| # グループ計画の材料の利用性 グループ計画の材料の利用性 作業オーダ、サービスオーダ、およびメンテナンス販売オーダの新しい材料の利用性のチェックパラメータを使用すると、材料の利用性を、グループ計画およびワークロードの平準化処理の追加制約として含めることができます。グループ計画は、活動の実行に必要な部品の材料の利用性と組み合わせた活動の最早開始日を基準にしています。 計画を生成すると、材料の利用可能日が考慮されます。材料の利用可能日は、適用可能な活動発生元 (サービスオーダ/作業オーダ) のパラメータから取得されます。選択したサービスオーダ活動または作業オーダ活動の場合、この日付 (有効在庫日付/計画利用可能日/指定の納期) のデフォルト値は、サービス材料の利用性 (tstdm2520m000) セッションから取得されます。サービスオーダのグループ (tsspc3100m000)、作業オーダのグループ (tsspc3100m100)、および計画活動のグループ (tsspc3100m200) セッションで材料の利用可能日の優先チェックボックスがオンの場合、材料の利用可能日は、オーダ活動の新規計画開始日の制約として使用されます。 材料が使用可能な場合、指定の納期は有効在庫日付および計画利用可能日として使用されます。材料が利用できない場合、有効在庫日付および計画利用可能日には、材料が利用可能になる日付が入力されます。指定の納期は、サービスオーダの活動 (tsspc3120m000) セッションで材料の利用可能日の予備日として使用されます。 材料の利用可能日は、ワークロード平準化および計画の際に使用されます。どちらの場合でも、活動の開始日は、材料の利用可能日以降でなければなりません。グループセットおよびグループの材料の利用可能日の優先を選択/クリアすることができるため、材料の利用可能日を考慮するかどうかに関係なく、ワークロード平準化および計画実行が可能です。 グループ計画の自動更新 (サービスオーダ) およびグループ計画の自動更新 (作業オーダ) チェックボックスに基づき、グループ活動の材料の利用可能日が更新されます。有効在庫日付、計画利用可能日、または指定の納期の変更は、関連するグループ活動と同期する必要があります。 関連トピック 材料の利用性について 材料出庫制約 材料の利用性のチェック 材料の利用性ラインの作成 計画納入時間の更新 |