| # Progetto (tppdm6600m400) Utilizzare questa sessione per gestire i dati principali per ogni progetto. I dati del progetto ne definiscono ogni aspetto. Per i valori predefiniti o gli input molti campi dipendono dalle sessioni dei parametri. Pertanto, se un campo contiene dati errati, occorre verificare il campo correlato nelle sessioni dei parametri. Nota Utilizzare la sezione Rappresentazioni grafiche per visualizzare l'ubicazione corrispondente al Codice indirizzo progetto e all'Indirizzo 'Origine spedizione'. È necessario selezionare un solo record alla volta. Il pulsante Cambia valuta consente di visualizzare gli importi nelle diverse valute locali. I metodi di riconoscimento ricavi e costo del venduto vengono definiti a livello di estensione del progetto. L'identificazione ricavo e il costo del venduto possono anche essere determinati a livello di elemento e di attività in base al metodo selezionato. L'utilizzo del livello elemento o attività dipende dalla modalità di controllo del progetto, se per elemento o per attività. A livello di progetto e di estensione è possibile impostare un limitare superiore e un limite inferiore per il ricavo da riconoscere. È possibile accedere alle sessioni riportate di seguito utilizzando le schede di questa sessione: Elementi (tpptc1100m000) Attività (tppss2100m000) Attività cardine (tppss2101m000) Collegamento contratto a struttura progetto (tpctm0160m000) Responsabilità per Impiegati (tppdm6149m000) Argomenti correlati Utilizzo di Gestione dati progetto Creazione di un progetto Utilizzo di un percorso di ricerca Utilizzo di valute in Infor LN Progetti e commesse Utilizzo di valute locali in Infor LN Progetti e commesse Utilizzo del determinatore di tasso Riconoscimento ricavi (RR) e costo del venduto (COGS) Utilizzo delle procedure di progetto Generale Progetto Progetto Immettere un nuovo codice di progetto. Per creare un progetto è possibile scegliere tra le opzioni riportate di seguito: Un progetto generale esistente non utilizzato. Un nuovo numero associato alla serie di progetti. Un nuovo numero associato alla serie di stime. La serie di stime è diversa dalla serie di progetti. Se si desidera creare un progetto di stima, la numerazione aiuta a identificare il progetto avviato come stima. Un primo numero libero. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato progetto Lo stato del progetto. Lo stato del progetto è importante per seguire il corretto andamento del progetto durante il relativo ciclo di vita. Nota Nel caso di progetti di tipo Modello, lo stato del progetto non è rilevante. Generale Resp. progetto L'impiegato responsabile del progetto. Resp. progetto Descrizione o nome del codice. Codice indirizzo progetto Il codice che identifica il luogo in cui è possibile inviare i deliverable relativi al progetto. Negli Stati Uniti questo codice di indirizzo è utilizzato per Tax Provider. Descrizione Descrizione o nome del codice. Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo inserito in questo campo viene utilizzato come indirizzo 'Origine spedizione' per le consegne e i servizi del progetto. Unità aziendale Parte dell'organizzazione finanziariamente indipendente, costituita da entità quali reparti, centri di lavoro, magazzini e progetti. Le entità dell'unità aziendale devono appartenere tutte alla stessa società logistica, mentre quest'ultima può includere più unità aziendali. Un'unità aziendale è collegata a una singola società finanziaria. Le transazioni logistiche eseguite tra unità aziendali vengono registrate nelle società finanziarie a cui è collegata ciascuna unità aziendale. È possibile definire le relazioni tra le unità aziendali e, quindi, i trasferimenti merci che possono essere effettuati tra tali unità. Per procedere alla fatturazione e alla determinazione dei prezzi tra unità aziendali, è necessario collegare queste ultime a Business Partner interni. È possibile utilizzare la unità aziendali per definire una contabilità finanziaria separata per ogni parte dell'impresa, ad esempio per parti dell'organizzazione distinte che, sebbene appartenenti a una stessa società logistica, hanno sede in Paesi diversi. La contabilità di ciascuna unità aziendale viene gestita nella valuta nazionale del Paese in cui ha sede l'unità aziendale stessa e in quella della società finanziaria collegata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Società finanziaria La società finanziaria a cui è collegata l'unità aziendale. Se la società finanziaria non è uguale alla società operativa, per Progetti e commesse viene utilizzato il sistema valutario della prima. Argomenti correlati Sistemi valutari Società finanziaria