| # Previsión de costos de subcontratación (tpppc2176s000) Utilice esta sesión para mantener la previsión de costo para la combinación del proyecto y la fecha de registro para diferentes códigos de subcontratación. Estos valores se usan para calcular importes de previsión en consultas de control y sesiones de listado. Temas relacionados Registrar la previsión de costos Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Valores permitidos Definición de los estatus de proyecto Fecha de registro La fecha de entrada para la desviación prevista de costos. Detalles de objeto de costo Elemento El código de elemento. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus del elemento El estatus de permiso de trabajo del elemento. Valores permitidos Estatus de permiso de trabajo Actividad El código de actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de actividad El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Valores permitidos Estatus de permiso de trabajo Subcontratación El código de subcontratación. Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo El código de componente de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Precio de costo Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Precio de costo Precio de costo por unidad. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio que pertenece al tipo de cambio de divisa que se muestra. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Costo Presupuesto El importe total del presupuesto. Valor obtenido El valor ejecutado. Progreso físico El porcentaje de progreso. Real El importe real gastado. Previsión Cantidad prevista La cantidad del objeto de costo. Cantidad prevista La unidad de costo. Importe de costo Los costos totales de subcontratación. Si cambia el importe de costo generado, la tarifa de costo por unidad se corrige automáticamente. Importe de costo La divisa propia en la que se expresa el importe de costo. Importe de costo El importe de costo en la divisa propia. Costos adicionales estimados El importe que especifique aquí son los costos adicionales estimados sobre el presupuesto ya estimado. Nota Puede ver este campo sólo si el campo Método de previsión principal está establecido en Costos adicionales estimados en la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000). Estimación para finalizar Valor de estimación para finalizar es el costo adicional previsto necesario para completar una actividad o proyecto. Nota Este campo solamente se puede ver y está habilitado si el campo Método de previsión principal está establecido en Estimación para finalizar en la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000). Estimación al finalizar El valor de Estimación al finalizar se utiliza para determinar cuál será el costo al final del proyecto. Nota Este campo solamente se puede ver y está habilitado si el campo Método de previsión principal está establecido en Estimación al finalizar en la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000). Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba el importe de costo previsto. Sólo se tienen en cuenta los listados de previsión de costo aprobado para los resultados de control de costo y provisionales. Nota Una vez aprobado el importe previsto, LN no le permite modificar los datos de previsión. Variación Variación Resultado del proyecto. Variación prevista El resultado del proyecto previsto. Precio de costo predeterminado Use esta función para leer el precio de costo predeterminado de la subcontratación en el registro que se muestra. Listar previsión de costos por objeto de costo Inicia la sesión Listar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2416m000), que lista la previsión para el resultado final. |