| # 業績測定活動 (tpppc5540m000) セッションの目的: 業績測定データの合計を表示します。 関連トピック 原価予測を登録するには LN での実行済の計算方法 プロジェクト 業績測定データを表示するプロジェクトを識別するコード 記述 コードの記述または名前 コードの生成 業績測定データを保管するコードを生成します。 通貨 表示される通貨は、自国通貨のいずれか 1 つです。業績測定では、通貨配列を 4 段階の深度にできます。独立通貨システムを使用している場合、4 つの通貨間の切替が可能です。依存通貨システムでも複数の自国通貨を切り替えることはできますが、表示されているレートに金額を乗算した値は計算金額に表示されず、参照通貨を使用して計算された金額が表示されます。 関連トピック 通貨システム 通貨 コードの記述または名前 活動 活動を識別するコード 記述 コードの記述または名前 原価期間 原価管理期間の年度。これは表示フィールドです。 原価期間 金額にリンクされた期間の連番 累計 (含) プランドバリュー 厳しいコミットメントデータを含む予定作業の予算原価累計 アーンドバリュー 厳しいコミットメントデータを含むアーンドバリュー累計 実際原価 厳しいコミットメントデータを含む実際原価累計 原価差異 厳しいコミットメントデータを含む原価差異累計。次の計算式が使用されます。
    原価差異 = アーンドバリュー - 実際原価
CPI 厳しいコミットメントデータを含む原価実績指標累計 スケジュール差異 スケジュール差異累計次の計算式が使用されます。
    スケジュール差異 = アーンドバリュー - 予定作業の予算原価
SPI スケジュール業績指標累計 累計 (除) 実際原価 コミットメントデータを含まない実際原価累計 原価差異 コミットメントデータを含まない原価差異累計 期間 (含) アーンドバリュー 厳しいコミットメントデータを含む、指定した期間のアーンドバリュー 実際原価 厳しいコミットメントデータを含む、指定した期間の実際原価 原価差異 厳しいコミットメントデータを含む、指定した期間の原価差異 スケジュール差異 指定した期間のスケジュール差異 期間 (除) 原価差異 コミットメントデータを含まない、指定した期間の原価差異 完了時 BAC プロジェクトの完了時の予算 EAC プロジェクトの完了時の見積 完了時の原価差異 プロジェクト完了時の原価差異。差異は次の公式を使用して計算されます。
    完了時の原価差異 = BAC - EAC