| # Relations entre activités (tppss2510m000) Cette session permet de définir et gérer les relations entre activités. Les activités doivent être mises en séquence pour fournir des programmes réalistes. Une relation entre activités définit une logique selon laquelle une activité donnée (activité suivante) ne peut pas démarrer ou se finir tant qu'une autre activité (précédente) n'a pas démarré ou n'est pas finie. L'activité suivante ou précédente peut également être une activité jalon. Il est impossible de lier la même tâche précédente deux fois à la même tâche suivante, ni même de lier la même tâche précédente à la même tâche suivante. Vous ne pouvez pas créer, modifier ou supprimer une relation de projets dont le statut est Terminé/ Fermé/ Archivé. Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Plan Code d’identification du plan. Description Description ou nom du code. Premier numéro disponible Premier numéro disponible à utiliser dans la série de la relation entre activités. Lorsque vous définissez une nouvelle série, vous devez indiquer le numéro de début de la série. Infor LN incrémente cette valeur de un chaque fois qu'un numéro est émis. Activité précédente Activité à l'origine de la relation. Description Description ou nom du code. Activité suivante Activité liée à l'activité précédente. L'activité ne peut pas débuter ni finir tant que l'activité précédente n'a pas débuté ou ne s'est pas terminée, selon la valeur attribuée au champ Type de relation. Type de relation Sélectionnez le type de relation pour définir les dépendances entre les activités précédentes et les activités suivantes. Les valeurs possibles sont les suivantes : Fin-Début le début de la tâche de l'activité suivante dépend de l'achèvement de la tâche de l'activité précédente. Fin-Fin l'achèvement de la tâche de l'activité suivante dépend de l'achèvement de la tâche de l'activité précédente. Début-début le début de la tâche de l'activité suivante dépend du début de la tâche de l'activité précédente. Début-fin l'achèvement de la tâche de l'activité suivante dépend du début de la tâche de l'activité précédente. Délai/retard Le délai correspond au chevauchement entre des activités ayant une relation de dépendance. Vous pouvez entrer un délai sous forme de valeur négative. Exemple, si une activité peut débuter alors que l'activité qui la précède est à moitié réalisée, vous pouvez indiquer une dépendance de type fin-pour-début avec un délai de 50 % pour la tâche suivante. Le retard correspond à un délai entre des activités ayant une relation de dépendance. Vous pouvez entrer un délai sous forme de valeur positive. Exemple si vous avez besoin d'un délai de deux jours entre la fin d'une activité et le début de la suivante, vous pouvez définir une dépendance de type fin-pour-début et indiquer un retard de deux jours. Délai/retard Unité de temps. Relation établie La case est cochée automatiquement lorsque la relation est définie dans MS Project. Type d'activité précédent Type de l'activité, qui initie la relation entre activités. Valeurs autorisées Type d'activité Type d'activité suivant Type de l'activité liée à l'activité précédente. Valeurs autorisées Type d'activité Remarque Vous ne pouvez pas initier ou achever la tâche d'une activité suivante tant que la tâche de l'activité précédente n'a pas été initiée ou achevée. Type de coûts précédent Sélectionnez le type de coûts associé à l'activité pour lequel le budget est conservé. Numéro de ligne de budget précédent Ligne de budget générée pour le type de coûts sélectionné. Type de coûts suivant Sélectionnez le type de coûts associé à l'activité pour lequel le budget est conservé. Numéro de ligne de budget suivant Ligne de budget générée pour le type de coûts sélectionné. Impression des relations entre activités Imprime les relations entre activités et les données associées. |