| # Processo di dimensionamento Hardware Durante l'implementazione di Infor LN assicurarsi di selezionare componenti hardware adeguati per evitare problemi in una fase successiva del progetto. Un'infrastruttura hardware sottodimensionata e non aggiornabile oppure sovradimensionata può compromettere l'implementazione per problemi di budget. Si consiglia pertanto di considerare attentamente l'aspetto del dimensionamento in fase di implementazione. Dimensionamento finale È possibile procedere al dimensionamento finale soltanto se si conoscono tutti gli aspetti dell'implementazione. In una situazione di pre-vendita, spesso l'aspetto più conosciuto è solo quello dell'utilizzo dell'applicazione. In questo caso, è possibile effettuare un dimensionamento pre-vendita per stimare i costi hardware. Verifica del dimensionamento Dopo il go-live della prima implementazione è possibile effettuare una verifica del dimensionamento. Questo processo consente di verificare tutte le ipotesi effettuate durante il dimensionamento. Se necessario, è possibile ottimizzare il dimensionamento per supportare meglio le implementazioni successive. Stress test I problemi legati alle prestazioni tendono a presentarsi a ridosso del go-live di un'implementazione. È pertanto consigliabile eseguire uno stress test appena prima del go-live, per verificare che le prestazioni effettive soddisfino le esigenze specifiche. Nella tabella seguente sono riportate le fasi del dimensionamento e gli strumenti, i documenti e i servizi a supporto di questo processo.
Passaggio | Fase | Strumenti / documentazione / servizio | Note
1 | Raccolta dei principali dati di dimensionamento presso il cliente | Questionario di configurazione e pianificazione, questionario di configurazione e pianificazione per gli aggiornamenti | Per gli aggiornamenti, utilizzare le informazioni relative ad applicazioni esistenti
2 | Facoltativo: benchmark specifico del cliente per stabilire il carico della specifica funzionalità | Benchmark specifico del cliente | Solo per clienti di grandi dimensioni/complessi/critici
3 | Dimensionamento dell'hardware | Guida al dimensionamento / E-Sizing assistant (basato su Web) |
4 | Informazioni su dimensionamento e distribuzione fornite al cliente | Modello di dimensionamento / White paper su dimensionamento |
5 | Facoltativo: stress test | N/D | Prima del go-live, in tempo utile per poter risolvere eventuali problemi
6 | Facoltativo: verifica del dimensionamento presso il cliente per ottimizzare i dati di dimensionamento | Verifica del dimensionamento | Solo per clienti di grandi dimensioni/complessi/critici dopo il go-live
I passaggi 1, 3 e 4 sono processi iterativi. In una fase di pre-vendita, è possibile effettuare un dimensionamento iniziale per stimare i costi hardware. In una fase di post-vendita, è possibile definire un dimensionamento più dettagliato. Il passaggio 6 può essere eseguito in più fasi dell'implementazione, ad esempio dopo il go-live presso ciascuna sede del cliente. Per ulteriori informazioni, consultare la soluzione 22881401. Questo documento contiene informazioni aggiornate sugli aspetti relativi alle prestazioni che meritano un'attenzione particolare o che non sono ancora stati pubblicati nella documentazione standard. Questa soluzione fornisce anche informazioni sulla versione più recente del white paper sul dimensionamento. Scaricare il numero della soluzione all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme. Per guide sul dimensionamento, questionari e assistenza per l'e-sizing, consultare http://pbc.infor.com Per un'assistenza di secondo livello sul dimensionamento, contattare sizing@infor.com. |