| # Resumen de actividad (tipcs4503m000) Utilice esta sesión para consultar los datos de actividad. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Proyecto Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden del cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación. Temas relacionados Tipos de proyecto Actividad La actividad en la planificación de actividades de un proyecto. Clave de búsqueda Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa. Tarea LN muestra el número de la tarea vinculada a la actividad. Centro de trabajo LN muestra el código del centro de trabajo en el que debe realizarse la actividad. Responsable de la actividad Una persona responsable de la planificación o realización de una actividad de proyecto. Estimación de actividad Este campo muestra si los costos estimados se calculan o no para la actividad seleccionada. Texto Este campo muestra si hay o no un texto. Duración de actividad La duración de una actividad es el número de días (laborables) planificados para dicha actividad. Primera fecha de inicio La primera fecha en que se puede iniciar la actividad. Utilice la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000) para determinar esta fecha. Última fecha de inicio La última fecha en que se puede iniciar la actividad. Utilice la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000) para determinar esta fecha. Primera fecha de finalización La primera fecha en que se puede terminar la actividad. Utilice la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000) para determinar esta fecha. Última fecha de finalización La última fecha en que se puede terminar la actividad. Utilice la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000) para determinar esta fecha. Margen total El margen total de una actividad es el tiempo máximo expresado en días (laborables) en los que dicha actividad se puede transferir sin que ello afecte a la fecha de finalización planificada del proyecto pertinente. Se calcula el margen de tiempo total: Margen total = Última fecha de finalización - Primera fecha de inicio - Duración de actividad La última fecha de finalización y la primera fecha de inicio se expresan en días de proyecto. Temas relacionados Márgenes de tiempos Margen libre El margen de tiempo libre entre una actividad y la siguiente. El margen de tiempo libre indica cuántos días se puede ampliar la actividad sin poner en peligro el progreso de otras actividades relacionadas. Temas relacionados Márgenes de tiempos Primera semana de inicio La primera semana en que se puede iniciar la actividad. Año El año de la primera semana en que se puede iniciar la actividad. Última semana de inicio La primera semana en que se puede terminar la actividad. Año El año de la primera semana en que se puede terminar la actividad. Primera semana de finalización La última semana en que se puede iniciar la actividad. Año El año de la última semana en que se puede iniciar la actividad. Última semana de finalización La última semana en que se puede terminar la actividad. Año El año de la última semana en que se puede terminar la actividad. Fecha de inicio deseada La fecha de inicio deseada es la fecha en que se desea iniciar la actividad pertinente. Esta fecha sólo se utiliza con fines informativos. No obstante, la fecha de inicio deseada se compara con la primera y la última fecha de finalización, así como con la fecha de referencia, en la sesión Generar mensajes sobre planificación de actividades (tipcs4211m000). Esto puede dar como resultado la creación de mensajes de excepción. Fecha deseada de finalización La fecha de finalización deseada es la fecha en que se desea interrumpir la actividad pertinente. Esta fecha sólo se utiliza con fines informativos. No obstante, la fecha de finalización deseada se compara con la primera y la última fecha de finalización, así como con la fecha de referencia, en la sesión Generar mensajes sobre planificación de actividades (tipcs4211m000). Esto puede dar como resultado la creación de mensajes de excepción. Necesidades de capacidad preliminar La capacidad global necesaria, en horas, para la ejecución de la actividad pertinente. Necesidades de capacidad acumulada Las necesidades de capacidad acumulada en horas, según el centro de trabajo en el que esté programado llevar a cabo la actividad. Las necesidades de capacidad acumulada se calculan en la sesión Agregar capacidad estimada a proyecto (tipcs4201m000) en función de la estructura de proyecto y la ingeniería de proyecto. Primero debe vincular las operaciones a las actividades de la ruta personalizada. Las necesidades de capacidad acumulada sólo se muestran con fines informativos y se pueden utilizar para comprobar o controlar las horas preliminares planificadas por actividad. Capacidad disponible La capacidad disponible en horas por día para cada empleado o máquina. De acuerdo con esta capacidad, la duración predeterminada de una actividad se calcula mediante la fórmula adecuada. Factor de planificación El factor de planificación indica el número de empleados o máquinas que se emplean a la vez para la ejecución de una actividad. Este factor sólo se utiliza para calcular la duración predeterminada de la actividad de acuerdo con las necesidades globales de capacidad y las horas disponibles por día. Capac. crítica imputada Las horas reales imputadas en la actividad pertinente. En función de las horas de transacción vinculadas a la actividad, LN actualiza automáticamente este valor en la sesión Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000). LN consulta el número de horas imputadas de la forma calculada en la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000). Fecha de inicio real La fecha de inicio real de la actividad es la fecha en que se ha iniciado su ejecución. LN cumplimenta la fecha de inicio real cuando las horas de transacción se procesan con la sesión Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000) o cuando se ejecuta un cálculo de actividades utilizando Generar planificación de actividades (tipcs4210m000). Fecha de finalización real La fecha de finalización real de la actividad es la fecha en la que se imputó tiempo por última vez o en la que se terminó la ejecución de la actividad. LN cumplimenta la fecha de inicio real cuando las horas de transacción se procesan con la sesión Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000) o cuando se ejecuta un cálculo de red con la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000). Puede cambiar esta fecha manualmente. Porcentaje terminado Este campo muestra si la actividad está o no terminada. |