| # Stampa pianificazione ordini di produzione per Priorità (tisfc1410m000) Utilizzare questa sessione per stampare la pianificazione degli ordini di produzione in base alla priorità. Nel campo Priorità stampa è possibile selezionare il criterio utilizzato da LN per stabilire quali ordini hanno la priorità più alta. È possibile selezionare uno dei seguenti criteri: Indice critico Prima data di consegna Priorità ordine di produzione Tempo produz. totale rimanente più breve Intervallo di inattività Se nella sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000) viene immessa manualmente una priorità dell'ordine di produzione, è possibile esprimere tale priorità utilizzando un numero compreso tra 0 e 999. Il valore predefinito è 999 e corrisponde alla priorità più bassa. In LN la priorità più alta è rappresentata dal valore 0 (zero), Nel report vengono inclusi i seguenti dati: Priorità Ordine di produzione Operazione Progetto Articolo Ore-macchina stimate Attività Centro di lavoro Nota Se la generazione del report richiede molto tempo, è consigliabile limitare l'intervallo di ordini (e altre variabili) selezionati. Giorni di ritardo La colonna Giorni di ritardo è una delle colonne stampate nel report. Il relativo valore viene calcolato in base alla differenza (in giorni) tra il valore di Data di consegna pianificata e quello di Data di riferimento dell'ordine di produzione definiti nella sessione Stampa pianificazione ordini di produzione per Priorità (tisfc1410m000). Ogni giorno nel quale sono disponibili ore di lavoro viene conteggiato come un giorno di ritardo. Le ore di lavoro vengono calcolate esattamente per il primo e l'ultimo giorno in modo da determinare i giorni di ritardo. Nota Ingrandire la finestra, se necessario, per visualizzare correttamente i diagrammi riportati di seguito. Esempio Valore del campo Data di riferimento: 26 agosto 1998. Questa data viene utilizzata come base per il calcolo dei valori di Indice critico e Intervallo di inattività come criteri di priorità. L'ordine di produzione A1 è composto da 4 operazioni:
Operazione | Data di inizio | Data di fine | Inattività | Sovrapposizione*
--- | --- | --- | --- | ---
10 | 25-ago-98 | 2-set-98 | 0 | 50 %
20 | 29-ago-98 | 15-set-98 | 0 | 0 %
30 | 15-set-98 | 10-ott-98 | 8.0 | 0 %
40 | 18-ott-98 | 30 ottobre 98 | 0 | 0 %
*La percentuale di sovrapposizione si basa sulla quantità del batch di trasferimento. Diagramma del periodo di tempo: A seconda che la casella di controllo Tempo di sovrapposizione incluso in tempo di produzione sia selezionata o meno, per il calcolo dei valori di Indice critico e Intervallo di inattività sono disponibili quattro metodi: Metodo 1: senza sovrapposizione o intervallo di inattività tra le operazioni Metodo 2: con sovrapposizione, senza intervallo di inattività Metodo 3: senza sovrapposizione, con intervallo di inattività Metodo 4: con sovrapposizione e intervallo di inattività Indice critico
| Tempo di esecuzione |
Metodo | 10 | 20 | 30 | 40 | A* | B* | C* | D*
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- sovrapposizione - inattività | 8 | 17 | 25 | 12 | 62 | 66 | 1.06 | 4
+ sovrapposizione - inattività | 4 | 17 | 25 | 12 | 58 | 66 | 1.14 | 8
- sovrapposizione + inattività | 8 | 17 | 33 | 12 | 70 | 66 | 0.94 | -4
+ sovrapposizione + inattività | 4 | 17 | 33 | 12 | 66 | 66 | 1.00 | 0
*
A | Tempo di produzione rimanente
B | Data di consegna pianificata - Data di riferimento
C | Indice critico
D | Inattività
Utilizzo del Metodo 3: Indice critico = 66 / 70 = 0.94 Se Indice critico = 1, l'ordine è in linea con il programma. > 1, l'ordine è in anticipo rispetto al programma. < 1, l'ordine è in ritardo rispetto al programma. Intervallo di inattività
     Intervallo di inattività =

    (Data di consegna pianificata - Data di riferimento) - Tempo di produzione rimanente
Utilizzo del Metodo 3: Intervallo di inattività = 66 - 70 = -4 Se Intervallo di inattività = 0, l'ordine è in linea con il programma. > 0, l'ordine è in anticipo rispetto al programma. < 0, l'ordine è in ritardo rispetto al programma. Data e ora di inizio produzione Data di consegna pianificata Data di inizio operazione Data di fine operazione Priorità stampa Il metodo di determinazione delle priorità. Per ulteriori informazioni ed esempi, vedere la sessione Stampa pianificazione ordini di produzione per Priorità (tisfc1410m000). Valori consentiti Priorità stampa Valore minimo priorità Se il valore della priorità selezionata nel campo Priorità stampa è minore del valore immesso in questo campo, questo valore non viene stampato. Data di riferimento La data e l'ora utilizzate da LN per calcolare i valori di Indice critico e Intervallo di inattività.
                      Indice critico = (Data di consegna pianificata - Data di riferimento) / Tempo di produzione rimanente
                      Intervallo di inattività = (Data di consegna pianificata - Data di riferimento) - Tempo di produzione rimanente
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo alla sessione Stampa pianificazione ordini di produzione per Priorità (tisfc1410m000). Argomenti correlati Determinazione delle date di ricevimento pianificate Tempo di sovrapposizione incluso in tempo di produzione Se la casella di controllo è selezionata, il tempo di sovrapposizione viene preso in considerazione nel calcolo del valore di Indice critico. Se è stato selezionato Indice critico come criterio di priorità dell'ordine, questo parametro può influire sull'ordine delle priorità. Per ulteriori informazioni, vedere la sessione Stampa pianificazione ordini di produzione per Priorità (tisfc1410m000). Argomenti correlati Compressione del tempo di coda L'operazione precedente deve essere completata Se la casella di controllo è selezionata, viene stampata solo la prima operazione non riportata come completata. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono stampate tutte le operazioni. Nota Se il campo Report è impostato su Ordine di produzione, non è possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo. Basa report su ordine di selezione Se la casella di controllo è selezionata, i dettagli del report vengono ordinati in base all'ordine della selezione principale. Si tratta in genere del modo più rapido per stampare il report. Ordine di selezione L'ordine in cui vengono elencati i dettagli del report. Ad esempio, per stampare un report di tutti gli ordini di produzione relativi a uno specifico centro di lavoro, è necessario selezionare Centro di lavoro. LN stamperà quindi i dati degli ordini di produzione per centro di lavoro. Data e ora di inizio produzione Data di consegna pianificata Data di inizio operazione Data di fine operazione Valore massimo priorità Se il valore della priorità selezionata nel campo Priorità stampa è minore del valore immesso in questo campo, questo valore non viene stampato. Stampa Stampa i dati selezionati. |