| # Décalage de la planification de la production Vous pouvez utiliser cette session uniquement pour des ordres de fabrication dont le statut est : Planifié Documents imprimés Lancé Vous ne pouvez décaler que les opérations d'un ordre de fabrication qui ne sont pas encore déclarées achevées. Il se peut que lorsque vous décidez de décaler la planification d'un ordre de fabrication, une ou plusieurs opérations aient déjà le statut Achevé. Dans ce cas, les opérations achevées sont ignorées et le décalage commence à la première opération qui n'a pas encore le statut Achevé. En d'autres termes, vous ne pouvez décaler que les opérations sur lesquelles il reste du travail à effectuer. Si une partie d'une quantité liée à une opération est déclarée achevée alors qu'une autre partie ne l'est pas encore, l'opération est décalée à compter de la Date de début/reprise. Par conséquent, la Date de début/reprise change. Si vous décalez la planification de la production, les dates de l'ordre de fabrication et des opérations sont modifiées comme suit : La date de début de l'ordre de fabrication change. Toutefois, si la première opération ou d'autres opérations sont déjà achevées, cette date ne change pas. Dans ce cas, la date de début de la première opération qui n'est pas encore achevée est reculée La date de livraison planifiée pour l'ordre de fabrication change. La date de livraison demandée pour l'ordre de fabrication demeure changée. Les dates des opérations achevées restent inchangées. Seule la date de fin au plus tard d'une opération achevée peut changer. Les dates des opérations décalées changent. En conséquence, la date de livraison planifiée pour l'ordre de fabrication change également. Les méthodes de déplacement des opérations définies dans la session de détails Ordres de fabrication (tisfc0501m000) ne sont pas prises en compte lors du décalage au niveau de l'ordre de fabrication. Dans la zone de groupe Méthode de déplacement des opérations, les valeurs du champ Opération(s) précédente(s) et du champ Opérations suivantes ne sont utilisées que pour le décalage d'opérations individuelles. Rubriques liées Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle Planification des ordres de fabrication dans SFC |