| # Datos maestros En Datos generales de proyecto, se centralizan los datos maestros utilizados en LN para su uso en todos los proyectos. La mayoría de estas tablas se utilizan para agrupar, clasificar y listar proyectos, y también como varias dimensiones para contabilizaciones financieras. Proyectos Los datos de proyecto definen todos los aspectos del proyecto. El estatus de proyecto es importante para seguir el curso adecuado en todo el ciclo de vida del proyecto. Relaciones PCS de proyecto Vincule un proyecto a un proyecto PCS en Fabricación. Se puede utilizar un proyecto PCS para generar un artículo genérico, un artículo personalizado o un artículo estándar. La relación entre los dos códigos de proyecto se establece al especificar un artículo de proyecto PCS en una línea de presupuesto de material en Proyecto. Resultados provisionales de proyecto Visualice los resultados financieros provisionales de un proyecto seleccionado. Los resultados provisionales son los resultados financieros temporales durante un proyecto. Se pueden transferir estos resultados a la cuenta de pérdidas y ganancias. Existen dos tipos de resultados provisionales: Costos de resultados provisionales (transacciones asociadas a costos) Ingresos de resultados provisionales (transacciones asociadas a ingresos) Planes Se puede especificar la estructura de actividad, la programación, y las fechas de inicio y finalización. Se pueden mantener planes alternativos para un único proyecto. El plan activo es el plan que se utiliza para realizar un seguimiento del progreso. Actualizar estatus de permiso de trabajo Se utiliza un procedimiento formal de permiso para empezar a trabajar en un elemento o una actividad específicos. Este proceso garantiza que el trabajo autorizado se realice en el momento adecuado y en la secuencia correcta. Proyecto - Documentos Se pueden mantener los detalles para documentos específicos de proyecto. Los documentos son agrupados por el tipo de documento definido. Proyecto - Terceros Se pueden mantener los detalles específicos de proyecto de terceros. Un tercero es una persona u organización con un interés indirecto o no contractual en un proyecto, por ejemplo, un organismo gubernamental o un departamento regulador. Ampliaciones Las ampliaciones son acuerdos específicos incluidos en el contrato inicial o añadidos a éste. Una ampliación es un acuerdo que está fuera del contrato inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente. La relación con el presupuesto se define en el presupuesto inicial o en las líneas de detalle de corrección presupuestaria. Hay cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar Entregables de proyecto Según el parámetro Presupuesto por en el nivel de proyecto, se pueden definir entregables para un elemento o una actividad. Si el proyecto está presupuestado por elemento y controlado por actividad, se debe vincular una actividad al entregable de proyecto del elemento. Mano de obra Se utilizan códigos de mano de obra para controlar los costos para un código de mano de obra específico o para un grupo de códigos de mano de obra. La tarifa salarial determina qué tarifas de costo y de venta se utilizan en líneas de presupuesto y en registro de tiempo. Costos varios Los objetos de costos varios pueden ser estándar o específicos de proyecto. El objeto de costo está relacionado con un código de control con fines de control de costos. Actualizar precios y tarifas de proyecto Se pueden actualizar las tarifas y los precios globalmente de objetos de costo y tarifas salariales específicos de proyecto. Esto cubre los objetos de costo de los tipos mano de obra, subcontratación, equipamiento y costos varios. Códigos de ingreso Se pueden indicar ingresos específicos de proyecto. códigos de ingresos. Estos códigos hacen referencia únicamente a un proyecto concreto. Los códigos de ingreso se utilizan para agrupar importes facturados que tienen el mismo tipo de factura, para que se pueda analizar la historia de ingresos. Recargos Se utilizan recargos para calcular los costos indirectos del presupuesto en el módulo Presupuestación o los costos indirectos reales del presupuesto en el módulo Control de fabricación de proyecto. Convertir divisa de proyecto y de presupuesto Se puede ejecutar una conversión de divisa para: Divisa del proyecto Divisa de línea de presupuesto Ambas divisas Utilizar procedimientos de proyecto Un procedimiento de proyecto incluye los pasos necesarios para ejecutar un proyecto. Se pueden especificar los pasos necesarios para aplicar y ejecutar procedimientos de proyecto, como actualizar estatus de presupuesto, generar datos de control, etcétera. |