Descrizione o nome del codice. Valuta progetto Valuta utilizzata per monitorare il progetto, se quest'ultimo viene eseguito in un altro Paese. La valuta progetto può essere esterna e diversa dalle valute locali. Descrizione Descrizione o nome del codice. Procedura progetto Il codice della procedura di progetto. Tale procedura comprende diversi passaggi, detti anche attività, che consentono di aggiornare lo stato del budget e lo stato di autorizzazione del lavoro, nonché generare i dati di controllo. Per ulteriori dettagli, vedere Utilizzo delle procedure di progetto. Procedura progetto Descrizione o nome del codice. Chiave di ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa. Chiave di ricerca II La seconda chiave di ricerca di un articolo. Tipo di progetto Progetto interno Se la casella di controllo è selezionata, il progetto è interno. Un progetto interno non prevede obblighi contrattuali per un Business Partner e i relativi costi vengono registrati nel conto profitti e perdite. Se si selezionano le caselle di controllo Progetto interno e Progetto finanziario interno, oltre al semplice progetto interno è possibile creare anche un progetto finanziario, ovvero un progetto interno per il quale, una volta completato il progetto, i risultati finanziari vengono registrati nello stato patrimoniale sotto forma di cespiti. Progetto finanziario interno Progetto svolto internamente per il quale è possibile registrare i deliverable come cespiti, ma non procedere alla consegna delle merci. Il Business Partner di un progetto finanziario interno è la società stessa. Nota Non è possibile selezionare la casella di controllo se le transazioni finanziarie relative al progetto sono state elaborate e lo stato del progetto è già impostato su Attivo. Modello Se la casella di controllo è selezionata, il progetto è di tipo modello e non è possibile utilizzarlo per progetti effettivi, ma soltanto nel caso di copie di progetti. Nota È possibile selezionare la casella di controllo solo se lo stato del progetto è impostato su Libero. Tipo di gerarchia È necessario che un progetto appartenga a uno dei tipi di progetto. Progetto principale Il progetto principale al quale appartiene il sottoprogetto. Progetto principale Descrizione o nome del codice. Programma Il codice che identifica il programma collegato al progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Utilizza struttura dettagliata organizzazione (OBS) Se la casella di controllo è selezionata, la struttura dettagliata dell'organizzazione (OBS) viene utilizzata per il progetto. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Tutti i tipi di attività. Struttura dettagliata organizzazione Il codice della struttura dettagliata dell'organizzazione. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Tutti i tipi di attività. Struttura dettagliata organizzazione Descrizione o nome del codice. Dati finanziari Specifica contratto Contratto Il codice del contratto collegato al progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Business Partner 'Destinazione vendita' Il codice del Business Partner 'Destinazione vendita' collegato al progetto. Business Partner 'Destinazione vendita' Descrizione o nome del codice. Importo contratto Importo totale del contratto relativo al progetto. In una versione budget tempificato l'importo del contratto viene calcolato nel modo indicato di seguito:
    Importo contratto = Attivo sul ricavo + Riserva di gestione + Budget ripartito + Budget non ripartito
L'importo del contratto consente di determinare il limite di fatturazione. In valuta locale L'importo del contratto espresso nella valuta locale. Tipo di contratto Questo campo consente di determinare la modalità di calcolo dell'importo del contratto di progetto. Questo influisce sulla fatturazione in Progetti e commesse. Tipo di fattura Il tipo di fattura scelto determina la modalità di gestione della fatturazione in Fatturazione. Termini di pagamento per analisi finanziaria Materiale La media dei giorni che intercorrono tra la data di ordine e la data del pagamento. Manodopera La media dei giorni che intercorrono tra la data di ordine e la data del pagamento. Attrezzatura La media dei giorni che intercorrono tra la data di ordine e la data del pagamento. Conto lavoro La media dei giorni che intercorrono tra la data di ordine e la data del pagamento. Costi vari La media dei giorni che intercorrono tra la data di ordine e la data del pagamento. Business Partner La media dei giorni che intercorrono tra la data di ordine e la data del pagamento. Cespiti Numero cespite Se si seleziona la casella di controllo Progetto finanziario interno e si desidera collegare il