| # Creazione di un ordine di lavoro Un ordine di lavoro rappresenta il lavoro eseguito su uno o più prodotti o componenti nelle officine di riparazione. Gli ordini di lavoro possono avere origine dalle seguenti risorse: Righe ordini di manutenzione postvendita Immissione diretta Il processo di creazione di un ordine di lavoro comprende le seguenti attività: Creazione di un ordine di lavoro Creazione delle attività dell'ordine di lavoro Aggiunta di righe risorsa materiale all'ordine di lavoro o alle relative attività Aggiunta di altre righe risorsa all'ordine di lavoro o alle relative attività Creazione di un ordine di lavoro Istruzione 1. Creazione dell'ordine di lavoro Utilizzare la sessione Ordini di lavoro (tswcs2100m000) per creare o modificare i dettagli relativi all'ordine. Gli ordini di lavoro vengono utilizzati per pianificare, eseguire e controllare tutte le possibili attività per la manutenzione degli articoli. Un ordine di lavoro è costituito da più attività necessarie per eseguire il lavoro di manutenzione. È possibile rilasciare un ordine di lavoro senza attività correlate. Questo è utile se non è possibile eseguire la preparazione del lavoro con l'aiuto di attività di riferimento. Istruzione 2. Creazione delle attività dell'ordine di lavoro Per gestire le attività dell'ordine di lavoro, è possibile utilizzare la sessione Attività ordine di lavoro (tswcs2110m000). Un'attività consiste in un lavoro di manutenzione da eseguire. Per la manutenzione in reparto, una riga attività dell'ordine di lavoro corrisponde a un'operazione da eseguire. È possibile aggiungere attività a un ordine di lavoro durante le fasi di pianificazione, preparazione ed esecuzione degli ordini di lavoro. Lo stato dell'ordine di lavoro deve essere Libero Pianificato o Rilasciato. Non è possibile aggiungere attività agli ordini di lavoro in conto lavoro con stato Rilasciato. Istruzione 3. Aggiunta di righe risorsa materiale all'ordine di lavoro o alle relative attività Nella sessione Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000) è possibile definire il consumo dei materiali previsto ed effettivo, oltre ai componenti disassemblati. Le righe risorsa materiale dell'ordine di lavoro vengono create quando lo stato dell'ordine di lavoro o dell'attività dell'ordine di lavoro è Libero. È possibile aggiungere risorse materiale a: Ordini di lavoro. Attività dell'ordine di lavoro. Se si collegano risorse materiale a un'attività dell'ordine di lavoro, i fabbisogni risorse definiti nella sessione Fabbisogni risorse (tsacm2120m000) verranno copiati nel modulo Sistema di gestione lavoro. Istruzione 4. Aggiunta di altre righe risorsa all'ordine di lavoro o alle relative attività Per definire altre risorse necessarie per Altre risorse ordine di lavoro (tswcs4130m000), è possibile utilizzare la sessione Attività ordine di lavoro. Le altre risorse comprendono, ad esempio, gli strumenti, i costi semilavorati, gli altri costi e così via. |