- - | # Budget échéancé / budget réel par projet / activité / code Contrôle L'état Budget échéancé / budget réel par projet / activité / code Contrôle affiche les données budgétaires échéancées et les données de coûts réels pour le projet sur les périodes courante et cumulée au niveau du code Contrôle. L'échéancement est basé sur la méthode de la valeur acquise définie pour l'activité. Pour générer l'état, spécifiez : Société Code de la société. Type de devise Type de devise sur la base duquel le rapport est généré. Projet Code du projet pour lequel l'état de budget est généré. Activité Code de l'activité liée au projet. Période (mensuelle) Périodes de l'année (plage) pour lesquelles l'état est généré. L'état affiche les données suivantes : Description du code Contrôle Code Contrôle associé au projet. Devise Devise du projet. Remarque: Cette valeur est basée sur le Type de devise sélectionné dans les paramètres. Période / cumulée Année L'année courante / cumulée pour laquelle l'état est généré. Période Période courante / cumulée de l'année pour laquelle l'état est généré. Données budgétaires Budget alloué pour le projet dans la période courante / cumulée. Coût réel Coût réel encouru pour le projet dans la période courante / cumulée. Budget solde Montant de solde dans la période courante / cumulée, calculé à l'aide de la formule suivante :
        (Budget - Coût réel)
  - % de budget de solde Montant de solde exprimé en pourcentage :
        ((Budget - Coût réel) / Budget)) * 100