- - | # プロジェクト/活動/管理コード別時系列時間 ｢プロジェクト/活動/管理コード別時系列時間｣ レポートには、現在および累積期間内のプロジェクトに使われた時系列予算データと実際時間が管理コードレベルで表示されます。時系列化は、活動に指定されたアーンドバリュー (EV) 方法に基づきます。 注意 原価構成要素レベルと管理コードレベルでは、時系列時間レポートは原価タイプが労務の場合にのみ表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 このレポートには、以下の情報が表示されます。 管理コード (記述) プロジェクトにリンクされた管理コード 期間/累積 年 レポートが生成される現行/累積年 期間 レポートが生成される年の現行/累積期間 計画時間 現行/累積期間内のプロジェクトの完了に必要な見積時間数。計算は、活動に定義されたアーンドバリュー (EV) 方法に基づきます。 実際時間 現行/累積期間内にプロジェクトを完了するために使われた実際時間 時間残高 以下の式によって計算される、現行/累積期間内の時間残高
        (予算 - 実際原価)
  - 時間残高 % パーセンテージで表された時間残高
        ((予算 - 実際原価) ÷ 予算)) × 100