- - | # 原価予測 (プロジェクト/活動/管理コード別) ｢原価予測 (プロジェクト/活動/管理コード別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、予測される将来の原価と、プロジェクトの完了に必要な合計原価を分析し、管理コードレベルで予算の差異を判断することができます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト 予算レポートが生成されるプロジェクト (範囲) 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 通貨タイプ レポートにデータを表示するために使用する通貨のタイプ。 このレポートには、以下のデータが表示されます。 管理コード (記述) プロジェクトにリンクされた管理コード 通貨 レポートにデータを表示するために使用する通貨。注意: この値は、選択された通貨タイプに基づきます。 予算 予算データは、BI での最終承認バージョンに基づきます。 実際原価 原価データは、Infor LN から挿入されます。 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した追加原価です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトについて発生した合計原価です。
        完了までの見積 = 完了時の見積 - 実際原価
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算金額と見積金額間の差異です。
        完了時の差異 = 予算 - 完了時の見積