| # Unidades de tiempo Planificar días Varios plazos de entrega pueden definirse en días. Puesto que los calendarios se definen en horas/minutos, debe especificar cómo se calculan los días de los plazos de entrega en el calendario. La regla es que los plazos de entrega en días se planifican como días laborables, lo que significa que el tiempo disponible de cualquier día es un día del plazo de entrega. Ejemplo Planificar hacia atrás El calendario abarca de 8:00 a 17:00: Si se planifica un día hacia atrás desde las 11:55, la fecha de inicio se establece en las 8:00 (inicio del día). Si se planifica un día hacia atrás desde el martes a las 7:55, la fecha de inicio se establece en el lunes a las 8:00. Si trabaja de lunes a viernes, la planificación de dos días hacia atrás desde el lunes a las 13:15 establece el inicio el viernes a las 8:00. La planificación hacia delante es justo lo opuesto. Ejemplo Planificar hacia delante El calendario abarca de 8:00 a 17:00: Si se planifica un día hacia delante desde las 11:55, la fecha de inicio se establece en las 17:00 (final del día). Si se planifica un día hacia delante desde el lunes a las 17:05, la fecha de finalización se establece en el martes a las 17:00. Si trabaja de lunes a viernes, la planificación de dos días hacia delante desde el viernes a las 13:15 establece la finalización el lunes a las 17:00. También se pueden planificar cero (0) días. Esta opción establece las fechas en el momento de trabajo más cercano. Ejemplo Planificar 0 días Por tanto, si planifica: Cero (0) días hacia atrás/delante desde las 13:00 del lunes, no pasa nada porque esa hora ya es el momento de trabajo. Cero (0) días hacia atrás desde el lunes a las 18:00, establece la fecha en el lunes a las 17:00. Cero (0) días hacia delante desde el lunes a las 18:00, establece la fecha en el martes a las 08:00. Usar días y horas La lista de unidades de tiempo disponibles normalmente incluye horas y días. Las granularidades de semana y mes no se admiten, para evitar problemas con su conversión a días. La única excepción es la definición de distancias. En las tablas de distancias por ciudad y código postal, el usuario puede definir la unidad de distancia temporal. Los factores de conversión de unidad se utilizan para calcular la longitud en segundos. El plazo de entrega se planificará en segundos en el calendario, de forma similar a la planificación de horas. Conversión de horas a días En general, los plazos de entrega definidos en días se planifican como días, y los plazos de entrega definidos en horas se planifican como horas. Con todo, deberá convertir horas en días en varias situaciones. Las situaciones relacionadas con Planificación Empresarial son: El cálculo del plazo de entrega calculado en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) El cálculo del plazo de entrega de orden para determinar el lote económico en la sesión Optimizar determinación de tamaño de lote (cprao3200m000) El cálculo del plazo de entrega acumulado en la sesión Comprobar horizontes (cprpd1200m000) Para realizar la conversión, también puede utilizar la media de la capacidad básica diaria del tipo de disponibilidad implicado. Puesto que cada plazo de entrega está vinculado a un tipo de disponibilidad, siempre estará implicado un tipo de disponibilidad. La capacidad básica diaria se obtiene de las horas laborables definidas en la sesión Calendario estándar (tcccp0140m000):
    Número total de horas laborables definidas / número de días de la semana con horas laborables
Temas relacionados Calendarios en Planificación Empresarial Horizontes y períodos congelados Zonas horarias en Planificación Empresarial |