| # Enregistrement de l'avancement Vous pouvez enregistrer l'avancement du projet pour : des éléments (élément, élément/type de coûts, élément/objet de coûts), des activités (activité, activité/type de coûts, activité/objet de coûts), des avenants (avenant/type de coûts, avenant/objet de coûts). Vous pouvez utiliser cet avancement pour déterminer les quantités et coûts appliqués et pour effectuer la facturation. Utilisez l'enregistrement de l'avancement aux niveaux des éléments et des activités pour la facturation du projet et la mesure des performances. Aux autres niveaux, vous pouvez utiliser l'enregistrement pour effectuer un contrôle. Avancement des éléments Vous pouvez mettre à jour l'avancement globalement pour une plage d'éléments, d'activités et de types de coûts spécifiques ou pour tous les types de coûts. Vous pouvez enregistrer l'avancement en fonction des données de contrôle générées. Si vos données de contrôle générées sont basées sur les éléments, vous pouvez enregistrer l'avancement sur les éléments. C'est le cas si : le budget de contrôle enregistre les éléments ; le budget du projet enregistre les éléments tandis que le budget de contrôle enregistre les activités (les données de contrôle enregistrent les éléments et les activités). Cependant, si les données de contrôle générées sont uniquement basées sur des éléments, vous ne pouvez pas enregistrer l'avancement des activités. Avancement des activités L'avancement des activités peut provenir de l'avancement de planification. Vous pouvez enregistrer l'avancement en fonction des données de contrôle générées. Si vos données de contrôle générées sont basées sur des activités, vous pouvez enregistrer l'avancement sur les activités. C'est le cas si : le budget de contrôle enregistre les activités ; le budget du projet enregistre les activités tandis que le budget de contrôle enregistre les éléments (les données de contrôle enregistrent les éléments et les activités). L'avancement des activités vous permet d'afficher l'avancement dans le temps du projet PCS d'accompagnement. Vous pouvez lier des jalons à des articles spécifiques dans le projet. Vous pouvez indiquer l'avancement de chaque article spécifique dans la structure de produits PCS pour le projet Projet. Avancement des avenants Vous pouvez saisir des fluctuations dans des compensations des fluctuations. Elles déterminent les données requises pour facturer les variations d'un contrat de projet. Si les quantités, les prix ou le temps passé varient, la facturation de ces modifications du champ d'application est basée sur l'avancement enregistré. Rubriques liées Utilisation de l'avancement et du contrôle Enregistrement des coûts et des engagements Enregistrement des revenus Utilisation des avenants |