| # Control por proyecto/actividad/componente de costo (tpppc4542m000) Utilice esta sesión para controlar un proyecto durante su ejecución. El control de costo real se agrega en el nivel de proyecto/actividad/componente de costo. Se trata de una de un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Temas relacionados Utilizar consultas de control y listados Cómo LN calcula el Proyecto El código que identifica el proyecto. Indicador de costo total de proyecto principal Indica si los datos están relacionados con el proyecto en sí, o con el proyecto y sus subproyectos subyacentes. Generado La fecha en que se creó el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo. Actividad Parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. LN distingue entre estos tipos de actividad: Elemento WBS Cuenta de control Paquete de trabajo Paquete de planificación Hito Divisa La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto si trabaja con un sistema de divisas dependiente o independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R>. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias. Divisa La divisa. Componente de costo El componente de costo. Presupuesto total El importe presupuestado mostrado en los datos de control. Valor obtenido Los costos permitidos al final del período actual. Ingresos Los ingresos contabilizados en la historia para todos los períodos hasta el actual. Cantidad de presupuesto La cantidad total presupuestada mostrada en los datos de control. Valor obtenido La cantidad permitida al final del período actual. Cantidad real con compromisos No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluyendo los pagos anticipados) contabilizada en la historia para todos los períodos hasta el actual. Período actual El año del período de control de costo real. / El período para el control de costo real Valor obtenidoinc. compromisos Los costos en los que puede incurrirse en el período actual. Real sin compromisos Los costos reales (sin los compromisos) contabilizados en la historia para el período actual. Valor obtenidoexc. compromisos El importe permitido sin incluir compromisos. Ingresos Los ingresos del período actual, que se han contabilizado en la historia. Valor obtenidoinc. compromisos La cantidad que se puede fabricar en el período actual. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluidos los pagos anticipados) contabilizada en la historia para el período actual. Costos reales El importe real. Variación El importe de resultado. Previsión de costos El costo previsto. Previsión de ingresos adicionales Los ingresos adicionales previstos para el final del proyecto y anticipados al final del período actual. Cantidad real El importe real. Variación El importe de resultado. Cantidad prevista La cantidad adicional prevista para el final del proyecto, anticipada para el final del período actual. |