| # Progreso físico por actividad/subcontratación (tpppc1543m000) Utilice esta sesión para enumerar el progreso para la combinación de los objetos de costo de actividad y de subcontratación. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Proyecto El código de proyecto. Proyecto El estatus del proyecto. Fecha La fecha para la que se generará la previsión. Nivel de registros de progreso Este campo indica si el progreso para el tipo de costo Subcontratación se registra por objeto de costo o por código de control. Actividad El código de actividad. Subcontratación Tipo de objeto de costo que representa servicios adquiridos a un tercero para usarlos en un proyecto. Cantidad de presupuesto Cantidad total presupuestada, tal como se muestra en los datos de control. Terminado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se supone que la fabricación del elemento seleccionado ha terminado. De lo contrario, todavía puede especificar un progreso. Progreso físico [%] Progreso del objeto de costo seleccionado o código de control, expresado como porcentaje de la cantidad o tiempo presupuestado total. Puede mantener este campo para el objeto de costo o el proyecto seleccionado sólo si el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) es Sí. El valor del campo anterior no tiene ningún efecto si la casilla de verificación Terminado no está seleccionada. Siempre puede especificar el progreso. Si la casilla de verificación Progreso físico > 100% permitido de la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000) está seleccionada, puede especificar un progreso superior al 100%. Ejemplo En el módulo Planificación ha presupuestado 100 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, ha descargado 20 metros cúbicos adicionales. En este caso, especifique 120%. Progreso físico [cantidad] Progreso del objeto de costo o código de control seleccionado, expresado como cantidad o tiempo. |