- - | # プロジェクト別時系列時間 ｢時系列実績｣ レポートでは、現在および累積期間内のプロジェクトに使われた時系列予算データと実際時間を確認できます。時系列化は、活動に指定されたアーンドバリュー (EV) 方法に基づきます。 このレポートを表示するには、必要なプロジェクトを選択し、[プロジェクト/活動別時系列時間] をクリックします。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクト (範囲) のコード 状況 プロジェクト状況 獲得方法 プロジェクトの獲得に使用する方法 資金調達方法 プロジェクトに使用する資金調達方法 ビジネスセクタ ビジネスおよび企業組織に関連する経済のセクション。プロジェクトは、ビジネスセクタによって分類できます。 地域 プロジェクトに割り当てられた地域 分類 プロジェクトのユーザ定義分類 プログラム より多くの利点や制御権を得るために調整された方法で管理される、複数の関連オブジェクトからなるグループ。 プロジェクトマネージャ プロジェクトを管理する従業員 このレポートには、以下の情報が表示されます。 プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 期間/累積 年 レポートが生成される現行/累積年 期間 レポートが生成される年の現行/累積期間 計画時間 現行/累積期間内のプロジェクトの完了に必要な見積時間数。計算は、活動に定義されたアーンドバリュー (EV) 方法に基づきます。 実際時間 現行/累積期間内にプロジェクトを完了するために使われた実際時間 時間残高 以下の式によって計算される、現行/累積期間内の時間残高
        (計画時間 - 実際時間)
  - 時間残高 % パーセンテージで表された時間残高
        ((計画時間 - 実際時間) ÷ 実際時間)) × 100