| # Correlación de datos: exportar datos de PCS a Microsoft Project Para trabajar en proyectos PCS en Microsoft Project, utilice la sesión Exportar / Importar actividades PCS mediante XML (tipcs4172m000) para transferir los datos relacionados con los proyectos PCS de LN a Microsoft Project. La tabla muestra la similitud de los datos de LN con los de Microsoft Project. Si no existe ningún campo coincidente, se inserta automáticamente un campo personalizado en Microsoft Project. Para mostrar los campos personalizados en la cuadrícula de Microsoft Project, haga lo siguiente: Haga clic con el botón derecho en la cabecera de la columna. Seleccione Insertar columna. En la pantalla de definición de columna, seleccione el nombre de campo Texto3, Texto4, Texto5, Texto6 o Texto7. Para modificar GLOBAL.MPT a fin de que los campos personalizados se muestren en la cuadrícula de forma predeterminada: Copie GLOBAL.MPT, que se encuentra en C:\Documents and Settings\<usuario>\Application Data\Microsoft Data\Microsoft\MS Project\11\1033\. Realice los pasos descritos anteriormente para que aparezcan los campos personalizados y guarde el archivo de plantilla. Sustituya el archivo GLOBAL.MPT por su copia modificada. Nota En cualquier momento podrá recuperar el archivo GLOBAL.MPT original: Elimine el archivo MPT modificado. Cree un archivo de Microsoft Project. Se copia un nuevo archivo GLOBAL.MPT de la plantilla instalada globalmente en C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\.
LN | Microsoft Project | Observaciones
--- | --- | ---
Proyecto PCS | Tarea de resumen | --
Proyecto | Nombre de la tarea | --
Descripción | Descripción de tarea de LN (campo personalizado) | --
Las fechas de inicio y de finalización de PCS no se exportan. Microsoft Project determina la fecha de inicio y de finalización del proyecto durante la carga del archivo XML en Microsoft Project, según las fechas de las distintas tareas. | Fecha de comienzo Fecha de fin | Un proyecto de Microsoft Project contiene un solo proyecto. Este proyecto puede contener todas las actividades de varios proyectos PCS de LN.
Método de planificación de PCS Retrospectivo Prospectivo | Programado desde el comienzo Falso Verdadero | --
Proyecto (rango de selección) Fecha de inicio del primer proyecto Fecha de finalización del último proyecto | Fecha de comienzo Fecha de fin | Un proyecto de Microsoft Project contiene un solo proyecto. Este proyecto puede contener todas las actividades de varios proyectos PCS de LN.
| Valores fijos: Formato de la duración: 5 (=horas) Devengos de costo fijo predeterminados: 3 (=final) Proyecto modificado externamente: 0 (no) | --
Actividad | Tarea | --
Actividad | Nombre de la tarea: <código de proyecto> - <código de actividad> | --
Descripción | Descripción de actividad de LN (campo personalizado) | --
Tarea | Tarea de LN (campo personalizado) | --
Tarea | Descripción de tarea de LN (campo personalizado) | --
Responsable de la actividad | Responsable de actividad de LN (campo personalizado) | --
Centro de trabajo | Centro de trabajo de LN (campo personalizado) | Consulte también Recurso
Calendario que es válido para el centro de trabajo de la actividad: Disponibilidad definida en los parámetros de rutas Calendario de la compañía o calendario del centro de trabajo, según el Tipo de calendario usado en los parámetros de ruta. | Tipos usados Valor: <disponibilidad> . <calendario> Omitir calendario de recursos: 1 (=sí) | Microsoft Project sólo utiliza el calendario de tareas. El calendario del centro de trabajo no se utiliza.
--- | Tipo de tarea: Trabajo fijo | --
Fecha de inicio deseada Fecha deseada de finalización Si en estos campos no existen fechas, se utilizan otros campos de fecha: En caso de planificación prospectiva: Primera fecha de inicio y Primera fecha de finalización En caso de planificación hacia atrás: Última fecha de inicio y Última fecha de finalización | Iniciar Finalizar | --
Duración de actividad | Duración | La duración de LN es la jornada laboral entre la Fecha de inicio deseada y la Fecha deseada de finalización. En función del parámetro de ruta, se utiliza el calendario del centro de trabajo de la actividad o el calendario de la compañía para calcular el número de horas. Consulte también Fecha de inicio deseada y Fecha deseada de finalización. Microsoft Project utiliza la fecha de inicio, la duración y la definición del calendario importado para calcular la fecha de finalización de la tarea.
Actividad precedente (como se define en Relaciones de actividades (tipcs4110m000)) | Predecesor | El margen de tiempo en días se multiplica por la capacidad básica del centro de trabajo para convertir el tiempo en horas (tiempo de trabajo). En Microsoft Project, el margen de tiempo se importa en horas, pero el tiempo se muestra en días (tiempo de trabajo). El calendario de la tarea actual ( Próxima actividad en Relaciones de actividades (tipcs4110m000)) se utiliza para decalar el margen de tiempo.
Tipos usados | Tipos usados | --
Todos los calendarios usados para la planificación de actividades se exportan a Microsoft Project Tipo de disponibilidad según definición en los parámetros de ruta En función del parámetro de ruta, se exporta el calendario de la compañía o un calendario para cada uno de los centros de trabajo. Para cada calendario, se exporta el tipo de disponibilidad predeterminada según su definición en los parámetros de ruta. Se exporta un máximo de tres bloques de tiempo de trabajo por día. | Tipos usados Valor: <disponibilidad> . <calendario> Los calendarios están vinculados a las tareas | --
Centro de trabajo | recurso | --
Centro de trabajo (se utiliza en la actividad) | recurso Para cada tarea, hay disponible un campo personalizado llamado "Centro de trabajo LN " Durante la importación XML, los recursos no se vinculan formalmente a las tareas | --
Código | Nombre | --
Tipos usados | Tipos usados | --
Temas relacionados Integración entre PCS y Microsoft Project Correlación de datos: importar datos de Microsoft Project a PCS |