| # 活動予算 (tpptc2600m000) セッションの目的: 予算原価分析に基づき、プロジェクト別、原価タイプ別、および合計時間数別に合計を表示します。タブを使用して、各原価タイプの詳細を表示およびメンテナンスします。 適切な メニューで、予算原価分析の生成コマンドを使用して合計金額を更新します。 プロジェクト 定義または実行用に割り当てられた、指定時間および財政上の制限内で達成すべき特定の目的を持つ計画 プロジェクト状況 プロジェクト状況 計画 活動構造、スケジュール、開始日および終了日を指定します。1 つのプロジェクトについて複数の代替計画をメンテナンスできます。有効計画は、進捗を追跡するために実際に使用するものです。 活動 時系列予算に使用する活動構造の最小構成要素。活動構造におけるプロジェクトの一部を示すエンティティです。 LN では、次の活動タイプを扱います。 WBS 要素 統制勘定 ワークパッケージ 計画パッケージ マイルストーン 予算状況 要素または活動の予算状況 LN では次の状況を扱います。 フリー: 予算ラインの入力と変更ができます。 実際: 予算データと予算ラインを変更できます。また、プロジェクト進捗モジュールで管理データを生成できます。実際の予算の履歴を記録できます。 最終: 予算調整を使用せずに予算データを変更することはできません。 作業権限状況 特定の活動の作業を開始する正式な権限手順。この処理によって、権限が認められた作業を適時、適切な順番で確実に実行できるようになります。 作業権限状況には次の値があります。 フリー 作業の実行に権限は必要ありません。 発行済 作業の実行が許可されています。この状況は、先行計画の活動、およびその先行構造の一部である要素についてのみ認められます。親活動/要素と活動タイプは変更できません。 保留 作業は実行中であり、いくつかの制約によって中断する必要があります。親活動/要素と活動タイプは変更できません。 終了 作業は実行されました。親活動/要素と活動タイプは変更できません。 クローズ 作業は完了しており、関連するすべての会計取引はクローズしています。親活動/要素と活動タイプは変更できません。 原価分析バージョン ボトムアップ予算の分析。同一の予算に対して複数の予算原価分析を実行できます。各予算は、結合プロジェクトコードおよび予算原価分析コードとともに保存され、予算を比較することができます。 原価額 材料 合計材料費 通貨 合計金額を示す通貨 設備 合計設備金額 外注 合計外注額 雑費 合計雑費額 労務 合計労務費金額 労働時間数 労務時間数の合計数 付加費用 合計付加費用額 |