- - | # Previsión de costo por proyecto/actividad/código de control El listado Previsión de costo por proyecto/actividad/código de control permite al director de proyecto analizar los costos futuros esperados, el costo total necesario para finalizar el proyecto y determinar la variación del presupuesto en el nivel de código de control. Para generar el listado, especifique: Compañía El código de la compañía. Proyecto El proyecto (rango) para el que se genera el listado de presupuesto. Actividad (Descripción) La actividad vinculada al proyecto. Tipo de divisa El tipo de divisa utilizada para mostrar los datos en el listado. El listado muestra estos datos: Código de control (Descripción) El código de control vinculado al proyecto. Divisa La divisa usada para mostrar los datos en el listado. Nota: Este valor se basa en el tipo de divisa seleccionado. Presupuesto Los datos de presupuesto se basan en la última versión aprobada en BI. Costo real Los datos de costo se transfieren desde Infor LN. Previsión Estimación para finalizar (ETC) Estimación para finalizar es el costo adicional imputado a una actividad o a un proyecto. Estimación al finalizar (EAC) Estimación al finalizar es el costo total imputado a una actividad o a un proyecto.
        Estimación para finalizar = Estimación al finalizar - Costo real
  - Variación de costo al finalizar (VAC) La variación al finalizar es la diferencia entre el importe presupuestado y el importe estimado al final del proyecto.
        Variación al finalizar = Presupuesto - Estimación al finalizar