| # Mappatura dati - Esportazione di dati da PCS in Microsoft Project Per la gestione di progetti PCS in Microsoft Project, utilizzare la sessione Importazione/Esportazione attività PCS tramite XML (tipcs4172m000) per trasferire in Microsoft Project i dati relativi ai progetti PCS presenti in LN. Nella tabella viene illustrata la corrispondenza tra i dati di LN e quelli di Microsoft Project. Se non è presente un campo corrispondente, viene inserito automaticamente in Microsoft Project un campo personalizzato. Per visualizzare campi personalizzati nella griglia di Microsoft Project, effettuare le seguenti operazioni: Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna. Scegliere Inserisci colonna. Nella schermata di definizione della colonna selezionare il nome di campo testo3, testo4, testo5, testo6 o testo7. Per modificare GLOBAL.MPT in modo da visualizzare i campi personalizzati nella griglia per impostazione predefinita, effettuare le seguenti operazioni: Copiare GLOBAL.MPT, che si trova in C:\Documents and Settings\<utente>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\. Eseguire la procedura sopra descritta per visualizzare i campi personalizzati e salvare il file di modello. Sostituire il file GLOBAL.MPT con la copia modificata. Nota È possibile ripristinare il file GLOBAL.MPT originale in qualsiasi momento. A tale scopo, effettuare le seguenti operazioni: Eliminare il file MPT modificato. Creare un file di Microsoft Project. Un nuovo file GLOBAL.MPT verrà copiato dal modello installato a livello globale, situato in C:\Programmi\Microsoft Office\OFFICE11\1033\.
LN | Microsoft Project | Note
--- | --- | ---
Progetto PCS | Attività di riepilogo | --
Progetto | Nome attività | --
Descrizione | Descrizione attività di LN (campo personalizzato) | --
Le date di inizio e di fine PCS non vengono esportate. La data di inizio e la data di fine del progetto vengono determinate da Microsoft Project durante il caricamento del file XML in base alle date delle singole attività. | StartDate FinishDate | Un file di Microsoft Project è costituito da un solo progetto che può contenere tutte le attività di più progetti PCS di LN.
Metodo di pianificazione PCS Indietro Avanti | ScheduleFromStart False True | --
Progetto (intervallo di selezione) Data di inizio del primo progetto Data di completamento dell'ultimo progetto | StartDate FinishDate | Un file di Microsoft Project è costituito da un solo progetto che può contenere tutte le attività di più progetti PCS di LN.
| Valori fissi: DurationFormat: 5 (=ore) DefaultFixedCostAccrual: 3 (=fine) Project ExternallyEdited: 0 (no) | --
Attività | Attività | --
Attività | Nome attività: <codice progetto> - <codice attività> | --
Descrizione | Descrizione attività di LN (campo personalizzato) | --
Attività | Attività di LN (campo personalizzato) | --
Attività | Descrizione attività di LN (campo personalizzato) | --
Responsabile attività | Responsabile attività di LN (campo personalizzato) | --
Centro di lavoro | Centro di lavoro di LN (campo personalizzato) | Vedere anche Risorsa
Calendario valido per il centro di lavoro dell'attività: Disponibilità definita nei parametri del ciclo di produzione Calendario della società o del centro di lavoro, a seconda del valore del campo Tipo di calendario utilizzato nei parametri del ciclo di produzione | Calendario Valore: <disponibilità> . <calendario> IgnoreResourceCalendar: 1 (=sì) | In Microsoft Project viene utilizzato solo il calendario attività. Il calendario del centro di lavoro non viene utilizzato.
--- | Tipo di attività: A lavoro fisso | --
Data di inizio desiderata Data di fine desiderata Se per questi campi non sono specificate date, vengono utilizzati altri campi data: In caso di pianificazione in avanti: Prima data di inizio possibile e Prima data di fine possibile In caso di pianificazione all'indietro: Ultima data di inizio possibile e Ultima data di fine possibile | Avvio Finish | --
Durata attività | Durata | La durata in LN corrisponde al numero di ore di lavoro tra Data di inizio desiderata e Data di fine desiderata. A seconda del parametro del ciclo di produzione, per calcolare il numero di ore viene utilizzato il calendario del centro di lavoro dell'attività o il calendario della società. Vedere anche Data di inizio desiderata e Data di fine desiderata. Per calcolare la data di fine di un'attività, in Microsoft Project vengono utilizzati i campi Data inizio e Durata, nonché la definizione di calendario importata.
Attività precedente (definita in Relazioni attività (tipcs4110m000)) | Predecessore | Il margine di tempo in giorni viene moltiplicato per la capacità di base del centro di lavoro per convertirlo in ore (orario di lavoro). In Microsoft Project il margine di tempo viene importato in ore, ma l'orario di lavoro viene visualizzato in giorni. Il calendario dell'attività corrente ( Attività successiva in Relazioni attività (tipcs4110m000)) viene utilizzato per determinare gli intervalli temporali.
Calendario | Calendario | --
Tutti i calendari utilizzati per la pianificazione di rete vengono esportati in Microsoft Project Tipo di disponibilità definito nei parametri del ciclo di produzione. A seconda del parametro del ciclo di produzione, viene esportato il calendario della società o un calendario per ciascun centro di lavoro. Per ogni calendario viene esportato il tipo di disponibilità predefinito specificato nei parametri del ciclo di produzione. Viene esportato un massimo di tre blocchi di orario di lavoro al giorno. | Calendario Valore: <disponibilità> . <calendario> I calendari sono collegati alle attività | --
Centro di lavoro | Risorsa | --
Centro di lavoro (utilizzato per l'attività) | Risorsa Per ogni attività è disponibile un campo personalizzato Centro di lavoro LN Durante l'importazione XML, le risorse non vengono formalmente collegate alle attività | --
Codice | Nome | --
Calendario | Calendario | --
Argomenti correlati Integrazione di Gestione progetti (PCS) e Microsoft Project Mappatura dati - Importazione di dati da Microsoft Project in PCS |