| # 要素/雑費別物理的進捗 (tpppc1100s000) セッションの目的: 要素と雑費原価対象の組合せの進捗についてメンテナンスします。 プロジェクト プロジェクトコード プロジェクト プロジェクト状況 日付 進捗が変更された日付 要素 要素コード 要素 要素の状況 雑費 雑費コード プロジェクト (tppdm6100m000) セッションの進捗登録レベルフィールドが原価対象に設定されている場合、予算原価対象を選択できます。このフィールドが管理コードに設定されている場合、予算原価対象の管理コードを選択できます。 進捗登録レベル プロジェクトモニタリングの際に原価タイプ ｢雑費｣ の進捗について記録する方法を設定します。 完了レポート済 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 計画モジュールで、100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要なのは合計予算数量の 80% だけなので、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して [物理的進捗 [%]] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素について、要素 (tpptc1100m000) セッションの決済対象チェックボックスがオンになっている。 拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが ｢決済対象数量｣ である拡張に、選択された原価対象が属している。 物理的進捗 [%] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 選択された原価対象またはプロジェクトに関してこのフィールドをメンテナンスできるのは、プロジェクト (tppdm6100m000) セッションの進捗の登録フィールドが ｢Yes｣ である場合だけです。 完了レポート済チェックボックスがオンである場合、このフィールドの値は影響を与えません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 プロジェクト進捗パラメータ (tpppc0100s000) セッションの100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンである場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 計画モジュールで、100 立方メートルの土壌を予算計上しています。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。 |