| # Avancement réel par avenant/type de coûts (tpppc1189s000) Cette session permet de gérer l'avancement d'un avenant au niveau du type de coûts. Rubriques liées Utilisation du traitement de l'avancement Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Date Date. Avenant Code Avenant. Description Description ou nom du code. Déclarer terminé Indique si l'objet de coûts sélectionné a été déclaré terminé. Un objet de coûts peut être déclaré terminé même si l'avancement n'est pas de 100 %, comme le montre l'exemple suivant : Dans le module Planification des projets, vous avez budgété 100 mètres cubes de terre. Cependant, seulement 80 mètres cubes sont nécessaires. Une fois le travail prêt, sélectionnez ce champ et saisissez 80 % dans le champ Avancement réel [%] car vous avez eu besoin de 80 % seulement de la quantité budgétée totale. Si l'avancement n'est pas de 100 %, la différence obtenue par comparaison avec le budget peut être réglée aux conditions suivantes : La case Règlement de la session Eléments (tpptc1100m000) est cochée pour l'élément sélectionné. L'objet de coûts sélectionné appartient à un avenant pour lequel la valeur du champ Type d'avenant de la session Avenant (tpptc0110s000) est Quantités à régler. Avancement réel [%] Avancement exprimé en pourcentage de la quantité ou du temps total budgété pour tous les types de coûts. Vous pouvez utiliser ce champ lorsque tous les types de coûts doivent être mis à jour selon le même pourcentage d'avancement. Si l'un des pourcentages d'avancement de type de coûts est modifié, la valeur zéro est attribuée à ce champ. Matières Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Main-d'oeuvre. Main-d'oeuvre Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Article. Equipement Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Equipement. Sous-traitance Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Sous-traitance. Coûts divers Pourcentage d'avancement de l'objet de coûts Coûts divers. |