- - | # Rendimiento del proyecto por proyecto/OBS El listado Rendimiento del proyecto por proyecto/OBS muestra los índices de rendimiento del proyecto. Éstos se calculan utilizando el valor obtenido y la variación de datos del proyecto para el período actual y acumulado en el nivel de estructura de desglose de organización (OBS). Para generar el listado, especifique: Compañía El código de la compañía. Proyecto El código del proyecto para el que se genera el listado. Tipo de divisa El tipo de divisa usada para mostrar los datos en los listados. Período (Mensual) El período (rango) del ejercicio para el que se genera el listado. El listado muestra estos datos: OBS (Descripción) La estructura de desglose de organización (OBS) vinculada al proyecto. Divisa La divisa en la que se muestra el listado. Nota: Este valor se basa en el tipo de divisa seleccionado. Período/Acumulado Año El año actual/acumulado para el que se genera el listado. Período El período actual/acumulado del ejercicio para el que se genera el listado. Valor planificado La cantidad de trabajo planificado en el período actual/acumulado. Valor obtenido La cantidad de trabajo finalizado en el período actual/acumulado. Reales El costo real imputado a la tarea en el período actual/acumulado. Variación de costo La diferencia entre el costo estimado y el costo real imputado a la tarea.
        Variación de costo = Valor obtenido - Reales
  - Variación de programación El período de tiempo en que un proyecto está adelantado o atrasado con respecto a la programación.
        Variación de programación = Valor obtenido - Valor planificado
Índice de rendimiento de costo El índice se calcula dividiendo el valor obtenido por el costo real. Índice de rendimiento programado El índice se calcula dividiendo el valor obtenido por el valor planificado.
Método EV en Infor LN | El cálculo de EV se basa en:
--- | ---
Porcentaje terminado | Progreso definido en Infor LN para la actividad
Porcentaje inicial y final | Fecha de inicio y fecha de finalización de la actividad
Hito | Fecha de finalización del hito
Nivel de esfuerzo | Esfuerzo para la conclusión del proyecto
Distribuido | Distribución del valor obtenido