| # Prévisions d'heures par projet L'état Prévisions d'heures aide le chef de projet à analyser les heures planifiées et les heures réelles utilisées pour l'achèvement du projet, et de déterminer l'écart en heures. Il permet également à l'utilisateur de définir manuellement le pourcentage d'indice d'inflation des prévisions au niveau du code Contrôle. Les divers états pouvant être générés : Prévisions d'heures par projet Prévisions d'heures par projet / activité Prévisions d'heures par projet / activité / code Contrôle L'état Prévisions d'heures affiche les données suivantes : Heures planifiées: Les heures planifiées sont basées sur la dernière version approuvée dans BI. Heures réelles: Les données d'heures réelles sont transférées depuis Infor LN. Avancement: Les données d'avancement sont transférées depuis Infor LN. Prévisions: Les données de prévision sont définies dans BI. Heures supplémentaires: Majoration (ou baisse, en %) à appliquer au montant d'heures d'estimation à achever. Remarque: Les Heures supplémentaires sont modifiées au niveau du code Contrôle. Estimation à achever (ETC): L'Estimation à achever (ETC) correspond aux heures supplémentaires requises pour terminer une activité ou un projet. Heures prévisionnelles totales (EAC): Les Heures prévisionnelles totales sont le nombre total d'heures nécessaires à l'achèvement d'une activité ou d'un projet. Heures prévisionnelles totales = Estimation à achever + Heures réelles Ecart heures total (VAC): L'Ecart heures total est la différence entre les heures réelles et les heures planifiées à la fin du projet. Ecart heures total = Heures planifiées - Heures prévisionnelles totales Pour générer l'état : Spécifiez la plage de données pour laquelle l'état doit être généré. Vérifiez les données. Cliquez sur le code de projet dans le champ Projet. Vérifiez l'état Prévisions des heures par projet / activité au niveau de l'activité, ainsi que les données d'heures prévisionnelles comme l'Estimation à achever, les Heures prévisionnelles totales et l'Ecart heures total. Cliquez sur le code d'activité dans le champ Activité. Vous pouvez afficher l'état Prévisions des heures par Projet / Activité / Code Contrôle pour les données spécifiées au niveau du code Contrôle. Remarque Au niveau du code Contrôle : L'état Prévisions des heures est affiché uniquement pour le type de coûts Main-d'oeuvre. Les Heures supplémentaires peuvent être modifiées. |