| # Controllo per Progetto/Attività/Costi vari (tpppc4554m000) Utilizzare questa sessione per monitorare un progetto in esecuzione. Il controllo dei costi effettivi viene aggregato a livello di progetto/attività/codice di controllo dei costi vari. Questa sessione è disponibile nel modulo Avanzamento progetto insieme ad altre sessioni che consentono di monitorare i progetti. Ciascuna di queste sessioni fornisce un livello di dettaglio diverso. Nota Se la sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. Argomenti correlati Calcolo dell'eseguito in LN Utilizzo di interrogazioni e report di controllo Progetto Il codice che identifica il progetto. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di controllo Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine Generato La data in cui è stata generato il controllo dei costi per il progetto corrente. Il valore di questo campo viene aggiornato mediante la sessione Elaborazione controllo costi effettivi (tpppc4803m000). Valuta La valuta predefinita nella sessione Panoramica è la valuta del progetto. In un sistema valutario sia indipendente che dipendente questa valuta può essere sostituita con altre utilizzando l'opzione Cambia valuta <CTRL-R>. Utilizzare la sequenza riportata di seguito: Valuta del progetto Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Nota Solo le ultime tre valute sono valute locali. Valuta La valuta. Codice di controllo costi vari Il codice di controllo viene utilizzato per il livello più dettagliato di controllo dei costi. Budget totale La quantità a budget riportata nei dati di controllo. Valorizzazione lavoro svolto I costi consentiti al termine del periodo corrente. Quantità preventivata La quantità totale a budget riportata nei dati di controllo. Valorizzazione lavoro svolto La quantità consentita al termine del periodo corrente. Quantità effettiva (impegni esclusi) La quantità totale delle transazioni dei costi (esclusi i pagamenti anticipati) registrati nello storico relativo a tutti i periodi fino al periodo corrente. Periodo corrente L'anno del periodo relativo al controllo dei costi effettivi. / Il periodo relativo al controllo dei costi effettivi. Valorizz. lavoro svolto(impegni inclusi) I costi che si possono presentare nel periodo corrente. Costi effettivi (impegni esclusi) I costi effettivi (esclusi gli impegni) registrati nello storico relativi al periodo corrente. Valorizz. lavoro svolto(impegni esclusi) L'importo ammesso esclusi gli impegni. Valorizz. lavoro svolto(impegni inclusi) La quantità che può essere prodotta nel periodo corrente. Quantità effettiva (impegni esclusi) La quantità totale delle transazioni dei costi (esclusi i pagamenti anticipati) registrati nello storico relativo al periodo corrente. Valorizz. lavoro svolto(impegni esclusi) La quantità consentita esclusi gli importi. Costi effettivi L'importo effettivo. Varianza L'importo del risultato. Costo previsto Il costo previsto. Quantità effettiva L'importo effettivo. Varianza L'importo del risultato. Quantità prevista La quantità aggiuntiva prevista fino al completamento del progetto e anticipata alla fine del periodo corrente. |