| # Budget in base ad attività (tpptc2600m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare totali per progetto, tipo di costo e numero totale delle ore in base all'analisi dei costi a budget. Utilizzare le schede per visualizzare e gestire i dettagli relativi a ogni tipo di costo. Per aggiornare gli importi totali, scegliere il comando Generazione analisi costi a budget dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Progetto progetto. Stato progetto Valori possibili Piano Specifica la struttura in base ad attività, il programma e le date di inizio e di fine. È possibile gestire piani alternativi per un singolo progetto. Il piano attivo corrisponde a quello effettivamente utilizzato per tracciare lo stato di avanzamento. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di controllo Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine Stato budget Stato budget di un elemento o di un'attività. LN distingue i seguenti stati: Libero: è possibile immettere e modificare righe budget. Effettivo: è possibile modificare dati e righe budget, nonché generare dati di controllo nel modulo Avanzamento progetto. È possibile registrare lo storico del budget effettivo. Finale: non è possibile modificare i dati del budget, a meno che a quest'ultimo non vengano apportate rettifiche. Stato autorizzazione lavoro Procedura formale di autorizzazione all'avvio del lavoro relativo a una specifica attività. Si tratta di un processo che consente di verificare che il lavoro autorizzato venga eseguito al momento stabilito e nella sequenza appropriata. Lo stato di autorizzazione del lavoro può avere i seguenti valori: Libero L'esecuzione del lavoro non è autorizzata. Rilasciato L'esecuzione del lavoro è autorizzata. Si tratta di uno stato consentito solo per attività incluse in un piano principale e per elementi appartenenti alla struttura primaria. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. In sospeso Il lavoro è in corso di esecuzione ed è necessario sospenderlo a causa di alcuni vincoli. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. Completato Il lavoro è stato eseguito. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. Chiuso Il lavoro è stato registrato e tutte le transazioni finanziarie a esso correlate sono state chiuse. Non è possibile modificare l'elemento/attività padre, né il tipo di attività. Versione analisi costi Analisi del budget dal basso verso l'alto. È possibile eseguire diverse analisi dei costi per lo stesso budget. Per consentire il confronto dei budget, ognuno di essi viene archiviato insieme a un codice di progetto e a un codice di analisi dei costi a budget. Importo costo Materiale L'importo totale del materiale. Valuta La valuta in cui vengono espressi gli importi totali. Attrezzatura L'importo totale dell'attrezzatura. Conto lavoro L'importo totale del conto lavoro. Costi vari L'importo totale dei costi vari. Manodopera L'importo totale dei costi di manodopera. Numero ore manodopera Il numero totale di ore di manodopera. Ricarico L'importo totale del ricarico. |