- | # 完成率方法 プロジェクト/拡張の完了の割合に基づいて収益を承認するには、この方法を選択します。契約の完了段階を参照する収益の承認は、完了の割合の計算方法と呼ばれます。 契約収益は、作業が実行される会計期間の損益計算書で収益として承認されます。 この方法を使用する場合 この方法は、次に対して使用します。 契約タイプが固定価格契約に設定されたプロジェクト 物理成果物がないプロジェクト 例: 設計および開発プロジェクト 承認収益の計算 LN では、次の公式を使用して、承認収益を計算します。
      承認収益 = 完成率 × 契約金額
  契約金額は取引先別補助金額の合計です。プロジェクト (tppdm6100m000) セッションで、完成率をマニュアルで入力することも、計算をクリックして計算値を得ることもできます。LN では、原価対原価法に基づいて、次の公式を使用して完成率を計算します。
      完成率 = 原価 (発生した額) ÷ 完了時の原価見積
例 特定の時点で発生した合計原価は 50.000 で、プロジェクト終了時の見積原価は 200.000 です。この場合、完成率は (50.000 ÷ 200.000) × 100 = 25% と計算されます。 注意: 拡張の場合、完成率はマニュアルで入力する必要があります。拡張には EAC (完了時の見積) が定義されていないためです。 収益の承認可能レベル: プロジェクト 拡張 制約: プロジェクト進捗パラメータ (tpppc0100s000) セッションで先行予測方法が完了までの見積または完了時の見積に設定されます。 実際原価管理の作成 (tpppc4803m000) セッションを実行して、最新の (プロジェクトの拡張の) 集計原価を取得し、それに基づいて完成率を決定する必要があります。 関連トピック 収益承認 (RR) と売上原価 (COGS) |