- - | # Prévisions de coûts par projet / activité / code Contrôle L'état Prévisions de coûts par projet / activité / code Contrôle permet au chef de projet d'analyser les coûts futurs attendus et le coût total requis pour l'achèvement du projet, et de déterminer l'écart budgétaire au niveau du code Contrôle. Pour générer l'état, spécifiez : Société Code de la société. Projet Projet (plage) pour lequel l'état de budget est généré. Description activité L'activité liée au projet. Type de devise Type de la devise utilisé pour afficher les données dans l'état. L'état affiche les données suivantes : Description du code Contrôle Code Contrôle associé au projet. Devise Devise utilisée pour afficher les données dans l'état. Remarque: Cette valeur est basée sur le Type de devise sélectionné. Données budgétaires Les données budgétaires sont basées sur la dernière version approuvée dans BI. Coût réel Les données de coût sont importées depuis Infor LN. Prévision Estimation à achever (ETC) L'Estimation à achever correspond aux coûts additionnels encourus pour une activité ou un projet. Coût prévisionnel total (EAC) Le Coût prévisionnel total correspond au coût total encouru pour une activité ou un projet.
        Estimation à achever = Coût prévisionnel total - Coût réel
  - Ecart de coût final (VAC) L'Ecart de coût final est la différence entre le montant budgété et le montant estimé à la fin du projet.
        Ecart de coût final = Budget - Coût prévisionnel total