| # Dettagli progetto (tipcs2130m000) Utilizzare questa sessione per elencare i dettagli generali del progetto. È possibile gestire i dettagli progetto nella sessione di dettagli. Questi dati sono correlati alle azioni logistiche e alle conseguenze finanziarie di una domanda personalizzata. Nota Se la sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. Argomenti correlati Tipi di progetto Progetto Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla. Argomenti correlati Tipi di progetto Stato progetto Lo stato assegnato al progetto. Questo stato, che può essere visualizzato nella maggior parte delle sessioni, indica l'avanzamento del progetto. In base allo stato del progetto, alcune sessioni non possono essere eseguite o possono essere eseguite solo successivamente. Fase progetto La fase di esecuzione corrente del progetto. Le diverse fasi vengono immesse nella sessione Fasi progetto (tipcs2110m000). Budget Il progetto di tipo budget da cui deriva il progetto effettivo. Fase di completamento La percentuale di lavoro completata nel progetto PCS. La percentuale digitata in questo campo viene visualizzata nel campo Percentuale di completamento (manuale) della sessione Costo del venduto e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000). La percentuale può essere utilizzata nei calcoli di riconoscimento ricavi per determinare il costo delle vendite e il ricavo provvisori per un progetto PCS. Argomenti correlati Panoramica dell'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Progetto di investimento I progetti interni vengono utilizzati per raccogliere i costi, ad esempio quelli relativi alle garanzie, allo sviluppo dei prodotti e agli investimenti. Questi progetti non devono essere inclusi nei semilavorati, ma devono essere registrati in conti di contabilità generale separati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite. Se la casella di controllo è selezionata, il progetto è interno. In questo caso, sono valide le seguenti condizioni: Non è possibile creare ordini di vendita. Non è possibile effettuare inserimenti finanziari per la combinazione di PCS e costo delle vendite stimato oppure di PCS e costo delle vendite effettivo. Se la casella di controllo non è selezionata, il progetto è esterno. In questo caso, sono valide le seguenti condizioni: È possibile creare un ordine di vendita. È possibile effettuare inserimenti finanziari per la combinazione di PCS e costo delle vendite stimato, nella sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). Nota Non è possibile modificare questo campo se sono già in fase di elaborazione una o più transazioni finanziarie. Un progetto interno non può inoltre essere collegato a una riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Argomenti correlati Integrazioni finanziarie - Panoramica Ricavi previsti Questa casella di controllo consente di determinare se per il progetto è previsto un fatturato. Questo risultato determina le modalità in base alle quali vengono eseguite le registrazioni dei prezzi di costo delle vendite. Se la casella di controllo è selezionata, le registrazioni dei prezzi di costo delle vendite vengono eseguite in base a un fatturato effettivo. In questo caso, le registrazioni esatte dei prezzi di costo delle vendite verranno eseguite al successivo calcolo dei prezzi di costo per il progetto. Se la casella di controllo non è selezionata, le registrazioni dei prezzi di costo delle vendite vengono eseguite in base alle parti del progetto. Se non sono presenti ordini di vendita per un progetto oppure se sono presenti ordini ed è stata eseguita la relativa fatturazione, al successivo calcolo dei prezzi di costo per il progetto, le registrazioni dei prezzi di costo delle vendite verranno eseguite per tutte le parti del progetto. Costi effettivi variazione netta Se la casella di controllo è selezionata, sono state registrate transazioni finanziarie per questo progetto dopo l'ultimo calcolo dei prezzi di costo effettivi nella sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). Se si esegue un calcolo dei prezzi di costo effettivi con variazione netta, LN ignora i progetti per i quali questa casella di controllo è deselezionata perché i prezzi di costo effettivi non sono cambiati rispetto al calcolo precedente. Se si esegue un calcolo dei prezzi di costo effettivi nella sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000), questa casella di controllo viene deselezionata. Se per un progetto viene registrata una transazione finanziaria, questa casella di controllo viene selezionata per il progetto in questione. Per eseguire un calcolo dei prezzi di costo effettivi con variazione netta, nella sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000) selezionare la casella di controllo Solo variazione netta. Metodo di calcolo percentuale di completamento Con il riconoscimento ricavi è possibile calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori per un progetto PCS. Il