| # 要素/材料別物理的進捗 (tpppc1120s000) セッションの目的: 要素と材料原価対象の組合せの進捗についてメンテナンスします。 関連トピック 進捗処理を使用するには プロジェクト プロジェクトコード プロジェクト プロジェクトの現在の状況 日付 特定のプロジェクト、およびその要素または活動に関する進捗の入力日 要素 要素コード 要素 要素の状況 品目 プロジェクト (tppdm6100m000) セッションの材料の物理的な進捗フィールドが ｢原価対象｣ に設定されている場合、予算原価対象を選択できます。このフィールドが ｢管理コード｣ に設定されている場合、予算原価対象の管理コードを選択できます。 材料の物理的な進捗 この原価タイプの進捗について記録する方法を設定します。 予算数量 品目の予算数量 完了レポート済 選択された原価対象が完了済としてレポートされているかどうかを指定します。 進捗が 100% ではない場合でも、次の例のように原価対象を完了済としてレポートできます。 計画モジュールで、100 立方メートルの土壌を予算計上しました。ところが、80 立方メートルの土壌の計上で十分だったとします。必要となるのは合計予算数量の 80% だけであるため、作業の準備の完了後に、このフィールドをオンに設定して物理的進捗 [%] フィールドに 80% を入力します。 進捗が 100% ではない場合、次の条件を満たしているときには予算に対する差異を決済できます。 選択された要素について、要素 (tpptc1100m000) セッションの決済対象チェックボックスがオンになっている。 拡張 (tpptc0110s000) セッションの拡張タイプフィールドが ｢決済対象数量｣ である拡張に、選択された原価対象が属している。 物理的進捗 [%] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、予算数量または時間の合計に対する割合で表示されます。 プロジェクト (tppdm6100m000) セッションの進捗の登録フィールドが ｢Yes｣ である場合、選択された原価対象またはプロジェクトに関してこのフィールドをメンテナンスできます。 完了レポート済チェックボックスがオンである場合、このフィールドの値は影響を与えません。したがって、進捗はいつでも入力できます。 プロジェクト進捗パラメータ (tpppc0100s000) セッションの100 % を超える物理的進捗を使用チェックボックスがオンである場合、100% を超える進捗を入力できます。 例 計画モジュールで、100 立方メートルの土壌を予算計上しています。ところが、20 立方メートルを追加計上したとします。この場合は 120% を入力します。 物理的進捗 [数量] 選択された原価対象または管理コードの進捗は、数量または時間数で表示されます。 プロジェクト在庫 品目の数量は、プロジェクトの在庫としてそのまま保持されます。 次の場合にのみ、在庫を入力できます。 完了レポート済チェックボックスがオフである。 プロジェクト (tppdm6100m000) セッションの材料の物理的な進捗フィールドが ｢終了原価対象｣ に設定されている。 結果は、プロジェクト進捗モジュールで次の例のように計算されます。 例
     予算: 95,000 単位 (係数 0.95) = 90,250
    				実際の販売: 100,000 (係数 1) = 100,000
    				進捗は 25%、プロジェクトの手持在庫は 76,000 単位のまま変更なし。許容予算: 進捗 25% × 90,250 = 22,562.50
    				手持在庫 = 76,000 × 0.95 = 72,200.00
    				合計 = 94,762.50 この日付までの販売数量: 100,000.00 この日付までの結果: -5,237.50
プロジェクト在庫 単位コード |