- - | # Performances du projet par projet / organigramme fonctionnel L'état Performances du projet par projet / organigramme fonctionnel affiche les indices de performance du projet. Ceux-ci sont calculés en utilisant les données de valeur acquise et d'écart pour les périodes courante et cumulée, au niveau de l'Organigramme fonctionnel. Pour générer l'état, spécifiez : Société Code de la société. Projet Code du projet pour lequel l'état est créé. Type de devise Type de la devise utilisée pour afficher les données dans les états. Période (mensuelle) Période de l'année (plage) pour laquelle l'état est généré. L'état affiche les données suivantes : Description organigramme fonctionnel L'organigramme fonctionnel lié au projet. Devise Devise dans laquelle les données de l'état sont affichées. Remarque: Cette valeur est basée sur le Type de devise sélectionné. Période / cumulée Année L'année courante / cumulée pour laquelle l'état est généré. Période Période courante / cumulée de l'année pour laquelle l'état est généré. Valeur planifiée Quantité de travail planifié dans la période courante / cumulée. Valeur acquise Quantité de travail exécuté dans la période courante / cumulée. Données réelles Coût réel encouru pour la tâche dans la période courante / cumulée. Ecart de coût Différence entre le coût estimé et le coût réel pour la tâche réalisée.
        Ecart de coûts = Valeur acquise - Coûts réels
  - Ecart de programmation Indique le délai d'avance ou de retard du projet sur le programme.
        Ecart de programmation = Valeur acquise - Valeur planifiée
Indice de performance des coûts L'indice s'obtient en divisant la valeur acquise par le coût réel. Indice de performance de programmation L'indice s'obtient en divisant la valeur acquise par la valeur planifiée.
Méth. de valeur acq. dans Infor LN | Le calcul de la valeur acquise est basé sur
--- | ---
Pourcentage d'avancement | Avancement défini dans Infor LN pour l'activité
Pourcentages de début et de fin | Dates de début et de fin de l'activité
Jalon | Date d'achèvement du jalon
Niveau d'effort | Effort demandé pour achever le projet
Proportionnel | Distribution de la valeur acquise