| # Lancement estimation pour budget (tpest2200m000) Cette session permet le lancement d'un budget depuis la ligne d'estimation. Les lignes du budget doivent être supprimées, parce que les lignes d'estimation lancées n'écrasent pas les lignes du budget. Tous les types de structures de version d'estimation ne peuvent pas être lancés. Valeurs par défaut Dans l'onglet Valeurs par défaut, vous devez saisir des valeurs pour les champs par défaut. Ces valeurs sont utilisées si Infor LN n'en trouve pas dans la version d'estimation et tente de lancer le projet d'estimation. Remarque Pour inclure les coûts indirects / majorations dans une version d'estimation, vous devez soit mettre à zéro le montant de majoration dans les lignes de budget soit, dans les lignes d'estimation ayant des coûts indirects, faire passer ces derniers en coûts directs, lorsque vous lancez une estimation. Utilisez des coûts divers pour mettre à jour le budget avec des majorations. Dans la zone de groupe Lancer comme lignes diverses, cochez les cases Montant de majoration, Provision pour réévaluation et Provisions pour risques et charges permettant d'équilibrer la valeur totale de l'estimation et le budget. Rubriques liées Lancement d'une estimation dans un budget Lancer l'estimation Source Projet Code Projet. Projet Statut du projet. Pour lancer une estimation vers un budget de projet, il faut que le projet ait le statut Ouvert ou Actif. Version Code Version d'estimation. Statut Le statut de version d'estimation peut être Ouvert ou Final si vous lancez une estimation. Si le statut de la version d'estimation est Ouvert, vous pouvez ajouter des structures à la version d'estimation, modifier le montant de celle-ci, etc. Par exemple, vous pouvez toujours échanger la structure principale avec l'une des autres structures supplémentaires ajoutées. Si le statut de la version d'estimation est Final, la version est gelée. Vous pouvez seulement rétablir le statut Ouvert et / ou modifier la structure de tri. Options de lancement Budget descendant Si cette case est cochée, le budget descendant est lancé. Budget d'éléments Si cette case est cochée, le budget d'éléments est lancé. Budget activités Si cette case est cochée, un budget d'activités est lancé. Relancer les lignes déjà lancées Si cette case est cochée, vous pouvez relancer des lignes d'estimation. Remarque Dans le budget, vous devez supprimer les lignes d'estimation précédemment lancées. Explosion activité de référence sur budget. Si cette case est cochée, Infor LN vérifie l'activité de référence et crée des lignes de budget sur la base des ressources liées à l'activité de référence et des correspondances définies pour les ressources et les objets de coûts. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN lie l'activité de référence à l'activité du projet. Pour lier plusieurs activités de référence à une activité de projet, Infor LN crée des activités supplémentaires qui sont liées à chaque activité de référence. Lancer comme lignes diverses Montant de majoration Si cette case est cochée, les montants de majoration de l'estimation sont ajoutés sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers. Montant de majoration Les montants de majoration de l'estimation sont ajoutés sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers. Provision pour réévaluation Si cette case est cochée, les provisions pour réévaluation de l'estimation sont ajoutées sous forme de lignes de budget avec le type de coûts Coûts divers. Provision pour réévaluation Provision pour réévaluation de l'estimation ajoutée sous forme de lignes de budget avec le type de coûts Coûts divers. Provisions pour risques et charges Si cette case est cochée, les provisions pour risques et charges de l'estimation sont ajoutées au projet sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers. Provisions pour risques et charges La provision pour risques et charges de l'estimation est ajoutée au projet sous forme de ligne de budget avec le type de coûts Coûts divers. Cible Version du budget Version du budget descendant. Plan Code Plan. Ce plan peut différer de celui de la version d'estimation. Cependant, il doit s'agir du plan principal du projet. Avenant Code Avenant. Les lignes d'estimation de cet avenant sont lancées en tant que lignes de budget. Remarque Vous ne pouvez lier un avenant que si vous avez lié une structure du type Avenant dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000). Options d'état Messages d'information Si cette case est cochée, un état de traitement affichant les messages d'information et d'erreur qui se produisent au cours du lancement est imprimé. Tous les messages d'information et d'erreur sont visibles dans la session Journal des messages (tpest0505m000). Erreurs Si cette case est cochée, un état de