| # Présentation des activités (tipcs4503m000) Cette session permet d'afficher les données des activités. Remarque Si vous avez lancé cette session à l'aide la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Projet Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet est initié par une commande client pour des articles du type A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production. Rubriques liées Types de projets Activité Activité de la planification réseau propre à un projet. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète. Tâche Infor LN affiche le nombre de tâches liées à l'activité. Centre de charge / Infor LN affiche le code du centre de charge où l'activité doit être réalisée. Responsable de l'activité Personne responsable de la planification ou de la réalisation d'une activité de projet. Estimation del'activité Ce champ montre si les coûts estimés sont calculés ou non pour l'activité sélectionnée. Texte Ce champ permet de savoir s'il existe ou non un texte associé à l'activité. Durée de l'activité La durée d'une activité est le nombre de jours (ouvrables) planifiés pour cette activité. Date de débutau plus tôt Date au plus tôt à laquelle l'activité peut débuter. La session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) permet de déterminer cette date. Date de débutau plus tard Dernière date à laquelle l'activité peut débuter. La session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) permet de déterminer cette date. Date de fin au plus tôt Date au plus tôt à laquelle l'activité peut être achevée. La session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) permet de déterminer cette date. Date de fin au plus tard Dernière date à laquelle l'activité peut être achevée. La session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000) permet de déterminer cette date. Margetotale La marge totale d'une activité est la durée maximale exprimée en jours (ouvrables) sur laquelle l'activité peut être décalée sans incidence sur la date d'achèvement du projet concerné. La marge totale est calculée comme suit : marge totale = date de fin au plus tard - date de début au plus tôt - durée de l'activité La date de fin au plus tard et la date de début au plus tôt sont exprimées en jours de projet. Rubriques liées Marges Margedisponible Marge disponible d'une activité à une autre. La marge disponible indique combien de jours supplémentaires peuvent être attribués à l'activité sans nuire à l'avancement des activités associées. Rubriques liées Marges Semaine de début au plus tôt Première semaine pendant laquelle le projet peut débuter. Année Année de la première semaine pendant laquelle le projet peut débuter. Semaine de début au plus tard Première semaine pendant laquelle le projet peut être achevé. Année Année de la première semaine pendant laquelle le projet peut être achevé. Semaine de fin au plus tôt Dernière semaine pendant laquelle le projet peut débuter. Année Année de la dernière semaine pendant laquelle le projet peut débuter. Semaine de fin au plus tard Dernière semaine pendant laquelle le projet peut être achevé. Année Année de la dernière semaine pendant laquelle le projet peut être achevé. Date de début souhaitée La date de début souhaitée est celle à laquelle vous voulez commencer l'activité concernée. Cette date est uniquement utilisée à titre indicatif. Toutefois, la date de début souhaitée est comparée à la date de fin au plus tôt et à la date de fin au plus tard ainsi qu'à la date de référence dans la session Génération des messages réseau (tipcs4211m000). Ceci peut se traduire par la création de messages d'action. Date de fin souhaitée La date de fin souhaitée est celle à laquelle vous voulez arrêter l'activité concernée. Cette date est uniquement utilisée à titre indicatif. Toutefois, la date de fin souhaitée est comparée aux dates de fin au plus tôt et au plus tard ainsi qu'à la date de référence dans la session Génération des messages réseau (tipcs4211m000). Ceci peut se traduire par la création de messages d'action. Besoins en capacité brute Capacité en heures globalement nécessaire à l'exécution de l'activité concernée. Besoins en capacité agrégée Besoins en capacité agrégée exprimés en heures, selon le centre de charge où il est prévu que l'activité soit réalisée. Les besoins en capacité agrégée sont calculés dans la session Agrégation de la capacité estimée au projet (tipcs4201m000) en fonction de la structure et de l'ingénierie du projet. Au préalable, vous devez associer des opérations aux activités dans la gamme spécifique. Les besoins en capacité agrégée sont affichés uniquement à titre indicatif ; ils peuvent servir à contrôler les heures brutes planifiées par activité. Capacité disponible[h/jr] Capacité disponible en heures par jour pour chaque employé ou pour chaque machine. En fonction de cette capacité, la durée d'une activité par défaut est calculée à l'aide de la formule appropriée. Coefficient de planification Le coefficient de planification indique combien d'employés ou de machines travaillent simultanément pour exécuter une activité. Ce coefficient sert uniquement à calculer la durée par défaut de l'activité en fonction des besoins en capacité globaux et des heures disponibles par jour. Capacité critique utilisée Nombre d'heures réelles passées sur l'activité concernée. Selon les relevés d'heures liées à l'activité, Infor LN met automatiquement à jour cette valeur dans la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000). Infor LN affiche le nombre d'heures passées, tel qu'il est calculé par la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000). Date de début réelle La date de début réelle de l'activité est la date à laquelle son exécution commence. Le champ Date de début réelle est renseigné par Infor LN lors du traitement des heures de transaction dans la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000) ou quand un calcul de réseau est effectué à l'aide de la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000). Date de fin réelle La date de fin réelle de l'activité est la date à laquelle du temps lui a été consacré pour la dernière fois ou la date à laquelle son exécution s'est achevée. Le date de fin réelle est renseignée par Infor LN lors du traitement des heures de transaction dans la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000) ou quand un calcul de réseau est effectué à l'aide de la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000). Vous pouvez modifier cette date manuellement. Pourcentaged'avancement Ce champ indique si l'activité est ou n'est pas achevée. |