| # Previsione ore per Progetto Il report Previsione ore consente al responsabile di analizzare le ore pianificate e le ore effettive utilizzate per completare il progetto, nonché di determinare la varianza ore. Questo report consente inoltre all'utente di definire manualmente la % dell'indice di inflazione previsto a livello di codice di controllo. È possibile generare i seguenti report: Previsione ore per Progetto Previsione ore per Progetto/Attività Previsione ore per Progetto/Attività/Codice di controllo Nel report Previsione ore vengono visualizzati i seguenti dati: Ore pianificate. I dati delle ore pianificate si basano sull'ultima versione approvata in BI. Ore effettive. I dati delle ore effettive vengono trasferiti da Infor LN. Avanzamento. I dati di avanzamento vengono trasferiti da Infor LN. Previsione. I dati di previsione sono definiti in BI. Ore aggiuntive. Percentuale di aumento o di diminuzione da applicare alla Stima ore aggiuntive. Nota: Ore aggiuntive viene modificato a livello di codice di controllo. Costi stimati rimanenti (ETC). I costi stimati rimanenti sono le ore aggiuntive necessarie per completare un'attività o un progetto. Previsione di spesa finale (EAC). La previsione di spesa finale è il numero totale di ore per completare un'attività o un progetto. Previsione di spesa finale = Costi stimati rimanenti + Ore effettive Varianza al completamento (VAC). La varianza al completamento è la differenza tra le ore effettive e le ore pianificate al termine del progetto. Varianza al completamento = Ore pianificate - Previsione di spesa finale Per generare il report, effettuare le seguenti operazioni: Specificare l'intervallo di dati per cui deve essere generato il report. Verificare i dati. Fare clic sul codice del progetto nel campo Progetto. È possibile visualizzare il report Previsione ore per Progetto/Attività a livello di attività, nonché i dati relativi alle ore previste, quali i costi stimati rimanenti, la previsione di spesa finale e la varianza al completamento. Fare clic sul codice dell'attività nel campo Attività. È possibile visualizzare il report Previsione ore per Progetto/Attività/Codice di controllo per i dati specificati a livello di codice di controllo. Nota A livello di codice di controllo: Il report della previsione ore viene visualizzato soltanto per il tipo di costo Manodopera. È possibile modificare le ore aggiuntive. |