| # Structure du projet (tipcs2115m000) Cette session permet de gérer la structure du projet à l'aide de projets principaux et de sous-projets. L'enregistrement d'une structure de projet est particulièrement important pour des projets d'envergure dans les cas d'ingénierie à la commande. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement. Projet principal Type de code du projet principal dont vous souhaitez saisir ou afficher les données de structure de projet. Ce code doit avoir été saisi au préalable dans la session Projets (tipcs2101m000). Statut Indique l'avancement du projet. Sous-projet Saisissez le code du sous-projet pour lequel vous souhaitez saisir les données de structure de projet. Les données de structure du projet doivent avoir été enregistrées au préalable dans la session Structure du projet (tipcs2115m000). Remarque Un sous-projet est un projet de niveau inférieur qui fait partie d'un projet principal. Il ne doit pas être confondu avec une fraction de projet. Début d'activité projet principal Ce champ décrit l'activité de la planification de réseau propre au projet principal et détermine la date de début planifiée pour le sous-projet. Saisissez le code de l'activité de la planification de réseau propre au projet principal. Dans ce cas, l'exécution du sous-projet doit être terminée. Ce code doit être enregistré auparavant dans la session Activités (tipcs4101m000). Si vous n'indiquez pas d'activité de début ni de fin pour le sous-projet, les dates de début et de fin du projet principal s'appliquent au sous-projet. Fin d'activité projet principal Ce champ décrit l'activité de la planification de réseau propre au projet principal et détermine la date de fin prévue du sous-projet. Saisissez le code de l'activité de la planification de réseau propre au projet principal. Dans ce cas, l'exécution du sous-projet doit être terminée. Ce code doit être enregistré auparavant dans la session Activités (tipcs4101m000). |