| # Utilisation du résultat de l'avancement L'avancement peut être enregistré à divers niveaux. Le niveau le plus détaillé est le niveau Objet de coûts/code Contrôle. Pour certaines ressources, il est difficile d'enregistrer l'avancement exact ; à cet effet, vous pouvez contrôler l'enregistrement de l'avancement dans deux champs : utilisez le champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) pour indiquer l'avancement à enregistrer au niveau de l'objet de coûts/du code Contrôle pour le projet en cours ; les options possibles sont : Oui, Non et Ecart=Stock ; utilisez le champ Enregistrer l'avancement dans les sessions Objets de coûts standard et Objets de coûts projet pour indiquer si l'avancement doit être enregistré au niveau de l'objet de coûts/du code Contrôle pour un objet de coûts/code Contrôle particulier. En fonction de la combinaison de valeurs des champs, vous obtiendrez le résultat suivant :
- | Case à cocher des sessions d'objets de coûts
Valeurs disponibles dans les projets
| Oui | Non
Oui | Résultat 1 | Résultat 1
Non | Résultat 1 | Résultat 2
Résultat = Stock | Résultat 1 | Résultat 3
Résultat 1 : L'avancement que vous enregistrez sur l'objet de coûts ou le code Contrôle sera utilisé dans le calcul de contrôle selon la formule suivante : réalisé = Avancement (%) * Budget écart de coût = Réalisé - Réel Résultat 2 : Vous ne pouvez pas enregistrer l'avancement sur l'objet de coûts ou le code Contrôle. En conséquence, le contrôle ne permet pas de distinguer le travail réalisé de l'avancement : Réalisé = Réel, le résultat est un écart = 0 Résultat 3 : L'avancement que vous enregistrez sur l'objet de coûts ou le code Contrôle sera utilisé dans le calcul de contrôle selon la formule suivante : L'avancement que vous enregistrez sur l'objet de coûts ou le code Contrôle n'est pas utilisé pour calculer l'écart. Les coûts encourus, mais non utilisés selon votre avancement, sont considérés comme du stock. La logique suivante de contrôle en découle : Réalisé = Avancement (%) * Budget Stock = Réel - Réalisé Résultat = 0 Remarques : Les résultats 2 et 3 ne se produisent que pour le travail non achevé. Si le travail d'un projet est terminé, c'est le calcul du résultat 1 qui est utilisé. Le contrôle n'affiche des résultats que si vous attribuez la valeur Code Contrôle aux niveaux de contrôle des coûts dans la session Projet - Niveaux contrôle des coûts (tppdm6102m000). |