- - | # Prestazioni progetto per Progetto/OBS Il report Prestazioni progetto per Progetto/OBS visualizza gli indici di prestazioni del progetto, che vengono calcolati utilizzando i dati relativi alla valorizzazione del lavoro svolto e alla varianza del progetto per il periodo corrente e quello cumulativo a livello di struttura dettagliata dell'organizzazione (OBS). Per generare il report, specificare: Società Il codice della società. Progetto Il codice del progetto per cui viene generato il report. Tipo di valuta Il tipo di valuta utilizzata per visualizzare i dati nei report. Periodo (mensile) Il periodo (intervallo) dell'anno per cui viene generato il report. Nel report vengono visualizzati i seguenti dati: OBS (descrizione) La struttura dettagliata dell'organizzazione (OBS) collegata al progetto. Valuta La valuta in cui vengono visualizzati i dati del report. Nota: questo valore si basa sul tipo di valuta selezionato. Periodo/Cumulativo Anno L'anno corrente/cumulativo per cui viene generato il report. Periodo Il periodo corrente/cumulativo dell'anno per cui viene generato il report. Valore pianificato La quantità di lavoro pianificata nel periodo corrente/cumulativo. Valorizzazione lavoro svolto La quantità di lavoro completata nel periodo corrente/cumulativo. Valori effettivi Il costo effettivo sostenuto per l'attività nel periodo corrente/cumulativo. Varianza costo La differenza tra il costo stimato e il costo effettivo sostenuto per l'attività.
        Varianza costo = Valorizzazione lavoro svolto - Valori effettivi
  - Varianza programma Il periodo di tempo di cui un progetto è avanti o indietro rispetto al programma.
        Varianza programma = Valorizzazione lavoro svolto - Valore pianificato
Indice di prestazioni dei costi L'indice viene calcolato dividendo la valorizzazione del lavoro svolto per il costo effettivo. Indice di prestazioni del programma L'indice viene calcolato dividendo la valorizzazione del lavoro svolto per il valore pianificato.
Metodo di valorizzazione del lavoro svolto (EV) in Infor LN | Calcolo EV basato su
--- | ---
Percentuale di completamento | Avanzamento definito in Infor LN per l'attività
Percentuale iniziale e finale | Data di inizio e fine dell'attività.
Attività cardine | Data di completamento dell'attività cardine
Ore di manodopera | Ore di manodopera per completare il progetto
Distribuito | Distribuzione della valorizzazione del lavoro svolto