| # 計画 計画モジュールには、プロジェクトのスケジュール情報が含まれています。このモジュールを使用して、プロジェクト計画および関連する活動およびマイルストーンを定義します。 計画 計画パラメータの計画は、デフォルトのプロジェクト計画および外部スケジューリングパッケージ関連の詳細 (通貨、時間単位、コード長の詳細など) を対象範囲とします。 マイルストーン 通常、プロジェクト内の重要イベントを表す活動 (日数はゼロ) を、マイルストーンと呼びます。多くの場合、マイルストーンは主要な成果物のあるフェーズの完了を表します。マイルストーンを使用して、アーンドバリューの請求と計算をトリガできます。 活動関係 活動関係は、ある先行する活動が開始または終了するまで、別の後続の活動が開始または終了できないよう指定します。活動を正確に順序付けて、実際的なスケジュールを指定する必要があります。 基準ライン 基準ラインは、有効計画の予定活動の開始日および終了日のスナップショットです。 外部スケジューリングパッケージ プロジェクトは、外部スケジューリングパッケージ (たとえば、Microsoft Project) を使用して活動構造のスケジュール情報を決定します。このスケジュール情報は、活動予算および時系列予算に使用できます。 外部スケジュールインタフェース XML ファイルを使用して、プロジェクトを外部スケジューリングパッケージ (Microsoft Project など) にエクスポートします。プロジェクト計画を外部スケジューリングパッケージでメンテナンスした後、更新したスケジュール情報を LN にインポートできます。 |