progetto a un codice di cespite, è possibile immettere un numero di cespite e un'estensione. Il cespite viene considerato alla chiusura dei costi effettivi del progetto. Per inserire il cespite eseguire uno zoom nella sessione Cespiti (tffam1500m000). Numero cespite Descrizione o nome del codice. Estensione cespite Il campo Estensione cespite ha una funzione descrittiva. È possibile inserire fino a 15 caratteri. Questo campo consente ad esempio di scegliere tra una serie di cespiti appartenenti a un numero cespite nella sessione Cespiti (tffam1500m000). Ris. finanziario Stato Questo campo determina la procedura di calcolo del risultato del progetto finanziario in Contabilità. Valori consentiti Valori possibili Budget Metodi Budget per Il tipo di budget di progetto determina il modo in cui si considera il proprio budget. È possibile definire il budget per il progetto mediante le opzioni riportate di seguito: Elemento Attività Controllo per Metodo preparazione budget Il metodo di preparazione budget del progetto. Utilizza estensioni in budget Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate estensioni nel budget e nel controllo dei costi. Preparazione budget progetto principale Se la casella di controllo è selezionata, l'analisi dei costi del budget e i dati di controllo generati includono solamente i costi a budget del progetto principale. I costi effettivi includono sia il costo del progetto principale che i costi dei corrispondenti sottoprogetti. Se la casella di controllo non è selezionata, l'analisi dei costi a budget e i dati di controllo generati includono sia i costi a budget del progetto principale, sia i costi a budget del corrispondente sottoprogetto. Valori effettivi Elemento di livello superiore del budget L'elemento di livello superiore nella struttura di attività o di elemento del progetto. Il budget di progetto è costituito da una struttura ad albero. Tale struttura contiene un solo elemento o attività di livello superiore. Elemento di livello superiore del budget Descrizione o nome del codice. Analisi costi a budget In base al budget del progetto, è possibile eseguire diverse analisi dei costi a budget nella sessione Generazione analisi costi a budget (tpptc3200m000). Ogni analisi viene memorizzata con una combinazione di codice di progetto e di codice di analisi dei costi a budget. Per ogni progetto viene indicato il codice di analisi dei costi a budget da considerare effettivo. Per impostazione predefinita, l'analisi dei costi a budget effettivi viene inserita, ad esempio, nelle seguenti sessioni: Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000) Stampa costi progetto a budget (tpptc3440m000) Analisi costi a budget Descrizione o nome del codice. Analisi budget tempificati In base al budget effettivo, è possibile eseguire diverse analisi dei costi a budget nella sessione Generazione analisi costi a budget (tpptc3200m000). Ogni analisi viene memorizzata con una combinazione di codice di progetto e di codice di analisi dei costi a budget. Per ogni progetto viene indicato il codice di analisi dei costi a budget da considerare effettivo. Nel caso in cui venga eseguito un confronto dei costi tra la stima, il budget effettivo e/o la determinazione dei costi effettivi, LN indicherà sempre i dati relativi ai costi del budget effettivo sulla base del codice di analisi dei costi a budget effettivi. Analisi budget tempificati Descrizione o nome del codice. Tipo tasso di cambio (Budget) Il tipo tasso di cambio predefinito utilizzato per l'analisi costi a budget in tutto il package. È possibile modificare questo valore durante la generazione dell'analisi dei costi a budget. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tipo tasso di cambio (Costi) Il tipo di tasso di cambio predefinito utilizzato per l'analisi dei costi di acquisto in tutto il package. È possibile modificare questo valore durante la generazione dell'analisi dei costi a budget. Tipo tasso di cambio (Ricavi) Il tipo di tasso di cambio predefinito utilizzato per l'analisi dei costi di vendita in tutto il package. È possibile modificare questo valore durante la generazione dell'analisi dei costi a budget. Percorso tariffa manodopera budget Priorità 1 Il percorso ricerca tariffa manodopera budget per la tariffa manodopera di costo e di vendita nelle righe manodopera relative al budget. Valori predefiniti Data budget Immettere la data di inizio del budget. Tasso di costo manodopera Data transazione costo manodopera Ogni volta che il tasso di costo generale viene modificato all'interno di un progetto, come data della transazione del tasso di costo viene inserita automaticamente la data del sistema. In questo modo è sempre possibile conoscere la data dell'ultima modifica del tasso di costo. In valuta locale Il tasso di costo in valuta locale. