| # 標準活動 (tppdm1110m000) セッションの目的: デフォルト値が定義されている、標準的なプロジェクト関連の活動の作成およびメンテナンスを行います。 注意 このセッションを使用して、標準活動のライブラリをメンテナンスすることもできます。これらは、所要量計画モジュールの特定の活動にコピーできます。 関連トピック 活動構造を使用するには 組織分解構造の使用 一般 活動 標準活動を識別するコード 記述 コードの記述または名前 検索キー 活動の検索キー 活動タイプ 活動構造には、プロジェクト範囲を複数の管理可能作業パッケージとして分割できるように、複数レベルの活動を含めることができます。このため、活動構造内での活動内容はさまざまに異なる可能性があります。活動構造内の位置によっては、他の活動タイプが含まれることもよくあります。 指定可能な値 活動タイプ 単位 活動数量に使用する測定単位 記述 コードの記述または名前 時間単位 活動期間に使用する時間単位 記述 コードの記述または名前 クリティカル能力タイプ この活動の納入に不可欠な原価タイプを指定します。 指定可能な値 能力タイプ アーンドバリュー方法 アーンドバリュー方法のタイプにより、時系列予算における予算額の発行方法が決定されます。 指定可能な値 アーンドバリュー方法 開始割合 活動の開始時点に割り当てられる割合値。活動の開始時には、プロジェクト活動の特定の割合をアーンドバリューとみなすことができます。開始時と終了時の割合の合計は 100% にする必要があります。 注意 このフィールドは、アーンドバリュー方法の状況が開始/終了時の割合に設定されている場合にのみ有効となります。この割合は、時系列予算の一部であるアーンドバリュー関連データを使用するにはのデフォルトとして使用されます。 終了割合 活動の終了時点に割り当てられる割合値。開始時と終了時の割合の合計は 100% にする必要があります。 注意 このフィールドは、アーンドバリュー方法が開始/終了時の割合に設定されている場合のみ有効になります。 マイルストーン割合 活動のマイルストーン割合 注意 このフィールドは、活動タイプがマイルストーンの場合のみ有効になります。活動にリンクされたすべてのマイルストーン割合の合計が 100% になる必要があります。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、現在の活動にテキストが関連付けられています。このテキストは、[テキスト] ボタンをクリックして表示できます。 管理 生産速度 この活動の予測生産速度。これは、時間単位当たりの製造単位数で表されます。 物理的な進捗の登録 この活動に対して進捗を記録するデフォルトレベル 指定可能な値 進捗登録レベル 請求詳細 進捗基準請求 現在の活動の請求方法を示します。 指定可能な値 物理的な進捗に基づく請求 関連トピック 分割払請求を使用するには 請求の進捗 活動を構成する作業のタイプを示します。 指定可能な値 要素タイプ 注意 この値は進捗基準請求フィールドの値に基づきます。 進捗基準請求フィールドの設定値は以下のとおりです。 Yesの場合は、直接値と間接値が有効になります。 Noの場合は、直接値と適用なし値が有効になります。 決済対象 このチェックボックスがオンの場合、この活動に関連する追加作業を決済できます。これは、請求方法が進捗請求で作業が直接の場合のみ適用されます。 注意 このチェックボックスが有効になるのは、進捗基準請求フィールドがYesに設定されている場合のみです。 請求可能 このチェックボックスがオンの場合、選択した活動を顧客に請求できます。 サービス 参照活動 参照活動。 注意 参照活動データはデフォルトで ｢活動｣ セッションに設定できます。 記述 コードの記述または名前 頻度 プロジェクト活動の一部として参照活動が発生する回数 頻度の適用 プロジェクト活動の一部として参照活動を使用しなければならない頻度を指定する方法 指定可能な値 頻度の適用 |