| # 活動/労務別物理的進捗 (tpppc1541m000) セッションの目的: 活動原価対象と労務原価対象の組合せの進捗をリストします。 注意 このセッションをズームで開始した場合は、レコードの検索と選択のみが可能です。 関連トピック 進捗処理を使用するには 進捗記録を使用するには プロジェクト プロジェクトコード プロジェクト プロジェクト状況 日付 予測が生成されるときに対象となる日付 進捗登録レベル 原価タイプ ｢労務｣ の進捗を、プロジェクトモニタリングにおいて原価対象別または管理コード別のどちらで記録するかについて設定します。 活動 活動コード 活動 要素の状況 労務 労務のコード 関連トピック 労務 予算数量 管理データに示された予算数量の合計 完了レポート済 このチェックボックスがオンの場合、選択された要素の製造は完了済とみなされます。完了していない場合は、進捗を入力できます。 物理的進捗 [%] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトに関してこのフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100m000) セッションの進捗の登録フィールドが ｢Yes｣ である場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオフである場合、このフィールドの値は影響を与えません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 プロジェクト進捗パラメータ (tpppc0100s000) セッションの100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンである場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 計画モジュールで、100 立方メートルの土壌を予算計上しています。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。 物理的進捗 [数量] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量または時間数で表示されます。 |