- - | # Previsione ore per Progetto/Attività Il report Previsione ore per Progetto/Attività consente al responsabile di analizzare le ore pianificate e le ore effettive utilizzate per completare il progetto, nonché di determinare la varianza a livello di attività. Selezionare l'attività per visualizzare i dati di previsione delle ore del progetto a livello di progetto/attività/codice di controllo. Per generare il report, specificare: Società Il codice della società. Progetto Il codice del progetto per cui viene generato il report. Nel report vengono visualizzati i seguenti dati: Attività (descrizione) L'attività collegata al progetto. % avanzamento I dati di avanzamento del progetto vengono trasferiti da LN. Ore pianificate Il numero di ore a budget necessarie per il completamento del progetto. Ore effettive Il numero effettivo di ore utilizzate per completare il progetto. Previsione Costi stimati rimanenti (ETC) La stima ore aggiuntive sono le ore aggiuntive utilizzate per completare un'attività o un progetto. Previsione di spesa finale (EAC) La stima ore totali sono le ore totali utilizzate per un'attività o un progetto.
        Previsione di spesa finale = Costi stimati rimanenti + Ore effettive
  - Varianza al completamento (VAC) La varianza al completamento è la differenza tra le ore a budget e le ore stimate al completamento del progetto.
        Varianza al completamento = Ore pianificate - Previsione di spesa finale