| # 時間予測 (プロジェクト別) ｢時間予測｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、計画時間と、プロジェクトの完了に使われた実際時間を分析し、時間差異を判断することができます。また、このレポートでは、ユーザが管理コードレベルで予測インフレーション指標 % をマニュアルで定義できます。 次の各種レポートを生成できます。 時間予測 (プロジェクト別) 時間予測 (プロジェクト/活動別) 時間予測 (プロジェクト/活動/管理コード別) ｢時間予測｣ レポートは次のデータを表示します。 計画時間: 計画時間は、BI での最終承認バージョンに基づきます。 実際時間: 実際時間は、Infor LN から転送されます。 進捗: 進捗データは、Infor LN から転送されます。 予測: 予測データは BI で定義されます。 追加時間: 完了までの見積時間に適用する必要のある値上げ率 (または値下げ率) です。注意: 追加時間は、管理コードレベルで修正されます。 完了までの見積 (ETC): 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトの完了に必要となる追加時間です。 完了時の見積 (EAC): 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトを完了するための合計時間数です。完了時の見積 = 完了までの見積 + 実際時間 完了時の差異 (VAC): 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の実際時間と計画時間の差異です。完了時の差異 = 計画時間 - 完了時の見積 このレポートを生成するには次のようにします。 レポートを生成する必要のあるデータの範囲を指定します。 データを確認します。 [プロジェクト] フィールド内のプロジェクトコードをクリックします。 活動レベルでの ｢時間予測 (プロジェクト/活動別)｣ レポートを確認できます。また、完了までの見積、完了時の見積、完了時の差異などの時間予測データも確認できます。 [活動] フィールド内の活動コードをクリックします。 管理コードレベルでの、指定したデータに関する ｢時間予測 (プロジェクト/活動/管理コード別)｣ レポートを確認できます。 注意 管理コードレベル: 時間予測レポートは原価タイプが労務の場合にのみ表示されます。 追加時間を修正することができます。 |