| # Previsión de costos de mano de obra (tpppc2536m000) Utilice esta sesión para consultar la previsión de costo para la combinación del proyecto y la fecha de registro de distintos códigos de mano de obra. Estos valores se usan para calcular importes de previsión en consultas de control y sesiones de listado. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Registrar la previsión de costos Calcular resultado provisional Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Fecha de registro La fecha de entrada para la desviación prevista de costos. Mano de obra El código de mano de obra. Temas relacionados mano de obra Mano de obra La descripción o nombre del código. Elemento El código de elemento. Temas relacionados elemento Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Actividad El código de actividad. Temas relacionados actividad Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Divisa La divisa de transacción. Costos adicionales estimados El importe que aparece son los costos adicionales estimados en la parte superior del presupuesto actual. Estimación para finalizar El costo adicional previsto necesario para llevar a término una actividad o proyecto. Estimación al finalizar El valor del costo de estimación al finalizar se usa para determinar cuál será el costo al final de un proyecto. Aprobado El importe de costo previsto confirmado. Aprobar Establece la transacción en Aprobado. No aprobar Desmarca la casilla de verificación Aprobado de la transacción seleccionada. Listar previsión de costos por objeto de costo Inicia la sesión Listar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2416m000), que lista la previsión para el resultado final. |