| # Previsione costi manodopera (tpppc2536m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare la previsione dei costi relativi alla combinazione di progetto e data di registrazione per più codici di manodopera. Questi valori vengono utilizzati per calcolare gli importi previsti nelle interrogazioni di controllo e nelle sessioni di reportistica. Nota Se la sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. Argomenti correlati Registrazioni di previsioni costi Calcolo del risultato provvisorio Progetto Il codice del progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Data di registrazione La data di input relativa allo scostamento della previsione dei costi. Manodopera Il codice della manodopera. Argomenti correlati manodopera Manodopera Descrizione o nome del codice. Elemento Il codice dell'elemento. Argomenti correlati elemento Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Argomenti correlati attività Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Valuta La valuta della transazione. Costi aggiuntivi stimati L'importo presente in questo campo corrisponde ai costi aggiuntivi stimati rispetto al budget corrente. Costi stimati rimanenti (ETC) Il costo aggiuntivo previsto necessario per completare un'attività o un progetto. Previsione di spesa finale Il valore dei costi stimati al completamento viene utilizzato per determinare il costo alla fine di un progetto. Approvato L'importo confermato dei costi previsti. Approva Imposta la transazione su Approvato. Non approvare Deseleziona la casella di controllo Approvata relativa alla transazione selezionata. Stampa previsione costi per Oggetto di costo Avvia la sessione Stampa previsione costi per Oggetto di costo (tpppc2416m000) per stampare la previsione relativa al risultato finale. |