| # Control por proyecto/actividad/costos varios (tpppc4554m000) Utilice esta sesión para controlar un proyecto durante su ejecución. El control de costo real se agrega en el nivel de código de control de proyecto/actividad/costos varios. Se trata de una en un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para el control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Cómo LN calcula el Utilizar consultas de control y listados Proyecto El código que identifica el proyecto. Actividad Parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. LN distingue entre estos tipos de actividad: Elemento WBS Cuenta de control Paquete de trabajo Paquete de planificación Hito Generado La fecha en que se creó el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo. Divisa La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto en un sistema de divisas dependiente como en uno independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R>. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias. Divisa La divisa. Código de control de costos varios El código de control se utiliza para el nivel más detallado del control de costo. Presupuesto total El importe presupuestado mostrado en los datos de control. Valor obtenido Los costos permitidos al final del período actual. Cantidad de presupuesto La cantidad total presupuestada mostrada en los datos de control. Valor obtenido La cantidad permitida al final del período actual. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluyendo los pagos anticipados) contabilizada en la historia para todos los períodos hasta el actual. Período actual El año del período de control de costo real. / El período para el control de costo real Valor obtenidoinc. compromisos Los costos en los que puede incurrirse en el período actual. Real sin compromisos Los costos reales (sin los compromisos) contabilizados en la historia para el período actual. Valor obtenidoexc. compromisos El importe permitido sin incluir compromisos. Valor obtenidoinc. compromisos La cantidad que se puede fabricar en el período actual. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluidos los pagos anticipados) contabilizada en la historia para el período actual. Valor obtenidoexc. compromisos La cantidad permitida excluidos los compromisos. Costos reales El importe real. Variación El importe de resultado. Previsión de costos El costo previsto. Cantidad real El importe real. Variación El importe de resultado. Cantidad prevista La cantidad adicional prevista para el final del proyecto, anticipada para el final del período actual. |