| # Utilizzo del risultato avanzamento È possibile registrare lo stato di avanzamento a diversi livelli. Quello più dettagliato è il livello oggetto di costo/codice di controllo. Per le risorse per le quali risulta difficile registrare lo stato di avanzamento esatto, è possibile eseguire questa operazione in due modi: Utilizzare il campo Registra avanzamento nella sessione Progetti (tppdm6100m000) per indicare che per il progetto corrente è necessario registrare lo stato di avanzamento a livello di oggetto di costo/codice di controllo. Sono disponibili le opzioni Sì, No e Varianza = Scorte. Utilizzare il campo Registra avanzamento nelle sessioni relative agli oggetti di costo standard e specifici per il progetto per indicare se per uno specifico oggetto di costo/codice di controllo è necessario registrare l'avanzamento a livello di oggetto di costo/codice di controllo. A seconda della combinazione dei valori di campo, si otterranno i risultati riportati di seguito:
- | Casella di controllo sessioni oggetti di costo
Valori elenco in progetti
| Sì | Nessuno
Sì | Risultato 1 | Risultato 1
Nessuno | Risultato 1 | Risultato 2
Risultato = Scorte | Risultato 1 | Risultato 3
Risultato 1 - L'avanzamento registrato nell'oggetto di costo o nel codice di controllo verrà utilizzato per il calcolo del monitoraggio in base alla formula riportata di seguito: eseguito = avanzamento (%) * varianza costo budget = eseguito - effettivo Risultato 2 - Non è possibile registrare l'avanzamento nell'oggetto di costo o nel codice di controllo. Di conseguenza, nel monitoraggio non è possibile determinare l'eseguito a partire dall'avanzamento: eseguito =effettivo, risultato pari a varianza = 0 Risultato 3 - L'avanzamento registrato nell'oggetto di costo o nel codice di controllo verrà utilizzato per il calcolo del monitoraggio in base alla formula riportata di seguito: l'avanzamento registrato nell'oggetto di costo o nel codice di controllo non viene utilizzato per il calcolo della varianza. I costi sostenuti, ma non consumati in base all'avanzamento, vengono considerati come scorte. Di conseguenza, le regole del monitoraggio sono: eseguito = avanzamento (%) * scorte budget = effettivo - risultato eseguito = 0 Note: I risultati 2 e 3 sono possibili solo per lavori non finiti. Se il lavoro relativo a un progetto è completato, viene utilizzato il calcolo del risultato 1. Nel monitoraggio verranno visualizzati i risultati solo se nella sessione Progetto - Livello controllo costi (tppdm6102m000) i livelli di controllo costi sono impostati su codice di controllo. |