| # Avancement réel par élément/équipement (tpppc1524m000) Cette session permet de répertorier l'avancement pour la combinaison de l'élément et de l'objet de coûts Equipement. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut courant du projet. Date Date d'enregistrement de l'avancement. Niveau d'enregistrement de l'avancement Ce champ indique si l'avancement du type de coûts Equipement est enregistré dans le contrôle du projet par objet de coûts ou par code Contrôle. Elément Code Elément. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'élément. Equipement Code Equipement. Si la valeur Objet de coûts est attribuée au champ Avancement réel Facturation de la session Projets (tppdm6100m000), vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété. Si la valeur Code Contrôle est attribuée au champ, vous pouvez sélectionner le code Contrôle d'un objet de coûts budgété. Rubriques liées équipement Description Description ou nom du code. Quantité budget Quantité totale budgétée affichée dans les données de contrôle. Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Budgétisation des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée aux conditions suivantes : La case Règlement de la session Eléments (tpptc1100m000) est cochée pour l'élément sélectionné. L'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez mettre ce champ à jour pour l'objet de coûts ou le projet sélectionné uniquement si le champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est défini sur Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé n'est pas cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir une quantité d'avancement supérieure à 100 %. Exemple Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité ou en durée. Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts Lance la session Impression de l'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1420m000) qui permet d'imprimer les détails relatifs à l'avancement des éléments pour un projet. Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément (tpppc1450m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement des éléments. Impression de l'écran d'avancement réel par élément Lance la session Impression de l'écran d'avancement réel par élément (tpppc1428m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement de l'historique des éléments. Impr. de l'écran d'avancem. réel par élément/objet de coûts Lance la session Impr. de l'écran d'avancem. réel par élément/objet de coûts (tpppc1421m000) qui permet d'imprimer un écran affichant les détails relatifs à l'avancement d'une combinaison d'élément et d'objet de coûts. |