| # Relazioni attività (tppss2510m000) Utilizzare questa sessione per definire e gestire le relazioni le relazioni tra attività. Per generare programmi realistici, è necessario disporre accuratamente in sequenza le attività. Una relazione tra attività è una relazione logica che indica che non è possibile avviare o portare a termine una specifica attività (successiva) fino a quando un'altra attività (precedente) non viene avviata o portata a termine. L'attività precedente o successiva può essere anche un'attività cardine. Non è possibile collegare due volte la stessa attività precedente alla stessa attività successiva e non è possibile collegare la stessa attività precedente alla stessa attività successiva. Non è possibile creare, modificare o eliminare una relazione per i progetti il cui stato è Completato/ Chiuso/ Archiviato. Progetto Il codice che identifica il progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Piano Il codice che identifica il piano. Descrizione Descrizione o nome del codice. Primo numero libero Il primo numero libero da utilizzare nella serie di relazioni tra attività. Se si definisce una nuova serie, è necessario immettere il numero di inizio della serie. LN incrementa il numero di una unità ogni volta che viene emesso un numero. Prima attività L'attività che avvia la relazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Attività successiva L'attività collegata all'attività precedente. L'attività non può iniziare o finire finché non inizia o finisce quella precedente in base al valore del campo Tipo di relazione. Tipo di relazione Selezionare il tipo di relazione per definire le dipendenze tra le attività precedenti e quelle successive. I valori possibili sono i seguenti: Fine-Inizio L'avvio dell'attività successiva dipende dal completamento dell'attività precedente. Fine-Fine Il completamento dell'attività successiva dipende dal completamento dell'attività precedente. Inizio-Inizio L'avvio dell'attività successiva dipende dall'avvio dell'attività precedente. Inizio-Fine Il completamento dell'attività successiva dipende dall'avvio dell'attività precedente. Lead/Rit. Il lead time corrisponde alla sovrapposizione tra le attività che hanno una dipendenza. Immettere un lead time sotto forma di valore negativo. Esempio, se un'attività può iniziare quando quella precedente è completata per metà, è possibile specificare una dipendenza di fine-inizio con un lead time del 50% per l'attività successiva. Il ritardo corrisponde al ritardo tra le attività che hanno una dipendenza. Immettere un ritardo sotto forma di valore positivo. Esempio se è necessario un ritardo di due giorni tra la fine di un'attività e l'inizio di un'altra, è possibile stabilire una dipendenza fine-inizio e specificare un ritardo di due giorni. Lead/Rit. L'unità di tempo. Relazione stabilita Se la relazione viene stabilita in MS Project, questa casella di controlo è selezionata automaticamente. Tipo di attività precedente Il tipo di attività che avvia la relazione tra attività. Valori consentiti Tipo di attività Tipo di attività successiva Il tipo di attività collegata all'attività precedente. Valori consentiti Tipo di attività Nota Non è possibile avviare o completare l'attività di un'attività successiva finché non è stata avviata o completata l'attività di un'attività precedente. Primo tipo di costo Selezionare il tipo di costo associato all'attività per cui viene gestito il budget. Primo numero riga budget La riga budget generata per il tipo di costo selezionato. Tipo di costo successivo Selezionare il tipo di costo associato all'attività per cui viene gestito il budget. Numero riga budget successivo La riga budget generata per il tipo di costo selezionato. Stampa relazioni attività Stampa le relazioni tra attività e i dati correlati. |