| # Heures échéancées par projet L'état de performances échéancées permet de vérifier les heures budgétées échéancées et les heures réellement utilisées pour le projet sur la période courante et cumulée. L'échéancement est basé sur la méthode de la valeur acquise définie pour l'activité. Vous pouvez également voir les données de budget échéancées et les heures réelles utilisées pour le projet du projet au niveau de l'activité / de l'élément de coût / du code Contrôle à l'aide des états suivants : Heures échéancées par projet Heures échéancées par projet / activité Heures échéancées par projet / activité / élément de coût Heures échéancées par projet / activité / code Contrôle |