| # 原価予測 原価予測 (プロジェクト別)
- - | # 原価予測 (プロジェクト別) ｢原価予測｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、予測される将来の原価と、プロジェクトの完了に必要な合計原価を分析し、予算の差異を判断することができます。 必要なプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトの予測データが活動レベルで表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 通貨タイプ レポートの生成基準となる通貨のタイプ 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクト (範囲) 状況 プロジェクト状況 獲得方法 プロジェクトの獲得に使用する方法 資金調達方法 プロジェクトに使用する資金調達方法 ビジネスセクタ ビジネスおよび企業組織に関連する経済のセクション。プロジェクトは、ビジネスセクタによって分類できます。 地域 プロジェクトに割り当てられた地域 分類 プロジェクトのユーザ定義分類 プログラム より多くの利点や制御権を得るために調整された方法で管理される、複数の関連オブジェクトからなるグループ。 プロジェクトマネージャ プロジェクトを管理する従業員 このレポートには、以下のデータが表示されます。 予算 予算データは、BI での最終承認バージョンに基づきます。 実際原価 原価データは、Infor LN から挿入されます。 進捗 プロジェクト進捗データは、Infor LN から挿入されます。 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した追加原価です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した合計原価です。
        完了までの見積 = 完了時の見積 - 実際原価
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算金額と見積金額間の差異です。
        完了時の差異 = 予算 - 完了時の見積
原価予測 (プロジェクト/活動別)
- - | # 原価予測 (プロジェクト/活動別) ｢原価予測 (プロジェクト/活動別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、予測される将来の原価と、プロジェクトの完了に必要な合計原価を分析し、活動レベルで予算の差異を判断することができます。 必要な活動を選択すると、そのプロジェクトの予測データがプロジェクト/活動/管理コードレベルで表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト 予算レポートが生成されるプロジェクト (範囲) 通貨タイプ レポートの生成基準となる通貨のタイプ このレポートには、以下のデータが表示されます。 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 進捗 [%] Infor LN から挿入されたプロジェクト進捗データ 通貨 レポートにデータを表示するために使用する通貨。注意: この値は、選択された通貨タイプに基づきます。 予算 予算データは、BI での最終承認バージョンに基づきます。 実際原価 原価データは、Infor LN から挿入されます。 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した追加原価です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した合計原価です。
        完了までの見積 = 完了時の見積 - 実際原価
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算金額と見積金額間の差異です。
        完了時の差異 = 予算 - 完了時の見積
原価予測 (プロジェクト/活動/管理コード別)
- - | # 原価予測 (プロジェクト/活動/管理コード別) ｢原価予測 (プロジェクト/活動/管理コード別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、予測される将来の原価と、プロジェクトの完了に必要な合計原価を分析し、管理コードレベルで予算の差異を判断することができます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト 予算レポートが生成されるプロジェクト (範囲) 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 通貨タイプ レポートにデータを表示するために使用する通貨のタイプ。 このレポートには、以下のデータが表示されます。 管理コード (記述) プロジェクトにリンクされた管理コード 通貨 レポートにデータを表示するために使用する通貨。注意: この値は、選択された通貨タイプに基づきます。 予算 予算データは、BI での最終承認バージョンに基づきます。 実際原価 原価データは、Infor LN から挿入されます。 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した追加原価です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した合計原価です。
        完了までの見積 = 完了時の見積 - 実際原価
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算金額と見積金額間の差異です。
        完了時の差異 = 予算 - 完了時の見積
時間予測 (プロジェクト別)
- - | # 時間予測 (プロジェクト別) ｢時間予測 (プロジェクト別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、計画時間と、プロジェクトの完了に使われた実際時間を分析し、指定したデータ範囲の差異を判断することができます。 必要なプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトの時間予測データが活動レベルで表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 状況 プロジェクト状況 獲得方法 プロジェクトの獲得に使用する方法 資金調達方法 プロジェクトに使用する資金調達方法 ビジネスセクタ 商業活動の分野。プロジェクトは、ビジネスセクタによって分類できます。 地域 プロジェクトに割り当てられた地域 分類 プロジェクトのユーザ定義分類 プログラム より多くの利点や制御権を得るために調整された方法で管理される、複数の関連オブジェクトからなるグループ。 プロジェクトマネージャ プロジェクトを管理する従業員 このレポートには、以下の情報が表示されます。 プロジェクト 予測レポートが生成されるプロジェクト 計画時間 プロジェクトの完了に必要な予算時間数 実際時間 プロジェクトの完了に使われた実際の時間数 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した追加原価です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した合計原価です。
        完了時の見積 = 完了までの見積 - 実際時間
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算時間と見積時間の差異です。
        完了時の差異 = 計画時間 - 完了時の見積
時間予測 (プロジェクト/活動別)
- - | # 時間予測 (プロジェクト/活動別) ｢時間予測 (プロジェクト/活動別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、計画時間と、プロジェクトの完了に使われた実際時間を分析し、活動レベルで差異を判断することができます。 必要な活動を選択すると、そのプロジェクトの時間予測データがプロジェクト/活動/管理コードレベルで表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード このレポートには、以下の情報が表示されます。 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 進捗 [%] LN から挿入されたプロジェクト進捗データ 計画時間 プロジェクトの完了に必要な予算時間数 実際時間 プロジェクトの完了に使われた実際の時間数 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトに使われる追加時間です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトに使われた合計時間です。
        完了時の見積 = 完了までの見積 - 実際時間
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算時間と見積時間の差異です。
        完了時の差異 = 計画時間 - 完了時の見積
時間予測 (プロジェクト/活動/管理コード別)
- - | # 時間予測 (プロジェクト/活動/管理コード別) ｢時間予測 (プロジェクト/活動/管理コード別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、計画時間と、プロジェクトの完了に使われた実際時間を分析し、管理コードレベルで差異を判断することができます。 注意 管理コードレベルの時間予測レポートは原価タイプが労務の場合にのみ表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 このレポートには、以下の情報が表示されます。 管理コード (記述) プロジェクトにリンクされた管理コード 計画時間 プロジェクトの完了に必要な見積時間数 実際時間 プロジェクトの完了に使われた実際の時間数 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトに使われる追加時間です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトに使われた合計時間です。
        完了時の見積 = 完了までの見積 - 実際時間
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算時間と見積時間の差異です。
        完了時の差異 = 計画時間 - 完了時の見積