- - | # Presupuesto decalado en el tiempo frente a real por proyecto/actividad/componente de costo El listado Presupuesto decalado en el tiempo frente a real por proyecto/actividad/componente de costo muestra los datos de costo reales y presupuestados decalados en el tiempo del proyecto en los períodos actuales y acumulados, en el nivel de componente de costo. El decalado en el tiempo se basa en el método Valor obtenido (EV) definido para la actividad. Para generar el listado, especifique: Compañía El código de la compañía. Tipo de divisa El tipo de divisa utilizado en el proyecto. Proyecto El código del proyecto para el que se genera el listado. Actividad El código de la actividad vinculada al proyecto. Período (Mensual) Los períodos del año (rango) para los que se genera el listado. El listado muestra: Componente de costo (Descripción) El componente de costo vinculado al proyecto. Divisa La divisa del proyecto. Nota: Este valor se basa en el tipo de divisa, seleccionado en la configuración. Período/Acumulado Año El año actual/acumulado para el que se genera el listado. Período El período actual/acumulado del ejercicio para el que se genera el listado. Presupuesto El presupuesto asignado al proyecto en el período actual/acumulado. Costo real El costo real imputado al proyecto en el período actual/acumulado. Presupuesto de saldo El importe de saldo del período actual/acumulado se calcula mediante la fórmula:
        (Presupuesto - Costo real)
  - % de presupuesto de saldo El importe de saldo, expresado como un porcentaje:
        ((Presupuesto - Costo real)/Presupuesto))*100