| # Prévision des coûts main-d'oeuvre (tpppc2136s000) Cette session permet de gérer la prévision des coûts pour la combinaison du projet et de la date d'enregistrement de différents codes Main-d'œuvre. Ces valeurs sont utilisées pour calculer les montants de prévision dans les sessions de consultation et d'édition de contrôle. Remarque Tous les montants sont valables pour la combinaison d'objet de coûts et d'activité/d'élément. Rubriques liées Enregistrement de la prévision des coûts Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Valeurs autorisées Liste des statuts de projet Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Objet de coûts Elément Code Elément. Description Description ou nom du code. Elément de statut Statut d'autorisation de travail de l'élément. Valeurs autorisées Statut d'autorisation de travail Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Statut de l'activité Statut d'autorisation de travail de l'activité. Valeurs autorisées Statut d'autorisation de travail Main-d'oeuvre Code Main-d'œuvre. Description Description ou nom du code. Elément de coût Code Elément de coût. Description Description ou nom du code. Type de main-d'oeuvre Code Type de main-d'oeuvre horaire. Si vous modifiez la valeur de ce champ, le coût unitaire est recalculé sur la base du nouveau pourcentage de majoration. La formule est la suivante :
    Coût unitaire = Ancien coût unitaire * (1 + (Pourcentage
    		 majoration / 100))
Description Description ou nom du code. Coût Code Devise du coût unitaire. Coût Code Coût unitaire. Taux de change/facteur de conversion Taux appartenant au taux de change affiché. Taux de change/facteur de conversion Facteur de conversion. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Coûts Budget Montant total budgété de la main-d'oeuvre pour l'élément ou l'activité. Valeur acquise Coûts autorisés par rapport au budget. Avancement réel Pourcentage d'avancement. Réel Coûts de main-d'oeuvre réels. Prévision Heures prévisionnelles Nombre d'heures de l'écart prévu des coûts. Montant des coûts Coûts totaux de main-d'oeuvre. Si vous modifiez le montant des coûts généré, le coût unitaire est ajusté automatiquement. Montant des coûts Devise société dans laquelle est exprimé le montant du coût. Montant des coûts en devise société Montant des coûts exprimé en devise société. Coûts supplémentaires estimés Le montant saisi dans ce champ correspond aux coûts supplémentaires estimés par rapport à votre budget courant. Remarque Vous ne pouvez voir ce champ que si le champ Méthode de prévision principale est défini sur Coûts supplémentaires estimés dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000). Estimation à achever (ETC) Coût supplémentaire prévu nécessaire à l'achèvement d'une activité ou d'un projet. Remarque Vous pouvez voir ce champ, et il sera activé, uniquement si le champ Méthode de prévision principale est défini sur Estimation à achever (ETC) dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000). Coût prévisionnel total La valeur du coût prévisionnel total permet de déterminer le coût à la fin d'un projet. Remarque Vous pouvez voir ce champ, et il sera activé, uniquement si le champ Méthode de prévision principale est défini sur Coût prévisionnel total (EAC) dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000). Approuvé Si cette case est cochée, le montant des coûts prévus est approuvé. Seuls les états de prévision des coûts approuvés sont pris en compte pour le contrôle des coûts et les résultats intermédiaires. Remarque Une fois le montant prévu approuvé, Infor LN ne permet pas de modifier les données de prévision. Ecart Ecart Résultat du projet. Ecart prévisionnel Résultat prévisionnel du projet. Coût unitaire/défaut Cette fonction permet de lire les coûts unitaires par défaut de l'article dans l'enregistrement affiché. Impression des prévisions des coûts par objet de coûts Lance la session Impression des prévisions des coûts par objet de coûts (tpppc2416m000) qui permet d'imprimer la prévision pour le résultat final. |