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tariffa di vendita manodopera Una tariffa di vendita generale per i costi di manodopera in un progetto. Data transazione vendita manodopera Ogni volta che la tariffa di vendita generale viene modificata all'interno di un progetto, il valore del campo relativo alla data di transizione della tariffa di vendita viene automaticamente specificato con la data del sistema. In questo modo sarà sempre possibile visualizzare la data dell'ultima modifica della tariffa di vendita. In valuta locale Il tasso di costo in valuta locale. Unità tariffaria Ad esempio, il tasso di costo è EUR 25 e l'unità di riferimento sono le ore. Quindi, i costi ammontano a 25 euro l'ora. Unità tariffaria Descrizione o nome del codice. Pianificazione Programmazione Piano attivo Il piano di progetto utilizzato. È necessario specificare un valore per questo campo se i costi sono controllati dal tipo di budget in base ad attività. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri pianificazione progetto (tppss0100s000) è selezionata la casella di controllo Usa piano. Piano attivo Descrizione o nome del codice. Data di inizio La data predefinita per i piani, importante durante l'esecuzione dell'analisi dei costi a budget e l'utilizzo dei ricarichi. La data di inizio consente di decidere quali ricarichi (budget) sono da considerare validi per l'analisi dei costi a budget. La mancanza di una data di inizio comporta l'utilizzo di tutti i ricarichi. Nota Se si desidera utilizzare un'estensione per una fluttuazione con il metodo di calcolo della fattura Costi effettivi (impostato nella sessione Estensione (tpptc0110s000)), è obbligatorio specificare la data di inizio del progetto. Data di fine La data di fine del progetto. Data di completamento concordata La data concordata per il primo completamento del progetto. Questo campo ha soltanto una funzione informativa. Tipo lead time del progetto Il modo in cui il tempo viene visualizzato in un piano. Lead time stimato Questo campo consente di registrare il tempo stimato ai fini dell'esecuzione del progetto. Il campo ha una funzione solo informativa. Il tempo richiesto per il progetto può essere espresso in giorni lavorativi o in giorni di calendario, in base all'impostazione del campo Tipo lead time del progetto. Lead time progetto finale In questo campo viene indicato il lead time del progetto in base alle specifiche. Il campo ha soltanto una funzione informativa. Il tempo richiesto per il progetto può essere espresso in giorni lavorativi o in giorni di calendario, in base all'impostazione del campo Tipo lead time del progetto. Fase È possibile collegare una fase a un progetto indipendentemente dallo stato del progetto stesso. Una fase consente di differenziare il progetto. Esempio È possibile collegare il codice fase 001 con descrizione Elimina dati a una serie di progetti. Per eliminare i progetti corretti è sufficiente selezionare il codice fase 001. Fase Descrizione o nome del codice. Pianificazione fabbisogni Impegna scorte in caso di Specifica la fase nella quale le scorte in magazzino vengono impegnate per il progetto, in base alla disponibilità. Valori consentiti: Inserimento È possibile riservare le scorte reali, ossia impegnare le scorte in magazzino, quando si inserisce un ordine di magazzino pianificato nel modulo Pianificazione fabbisogni. Approvazione Le scorte vengono impegnate quando l'ordine di magazzino pianificato viene confermato. Mai Nota La riserva delle scorte in Progetti e commesse equivale a un impegno scorte in Magazzino. Tuttavia, è possibile modificare questo valore solo se non sono presenti scorte prenotate per il progetto. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Magazzino di rifornimento prioritario Un magazzino generale in cui vengono effettuate consegne per più di un progetto. Le merci vengono spedite dal magazzino di rifornimento prioritario al magazzino progetti. Argomenti correlati Utilizzo di magazzini Descrizione Descrizione o nome del codice. Magazzino progetti predefinito Un magazzino progetti consente di immagazzinare le merci provenienti dal magazzino di rifornimento prioritario. Se si desidera utilizzare un magazzino per il progetto, è necessario specificarne uno all'interno del campo. Tutte le scorte verranno inviate al magazzino specificato. È anche possibile non specificare alcun valore e collegare il magazzino su un livello inferiore a un elemento o un'attività per migliorare il controllo delle scorte. Gruppo pianif. Il