| # Registrazione dell'avanzamento È possibile registrare l'avanzamento del progetto in base ai criteri riportati di seguito: Elementi (elemento, elemento/tipo di costo, elemento/oggetto di costo). Attività (attività, attività/tipo di costo, attività/oggetto di costo). Estensioni (estensione/tipo di costo, estensione/oggetto di costo). È possibile utilizzare l'avanzamento per determinare le quantità e i costi dei lavori eseguiti, nonché per procedere alla fatturazione. La registrazione dell'avanzamento ai livelli di attività e di elemento consente di fatturare il progetto e di misurare le prestazioni. In corrispondenza degli altri livelli, la registrazione consente il monitoraggio. Avanzamento elemento. È possibile aggiornare globalmente l'avanzamento per un intervallo di elementi, di attività o di tipi di costo specifici oppure per tutti i tipi di costo, nonché registrare l'avanzamento in base ai dati di controllo generati. Se questi ultimi sono basati su elementi, è possibile registrare l'avanzamento negli elementi, purché si verifichi quanto riportato di seguito: Il budget di controllo legge negli elementi. Il budget progetto legge negli elementi e quello di controllo nelle attività (i dati di controllo leggono sia negli elementi che nelle attività). Se i dati di controllo generati si basano solo su elementi, non è tuttavia possibile registrare l'avanzamento attività. Avanzamento attività. È possibile derivare l'avanzamento delle attività dall'avanzamento della pianificazione, nonché registrare l'avanzamento in base ai dati di controllo generati. Se questi ultimi sono basati su attività, è possibile registrare l'avanzamento nelle attività, purché si verifichi quanto riportato di seguito: Il budget di controllo legge nelle attività. Il budget progetto legge nelle attività e quello di controllo negli elementi (i dati di controllo leggono sia negli elementi che nelle attività). L'avanzamento attività consente di visualizzare l'avanzamento in base alla scala cronologica del progetto PCS associato. È possibile collegare attività cardine ad articoli personalizzati nel progetto, nonché riportare l'avanzamento di ogni articolo personalizzato della struttura prodotto PCS nel progetto Progetti e commesse. Avanzamento estensioni. È possibile inserire fluttuazioni in compensazioni fluttuazione, che determinano i dati necessari per la fatturazione delle variazioni apportate a un contratto progetto. In caso di variazioni di quantità, di prezzi o di tempo impiegato, le fatturazioni di queste modifiche di ambito del progetto vengono basate sull'avanzamento registrato. Argomenti correlati Utilizzo dell'avanzamento e del monitoraggio Registrazione di costi e impegni Registrazione di ricavi Utilizzo di estensioni |