- - | # 時間予測 (プロジェクト/活動別) ｢時間予測 (プロジェクト/活動別)｣ レポートでは、プロジェクトマネージャが、計画時間と、プロジェクトの完了に使われた実際時間を分析し、活動レベルで差異を判断することができます。 必要な活動を選択すると、そのプロジェクトの時間予測データがプロジェクト/活動/管理コードレベルで表示されます。 このレポートを生成するには、以下の情報を指定します。 会社 会社のコード プロジェクト レポートが生成されるプロジェクトのコード このレポートには、以下の情報が表示されます。 活動 (記述) プロジェクトにリンクされた活動 進捗 [%] LN から挿入されたプロジェクト進捗データ 計画時間 プロジェクトの完了に必要な予算時間数 実際時間 プロジェクトの完了に使われた実際の時間数 予測 完了までの見積 (ETC) 完了までの見積とは、活動またはプロジェクトに使われる追加時間です。 完了時の見積 (EAC) 完了時の見積とは、活動またはプロジェクトに使われた合計時間です。
        完了時の見積 = 完了までの見積 - 実際時間
  - 完了時の差異 (VAC) 完了時の差異とは、プロジェクト終了時の予算時間と見積時間の差異です。
        完了時の差異 = 計画時間 - 完了時の見積