codice che identifica il gruppo di pianificazione, definito nella sessione Gruppi di pianificazione (tcpeg0101m000). Nota Se è implementata la funzionalità di pegging di progetto, è necessario immettere un valore in questo campo per i progetti con stato Attivo. Gruppo pianif. Descrizione o nome del codice. Gruppo installazioni Il gruppo di installazioni predefinito utilizzato per generare una struttura fisica in Assistenza o per generare ordini di assistenza in Progetti e commesse. Spediz. Itin. L'itinerario collegato al progetto. Itin. Descrizione o nome del codice. Vettore/LSP Il vettore/fornitore di servizi logistici (LSP) per il progetto. Vettore/LSP Descrizione o nome del codice. Controllo Avanzamento espresso in quantità Avanzamento materiale espresso in quantità Il livello in corrispondenza del quale è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo. Avanzamento manodopera espresso in quantità Il livello in corrispondenza del quale è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo. Avanzamento attrezzatura espresso in quantità Il livello in corrispondenza del quale è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo. Avanzamento conto lavoro espresso in quantità Il livello in corrispondenza del quale è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo. Avanzamento costi vari espresso in quantità Il livello in corrispondenza del quale è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo. Registra avanzamento Registra avanzamento Registrazione Data di generazione dati di controllo L'ultima data di esecuzione di Generazione dati di controllo (tpptc1230m000) per il progetto. Utente generazione dati di controllo Il codice di accesso dell'utente che ha eseguito per ultimo la sessione Generazione dati di controllo (tpptc1230m000) in relazione al progetto. Utente generazione dati di controllo Descrizione o nome del codice. Ultima data di registrazione nello storico La data in cui è stata eseguita l'ultima registrazione delle transazioni costi effettivi nello storico. Questa data viene automaticamente salvata da LN durante l'esecuzione della sessione Registrazione transazioni (tpppc4202m000). Il campo ha soltanto una funzione informativa. Utente ultima registrazione nello storico In questo campo viene indicato il codice di accesso dell'utente che ha registrato nello storico le ultime transazioni costi effettivi per il progetto. Il valore espresso in questo campo viene aggiornato automaticamente durante l'esecuzione della sessione. Utente ultima registrazione nello storico Descrizione o nome del codice. Data ultima generazione dati di controllo costi effettivi La data in cui è stata eseguita l'ultima generazione dei dati di controllo. Utente ultima generazione dati di controllo Il codice di accesso dell'utente che ha eseguito per ultimo la sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000) in relazione al progetto. Il campo ha soltanto una funzione informativa. Utente ultima generazione dati di controllo Descrizione o nome del codice. Percorso tariffa oraria manodopera Priorità 1 Il percorso ricerca registrazione tariffa oraria manodopera relativo alla tariffa oraria manodopera di costo e di vendita nelle righe manodopera. Creaz. progetto Utente L'utente che crea il progetto. Il valore predefinito è il nome di accesso dell'utente. Il valore può essere modificato. Utente Descrizione o nome del codice. Data creazione progetto La data di creazione del progetto. Origine progetto Origine L'origine da cui è stato copiato il progetto, se applicabile. Origine Descrizione o nome del codice. Stima Stima Respinto Dopo averne effettuato la stima è possibile che un progetto venga rifiutato. In questo campo viene indicata l'eventuale possibilità di continuare il ciclo di stime, preparazione budget e fatturazione relativo al progetto stimato. Codice motivo Ad esempio, è possibile utilizzare questo campo nelle situazioni in cui viene rifiutata una stima specifica o il progetto viene posticipato. Il codice motivo è obbligatorio quando la stima viene rifiutata. Codice motivo Descrizione o nome del codice. Progetto destinazione Il valore espresso in questo campo viene specificato solo se si utilizzano serie diverse per i progetti e per le stime. Il progetto destinazione viene visualizzato dopo l'esecuzione del processo di copia. