| # Avanzamento espresso in quantità per Estensione/Materiale (tpppc1180s000) Utilizzare questa sessione per gestire l'avanzamento della combinazione dell'oggetto di costo Estensione e dell'oggetto di costo Materiale. Argomenti correlati Utilizzo dell'elaborazione dell'avanzamento Progetto Il codice che identifica il progetto. Progetto Lo stato del progetto. Data La data. Estensione Il codice dell'estensione. Estensione Lo stato dell'estensione. Estensione Lo stato dell'estensione. Articolo Se il campo Avanzamento materiale espresso in quantità della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Oggetto di costo, è possibile selezionare un oggetto di costo a budget. Se questo campo è impostato su Codice di controllo, è possibile selezionare il codice di controllo di un oggetto di costo a budget. Avanzamento materiale espresso in quantità Il livello in corrispondenza del quale è possibile registrare l'avanzamento di questo tipo di costo. Quantità preventivata La quantità a budget dell'oggetto di costo Articolo. Riportato come completato Questo campo indica se l'oggetto di costo selezionato è stato riportato come completato. È possibile che un oggetto di costo venga riportato come completato anche nel caso in cui lo stato di avanzamento ad esso relativo non abbia raggiunto il 100%, come indicato nell'esempio riportato di seguito. Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, è sufficiente depositare solo 80 metri cubi di terra. Una volta finito il lavoro, selezionare questo campo e immettere 80% nel campo Avanzamento espresso in quantità [%]. È infatti sufficiente soltanto l'80% della quantità totale a budget. Se il campo Avanzamento non riporta il valore 100%, è possibile compensare la differenza rispetto al budget, se: Per l'elemento selezionato viene selezionata la casella di controllo Da saldare nella sessione Elementi (tpptc1100m000). L'oggetto di costo selezionato appartiene a un'estensione per la quale il campo Tipo di estensione della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Quantità da saldare. Avanzamento espresso in quantità [%] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati, espresso in valore percentuale del tempo o della quantità totale a budget. È possibile gestire questo campo per l'oggetto di costo o il progetto selezionato soltanto se il campo Registra avanzamento della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Sì. Se si seleziona la casella di controllo Riportato come completato, il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza. È sempre possibile inserire l'avanzamento. Se la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata, è possibile immettere un avanzamento superiore al 100%. Esempio Nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra. Tuttavia, sono stati depositati altri 20 metri cubi di terra. In questo caso, occorre inserire il valore 120%. Avanzamento espresso in quantità [Quantità] L'avanzamento dell'oggetto di costo o del codice di controllo selezionati espresso in valore temporale o di quantità (il numero di unità completate). È possibile gestire questo campo per l'oggetto di costo o il progetto selezionato soltanto se il campo Registra avanzamento della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Sì. Il valore del campo sopra indicato non ha alcuna influenza se la casella di controllo Riportato come completato è selezionata. È possibile, quindi, inserire l'avanzamento. Quando la casella di controllo Avanzamento espresso in quantità > 100% consentito della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata, è possibile immettere una quantità dell'avanzamento superiore alla quantità a budget. Ad esempio, se nel modulo Pianificazione è stato definito un budget di 100 metri cubi di terra e ne sono stati depositati altri 20 successivamente, occorre inserire il valore 120%. Se durante l'avanzamento si modifica la quantità, LN calcola la percentuale di avanzamento. Scorte progetto Per il progetto sono ancora disponibili quantità dell'articolo. È possibile inserire scorte solo se: La casella di controllo Riportato come completato non è selezionata. Il campo Avanzamento materiale espresso in quantità della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Oggetto di costo. Il risultato viene calcolato nel modulo Avanzamento progetto, come mostrato nell'esempio riportato di seguito. Esempio A budget: 95.000 unità a 0,95 = 90.250. Vendite effettive: 100.000 a 1 = 100.000. L'avanzamento è del 25% e le scorte disponibili per il progetto ammontano a 76.000 unità. Budget ammesso: Avanzamento: 25% * 90.250 = 22.562,5. Scorte disponibili: 76.000 * 0,95 = 72.200. Totale: 94.762,50 Quantità totale venduta fino a questa data: 100.000. Risultato fino a questa data: -5.237,50 Scorte progetto Il codice dell'unità. |