| # Activités standard (tppdm1110m000) Cette session permet de créer et gérer les activités standard associées au projet pour lesquelles des valeurs par défaut ont été définies. Remarque Vous pouvez utiliser cette session pour gérer une bibliothèque d'activités standard. Ces dernières peuvent être copiées dans des activités spécifiques dans le module Planification des besoins. Rubriques liées Utilisation d'une structure d'activités En utilisant un des organigrammes fonctionnels Général Activité Code d'identification de l'activité standard. Description Description ou nom du code. Critère de recherche Critère de recherche de l'activité. Type d'activité Une structure d'activités peut contenir plusieurs niveaux d'activités afin de subdiviser l'étendue du projet en tâches gérables. Pour cette raison, le contenu de l'activité dans la structure d'activités peut différer. D'autres types d'activités sont souvent impliqués en fonction de leur emplacement dans la structure d'activités. Valeurs autorisées Type d'activité Unité Unité de mesure appropriée à l'activité pour la quantité. Description Description ou nom du code. Unité de temps Unité de temps de la durée appropriée pour l'activité. Description Description ou nom du code. Type de capacité critique Indique quels types de coûts sont critiques pour la livraison de cette activité. Valeurs autorisées Type capacité Méthode de la valeur acquise Le type de méthode de la valeur acquise détermine la manière dont les montants budgétaires doivent être lancés dans le budget échéancé. Valeurs autorisées Méthode de la valeur acquise Pourcentage de début Valeur de pourcentage attribuée au point de départ de l'activité. Au début de l'activité, un pourcentage spécifié pour l'activité de projet peut être considéré comme valeur acquise. La somme des pourcentages de début et de fin doit être égale à 100 %. Remarque Ce champ est activé uniquement si le statut de Méthode de la valeur acquise est Pourcentage de début et de fin. Pourcentage utilisé par défaut pour Utilisation des données associées à la valeur acquise dans le budget échéancé. Pourcentage de fin Valeur de pourcentage attribuée au point de fin de l'activité. La somme des pourcentages de début et de fin doit être égale à 100 %. Remarque Ce champ est activé uniquement si Méthode de la valeur acquise est défini sur Pourcentage de début et de fin. Pourcentage jusqu'au jalon Pourcentage jalon de l'activité. Remarque Ce champ est activé uniquement si Type d'activité est défini sur Jalon. La somme de tous les pourcentages jusqu'au jalon associés à l'activité doit être 100 %. Texte Si cette case est cochée, l'activité courante est associée à un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte. Contrôle Cadence de production Cadence de production prévue pour cette activité. Elle est exprimée en nombre d'unités de production par unité de temps. Enregistrement de l'avancement réel Niveau par défaut auquel vous souhaitez enregistrer l'avancement en fonction de cette activité. Valeurs autorisées Niveau d'avancement réel Détails de facturation Facturation proportionnelle Indique comment l'activité en cours doit être facturée. Valeurs autorisées Facturation basée sur l'avancement réel Rubriques liées Utilisation de la facturation proportionnelle Avancement pour facture Indique le type de travail en quoi consiste l'activité. Valeurs autorisées Type d'élément Remarque Cette valeur est basée sur la valeur du champ Facturation proportionnelle. Si Facturation proportionnelle est définie sur : Les valeurs Oui, Direct et Indirect sont activées. Les valeurs Non, Direct et Sans objet sont activées. Règlement Si cette case est cochée, il est possible de régler un travail supplémentaire en rapport avec cette activité. Cette option est valable uniquement lorsque le mode de facturation est Facturation proportionnelle et lorsque le travail est Direct. Remarque Cette case n'est activée que si le champ Facturation proportionnelle est défini sur Oui. Facturable Si cette case est cochée, l'activité sélectionnée peut être facturée au client. Service Activité de référence Activité de référence. Remarque Les données de l'activité de référence peuvent être extraites de la session Activités. Description Description ou nom du code. Fréquence Nombre de fois qu'une activité de référence apparaît dans le cadre d'une activité du projet. Appliquer la fréquence à Permet d'indiquer comment la fréquence d'une activité de référence doit être utilisée dans le cadre d'une activité de projet : Valeurs autorisées Appliquer la fréquence à |