| # Progreso físico por ampliación/material (tpppc1180s000) Utilice esta sesión para mantener el progreso para la combinación de la ampliación y el objeto de costo de material. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso Proyecto El código que identifica el proyecto. Proyecto El estatus del proyecto. Fecha La fecha. Ampliación El código de ampliación. Ampliación El estatus de la ampliación. Ampliación El estatus de la ampliación. Artículo Si el campo Progreso físico de material de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) está establecido en Objeto de costo, puede seleccionar un objeto de costo presupuestado. Si este campo se ha establecido en Código de control, puede seleccionar el código de control de un objeto de costo presupuestado. Progreso físico de material Nivel al que se puede registrar el progreso correspondiente a este tipo de costo. Cantidad de presupuesto Cantidad presupuestada del objeto de costo artículo. Terminado Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación presupuestó 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que termine el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se necesitó un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia contra el presupuesto, siempre y cuando: La casilla de verificación A liquidar de la sesión Elementos (tpptc1100m000) está seleccionada para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) es Cantidades para liquidar. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o el proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) tiene el valor Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) está seleccionada, puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación presupuestó 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. Progreso físico [cantidad] El progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como cantidad (número de unidades completadas) o como cantidad de tiempo. Puede mantener este campo para el objeto de costo o el proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) tiene el valor Sí. El valor de este campo es irrelevante si la casilla de verificación Terminado está seleccionada. Entonces puede especificar el progreso en todos los casos. Cuando la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) esté seleccionada, puede introducir una cantidad de progreso superior a la cantidad presupuestada. Por ejemplo, si en el módulo Planificación se presupuestaron 100 metros cúbicos de tierra, pero se descargaron 20 metros cúbicos adicionales, debe especificarse un valor de 120%. Si se cambia la cantidad de progreso, LN calcula el porcentaje de progreso. Stock de proyecto Cantidad de artículo todavía presente en forma de stock para el proyecto. Solamente puede especificar stock si: La casilla de verificación Terminado no está seleccionada. El campo Progreso físico de material en la sesión Proyectos (tppdm6100m000) está establecido en Objeto de costo. El resultado se calcula en el módulo Progreso de proyectos, como se muestra en el siguiente ejemplo. Ejemplo Presupuestado: 95.000 unidades a 0,95 = 90.250 Ventas reales: 100.000 a 1 = 100.000 El progreso es 25%, mientras que el stock físico para el proyecto todavía es 76.000 unidades. Presupuesto permitido: Progreso: 25% * 90.250 = 22.562,50 Stock físico: 76.000 * 0,95 = 72.200,00 Total: 94.762,50 Cantidad total vendida hasta esta fecha: 100.000,00 Resultado hasta esta fecha: -5.237,50 Stock de proyecto El código de unidad. |