- - | # Previsione costi per Progetto/Attività/Codice di controllo Il report Progetto/Attività/Codice di controllo consente al responsabile di analizzare i costi futuri previsti e il costo totale per il completamento del progetto, nonché di determinare la varianza di budget a livello di codice di controllo. Per generare il report, specificare: Società Il codice della società. Progetto Il progetto (intervallo) per cui viene generato il report del budget. Attività (descrizione) L'attività collegata al progetto. Tipo di valuta Il tipo di valuta utilizzata per visualizzare i dati nel report. Nel report vengono visualizzati i seguenti dati: Codice di controllo (Descrizione) Il codice di controllo collegato al progetto. Valuta La valuta utilizzata per visualizzare i dati nel report. Nota: questo valore si basa sul tipo di valuta selezionato. Budget I dati di budget si basano sull'ultima versione approvata in BI. Costo effettivo I dati di costo vengono trasferiti da Infor LN. Previsione Costi stimati rimanenti (ETC) I costi stimati rimanenti sono i costi aggiuntivi sostenuti per completare un'attività o un progetto. Previsione di spesa finale (EAC) La previsione di spesa finale è il costo totale sostenuto per un'attività o un progetto.
        Costi stimati rimanenti = Previsione di spesa finale - Costo effettivo
  - Varianza al completamento (VAC) La varianza al completamento è la differenza tra l'importo a budget e l'importo stimato al termine del progetto.
        Varianza al completamento = Budget - Previsione di spesa finale