| # Répartition des charges (programmation) Lors de la planification de groupes, la répartition des charges de travail permet de définir le nombre de groupes à générer pour une combinaison d'attributs de planification programmés en parallèle. La répartition des charges crée plusieurs groupes pour une même combinaison de ces attributs. Lors de la répartition des charges selon le calendrier, les heures de début et de fin de prestation planifiées permettent de répartir les prestations entre les groupes au sein d'un ensemble de groupes. La répartition des charges selon le calendrier comprend les tâches suivantes : Sélection des prestations Permet de sélectionner toutes les prestations pour lesquelles le processus de répartition doit être exécuté. Les prestations sélectionnées sont transférées dans un autre groupe pour la répartition des charges, avec toutefois les exceptions suivantes : Groupes gelés et planifiés fermes Ensembles de prestations gelées et planifiées fermes Prestations planifiées fermes Tri des prestations Permet de trier les prestations sélectionnées. Le premier critère de tri est l'ensemble de groupes. Dans chaque ensemble de groupes, les prestations sont triées en fonction des dates de début et de fin. Les prestations sont triées selon les critères suivants : Heure de début au plus tôt Heure de début planifiée Heure de début au plus tard (le calcul de l'heure de début au plus tard d'une prestation est fonction de l'heure de fin au plus tard, de la durée de la prestation, du calendrier applicable, du type de disponibilité et du fuseau horaire). Heure de fin planifiée Heure de fin au plus tard Remarque Si la date de début n'est pas spécifiée, la valeur de ce champ est zéro par défaut. Si la date de fin n'est pas spécifiée, la plus grand valeur possible est prise en compte. Dans un plan, les prestations sans date de début sont toujours programmées en premier et les prestations sans date de fin en dernier. Répartition des prestations en groupes Les prestations sélectionnées sont réparties dans les groupes d'un ensemble de groupes. Chaque prestation est ajoutée au groupe avec l'heure de fin au plus tôt. L'heure de fin du groupe est mise à jour en conséquence. Le processus se poursuit jusqu'à ce que toutes les prestations aient été ajoutées dans un groupe. Lorsqu'une prestation est reportée ou programmée à une date/heure antérieure ou postérieure, l'heure de début et l'heure de fin planifiées sont mises à jour. Remarque Si les cases Respecter début au plus tôt de la session Paramètres de planification des services (tsspc0100m000) sont cochées pour l'ordre de service, l'ordre de travail et les prestations planifiées, une prestation ne peut jamais démarrer avant l'heure de début au plus tôt qui a été spécifiée pour elle. Le processus de répartition des charges selon calendrier est le suivant : Lorsque les cases Respecter début au plus tôt de la session Paramètres de planification des services (tsspc0100m000) sont cochées pour l'ordre de service, l'ordre de travail et les prestations planifiées, une prestation démarre toujours à l'heure de fin au plus tard du groupe dans lequel elle est ajoutée. Lors de l'ajout d'une prestation dans un groupe, si l'heure de début au plus tôt d'une prestation n'est pas prise en compte, aucune marge horaire n'est occasionnée. Une fois la prestation ajoutée, le processus se poursuit pour les prestations suivantes. Si les cases Respecter début au plus tôt de la session Paramètres de planification des services (tsspc0100m000) ne sont pas cochées pour l'ordre de service, l'ordre de travail et les prestations planifiées, une prestation ne peut jamais démarrer avant l'heure de début au plus tôt. Une marge horaire peut en fait apparaître après l'ajout d'une prestation dans un groupe. |