| # Avancement réel de l'activité (tpppc1160s000) Cette session permet de gérer l'avancement des activités pour un projet. Vous pouvez gérer cette session uniquement si le statut du projet est Activé et si la valeur du champ Contrôle par de la session Projets (tppdm6100m000) est Budget d'activités. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Projet Statut du projet. Date Date d'enregistrement de l'avancement (pas nécessairement la date système). Les quantités et les pourcentages d'avancement sont liés à cette date. Activité Code Activité. Déclarer terminé Si cette case est cochée, la production de l'activité sélectionnée est terminée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence avec le budget peut être réglée si l'une des conditions suivantes est remplie : la case Règlement de la session Prestations (tppss2100m000) est cochée pour l'activité sélectionnée ; l'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Quantité de l'avancement réel Quantité définie pour l'activité. L'avancement est enregistré en fonction de la quantité de ce champ, ce qui est important pour la facturation proportionnelle. Cumulé [quantité] Quantité cumulée de l'avancement de l'activité à la date indiquée. Cumulé [%] Avancement de l'activité exprimé en pourcentage cumulé. Cela signifie que la quantité de vente et la quantité d'avancement sont comparées. Date [quantité] Avancement de la quantité réalisé de la dernière date saisie jusqu'à présent. Remarque Lorsque l'avancement est saisi pour la première fois, la valeur de ce champ est égale à la quantité cumulée. Texte Si cette case est cochée, Infor LN imprime un texte relatif à l'avancement des activités. |