| # Utilisation des données associées à la valeur acquise Pour générer la valeur planifiée d'un projet à l'aide de la session Génération du budget échéancé (tpptc5200m000), vous devez assigner les données de méthode de valeur acquise aux activités pour un budget échéancé. La valeur planifiée ou CBTP sera calculée pour les nœuds de l'arborescence et agrégée dans toute la structure d'activités. Les données de méthode de valeur acquise figurant dans une version ne peuvent être mises à jour que pour les activités possédant un montant budgété dans cette version. Les données de méthode de valeur acquise permettent d'appliquer des techniques de mesures des performances générant la valeur acquise ainsi que le coût réel Les sessions suivantes permettent de définir la valeur acquise. Toutes les sessions démarrent dans la session Données relatives à méth. de valeur acquise (tpptc5511m000) par la sélection de l'option Détails de la méthode de valeur acquise… option sur le menu Vues, Références ou Actions: La session Données associées aux jalons de la valeur acquise (tpptc5111s000) permet de définir le montant ou le pourcentage d'activités dont la méthode de valeur acquise est de type Jalon. La session Données associées au pourcentage début/fin valeur acquise (tpptc5112s000) permet de définir les pourcentages de début et de fin pour des activités avec une méthode de valeur acquise Pourcentage de début et de fin. La session Données associées au pourcentage maximum de valeur acquise (tpptc5113s000) permet de définir les pourcentages maximum des activités dont la méthode de valeur acquise est de type Pourcentage effectué ou Niveau d'effort. Voir Utilisation d'une méthode de valeur acquise Si les données d'une activité sont stockées dans une version qui n'est pas la version en cours, vous pouvez utiliser l'option de menu Copier dans version courante dans les sessions Données associées au pourcentage début/fin valeur acquise (tpptc5112s000) et Données associées au pourcentage maximum de valeur acquise (tpptc5113s000) pour copier les données dans la version en cours. Cette opération est possible uniquement si le statut de la version courante est Ouvert ou Réel et si le statut du projet est Ouvert ou Activé. Rubriques liées Utilisation d'un budget échéancé Utilisation des montants répartis Création d'un code Analyse du budget échéancé |