| # 複数活動計画 複数活動計画を利用すると、時間基準および経路基準などの計画方法を定義できます。 時間基準順次計画: 複数の活動を連続してスケジュール設定できる順次計画です。[前方計画] または [後方計画] オプションを選択できます。 前方計画: ガントチャート上で必要な複数の活動を選択し、ドラッグオプションを使用して、先頭活動を所要時間にリンクします。先頭活動の計画開始時間に基づき、その他の活動がすべて連続して計画されます。先頭活動の計画開始時間を修正することもできます。これにより、その他の活動をすべて連続して計画できます。 注意: 前方計画では、先頭活動以外の活動は選択できません。 後方計画 ガントチャート上で必要な複数の活動を選択し、ドラッグオプションを使用して、先頭活動を所要時間にリンクします。先頭活動の計画終了時間に基づき、その他の活動がすべて連続して計画されます。また、計画者は、ドラッグオプションを使用して、最終活動の計画終了時間を変更することもできます。これにより、最終活動からのその他の活動をすべて連続して計画することもできます。後方計画では、先頭活動以外の活動は選択できません。経路基準: 経路基準を使用すると、経路に基づいて活動のグループをスケジュール設定できます。経路は、グループの活動のロケーションに基づいて作成されます。活動に関して移動距離および移動時間が計算されます。距離は、住所に指定された GPS 座標を基準にして計算されます。移動時間は、ロケーションで実行される各種活動の期間と結合されます。 計画者は、[ユーザ設定] タブの [複数活動計画] セクションで、複数活動計画に必要なデフォルト情報をメンテナンスできます。[計画方法]、[距離計算方法]、[経路の開始住所]、[標準移動速度]、[移動オフセット時間] などを定義できます。 注意: 経路基準の計画方法を適用できるのは、Infor LN FP8 以降のみです。 計画処理は、[ユーザ設定] で指定された [計画方法] の値に基づいて実行されます。 経路基準の方法には、以下のフィールドがあります。 距離計算方法 2 つのロケーション間の距離を計算します。 直線距離 簡単な公式を使用して距離を計算します。 Bing マップ 専用の Web サービスを使用します。Infor LN で Bing マップ Web サービスに距離の計算を要求するため、インターネット接続が必要です。 Google マップ 専用の Web サービスを使用します。Infor LN で Google マップ Web サービスに距離の計算を要求するため、インターネット接続が必要です。 経路の開始住所 先頭活動 先頭活動で経路を開始します。これが、デフォルト値です。 会社 会社住所で経路を開始します。 サービス部署 サービス部署の住所で経路を開始します。 サービスエンジニア サービスエンジニアの住所で経路を開始します。 標準移動速度 経路を計画するときに移動時間の計算に使用される標準移動速度。 移動オフセット時間 経路を計画するときに移動時間の計算に使用される移動オフセット時間。 活動セットの連番を保持 このチェックボックスがオンの場合、指定されたグループの計画中は、活動の連番は変更されません。経路の定義は、先頭活動から、2 番目、3 番目と続き、最終活動になるまで行われます。活動のオーダは変更されません。サービスオーダのロケーション間の距離と移動時間のみが計算されます。 このチェックボックスをオンにして、マニュアル複数活動計画オプションを使用すると、ワークベンチでユーザが選択した活動のリストがある [活動連番] グリッドが有効になります。必要に応じて、上矢印と下矢印を使用して活動の順番を変更します。順番を設定した後、[グループ計画の生成] ボタンをクリックします。 このチェックボックスをオフにすると、ロケーション間の最短経路が計算され、活動のオーダが更新されます。 最早開始時間の優先 サービスオーダ活動の最早開始時間を考慮する必要があるかどうかを決定するには、このチェックボックスをオンにします。 オン: [計画開始時間] が ｢最早開始時間｣ に設定されたサービスオーダ活動が計画されます。 オフ: 計画開始時間を、最早開始時間よりも前に計画できます。デフォルト値は ｢オフ｣ です。 最遅終了時間の優先 サービスオーダ活動の最遅開始時間を考慮する必要があるかどうかを決定するには、このチェックボックスをオンにします。 オン: 計画終了時間は、最遅終了時間より後にはスケジュール設定できません。サービスオーダ活動は計画されず、警告メッセージが表示されます。 オフ: 計画終了時間は、最遅終了時間より後にスケジュール設定できます。デフォルト値は ｢オフ｣ です。 マニュアルオプションを使用して複数活動計画を実行するときは、[プレビュー] オプションが提供されます。完全な経路計画をチェックできます。[グループ計画の生成] ボタンをクリックする前に、｢経路開始住所｣ または ｢標準移動速度｣ に変更を行ったり、フラグ (｢最早開始時間の優先｣ など) をチェックしたりすることもできます。 [プレビュー] ボタンをクリックすると、経路全体が計画され、経路の開始都市、計画移動開始時間と終了時間、計画開始時間と終了時間、移動期間、経路の終了都市などの完全な情報が [活動連番] グリッドに表示されます。経路開始都市と終了都市についての情報は、[活動連番] グリッドの最初と最後にあるダミー列に表示されます。経路開始住所の会社、サービス部署、またはサービスエンジニアが指定されると、経路は対応するロケーション住所で始まり、会社、サービス部署、またはサービスエンジニアのロケーション住所に到達した時点でのみ完了します。対応するロケーションに到達するための移動終了時間が、グリッドの最後にあるダミー列に経路終了都市とともに表示されます。 開始時間は移動距離と時間を基準にしています。計画は、サービスエンジニアの開始住所を基準としています。 マップ上の指標経路はロケーションと連番を基準にしています。 割当済活動の複数活動計画 活動が再割当の場合、同一のエンジニアまたは別のエンジニアに、この計画オプションを使用できます。 ケース 1 - 同一エンジニア割当 同一エンジニアの場合、ガントチャート上で Shift キーを使用して複数の活動を選択する必要があります。Ctrl キーを押し、ドラッグアンドドロップオプションを使用して、必要な日付と時間に先頭活動をリンクします。 図のように、3 つの活動が選択され、その活動が同一エンジニアの所要時間にリンクされています。 ユーザ設定の [計画方法] を [時間基準順次計画] に設定すると、(図のように) 活動が連番で整理されます。ただし、選択された時間は 8:15 AM ですが、カレンダー時間が考慮され、開始時間が 8:30 AM に調整されます。 注意 (図のように) [前方計画] オプションを使用した場合、選択した活動を希望する時間にリンクすることもできます。同様に、[後方計画] オプションを使用した場合、最後に選択した活動を希望する時間にドラッグしてリンクすることもできます。 右クリックと [切り取り]/[貼り付け] オプション ([ドロップ時間優先]) を使用して、所要時間を選択することもできます。 |