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stima di origine Il valore espresso in questo campo viene specificato solo se si utilizzano serie diverse per i progetti e per le stime. Viene visualizzato il progetto di stima utilizzato come origine. Ultimo invio eseguito da Il codice di accesso relativo alla persona che ha inviato la stima a un progetto. L'accesso viene registrato dalla data dell'ultimo invio. Ultimo invio eseguito da Descrizione o nome del codice. Data di invio L'ultima data di esecuzione del processo di invio. Risultati provvisori Riconoscimento ricavi Metodo di riconoscimento ricavi Selezionare il metodo di riconoscimento dei ricavi: Metodo Progetto completato (RR) Metodo Percentuale di completamento Metodo Fattore ricavo sul lavoro svolto Metodo Ricavo effettivo Metodo Rimborso contratto Metodo Attività cardine (solo per progetti controllati per attività) Metodo di calcolo Il metodo per calcolare la percentuale di lavoro completata. Valori consentiti Metodo di calcolo percentuale di completamento Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Metodo di riconoscimento ricavi è impostato su Percentuale di completamento. Valori predefiniti è Costo sostenuto. È possibile modificare questo valore soltanto se lo stato del progetto è Libero o Attivo. Per calcolare i ricavi da riconoscere in base al metodo Percentuale di completamento, procedere nel seguente modo: Nella sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è necessario che il campo Metodo previsione primario sia impostato su Costi stimati rimanenti (ETC) o Previsione di spesa finale (EAC). È necessario eseguire la sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000) per recuperare i costi aggregati più recenti del progetto, in base ai quali viene calcolata la percentuale di completamento. Percentuale di completamento La percentuale di completamento del progetto. Per calcolare i ricavi da riconoscere, moltiplicare questa percentuale per l'importo del contratto. Nota È possibile immettere la percentuale di completamento manualmente oppure fare clic su Percentuale di completamento perché il valore venga calcolato automaticamente. LN calcola la percentuale utilizzando la formula riportata di seguito:
    Percentuale di completamento = Costi (sostenuti) / Costi stimati al completamento
Fattore ricavo sul lavoro svolto (ERF) Specifica il fattore ricavo sul lavoro svolto. Per calcolare i ricavi da riconoscere, moltiplicare questo fattore per il costo. Nota È possibile immettere il fattore ricavo sul lavoro svolto manualmente oppure fare clic su Calcola fattore ricavo sul lavoro svolto perché il valore venga calcolato automaticamente. LN calcola il fattore utilizzando la seguente formula:
    Fattore di ricavo sul lavoro svolto = Importo contratto progetto/Costi totali a budget
Per calcolare il fattore ricavo sul lavoro svolto, è necessario che lo stato del progetto sia Attivo. Il costo totale a budget, infatti, può essere rilevato solo per i progetti attivi. Soglia riconoscimento ricavi La percentuale di completamento minima prevista prima del riconoscimento dei ricavi. Nota I ricavi vengono riconosciuti durante la generazione dei risultati provvisori mediante la sessione Generazione risultati provvisori (tpppc3250m000) soltanto se la percentuale di completamento è uguale o maggiore al valore indicato in questo campo. Se tuttavia il valore del campo Percentuale profitto è negativo, i ricavi verranno riconosciuti indipendentemente dal raggiungimento o meno della percentuale di completamento minima. Valori predefiniti 0 Limite di riconoscimento ricavi Il limite dei ricavi da riconoscere. Specificare una percentuale massima. Nota Il valore può essere modificato. Il limite di riconoscimento ricavi è valido per tutti i metodi di riconoscimento ricavi, ad eccezione del metodo Progetto completato. Moltiplicando la percentuale e l'importo del contratto si ottiene il ricavo massimo riconoscibile (fino al completamento del progetto). Questa percentuale viene ignorata se il progetto è completo e il ricavo finale (e il costo del venduto) è registrato. Valori predefiniti 100 Costo del venduto Metodo Selezionare il metodo per calcolare il costo del venduto: Metodo Progetto completato (costo del venduto) Metodo Percentuale profitto Metodo Rimborso contratto Percentuale di completamento La percentuale di completamento del progetto. Per calcolare i costi da riconoscere, è necessario moltiplicare questa percentuale per la previsione di spesa finale. Nota Per impostazione predefinita, se il campo Metodo è impostato su Percentuale di completamento, questo valore è impostato sulla Percentuale di completamento calcolata per il progetto. Se il campo Metodo è impostato su Percentuale profitto, non è possibile utilizzare questo valore per calcolare i costi da riconoscere. Percentuale profitto Specifica la percentuale di profitto. Il costo del venduto viene calcolato in base a questa percentuale e ai ricavi riconosciuti. Nota È possibile immettere la percentuale manualmente oppure fare clic su Calcola perché il valore venga calcolato automaticamente. LN calcola la percentuale utilizzando le formule riportate di seguito:
