| # Chemin critique Le chemin critique est le parcours optimal depuis l'heure à laquelle la première activité peut être démarrée jusqu'à l'heure (comprise) de fin de la dernière activité. Infor LN prend en compte l'activité elle-même et les relations mutuelles entre les activités et les marges présentes. Une activité appartient au chemin critique si les champs Marge totale et Marge disponible de la session Activités (tipcs4101m000) contiennent tous les deux zéro. Vous pouvez afficher le chemin critique dans le planning en cochant la case Chemin critique dans la session Groupes de planning (tccom5500m000) et en cliquant sur une couleur dans la liste Color Chemin critique. Si les données du planning sont modifiées, le chemin critique peut changer. Si vous souhaitez visualiser cela, vous pouvez générer à nouveau la planification réseau à l'aide de la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000). |