| # Percorso critico Il percorso critico corrisponde all'itinerario ottimale dal momento in cui è possibile avviare la prima attività fino al completamento dell'ultima attività. LN terrà quindi conto dell'attività stessa e delle relazioni reciproche tra le attività e le inattività presenti. In realtà, un'attività appartiene al percorso critico se i campi Margine totale e Margine disponibile della sessione Attività (tipcs4101m000) sono entrambi impostati su zero. È possibile visualizzare il percorso critico nella Tabella di pianificazione selezionando la casella di controllo Percorso critico della sessione Gruppi Tabelle di pianificazione (tccom5500m000) e specificando il colore nell'elenco Colore Percorso critico. Se i dati della Tabella di pianificazione vengono modificati, il percorso critico potrebbe cambiare. Se si desidera visualizzare questa modifica, è necessario rigenerare la pianificazione di rete tramite la sessione Generazione pianificazione di rete (tipcs4210m000). |