| # Budget échéancé (coûts budgétés travail prévu par période) (tpptc5521m000) Cette session permet d'afficher le coût budgété du travail prévu d'une activité par période pour un projet et un code Analyse sélectionnés. La session affiche également la version de budget échéancé et les valeurs de référence pour lesquelles le coût budgété du travail prévu est généré. Rubriques liées Génération de la valeur planifiée Projet Code d'identification unique du projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Code Analyse Code Analyse du budget échéancé. Version Code d'identification unique de la version du budget échéancé. Version Description ou nom du code. Version Statut du budget. Valeur de référence Code d'identification unique de la valeur de référence. Description Description ou nom du code. Statut Statut de la valeur de référence. Activité Code d'identification unique de l'activité. Rubriques liées activité Description Description ou nom du code. Statut Statut du budget de l'activité. Période Période pour laquelle le coût budgété du travail prévu est calculé. Période Période. Devise L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Montant des matières Coût budgété du travail prévu du type de coûts Matières. Montant main-d'oeuvre Coût budgété du travail prévu du type de coûts Main-d'oeuvre. Montant de l'équipement Coût budgété du travail prévu du type de coûts Equipement. Montant de sous-traitance Coût budgété du travail prévu du type de coûts Sous-traitance. Montant des coûts divers Coût budgété du travail prévu du type de coûts Coûts divers. Montant total Montant total. |