| # Planificación El módulo Planificación contiene la información de programación para los proyectos. Se utiliza este módulo para definir planes de proyecto, y las actividades y los hitos asociados. Planificar Los planos de parámetros de planificación cubren el plan de proyecto predeterminado y los detalles relativos al paquete de programación externo (incluida la divisa, la unidad de tiempo y los detalles de las longitudes de código). Hito Un hito es una actividad de cero días que representa normalmente un evento significativo del proyecto. En muchos casos, un hito es la finalización de una fase de entregables importantes. Los hitos se pueden utilizar para activar la facturación y el cálculo del valor obtenido. Relaciones de actividades Una relación de actividad indica que una actividad determinada (siguiente) no puede comenzar ni terminar hasta que otra actividad (precedente) comience o termine. Las actividades se deben secuenciar con exactitud para proporcionar programaciones realistas. Líneas de referencia La línea de referencia es una instantánea de las de las fechas de inicio y de finalización de las actividades programadas del plan activo. Paquete de programación externo El proyecto utiliza paquetes de programación externos, por ejemplo, Microsoft Project, para determinar la información de programación de la estructura de actividad. Puede usar esta información de programación para un presupuesto de actividad y un presupuesto decalado en el tiempo. Interfaz de programación externa Exportar un proyecto a un paquete de programación como Microsoft Project mediante un archivo XML. Después de mantener el plan de proyecto en el paquete de programación externo, se puede importar la información de programación actualizada a LN. |