все работы нескольких PCS-проектов LN.
| Фиксированные значения: Формат (длительности): 5 (= часов) Фиксированные затраты начисления по умолчанию 3 (=окончание) Внешнее редактирование проекта: 0 (нет) | --
Работа | Задача | --
Работа | Название задачи: <код проекта> - <код работы> | --
Описание | LN Описание работы (настраиваемое поле) | --
Задание | LN Задача (настраиваемое поле) | --
Задача | LN Описание задачи (настраиваемое поле) | --
Менеджер работ | LN Менеджер работ (настраиваемое поле) | --
Рабочий центр | LN Рабочий центр (настраиваемое поле) | Относится также к ресурсу
Действующий календарь для рабочего центра работы: Доступность, заданная в параметрах маршрутов Календарь компании или календарь рабочего центра, в зависимости от Исп.тип календаря в параметрах маршрутов. | Календарь Значение: <доступность> . <календарь> Игнорировать календарь ресурса: 1 (=да) | Microsoft Project использует только календарь задач. Календарь рабочего центра не используется.
--- | Тип задачи: Фиксированная длительность | --
Желаемая дата начала Желаемая дата оконч. Если в этих полях нет дат, используются другие поля дат: В случае планирования вперед: Ранняя дата начала и Ранняя дата Оконч. В случае планирования назад: Сам.Позд.Дата.Нач. и Поздняя дата оконч. | Начало Окончание | --
Продолжит.Работы | Длительность | Продолжительностью в LN является число рабочих часов между Желаемая дата начала и Желаемая дата оконч.. В зависимости от параметра маршрутов для расчета числа часов используется либо календарь рабочего центра работы, либо календарь компании. См. также Желаемая дата начала и Желаемая дата оконч.. Microsoft Project использует Дату начала, Продолжительность и импортированное определение Календаря для расчета даты окончания задачи.
Предшеств. Работа (как определено в сеансе Взаимосвязи работ (tipcs4110m000)) | Предок | Резерв времени в днях умножается на базовую мощность рабочего центра, чтобы преобразовать время в часы (рабочее время). В Microsoft Project резерв времени импортируется в часах, но время показывается в днях (рабочее время). Календарь текущей задачи ( След. Работа в Взаимосвязи работ (tipcs4110m000)) используется для сдвига времени.
Календарь | Календарь | --
Все календари. которые используются в сетевом планировании, экспортируются в Microsoft Project Тип доступности, определенный в параметрах маршрута В зависимости от параметра маршрута, экспортируется календарь компании, или календарь для каждого рабочего центра. Для каждого календаря экспортируется тип доступности по умолчанию, заданный в параметрах маршрутов. Экспортируется максимум три блока рабочего времени в день. | Календарь Значение: <доступность> . <календарь> Календарь, связанный с задачами. | --
Рабочий центр | Ресурс | --
Рабочий центр (используется по работе) | Ресурс Для каждой задачи, настраиваемое поле 'LN Рабочий центр' доступный Во время XML импорта, ресурсы формально не связаны с задачами | --
Код | Наименование | --
Календарь | Календарь | --
Смотри также Интеграция PCS и Microsoft Project Отображение данных: импорт данных из Microsoft Project в PCS |