| # プロジェクト資源計画 (tipcs0520s100) セッションの目的: 特定の PCS プロジェクトに関与しているワークセンタを表示するとともに、それらのワークセンタの能力に対する PCS プロジェクトの影響を確認できます。 PCS プロジェクトは、連続した一定期間にわたって (しばしば複数のワークセンタに及ぶ) 能力を必要とします。このセッションでは、PCS プロジェクトの期間を示す開始日と期間数を定義できます。この定義が終わると、ワークセンタごとに次の数が表示されます。 基準能力超過期間数(プロジェクト除) ワークセンタの能力所要量が使用可能能力を超える期間の数。PCS プロジェクトに必要な能力は考慮されません。 基準能力超過期間数(プロジェクト含) ワークセンタの能力所要量がワークセンタの使用可能能力を超える期間の数。PCS プロジェクトに必要な能力が考慮されます。 開始期間(基準能力超過) ワークセンタの能力所要量の合計がワークセンタの基本能力を超える最初の期間 期間数(プロジェクトの請求済) PCS プロジェクトがワークセンタの能力を必要とする期間の合計数 これらの数値は、ワークセンタの使用可能能力を示します。これらの数値にもとづき、PCS プロジェクトの計画活動を調整できます。 PCS プロジェクトに関与するワークセンタの一覧は、次の情報から引き出されます。 企業計画におけるオーダ別計画使用能力 工程管理における製造オーダ計画と作業 プロジェクト管理における PCS プロジェクト別活動 資源利用率チャート ワークセンタを選択すると、チャートの表示をクリックしてそのワークセンタの資源利用率チャートを表示できます。 注意 このセッションは、プロジェクト 360 (tipcs0320m000) セッションのプロジェクト資源計画をクリックして開始できます。 プロジェクト 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。 開始日 PCS プロジェクトは、連続した一定期間にわたって能力を必要とします。このフィールドでは、ワークセンタの能力に対する PCS プロジェクトの影響を確認したい一定期間の開始日を指定できます。 期間の長さ 能力所要量が適用される日の数 期間数 PCS プロジェクトがワークセンタの能力を必要とする期間の数 このフィールドの値に期間の長さフィールドで指定した日数を掛けることで、ワークセンタ能力に対する PCS プロジェクトの影響を確認する期間が計算されます。 ワークセンタ PCS プロジェクトの一部であり、一定の能力所要が求められるワークセンタ 基本能力 期間の長さフィールドが 1 日の場合、このフィールドにはワークセンタ内の各資源単位の日次能力が表示されます。期間の長さフィールドが 7 日の場合、週次能力が表示されます。期間の長さが 14 日または 28 日の場合、週次能力に 2 または 4 がそれぞれ掛けられます。 ワークセンタの日次能力と週次能力は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションで定義します。 基準能力超過期間数(プロジェクト除) ワークセンタの能力所要量が使用可能能力を超える期間の数。PCS プロジェクトに必要な能力は考慮されません。 基準能力超過期間数(プロジェクト含) ワークセンタの能力所要量がワークセンタの使用可能能力を超える期間の数。PCS プロジェクトに必要な能力が考慮されます。 このフィールド内の期間数は、常に基準能力超過期間数(プロジェクト除)フィールドの期間数以上になります。 開始期間(基準能力超過) ワークセンタの能力所要量の合計がワークセンタの基本能力を超える最初の期間 期間数(プロジェクトの請求済) PCS プロジェクトがワークセンタの能力を必要とする期間の合計数 チャートの表示 ワークセンタの資源利用率チャートが表示されます。 |