| # Presupuesto de actividad (líneas de mano de obra) (tpptc2111m000) Utilice esta sesión para mantener las líneas de presupuesto con un tipo de costo de mano de obra para la actividad, el plan y el proyecto seleccionados. Temas relacionados Uso de presupuestos en un proyecto Proyecto El código que identifica de manera exclusiva el proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de proyecto El estatus del proyecto. Valores permitidos Estatus de proyecto Plan El código que identifica el plan de manera exclusiva. Actividad El código que identifica de manera exclusiva la actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de presupuesto El estatus del presupuesto de la actividad. Valores permitidos Estatus Número de línea El código que identifica de manera exclusiva el número de línea. Línea Un asterisco indica que la línea de presupuesto pertenece a un ajuste. Mano de obra El código que identifica de manera exclusiva la mano de obra. Temas relacionados mano de obra Descripción La descripción o nombre del código. Referencia de mano de obra La naturaleza del objeto de costo de mano de obra. Valores permitidos Tipo de referencia General Detalles de presupuesto Cantidad El número de unidades de mano de obra. Nota La cantidad neta predeterminada se obtiene según los cálculos siguientes: importe del balance de ajuste = precio de costo x cantidad neta. Por tanto, si el importe del balance de ajuste es 100 y el precio de costo es 10, la cantidad neta predeterminada será -10. La cantidad neta predeterminada calculada suele ser un valor negativo, ya que entonces el balance de ajuste resulta ser de cero. Nota Cuando una actividad de referencia se vincula a la línea de presupuesto de mano de obra, el cambio de frecuencia de las líneas de presupuesto da como resultado el cambio de la cantidad como se indica en la lógica especificada a continuación: Mantener líneas de presupuesto de mano de obra con la frecuencia en 10 y la cantidad en 5 PCS. Modifique la frecuencia de 10 a 20. Entonces, la cantidad se actualiza a (20*5)/10 = 10 unidades. Si el usuario modifica la frecuencia de 10 a 5, la cantidad se actualiza como 5*5/10 = 2,5 unidades. Esto concuerda con la necesidad de actividad de orden de servicio y la duración. Unidad La unidad de medida utilizada para expresar el número de horas de mano de obra. Descripción La descripción o nombre del código. Valor normalizado El tiempo de fabricación necesario para la realización de una unidad de mano de obra. Temas relacionados valor normalizado Valor normalizado La unidad de medida utilizada para expresar el valor normalizado de mano de obra. Estatus de presupuesto El estatus de línea de presupuesto de la actividad. Valores permitidos Estatus Fecha de presupuesto La fecha que las transacciones de divisa consideran la fecha de referencia. Temas relacionados fecha de presupuesto Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Detalles relacionados Subcontratación En el caso de subcontratar mano de obra, se establece una relación desde este campo con una línea de presupuesto en la sesión Presupuesto de actividad (líneas de subcontratación) (tpptc2113m000). El campo Importe de costo se define entonces como cero. Temas relacionados subcontratación Código de subcontratación El código de subcontratación para el presupuesto de actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo El código que identifica de manera exclusiva el componente de costo vinculado al presupuesto de actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Ampliación El código que identifica de manera exclusiva la ampliación. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de inicio La fecha de inicio de la línea de presupuesto que forma parte del plan de proyecto. Fecha de finalización La fecha de finalización de la línea de presupuesto que forma parte del plan de proyecto. La fecha se utiliza cuando actualiza asignaciones para Control de Personal. Si deja el campo de la fecha vacío, la asignación se vuelve recurrente. Detalles de costo Tarifa de costo El precio de costo o la tarifa de costo del artículo. Divisa La divisa utilizada para expresar la tarifa de costo. Unidad La unidad utilizada para expresar la tarifa de costo. Tarifa salarial definitiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, la tarifa de costo de mano de obra es la tarifa final utilizada para el presupuesto de actividad. Importe de costo El importe de costo total de la línea de presupuesto de actividad. Precio de costo El texto que indica si el importe de costo es un precio de compra. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa El factor de tipo de cambio de divisa. Importe propio El importe de costo en la divisa propia. Divisa propia La divisa propia para el importe de costo. Detalles de venta Tarifa de venta La tarifa de venta sólo es útil si utiliza una ampliación del tipo Cambio de alcance y un método de facturación de tipo Costos presupuestados, porque entonces su factura se basa en los costos presupuestados calculados con la tarifa de venta. Divisa de tarifa de venta La divisa del partner. Importe de venta El importe de venta total de la línea de presupuesto de actividad. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa El factor de tipo de cambio de divisa. Importe propio El importe de venta en la divisa propia. Divisa propia La divisa propia para el importe de venta. Información adicional Nombre El código que identifica la corrección. Corrección Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de presupuesto pertenece a un ajuste. Integraciones Paquete de programación externo Calendario El código que identifica de manera exclusiva el calendario vinculado al presupuesto de actividad. Duración La duración del presupuesto de actividad. Duración La unidad de tiempo en que se expresa la duración del presupuesto de actividad. Vínculo de programación Puede crear un vínculo a un paquete de programación externo. Valores permitidos Vínculo de programación Vínculo de programación El nombre del paquete de programación. Servicio Servicio relacionado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo está vinculado a una orden de servicio. Transferido a Servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se transfiere a Servicio como una orden de servicio. Empleado El código del empleado de proyecto vinculado al presupuesto de actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Gremio El gremio vinculado al presupuesto de actividad. Descripción La descripción o nombre del código. |