| # Relaciones de actividades (tppss2510m000) Utilice esta sesión para definir y mantener relaciones de actividades. Las actividades se deben secuenciar con exactitud para proporcionar programaciones realistas. Una relación de actividad es una relación lógica que indica que una actividad determinada (siguiente) no puede comenzar ni terminar hasta que otra actividad (precedente) comience o termine. La actividad precedente o siguiente también puede ser una actividad hito. No se puede vincular la misma tarea precedente dos veces a la misma tarea siguiente y no se puede vincular la misma tarea precedente a la misma tarea siguiente. No se puede crear, editar ni borrar una relación para proyectos con estatus Terminado/ Cerrado/ Archivado. Proyecto El código que identifica el proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Plan El código que identifica el plan. Descripción La descripción o nombre del código. Primer número libre El primer número libre que se utilizará en la serie de relaciones de actividades. Al definir una nueva serie, debe especificar el número de inicio de la serie. LN incrementa el número en una unidad cada vez que se emite un número. Actividad precedente La actividad que inicia la relación. Descripción La descripción o nombre del código. Actividad siguiente La actividad vinculada a la actividad precedente. La actividad no puede comenzar ni terminar hasta que la actividad precedente comience o termine en función del valor de campo Tipo de relación. Tipo de relación Seleccione el tipo de relación para definir las dependencias entre las actividades precedentes y siguientes. A continuación se indican los valores posibles: Fin-a-inicio El inicio de la tarea siguiente depende de la finalización de la tarea precedente. Fin-a-fin La finalización de la tarea siguiente depende de la finalización de la tarea precedente. Inicio-a-inicio El inicio de la tarea siguiente depende del inicio de la tarea precedente. Inicio-a-fin La finalización de la tarea siguiente depende del inicio de la tarea precedente. Adelanto/atraso El plazo de entrega es el solapamiento entre las actividades que tienen una dependencia. El plazo de entrega se especifica con un valor negativo. Ejemplo, si una actividad puede comenzar cuando se ha completado la mitad de la actividad precedente, puede especificar una dependencia de tipo fin a inicio con un plazo de entrega del 50 por ciento para la tarea siguiente. El tiempo de atraso es un retraso entre actividades que tienen una dependencia. El tiempo de atraso se puede especificar con un valor positivo. Ejemplo si necesita un retraso de dos días entre la finalización de una actividad y el inicio de otra, puede establecer una dependencia de tipo fin a inicio y especificar el tiempo de atraso como dos días. Adelanto/atraso La unidad de tiempo. Relación establecida La casilla de verificación se selecciona automáticamente cuando la relación se establece en Proyecto MS. Tipo actividad precedente El tipo de actividad que inicia la relación de actividad. Valores permitidos Tipo de actividad Tipo de actividad siguiente El tipo de actividad que está vinculada a la actividad precedente. Valores permitidos Tipo de actividad Nota No se puede iniciar o terminar la tarea de una actividad siguiente hasta que se inicia o termina la tarea de la actividad precedente. Tipo de costo precedente Seleccione el tipo de costo asociado con la actividad para la que se mantiene el presupuesto. Número de línea de presupuesto precedente La línea de presupuesto generada para el tipo de costo seleccionado. Tipo de costo siguiente Seleccione el tipo de costo asociado con la actividad para la que se mantiene el presupuesto. Número de línea de presupuesto siguiente La línea de presupuesto generada para el tipo de costo seleccionado. Listar relaciones de actividades Lista las relaciones de actividades y los datos relacionados. |