| # Valeur acquise Le diagramme à barres Valeur acquise affiche la valeur planifiée, la valeur acquise et le coût réel de tous les projets affectés à un chef de projet. L'utilisateur peut afficher les performances du projet et la différence entre le montant planifié, le montant acquis et le montant consommé à une date donnée. Ce diagramme indique l'écart programme en termes de montants, ainsi que l'écart de coût en termes de montants consommés. Le chef de projet peut utiliser l'indicateur de valeur acquise pour déclencher des mesures de correction lorsque la différence entre les montants planifiés et acquis ou acquis et réels est négative. |