| # 中間結果 (tpppc3150m000) セッションの目的: 中間結果を表示、修正、および処理します。中間結果とは、まだ完了していないプロジェクトや計画、たとえば、会計年度末に転記される損益などの会計結果です。詳細は、次の情報を参照してください: 会計結果を使用するには。収益はプロジェクト、契約、または契約ラインのいずれかから認識されます。中間結果はこのセッションで指定するか、同一のものを中間結果の生成 (tpppc3250m000) セッションを使用して生成します。データは結果の計算中に把握され、分析のためのデータの可視性を高めます。これによりユーザには正確な中間結果および残高のデータが提供されます。また、想定損失も計算されます。 このセッションは、以下のために使用できます。 中間結果の生成 (tpppc3250m000) セッションを使用し、中間結果を生成する 中間結果を入力、または生成された中間結果を修正する 取引を処理し、収益および原価から統合取引を表示する 選択された中間結果の合計収益、合計原価、合計残高を表示する [参照] メニューから契約別財務データ (tpppc3150m100) オプションを使用し、契約合計を表示する 予算、発生原価、完了までの見積、完了原価および利益の見積に関連する時間 Infor LN により、ION に基づくワークフロープロセス状況を使用して、複数のユーザが同時に中間結果を承認することができます。詳細は、次の情報を参照してください: ワークフロー状況処理 関連トピック 進捗結果を使用するには 収益承認 (RR) と売上原価 (COGS) 契約 契約を識別するコード 記述 契約の説明または名前 契約状況 契約状況 契約ライン 契約ラインを識別するコード 記述 契約ラインの説明または名前 契約ライン状況 契約ライン状況 プロジェクト プロジェクトを識別するコード 記述 プロジェクトの説明または名前 状況 プロジェクト状況 日付範囲 日付範囲に基づき、中間結果が表示されます。 結果収益 このチェックボックスがオンの場合、収益に関する中間結果が表示されます。 結果原価 このチェックボックスがオンの場合、原価に関する中間結果が表示されます。 結果残高 このチェックボックスがオンの場合、残高に関する中間結果が表示されます。 合計の区分 契約、契約ライン、またはプロジェクトのレコードが選択された場合、[合計の区分] が表示されます。表示された合計は選択された契約、契約ライン、またはプロジェクトの合計です。 収益 選択された中間結果の合計収益 通貨 プロジェクト/契約の合計金額を表すために使用される通貨 収益承認済 選択された中間結果の合計承認済収益 収益転記済 プロジェクト/契約に転記済の合計収益 原価 選択された中間結果の合計原価 原価承認済 選択された中間結果の合計承認済原価 原価転記済 プロジェクト/契約に転記済の合計原価 残高 選択された中間結果の合計残高 残高承認済 選択された中間結果の合計承認済残高 残高転記済 プロジェクト/契約に転記済の合計残高 完了までの見積 活動またはプロジェクトを完了するために必要な予測追加原価 完了までの見積時間 プロジェクト/契約を完了するために必要な追加時間 完了時の見積 完了時の見積原価の値は、プロジェクトの終了時の原価を決定するために使用されます。 完了時の見積時間 プロジェクト/契約の完了までの合計見積時間数 時間を計算するには 完了までの見積 (ETC) に時間が含められる場合、その計算方法は次の通りです。
    ETC = EAC - 実際時間
プロジェクト進捗パラメータ (tpppc0100s000)セッションで指定した先行予測方法に基づき時間が考慮される場合、完了時の見積 (EAC) の値は以下の方法で計算されます。 EAC = 予算 + 追加費用見積 (EEC) の予測 (現行予算) 方法 EAC = 実際原価+完了までの見積 (ETC) の予測 (登録日までの実際) 方法 EAC = 予測 計算済マージン プロジェクト/契約の計算済マージン 会計結果タイプ 会計取引が関係している中間結果タイプ 記述 コードの記述または名前 会計結果収益 中間結果の収益が転記される中間結果タイプ 会計結果原価 原価が転記される中間結果タイプ 記述 コードの記述または名前 為替レートタイプ 為替レートタイプ 記述 コードの記述または名前 収益為替レートタイプ 収益の為替レートタイプ 原価為替レートタイプ 原価の為替レートタイプ 予想 計算済収益で指定された金額 金額 計算済収益で指定された、自国通貨による金額 通貨 LN に登録され、金額がレポートされる、会社の基準通貨の 1 つ複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 販売原価計算済 中間結果で計算された販売原価 金額 販売原価計算済で指定された金額 販売原価認識済 中間結果で認識された販売原価 金額 販売原価計算済で認識された、自国通貨による金額 残高 残高金額 通貨 自国通貨で表した残高金額 為替レート/レート係数 収益為替レート/レート係数 単位原価/レート係数 単位原価/レート係数 登録日 記録の登録日と時間 ワークフロー状況 ION ワークフローを使用して承認する必要があるビジネスオブジェクトに適用される状況。 承認が必要なビジネスオブジェクトを変更すると、そのチェックアウトバージョンが作成されます。この変更は、承認/チェックイン後に有効になります。この変更は元に戻すこともでき、また提出済の変更を取り消すこともできます。 注意 チェックアウトおよびチェックインオブジェクトはチェックアウトオブジェクト (ttocm9599m000) セッションで表示されます。 