| # Utilizar resultado de progreso Se puede registrar el progreso en varios niveles. El nivel más detallado es el nivel de objeto de costo/código de control. Para algunos recursos, es difícil registrar el progreso exacto; por este motivo, puede controlar el registro de progreso en dos lugares: Utilice el campo Registrar progreso de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) para indicar el progreso que se va a registrar en el nivel de objeto de costo/código de control para el proyecto actual. Las opciones que se ofrecen son las siguientes: Sí, No y Variación= Stock. Utilice el campo Registrar progreso en las sesiones estándar y de objeto de costo de proyecto para indicar si se debe registrar el progreso en el nivel de objeto de costo/código de control para un objeto de costo/código de control específico. En función de la combinación de los valores de campo, obtendrá los resultados siguientes:
- | Casilla de verificación Sesiones de objeto de costo
Valores de lista en Proyectos
| Sí | No
Sí | Resultado 1 | Resultado 1
No | Resultado 1 | Resultado 2
Resultado = Stock | Resultado 1 | Resultado 3
Resultado 1: El progreso que se registra en el objeto de costo o código de control se utilizará en el cálculo de control del modo siguiente: ejecutado = Progreso (%) * Presupuesto variación de costo = Ejecutado - Real Resultado 2: No puede registrar el progreso en el objeto de costo o el código de control. Por consiguiente, durante el control no se puede determinar lo que se ha ejecutado del progreso: Ejecutado = Real, el resultado es variación = 0 Resultado 3: El progreso que se registra en el objeto de costo o código de control se utilizará en el cálculo de control del modo siguiente: El progreso que se registra en el objeto de costo o el código de control no se utiliza para calcular la variación. Los costos incurridos pero no consumidos según su progreso, se consideran como stock. Esto nos lleva a la lógica siguiente en control: Ejecutado = Progreso (%) * Presupuesto Stock = Real - Ejecutado Resultado = 0 Notas: El resultado 2 y 3 sólo se producen para los trabajos no terminados. Si el trabajo de un proyecto ha terminado, se utiliza el cálculo del resultado 1. Control sólo mostrará los resultados si establece los niveles de control de costo de la sesión Proyecto - Niveles de control de costo (tppdm6102m000) en Código de control. |