| # Misurazione prestazioni attività/tipo di costo (tpppc5541m000) Utilizzare questa sessione per elencare i dati di misurazione delle prestazioni relativi a un progetto a livello del tipo di costo dell'attività. Nota Se la sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. Argomenti correlati Registrazioni di previsioni costi Progetto Il codice del progetto. Codice generazione I codici generati memorizzano informazioni sulla generazione dei dati di misurazione delle prestazioni. Attività Il codice dell'attività. Valuta La valuta che viene visualizzata fa parte delle valute locali. Nella misurazione delle prestazioni possono essere utilizzate quattro valute. Se viene utilizzato un sistema valutario indipendente, è possibile scegliere tra quattro valute. In un sistema dipendente, è possibile passare dalle valute del progetto a quelle locali. Argomenti correlati Sistemi valutari Valuta La valuta. Argomenti correlati Sistemi valutari Tipo di costo Classificazione degli oggetti di costo e dei codici di controllo basata sulla natura dei costi che rappresentano. LN Progetti e commesse distingue i seguenti tipi di costo: Materiali Manodopera Attrezzatura Conto lavoro Costi vari Costi generali Periodo controllo costi L'anno in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno del periodo di controllo costi della data di input. Se la casella di controllo Periodo controllo costi = Periodo finanziario della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata, il valore predefinito corrisponde all'anno finanziario corrente per questo campo. Periodo controllo costi Il periodo della gestione dei costi. Valore pianificato L'importo del periodo del lavoro programmato. Valorizzazione lavoro svolto L'importo del periodo del lavoro eseguito. Costo eff. L'importo del periodo del lavoro effettivo. Varianze programma La varianza del programma viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Lavoro programmato Varianza costo La varianza del costo viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito: Eseguito - Effettivi Costo eff. L'importo del lavoro effettivo. Varianza costo L'importo della varianza del costo. Valore pianificato L'importo del lavoro programmato. Valorizzazione lavoro svolto L'importo del lavoro eseguito. Costo eff. L'importo del lavoro effettivo. Varianze programma L'importo della varianza programmata. Varianza costo L'importo della varianza del costo. Costo eff. L'importo del lavoro effettivo. Varianza costo L'importo della varianza del costo. Budget al completamento (BAC) L'importo del budget al completamento. Previsione di spesa finale (EAC) L'importo stimato al completamento. Varianza costo al completamento L'importo della varianza al completamento. |