| # Planification des projets Le module Planification des projets contient les informations de programmation des projets. Ce module vous permet de définir les plans de projet ainsi que les activités et jalons associés. Plans Ces paramètres de plans couvrent les données détaillées et le plan de projet par défaut se rapportant au logiciel de programmation externe (comprenant la devise, l'unité de temps et les détails de longueur de code). Jalon Une activité équivalant à zéro jour et représentant habituellement un événement significatif du projet est appelée jalon. Dans de nombreux cas, un jalon correspond à l'achèvement d'une phase pour un livrable majeur. Les jalons peuvent être utilisés pour déclencher une facturation et le calcul d'une valeur acquise. Relations entre activités Une relation entre activités indique qu'une activité déterminée (la suivante) ne peut débuter ou se terminer avant qu'une autre (la précédente) débute ou se termine. Les activités doivent se succéder avec précision pour produire des programmes réalistes. Valeurs de référence La valeur de référence est un instantané des dates de début et de fin des activités programmées de la planification en cours. Programme de programmation externe Un projet utilise un logiciel de programmation externe, Microsoft Project par exemple, pour déterminer les informations de programmation de la structure d'activité. Ces informations de programmation peuvent être alors utilisées pour un budget d'activité ou pour un budget échéancé. Interface de programmation externe Exportez un projet vers un logiciel de programmation externe tel que Microsoft Project, sous la forme d'un fichier XML. Après avoir mis à jour le plan du projet dans le logiciel de programmation externe , vous pouvez importer les informations de programmation actualisées dans LN. |