costo delle vendite e il ricavo provvisori sono basati sulla percentuale di lavoro completata nel progetto PCS. In questo campo è necessario determinare la modalità di calcolo della percentuale di completamento per il progetto PCS. Valori consentiti Metodo di calcolo della percentuale di completamento Argomenti correlati Panoramica dell'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Registra costo del venduto e ricavi provv. per Componente costo Con il riconoscimento ricavi è possibile calcolare il costo delle vendite e il ricavo provvisori per un progetto PCS. Se la casella di controllo è selezionata, il costo delle vendite provvisorio viene specificato in base a componenti di costo dettagliati. È possibile visualizzare e gestire il costo delle vendite provvisorio dettagliato nella sessione Costo del venduto per Componente di costo (tipcs3191m000). Se la casella di controllo non è selezionata, il costo delle vendite provvisorio non viene specificato in base a componenti di costo dettagliati. Il costo delle vendite provvisorio viene invece registrato nel componente di costo specificato nel campo Componente di costo generico per registrazioni provvisorie. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Risultati provvisori per Componente di costo. Argomenti correlati Panoramica dell'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Componente di costo generico per registrazioni provvisorie Il componente di costo in cui viene registrato il costo delle vendite provvisorio. È possibile immettere un componente di costo soltanto se la casella di controllo Registra costo del venduto e ricavi provv. per Componente costo non è selezionata. Argomenti correlati Panoramica dell'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Procedura per l'identificazione del ricavo provvisorio in Gestione progetti (PCS) Costo del venduto e ricavi limitati a società fin. progetto PCS Se la casella di controllo è selezionata, il costo delle vendite e i ricavi correlati a PCS vengono tutti registrati nella società finanziaria dell'ufficio di calcolo del progetto PCS. Se la casella di controllo non è selezionata, il costo delle vendite e i ricavi correlati a PCS vengono registrati nelle società finanziarie del reparto assistenza, dell'ufficio vendite e/o del magazzino. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo corrispondente della sessione Parametri di controllo progetto (tipcs0100m000). Nota Se la casella di controllo è selezionata, e viene deselezionata, non sarà possibile selezionarla di nuovo. Questo dipende dal fatto che, prima di selezionare nuovamente la casella di controllo, potrebbero essere stati registrati il costo delle vendite e i ricavi correlati a PCS in società finanziarie diverse da quella del progetto PCS. Tale operazione non è consentita se la casella di controllo è selezionata. Argomenti correlati Registrazioni del costo delle vendite e dei ricavi per i progetti PCS in un ambiente multisito Distribuzione costo del venduto in base a Se la casella di controllo Costo del venduto e ricavi limitati a società fin. progetto PCS è deselezionata, il costo delle vendite generale viene distribuito tra più reparti anziché solo nell'ufficio di calcolo per il progetto PCS. È possibile utilizzare questo campo per specificare se si desidera immettere la distribuzione del costo delle vendite manualmente nella sessione Distribuzione costo del venduto progetto (tipcs3110m000) o fare in modo che LN calcoli tale distribuzione in base ai ricavi dell'ordine di vendita, dell'ordine di assistenza e/o dell'ordine di magazzino. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo corrispondente della sessione Parametri di controllo progetto (tipcs0100m000). Valori consentiti Distribuzione costo delle vendite in base a Argomenti correlati Registrazioni del costo delle vendite e dei ricavi per i progetti PCS in un ambiente multisito Trasferimento tra progetti PCS considerato come relazione di vendita Se la casella di controllo è selezionata, il trasferimento di articoli da un progetto PCS (origine) a un altro progetto PCS (destinazione) determina un ricavo per il progetto di origine. Se la casella di controllo non è selezionata, il trasferimento di articoli da un progetto PCS (origine) a un altro progetto PCS (destinazione) determina una registrazione negativa del costo dei materiali per il progetto di origine. Tale registrazione negativa può essere considerata una correzione dei costi effettivi per il progetto di origine. Registra transazioni progetto in data corrente In questo campo viene copiata la data immessa nel corrispondente campo della sessione Parametri di controllo progetto (tipcs0100m000) ogni volta che viene creato un progetto PCS. Se la casella di controllo è selezionata, per le registrazioni dei costi viene utilizzata la data corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere una data nel campo Data registrazione costo/fatturato vendite. Data registrazione