| # Assegnazione di un'attività a un tecnico Singola attività non assegnata Quando si seleziona un'unica attività non assegnata, vengono eseguite le seguenti operazioni: Nel diagramma di Gantt vengono visualizzate le ore pianificate dell'attività selezionata. È possibile interrompere questa operazione selezionando la casella di controllo Blocca scala Gantt. Nella prima e seconda riga vengono visualizzati i vincoli relativi all'attività selezionata. Nella prima riga vengono indicate l'ora di inizio e l'ora di fine pianificate dell'attività. Nella secondo riga vengono indicate la prima ora di inizio possibile e l'ultima ora di fine possibile dell'attività. In background viene inoltre visualizzato il calendario del gruppo. Nell'elenco Competenze vengono elencate le competenze obbligatorie e facoltative necessarie per eseguire l'attività selezionata. Le competenze obbligatorie sono visualizzate in rosso. Nel diagramma di Gantt vengono elencati i tecnici che dispongono delle competenze necessarie per eseguire l'attività. L'opzione Mostra risorse disponibili consente al pianificatore di recuperare l'elenco dei tecnici che possono eseguire l'attività nel periodo di tempo pianificato per l'attività. L'intera pianificazione eseguita nel pannello attività è basata sul calendario. Tuttavia, in qualche caso è possibile eseguire la pianificazione senza calendario: Per ignorare il calendario e assegnare l'attività durante il tempo di indisponibilità del tecnico, è necessario utilizzare l'opzione Ignora calendario. Per assegnare un'attività a un tecnico, è possibile procedere come illustrato di seguito: Istruzione 1. Piano basato sulla disponibilità del tecnico: è necessario verificare quando il tecnico può eseguire l'intervento presso il cliente. Trascinare l'attività non assegnata dalla griglia nel diagramma di Gantt e assegnare l'attività al tecnico. Le ore di inizio e di fine pianificate dell'attività vengono modificate. Ad esempio, l'ora selezionata per il tecnico, Gerard Glas, è 10:15. Istruzione 2. Piano basato sull'ora richiesta dell'attività: è necessario verificare se è disponibile un tecnico per la data/ora richiesta dell'attività. Selezionare uno o più tecnici nel diagramma di Gantt e collegarli al numero di ordine e al numero di attività dell'attività selezionata mediante la funzione di trascinamento della selezione. Il numero di ordine e le relative attività non assegnate vengono assegnati al tecnico. Nota Se l'attività deve essere condivisa, è inoltre possibile selezionare più tecnici. Pianificazione intelligente con la funzione di trascinamento della selezione Se il pianificatore inserisce (con la funzione di trascinamento della selezione) un'attività vicino alla fine di un'attività esistente e la differenza di orario tra l'ora di fine assegnazione dell'attività esistente e l'ora selezionata è minore o uguale a cinque minuti, le attività vengono organizzate automaticamente in modo sequenziale. Questa funzionalità consente di pianificare le attività senza ritardi tra un'attività e quella successiva. Più attività non assegnate Piano basato sull'ora richiesta dell'attività: è necessario verificare se è disponibile un tecnico per la data/ora richiesta dell'attività. È possibile selezionare più attività non assegnate nella sezione Attività e collegarle con la funzione di trascinamento della selezione al tecnico nel diagramma di Gantt in base al numero di attività o al numero di ordine. |