| # Progreso físico por actividad/mano de obra (tpppc1541m000) Utilice esta sesión para listar el progreso para la combinación de los objetos de costo de actividad y mano de obra. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Utilizar proceso de progreso Utilizar el registro de progreso Proyecto El código de proyecto. Proyecto El estatus del proyecto. Fecha La fecha para la que se generará la previsión. Nivel de registros de progreso Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Mano de obra se registra por objeto de costo o por código de control. Actividad El código de actividad. Actividad El estatus del elemento. Mano de obra El código de mano de obra. Temas relacionados mano de obra Cantidad de presupuesto La cantidad presupuestada total que aparece en los datos de control. Terminado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se supone que la fabricación del elemento seleccionado ha terminado. De lo contrario, todavía puede especificar un progreso. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o el proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) tiene el valor Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado no está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) está seleccionada, puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación presupuestó 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. Progreso físico [cantidad] Progreso del objeto de costo o código de control seleccionado, expresado como cantidad o tiempo. |