| # Avancement réel par avenant/matières (tpppc1180s000) Cette session permet de gérer l'avancement pour la combinaison de l'avenant et de l'objet de coûts Matières. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Projet Statut du projet. Date Date. Avenant Code Avenant. Avenant Statut de l'avenant. Avenant Statut de l'avenant. Article Si la valeur du champ Avancement réel des matières de la session Projets (tppdm6100m000) est Objet de coûts, vous pouvez sélectionner un objet de coûts budgété. Si la valeur de ce champ est Code Contrôle, vous pouvez sélectionner le code Contrôle d'un objet de coûts budgété. Avancement réel des matières Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Quantité budget Quantité budgétée de l'objet de coûts Article. Déclarer terminé Ce champ indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé dans un état. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence par rapport au budget peut être réglée aux conditions suivantes : La case Règlement de la session Eléments (tpptc1100m000) est cochée pour l'élément sélectionné. L'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété(e). Vous pouvez mettre ce champ à jour pour l'objet de coûts ou le projet sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Si la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir une quantité d'avancement supérieure à 100 %. Exemple Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, vous avez déposé 20 mètres cubes supplémentaires. Dans ce cas, saisissez 120 %. Avancement réel [qté] Avancement de l'objet de coûts ou du code Contrôle sélectionné, exprimé en quantité (nombre d'unités terminées) ou en durée. Vous pouvez mettre ce champ à jour pour l'objet de coûts ou le projet sélectionné uniquement si la valeur du champ Enregistrer l'avancement de la session Projets (tppdm6100m000) est Oui. La valeur du champ ci-dessus n'a pas d'importance si la case Déclarer terminé est cochée. Vous pouvez toujours saisir l'avancement. Lorsque la case Avancement réel > 100% autorisé de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, vous pouvez saisir une quantité d'avancement supérieure à la quantité budgétée. Par exemple, si vous budgétez 100 mètres cubes de terre dans le module Planification des projets mais que vous déposez 20 mètres cubes supplémentaires, vous devez saisir 120 %. Si vous modifiez la quantité d'avancement, Infor LN calcule le pourcentage d'avancement. Stock projet La quantité d'un article est toujours présente en tant que stock du projet. Vous pouvez saisir le stock uniquement si : La case Déclarer terminé n'est pas cochée. La valeur Objet de coûts est attribuée au champ Avancement réel des matières de la session Projets (tppdm6100m000). Le résultat est calculé dans le module Avancement du projet, comme le montre l'exemple suivant. Exemple Budgété : 95 000 unités à 0,95 = 90 250 Ventes réelles : 100 000 à 1 = 100 000 L'avancement est de 25 % et le stock physique du projet est encore de 76 000 unités. Budget autorisé : Avancement : 25 % * 90 250 = 22 562,50 Stock physique : 76 000 * 0,95 = 72 200,00 Total : 94 762,50 Quantité totale vendue à ce jour : 100 000,00 Résultat à ce jour : -5 237,50 Stock projet Code Unité. |