traitement affichant les messages d'information et d'erreur qui se produisent au cours du lancement est imprimé. Tous les messages d'information et d'erreur sont visibles dans la session Journal des messages (tpest0505m000). Valeurs par défaut Données du budget Elément Elément associé au projet. Activité Activité liée au projet. Elément de coût Type de coûts Type de coûts par défaut pour les lignes d'estimation qui n'ont pas de type de coûts indiqué sur la ligne. Les lignes de budget, pour une ligne d'estimation où le type de coûts n'est pas spécifié, sont créées selon l'objet de coûts par défaut correspondant défini pour le type de coûts sélectionné. Par exemple, si le type de coûts Matières est sélectionné, l'objet de coûts par défaut défini pour les matières est utilisé. Statut du budget Statut des lignes de budget créées par le lancement de l'estimation pour le budget. Objet coûts Matières Si le type de coûts est Matières et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts. Main-d'oeuvre Si le type de coûts est Main-d'oeuvre et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts. Equipement Si le type de coûts est Equipement et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts. Sous-traitance Si le type de coûts est Sous-traitance et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts. Coûts divers Si le type de coûts est Coûts divers et que la ligne d'estimation n'a pas d'objet de coûts, des lignes de budget seront créées pour cet objet de coûts. Unité Code Unité. Remarque Les unités sont décidées en fonction des unités définies dans les lignes d'estimation. Si l'unité définie est différente des unités de l'objet de coûts standard, en fonction des données saisies par l'utilisateur dans l'écran de lancement, un nouvel objet de coûts est généré. Unité de temps Code Unité de temps. Remarque Les unités sont décidées en fonction des unités définies dans les lignes d'estimation. Si l'unité définie est différente des unités de l'objet de coûts standard, en fonction des données saisies par l'utilisateur dans l'écran de lancement, un nouvel objet de coûts est généré. Génération d'objets de coûts Objet de coûts non spécifié Matières Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet. Main-d'oeuvre Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet. Equipement Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet. Sous-traitance Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet. Coûts divers Si cette case est cochée, et que la ligne d'estimation contient un code Objet de coûts vide, un code par défaut est généré ou un objet de coûts par défaut est utilisé pour générer un objet de coûts propre au projet. Objet de coûts de type Code Contrôle Matières Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données. Main-d'oeuvre Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données. Remarque Infor LN attribue toujours le numéro de séquence disponible suivant au code Contrôle. Equipement Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données. Par exemple, le code Contrôle 20 apparaît deux fois et la longueur de la séquence est de deux chiffres. Les codes 2001 et 2002 sont générés. Le nombre maximal de positions du code Equipement est de 10. Le code d'origine saisi dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000) doit comporter moins de 10 positions, afin qu'un numéro de séquence puisse être attribué. Sous-traitance Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données. Coûts divers Si cette case est cochée, les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Groupe de séries et numéro de série de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) sont utilisées. En conséquence, lorsqu'un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle. La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur de longueur maximale et de la longueur du code Objet de coûts qui est défini dans le dictionnaire de données. Facteurs de conversion Facteurs de conversion Facteur de conversion pour l'article. Valeurs autorisées Oui: Infor LN copie les facteurs de conversion au niveau de l'article cible et les approuve directement. Non: Infor LN copie les facteurs de conversion au niveau de l'article cible. Vous devez cependant utiliser la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000) pour approuver les facteurs de conversion manuellement. Sans objet: Infor LN copie les facteurs de conversion au niveau de l'article cible. Les facteurs de conversion approuvés restent approuvés et les facteurs de conversion non approuvés restent non approuvés. Lancer Lance l'estimation dans le budget. Journal messages Lance la session Journal des messages (tpest0505m000) qui permet d'afficher les messages créés au cours du contrôle de cohérence descendant ou du processus de lancement vers le budget. |