| # Contrôle par projet/avenant/matières (tpppc4533m000) Cette session permet de contrôler les projets exécutés. Le contrôle des coûts réels est agrégé au niveau du projet/de l'avenant/du code Contrôle des matières. Il s'agit de l'une des sessions disponibles dans le module Avancement du projet pour le contrôle des projets. Chacune de ces sessions présente un niveau de détail différent. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Rubriques liées Mode de calcul du travail réalisé par Infor LN Utilisation de la consultation des données de contrôle et des états Projet Code d'identification du projet. Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. Infor LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler Généré Date à laquelle le contrôle des coûts du projet courant a été constitué. Ce champ est mis à jour à l'aide de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000). Devise La devise par défaut de la session principale est la devise du projet. Que le système de devises soit dépendant ou indépendant, vous pouvez changer de devise à l'aide de l'option Changer la devise <CTRL-R>. La séquence suivante est applicable : devise du projet, devise locale, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Remarque Seules les trois dernières devises sont des devises société. Devise Devise. Code Allocation matières Le code Contrôle est utilisé pour le niveau de contrôle de coûts le plus détaillé. Budget total Montant budgété figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise Coûts autorisés à la fin de la période courante. Quantité budget Quantité totale budgétée figurant dans les données de contrôle. Valeur acquise Quantité autorisée à la fin de la période courante. Quantité réellehors engagement Quantité totale des transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), enregistrées dans l'historique pour toutes les périodes jusqu'à la période courante. Période courante Année de la période de contrôle des coûts réels. / Période pour le contrôle des coûts réels. Valeur acquiseengagement inclus Coûts pouvant être encourus sur la période courante. Réelhors engagement Coûts réels (à l'exception des engagements) enregistrés dans l'historique pour la période courante. Valeur acquisehors-engagement Montant autorisé, à l'exception des engagements. Valeur acquiseengagement inclus Quantité pouvant être produite dans la période courante. Quantité réellehors engagement Quantité totale de transactions de coûts (à l'exception des règlements émis), qui sont imputées à l'historique pour la période courante. Valeur acquisehors-engagement Quantité autorisée, à l'exception des engagements. |