| # Avanzamento espresso in quantità per Attività/Costi vari (tpppc1144s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'oggetto di costo Attività e dell'oggetto di costo Costi vari. Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Progetto Il codice che identifica il progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Data La data di immissione dell'avanzamento di questo progetto nonché dell'elemento o dell'attività relativi. Attività Il codice dell'attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Costi vari Il codice dei costi vari. Descrizione Descrizione o nome del codice. Livello registrazione progetto Il livello in corrispondenza del quale l'avanzamento per il tipo di costo Costi vari viene registrato in Avanzamento e monitoraggio progetto in base all'oggetto di costo o al codice di controllo. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Riportato come completato Indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e immettere 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%]. È infatti sufficiente soltanto l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Per l'elemento selezionato viene selezionata la casella di controllo Da saldare nella sessione Elementi (tpptc1100m000). L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. |