| # Controllo per Progetto/Attività/Componente di costo (tpppc4542m000) Utilizzare questa sessione per monitorare un progetto in esecuzione. Il controllo dei costi effettivi viene aggregato a livello di progetto/attività/componente di costo. Questa sessione è disponibile nel modulo Avanzamento progetto insieme ad altre sessioni che consentono di monitorare i progetti. Ciascuna di queste sessioni fornisce un livello di dettaglio diverso. Argomenti correlati Utilizzo di interrogazioni e report di controllo Calcolo dell'eseguito in LN Progetto Il codice che identifica il progetto. Indicatore costo totale progetto principale Indica se i dati fanno riferimento solamente al progetto oppure al progetto e ai sottoprogetti ad esso relativi. Generato La data in cui è stata generato il controllo dei costi per il progetto corrente. Il valore espresso in questo campo viene aggiornato tramite la sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000). Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di controllo Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine Valuta La valuta predefinita nella sessione panoramica è la valuta del progetto. Questa valuta può essere sostituita con altre sia in un sistema valute indipendente che dipendente utilizzando l'opzione Cambia valuta <CTRL-R>. La sequenza valida è: Valuta del progetto Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Nota Solo le ultime tre valute sono valute locali. Valuta La valuta. Componente di costo Il componente di costo. Budget totale La quantità a budget riportata nei dati di controllo. Valorizzazione lavoro svolto I costi consentiti al termine del periodo corrente. Ricavi I ricavi registrati nello storico relativi a tutti i periodi fino al periodo corrente. Quantità preventivata La quantità totale a budget riportata nei dati di controllo. Valorizzazione lavoro svolto La quantità consentita al termine del periodo corrente. Quantità effettiva (impegni inclusi) Nessun argomento della Guida associato a questo elemento. Quantità effettiva (impegni esclusi) La quantità totale delle transazioni dei costi (esclusi i pagamenti anticipati) registrati nello storico relativo a tutti i periodi fino al periodo corrente. Periodo corrente L'anno del periodo relativo al controllo dei costi effettivi. / Il periodo relativo al controllo dei costi effettivi. Valorizz. lavoro svolto(impegni inclusi) I costi che si possono presentare nel periodo corrente. Costi effettivi (impegni esclusi) I costi effettivi (esclusi gli impegni) registrati nello storico relativi al periodo corrente. Valorizz. lavoro svolto(impegni esclusi) L'importo ammesso esclusi gli impegni. Ricavi I ricavi nel periodo corrente, registrati nello storico. Valorizz. lavoro svolto(impegni inclusi) La quantità che può essere prodotta nel periodo corrente. Quantità effettiva (impegni esclusi) La quantità totale delle transazioni dei costi (esclusi i pagamenti anticipati) registrati nello storico relativo al periodo corrente. Costi effettivi L'importo effettivo. Varianza L'importo del risultato. Costo previsto Il costo previsto. Ricavi aggiuntivi previsti I ricavi aggiuntivi previsti fino al completamento del progetto e anticipati alla fine del periodo corrente. Quantità effettiva L'importo effettivo. Varianza L'importo del risultato. Quantità prevista La quantità aggiuntiva prevista fino al completamento del progetto e anticipata alla fine del periodo corrente. |