costo/fatturato vendite La data in cui il prezzo di costo e il fatturato vendite devono essere immessi al momento della chiusura del progetto. Il valore di questo campo può essere sovrascritto durante l'esecuzione della sessione Chiusura progetto (tipcs2250m000). Importo fatturato L'importo fatturato totale per il progetto in questione. Se si tratta di un progetto principale, gli importi fatturati per i sottoprogetti vengono aggregati automaticamente al progetto principale nella sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). L'importo fatturato viene aggiornato durante il calcolo del costo progetto nelle sessioni Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000) e Chiusura progetto (tipcs2250m000). L'importo viene ricavato da tutti gli ordini di vendita, di assistenza e di magazzino evasi relativi al progetto di cui sono state stampate le fatture tramite il modulo Fatturazione. Se il metodo percentuale completamento è impostato su Nessuno, ovvero non viene utilizzato alcun riconoscimento ricavi, la percentuale fatturata viene calcolata in base a questo importo e all'importo totale previsto per i ricavi. Questa percentuale viene quindi utilizzata come base per la registrazione del costo delle vendite in progetti non chiusi. Le registrazioni del costo delle vendite provvisorio sono basate sulla percentuale del costo delle vendite provvisorio nella sessione Costo del venduto e ricavi provvisori per Progetto (tipcs3190m000). Importo fatturato La valuta in cui è espresso l'importo fatturato. Metodo di pianificazione Il metodo di pianificazione indica se la data di inizio o di completamento nella pianificazione di rete per il progetto deve essere considerata definitiva. Nota È possibile selezionare un metodo di pianificazione solo nel caso di un progetto principale o singolo. Un sottoprogetto eredita automaticamente i dati di pianificazione dal progetto principale. Data di inizio La data di inizio desiderata o pianificata per il progetto. Questa data viene utilizzata o calcolata tramite la pianificazione di rete. Nota È possibile specificare una data di inizio soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Il progetto è di tipo principale o singolo. È stato scelto il metodo di pianificazione in avanti. Argomenti correlati Pianificazione di rete Data di completamento La data di completamento desiderata o pianificata per il progetto. È possibile immettere una data di consegna soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Il progetto è di tipo principale o singolo. È stato scelto il metodo di pianificazione all'indietro. Data imp. stato eff. La data in cui i prezzi di costo e i prezzi di valutazione relativi ai progetti PCS vengono calcolati e resi effettivi tramite la sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). È possibile che la data in cui i costi vengono resi effettivi non coincida con la data di validità dei dati relativi alla determinazione dei costi. È necessario determinare la data di validità nella sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). Data di chiusura effettiva La data in cui un progetto viene chiuso. Chiuso definitivamente Se la casella di controllo è selezionata, tutte le transazioni finanziarie relative al progetto vengono eliminate tramite la sessione Eliminazione transazioni finanziarie per Progetto (tipcs3200m000). Non sarà più possibile reimpostare lo stato del progetto. Capacità stimata approssimativa [ore] Il fabbisogno di capacità stimato totale per il progetto. Questo valore viene calcolato automaticamente nella sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000) in base al fabbisogno di capacità stimato per attività. Per i progetti principali, il fabbisogno di capacità stimato dei sottoprogetti viene aggregato automaticamente al progetto principale. Capacità stimata aggregata [ore] Il fabbisogno di capacità aggregato totale per il progetto. Questo valore viene calcolato automaticamente nella sessione Aggregazione capacità stimata a progetto (tipcs4201m000) in base alla struttura progetto e al lavoro di assemblaggio per articolo prodotto personalizzato. Per i progetti principali, il fabbisogno di capacità aggregato dei sottoprogetti viene aggregato automaticamente al progetto principale nella sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000). Oreimpiegate [ore] Il numero totale di ore impiegate in attività relative al progetto e contabilizzate. Questo valore viene aggiornato automaticamente nella sessione Elaborazione ore e spese (bptmm1203m000). Per i progetti principali, le ore vengono aggregate anche per i sottoprogetti del progetto principale nella sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000). Ore-uomo effettive Le ore-uomo effettive registrate ed elaborate in Gestione del personale. Ore-macchina effettive Le ore-macchina effettive registrate ed elaborate in Gestione del personale. Stato progetto Consente di avviare la sessione Stato progetto (tipcs2102m000). |