    Percentuale profitto = Budget/Importo contratto
o
    Percentuale profitto = EAC (Costi stimati al completamento)/Importo contratto
Quando il costo del venduto viene determinato a livello di progetto, LN consente di selezionare la base per il calcolo della percentuale di profitto. Come base per il calcolo della percentuale di profitto è possibile selezionare Budget o Previsione di spesa finale. Varie Classificazione Metodo di acquisizione Per motivi statistici è possibile inserire il metodo utilizzato per acquisire il progetto. Metodo di acquisizione Descrizione o nome del codice. Metodo di finanziamento Il codice che identifica il metodo di finanziamento utilizzato per il progetto. Metodo di finanziamento Descrizione o nome del codice. Settore di attività Il codice che identifica il settore di attività. Settore di attività Descrizione o nome del codice. Area geografica L'area geografica. Area geografica Descrizione o nome del codice. Categoria Classificazione dei progetti definita dall'utente. Categoria Descrizione o nome del codice. Gruppo Una classificazione dei progetti definita dall'utente. Gruppo Descrizione o nome del codice. Immagine Immagine Se necessario, è possibile aggiungere un'immagine. Testo Testo Utilizzare questo campo per immettere un testo relativo al progetto. Varie Codice costi vari per importi provvisori I costi relativi a un'estensione di tipo Importo provvisorio vengono registrati in un oggetto di costo Costi vari. Questo campo identifica il codice dell'oggetto di costo Costi vari (standard o specifico del progetto) utilizzato per il progetto. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dal campo Codice costi vari per importi provvisori della sessione Progetti (tppdm6100m000). Codice costi vari per importi provvisori Descrizione o nome del codice. Conto di controllo/scaglione lavoro predefinito L'attività è utilizzata come valore predefinito nei processi in cui è necessario registrare un importo in un'attività non specificata. Questo avviene nei casi riportati di seguito: Se vengono generate automaticamente rate tramite la sessione Creazione rate per fatt. su stato di avanz. (tppin1210m000). Se vengono generati saldi di importi provvisori tramite la sessione Generazione transazioni importi provvisori (tpppc3210m000). Se vengono generate fatture per estensioni. Se vengono generate fatture di tasso unità. Nota Per impostazione predefinita, il codice dell'attività viene ricavato dalle seguenti sessioni: Progetti (tppdm6100m000) Creazione rate per fatt. su stato di avanz. (tppin1210m000) Generazione transazioni importi provvisori (tpppc3210m000) L'attività deve essere di tipo Conto di controllo o Scaglione lavoro. Conto di controllo/scaglione lavoro predefinito Descrizione o nome del codice. Utilizza ricarichi I ricarichi utilizzati per calcolare i costi indiretti del progetto. Se vengono utilizzati ricarichi, è possibile selezionare se devono essere applicati per i costi a budget, per i costi effettivi o per entrambi. Indennità per danneggiamenti involontari Il codice che identifica l'indennità per danneggiamenti involontari applicata al progetto. Indennità per danneggiamenti involontari Descrizione o nome del codice. Ricarico valore vendite semilavorati La percentuale di ricarico calcolata rispetto ai costi totali del progetto per determinare il valore finanziario dei semilavorati. La percentuale di ricarico viene utilizzata soltanto se la casella di controllo Ricarico valore vendite - Costi in WIP della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata. Attiva Attiva un progetto o collega un progetto a un collegamento del contratto. Calcola Calcola la percentuale di lavoro completato. Calcola fattore ricavo sul lavoro svolto Calcola il fattore ricavo sul lavoro svolto utilizzando la seguente formula:
    Fattore di ricavo sul lavoro svolto = Importo contratto progetto/Costi totali a budget
Per calcolare il fattore di ricavo sul lavoro svolto, è necessario che lo stato del progetto sia Attivo, perché il costo totale a budget è noto soltanto per i progetti attivi. Questo pulsante è disponibile soltanto se il campo Metodo di riconoscimento ricavi è impostato su Fattore ricavo sul lavoro svolto (ERF). Calcola percentuale di profitto Calcola la percentuale utilizzando la formula riportata di seguito:
    Percentuale profitto = Budget/Importo contratto
Questo pulsante è disponibile soltanto se il campo Metodo di calcolo del costo del venduto (COGS) è impostato su Percentuale profitto. |