- - | # 時間予測 (プロジェクト別) ｢時間予測 (プロジェクト別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、計画時間と、プロジェクトの完了に使われた実際時間を分析し、指定したデータ範囲の差異を判断することができます。 必要なプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトの時間予測データが活動レベルで表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 状況 プロジェクト状況 獲得方法 プロジェクトの獲得に使用する方法 資金調達方法 プロジェクトに使用する資金調達方法 ビジネスセクタ 商業活動の分野。プロジェクトは、ビジネスセクタによって分類できます。 地域 プロジェクトに割り当てられた地域 分類 プロジェクトのユーザ定義分類 プログラム より多くの利点や制御権を得るために調整された方法で管理される、複数の関連オブジェクトからなるグループ。 プロジェクトマネージャ プロジェクトを管理する従業員 このレポートには、以下の情報が表示されます。 プロジェクト 予測レポートが生成されるプロジェクト 計画時間 プロジェクトの完了に必要な予算時間数 実際時間 プロジェクトの完了に使われた実際の時間数 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した追加原価です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した合計原価です。
        完了時の見積 = 完了までの見積 - 実際時間
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算時間と見積時間の差異です。
        完了時の差異 = 計画時間 - 完了時の見積