| # Progreso físico por actividad/tipo de costo (tpppc1149s000) Utilice esta sesión para mantener el progreso de una actividad en el nivel de tipo de costo. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso Proyecto El código que identifica el proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Fecha La fecha. Actividad El código que identifica la actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Terminado Este campo indica si el objeto de costo seleccionado se ha anunciado como terminado. Un objeto de costo puede anunciarse como terminado aunque el progreso no sea del 100%, como se muestra en el ejemplo siguiente. En el módulo Planificación presupuestó 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, solamente es necesario descargar 80 metros cúbicos. Una vez que termine el trabajo, seleccione este campo y especifique 80% en el campo Progreso físico [%] porque solamente se necesitó un 80% de la cantidad total presupuestada. Si el progreso no es 100%, se puede liquidar la diferencia contra el presupuesto, siempre y cuando: La casilla de verificación A liquidar de la sesión Elementos (tpptc1100m000) está seleccionada para el elemento seleccionado. El objeto de costo seleccionado pertenece a una ampliación para la cual el campo Tipo de ampliación de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se establece en Cantidades para liquidar. Progreso físico [%] El progreso, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total, para todos los tipos de costo. Este campo puede utilizarse cuando todos los tipos de costo se actualizan con el mismo porcentaje de progreso. Si se modifica cualquiera de los porcentajes de progreso de un tipo de costo, el campo del porcentaje de progreso se establece con el valor cero. Material Porcentaje de progreso correspondiente al objeto de costo artículo. Mano de obra Porcentaje de progreso correspondiente al objeto de costo mano de obra. Equipamiento Porcentaje de progreso correspondiente al objeto de costo equipamiento. Subcontratación Porcentaje de progreso correspondiente al objeto de costo subcontratación. Costos varios Porcentaje de progreso para el objeto de costo costos varios. Listar formulario de progreso físico de actividad Inicia la sesión Listar formulario de progreso físico de actividad (tpppc1460m000), que lista un formulario que muestra los detalles de progreso de las actividades. Listar form. progreso físico por actividad/objeto costo Inicia la sesión Listar form. progreso físico por actividad/objeto costo (tpppc1423m000), que lista un formulario que muestra los detalles de progreso de una combinación de objeto de actividad y costo. Listar progreso físico por actividad/tipo de costo Inicia la sesión Listar progreso físico por actividad/tipo de costo (tpppc1426m000), que lista los detalles del progreso de la actividad definida para un proyecto. |