- - | # プロジェクト/活動別のプロジェクト実績 ｢プロジェクト/活動別のプロジェクト実績｣レポートには、実績指標が表示されます。これらの指標は、現在および累積期間のプロジェクトのアーンドバリューと差異データを使用して活動レベルで計算されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード 通貨タイプ レポートの生成基準となる通貨のタイプ 期間 (月) レポートが生成される年の期間 (範囲) ｢プロジェクト実績｣ レポートには、次のデータが表示されます。 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 通貨 レポートデータを表示するときに使用される通貨。注意: この値は、選択された通貨タイプに基づきます。 期間/累積 年 レポートが生成される現行/累積年 期間 レポートが生成される年の現行/累積期間 プランドバリュー 現行/累積期間における予定作業の金額 アーンドバリュー 現行/累積期間に完了した作業の金額 実際 現行/累積期間内のタスクで発生した実際原価 原価差異 タスクの見積原価と発生した実際原価の差異。
        原価差異 = アーンドバリュー – 実際
  - スケジュール差異 プロジェクトがスケジュールより進んでいる、または遅れている期間
        スケジュール差異 = アーンドバリュー - プランドバリュー
コスト効率指標 コスト効率指標は、アーンドバリューを実際原価で除算して得られます。 スケジュール実績指標 スケジュール実績指標は、アーンドバリューをプランドバリューで除算して得られます。
Infor LN での EV 方法 | EV の計算基準
--- | ---
完成率 | 活動に関して Infor LN で定義されている進捗
開始/終了時の割合 | 活動の開始日および終了日
マイルストーン | マイルストーンの完了日
作業レベル | プロジェクトを完了するための作業
配分 | アーンドバリューの配分