このセッションの適切なメニューから [ワークフロー] を選択し、次にビジネスオブジェクトに対し必要なアクションを選択します。 指定可能な値 ビジネスオブジェクトがチェックアウトされている場合、このフィールドはオブジェクト状況に設定されます。 ビジネスオブジェクトがチェックインされている場合、このフィールドは承認状況に設定されます。 オブジェクトがチェックインされているかチェックアウトされているかに関わらず、(オブジェクトタイプ (ttocm0102m000) セッションでタブとして表示されている) ワークフロー情報フィールド (ttocm0106m000) セッションで記述がオブジェクトタイプに指定されている場合、このフィールドは常に適切な記述フィールドの値を表示します。 注意 LNのビジネスオブジェクトに対する ION ワークフローの設定および使用についての詳細は、Infor Xtreme にある Infor LN Content Guide for Infor ION を参照してください。 関連トピック ワークフロー状況処理 承認済 このチェックボックスがオンの場合、承認済の取引が財務会計に転記され、中間結果のために処理されます。 収益および原価転記済 このチェックボックスがオンの場合、収益および原価が財務会計に転記され、中間結果のために処理されます。 残高転記済 このチェックボックスがオンの場合、残高が財務会計に転記され、中間結果のために処理されます。 収益および原価完了レポート済 収益および原価転記がレポート済かどうかを示します。 残高完了レポート済 予算残高転記がレポート済かどうかを示します。 発生元 生成された結果とマニュアルで挿入された結果を区別するために役立つ中間結果タイプの発生元です。 指定可能な値 中間結果発生元 テキスト 中間結果の関連テキスト 原価管理期間 原価管理のために取引を履歴に転記する必要がある年度。このフィールドのデフォルト値は、入力日の原価管理期間の年度です。 / 原価管理のために取引を履歴に転記する必要がある期間。このフィールドのデフォルト値は、入力日の原価管理期間です。 財務管理期間 取引が財務会計に転記される会計年度 / 取引が財務会計に転記されるときの対象期間 最終修正者 レコードを最後に修正したユーザ 記述 コードの記述または名前 最終修正日 レコードが最後に修正された日付 承認者 承認者の名前 記述 コードの記述または名前 承認日 承認が行われた日付 レート日付 為替交換レートが有効な日付 通貨 プロジェクトにリンクされた、取引の自国通貨 為替レート/レート係数 自国通貨に取引通貨を変換する際に使用する為替レート レート日付 為替交換レートが有効な日付 為替レート/レート係数 自国通貨に取引通貨を変換する際に使用する為替レート レート日付 為替交換レートが有効な日付 レート日付 為替交換レートが有効な日付 利益率の基準 利益率を計算する基準 完成率 プロジェクト/契約が完了した割合。認識される収益を計算するには、契約金額にこの割合を掛ける必要があります。 実現収益係数 実現収益係数。認識される収益を計算するには、原価にこの係数を掛ける必要があります。 利益率 利益率。売上原価は、この利益率と認識済収益に基づいて計算されます。 登録日 記録の登録日 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストがあります。 実行日 処理実行の実行日 実行 取引の処理 (tpppc4802m000) セッションの実行時に生成される連番 実行日 (完了レポート済) 処理実行が完了する日付 実行連番 (完了レポート済) 処理実行の完了後に生成される連番。この番号はシステム内で生成されます。 拡張 プロジェクトにリンクしている拡張を識別するコード 記述 コードの記述または名前 要素 要素を識別するコード 記述 コードの記述または名前 活動 活動を識別するコード 記述 コードの記述または名前 連番 連番コード 収益認識の基準 契約、契約ライン、またはプロジェクトレベルなど、収益認識の設定を定義するレベル 収益認識方法 収益認識方法。 収益承認方法 売上原価計算方法 プロジェクトで使用される売上原価計算方法 売上原価計算方法 計算方法 完了済作業の割合を計算する方法 収益認識基準 収益が認識される前に予定される完了割合の最小値 注意 完了割合がこのフィールドの値以上の場合のみ、中間結果の生成 (tpppc3250m000) セッションを使用して中間結果が生成される際に収益が認識されます。ただし、利益率がマイナスの場合は、完了割合の最小値が満たされているかどうかに関係なく収益が認識されます。 収益認識限度 認識される収益の限度。 注意 収益の承認限度は、｢プロジェクト完了方法｣ を除くすべての収益承認方法で有効になります。この割合に契約金額を掛けた値は、(プロジェクトが完了するまでに) 認識可能な最大収益です。この割合は、プロジェクトが完了して最終収益 (および売上原価) が転記される時点では無視されます。 契約金額 合計契約額 通貨 契約金額の通貨 実際 顧客に送付する請求書の仕掛品残高 予算 プロジェクト/契約の期待収益 予測追加収益 プロジェクト/契約額を超える収益 予算額 プロジェクト/契約の予算額 時間 時間数 時間の単位コード 労務を表示する時間単位 発生原価 プロジェクト/契約に発生する原価 承認 中間結果を承認します。 承認済結果 承認済中間結果がすべて表示されます。 非承認済結果 非承認済中間結果がすべて表示されます。 すべての結果 すべての結果が表示されます。 非承認 中間結果の承認を取り消します。このオプションは、データが承認されている場合のみ有効になります。 中間結果設定 プロジェクト、契約、および拡張から設定を表示します。 |