- - | # Prévisions d'heures par projet / activité L'état Prévisions d'heures par projet / activité aide le chef de projet à analyser les heures planifiées et les heures réelles utilisées pour l'achèvement du projet, et à déterminer l'écart au niveau de l'activité. Sélectionnez l'activité requise pour voir les données d'heures de prévision du projet au niveau du projet / activité / code Contrôle Pour générer l'état, spécifiez : Société Code de la société. Projet Code du projet pour lequel l'état est créé. L'état affiche : Description activité L'activité liée au projet. Réel % Données d'avancement du projet importées depuis Infor LN. Heures planifiées Nombre budgété d'heures requises pour l'achèvement du projet. Heures réelles Nombre réel d'heures utilisées pour achever le projet. Prévision Estimation à achever (ETC) L'Estimation à achever correspond aux heures supplémentaires utilisées pour une activité ou un projet. Heures prévisionnelles totales (EAC) Les Heures prévisionnelles totales correspondent aux heures totales utilisées pour une activité ou un projet.
        Heures prévisionnelles totales = Estimation à achever + Heures réelles
  - Ecart heures total (VAC) L'Ecart heures total est la différence entre les heures budgétées et les heures estimées à la fin du projet.
        Ecart heures total = Heures planifiées - Heures prévisionnelles totales