| # Unités de temps Jours planifiés Plusieurs délais peuvent être définis en jours. Comme les calendriers sont définis en heures/minutes, vous devez préciser comment les jours de délai sont calculés dans le calendrier. La règle est que les délais en jours sont planifiés comme étant des jours de travail, ce qui veut dire que le temps disponible sur une journée est un jour de délai. Exemple Planification amont Le calendrier va de 8.00 à 17.00 : Planifier un jour en arrière en partant de 11.55 fixe la date de début à 8.00 (début de la journée) Planifier un jour en arrière en partant de mardi 7.55 fixe la date de début à lundi 8.00 On travaille du lundi au vendredi, planifier deux jours en arrière depuis lundi 13.15 fixe la date de début à vendredi 8.00 La planification aval est l'opposé. Exemple Planification aval Le calendrier va de 8.00 à 17.00 : Planifier un jour après en partant de 11.55 fixe la date de début à 17:00 (fin de la journée) Planifier un jour après en partant de lundi 17:05 fixe la date de fin à mardi 17:00 On travaille du lundi au vendredi, planifier deux jours après depuis vendredi 13.15 fixe la date de fin à lundi 17:00 Vous pouvez aussi planifier zéro(0) jour. Cela fixe les dates au moment de travail le plus proche. 8 Exemple Planification 0 jour Donc, si vous planifiez : Zéro (0) jours en amont/aval depuis lundi 13.00, rien ne se passe car cette période est déjà un jour de travail. Zéro (0) jour en amont depuis lundi 18.00, la date est paramétrée à lundi 17.00. Zéro (0) jour en aval depuis lundi 18.00, la date est paramétrée à mardi 08:00 Utiliser jours et heures La liste des unités de temps disponibles inclut généralement heures et jours. Les résolutions semaine et mois n'évitent pas les problèmes lors de leur conversion en jours. La seule exception est la définition des distances. Dans les tableaux de distances par ville et par code ZIP, l'unité de distance de temps peut être définie par l'utilisateur. Les facteurs de conversion d'unité sont utilisés pour calculer la longueur en secondes. Le délai est alors planifié en secondes sur le calendrier, comme la planification des heures. Conversion des heures en jours En général, les délais définis en jours sont planifiés comme jours, et les délais définis en heures sont planifiés comme heures. Vous pouvez toutefois convertir des heures en jours dans un certain nombre de situations. Les situations associées à Planification d'entreprise sont : Le calcul du délai calculé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) Le calcul du délai de commande pour déterminer la quantité de commande économique dans la session Optimisation de définition de taille des lots (cprao3200m000) Calcul du délai cumulé dans la session Contrôle des horizons (cprpd1200m000) Pour effectuer la conversion, vous pouvez aussi utiliser la capacité moyenne jour (basique) du type de disponibilité concerné. Comme chaque délai est lié à un type de disponibilité, un type de disponibilité est toujours concerné. La capacité jour basique est dérivée de la définition des heures de travail dans la session Calendrier standard (tcccp0140m000):
    Le nombre total d'heures de travail définies / nombre de semaines avec les heures de travail
Rubriques liées Calendriers dans Planification d'entreprise Horizons et horizons figés Fuseaux horaires dans Planification d'entreprise |