- | # プロジェクト実績 ｢プロジェクト実績｣ レポートでは、プロジェクトの業績指標を確認できます。これらの指標は、現在および累積期間のアーンドバリューと差異データを使用して計算されます。 以下のレポートを表示するには、必要なプロジェクトを選択し、[プロジェクト/活動別のプロジェクト実績] または [プロジェクト/OBS 別のプロジェクト実績] をクリックします。 活動レベルでのプロジェクトの実績データ 組織分解構造 (OBS) レベルでのプロジェクトの実績データ このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 通貨タイプ レポートにデータを表示するために使用する通貨のタイプ。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 状況 プロジェクト状況 獲得方法 プロジェクトの獲得に使用する方法 資金調達方法 プロジェクトに使用する資金調達方法 ビジネスセクタ ビジネスおよび企業組織に関連する経済のセクション。プロジェクトは、ビジネスセクタによって分類できます。 地域 プロジェクトに割り当てられた地域 分類 プロジェクトのユーザ定義分類 プログラム より多くの利点や制御権を得るために調整された方法で管理される、複数の関連オブジェクトからなるグループ。 プロジェクトマネージャ プロジェクトを管理する従業員 実際原価
      実際原価 = 実際原価 + 厳しいコミットメント
  または
      実際原価 = 実際原価 + 厳しいコミットメント + 緩いコミットメント
- - このレポートには、以下のデータが表示されます。 プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 通貨 レポートデータを表示するときに使用される通貨。注意: この値は、選択された通貨タイプに基づきます。 期間/累積 年 レポートが生成される現行/累積年 期間 レポートが生成される年の現行/累積期間 プランドバリュー 現行/累積期間における予定作業の金額 アーンドバリュー 現行/累積期間に完了した作業の金額 実際 現行/累積期間内のタスクで発生した実際原価 原価差異 タスクの見積原価と発生した実際原価の差異。
        原価差異 = アーンドバリュー – 実際
        				原価
  - スケジュール差異 プロジェクトがスケジュールより進んでいる、または遅れている期間
        スケジュール差異 = アーンドバリュー - プランド
        				バリュー
コスト効率指標 アーンドバリューを実際原価で除算して得られる指標です。 スケジュール実績指標 アーンドバリューをプランドバリューで除算して得られる指標です。
Infor LN での EV 方法 | EV の計算基準
--- | ---
完成率 | 活動に関して Infor LN で定義されている進捗
開始/終了時の割合 | 活動の開始日および終了日
マイルストーン | マイルストーンの完了日
作業レベル | プロジェクトを完了するための作業
配分 | アーンドバリューの配分