| # Misurazione prestazioni attività (tpppc5540m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dati relativi alla misurazione delle prestazioni. Argomenti correlati Registrazioni di previsioni costi Calcolo dell'eseguito in LN Progetto Il codice che identifica il progetto per il quale vengono visualizzati i dati relativi alla misurazione delle prestazioni. Descrizione Descrizione o nome del codice. Codice generazione I codici generazione memorizzano dati relativi alla misurazione delle prestazioni. Valuta La valuta che viene visualizzata fa parte delle valute locali. Nella misurazione delle prestazioni possono essere utilizzate quattro valute. Se viene utilizzato un sistema valutario indipendente, è possibile scegliere tra quattro valute. È possibile cambiare le valute locali anche in un sistema valutario dipendente. Tuttavia, nell'importo calcolato non viene visualizzato l'importo moltiplicato per il tasso visualizzato e viene calcolato utilizzando la valuta di riferimento. Argomenti correlati Sistemi valutari Valuta Descrizione o nome del codice. Attività Il codice che identifica l'attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Periodo costi L'anno del periodo relativo al controllo dei costi. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Periodo costi Il numero di sequenza del periodo collegato agli importi. Valori cumulativi (impegni inclusi) Valore pianificato Il valore pianificato cumulativo, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. Valorizzazione lavoro svolto La valorizzazione lavoro svolto cumulativa, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. Costo eff. I costi effettivi cumulativi, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. Varianza costo La varianza costo cumulativa, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. La formula utilizzata è la seguente:
    Varianza costo = Valorizzazione lavoro svolto - Costo effettivo
CPI L'indice di prestazioni dei costi cumulativo, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. Varianze programma La varianza programma. La formula utilizzata è la seguente:
    Varianza programma = Valorizzazione lavoro svolto - Valore pianificato
SPI L'indice di prestazioni del programma cumulativo. Valori cumulativi (impegni esclusi) Costo eff. I costi effettivi cumulativi, esclusi i dati relativi all'impegno. Varianza costo La varianza costo cumulativa, esclusi i dati relativi all'impegno. Periodo (impegni inclusi) Valorizzazione lavoro svolto La valorizzazione lavoro svolto per il periodo specificato, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. Costo eff. I costi effettivi per il periodo specificato, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. Varianza costo La varianza costo per il periodo specificato, inclusi i dati relativi all'impegno definitivo. Varianze programma La varianza programma per il periodo specificato. Periodo (impegni esclusi) Varianza costo La varianza costo per il periodo specificato, esclusi i dati relativi all'impegno. Al completamento Budget al completamento (BAC) Il budget al completamento del progetto. Previsione di spesa finale (EAC) La previsione di spesa finale del progetto. Varianza costo al compl. La varianza del costo al completamento del progetto. La varianza viene calcolata in base alla seguente formula:
    Varianza costo al completamento = BAC - EAC