| # Valor obtenido El gráfico de barras Valor obtenido muestra el valor planificado, el valor obtenido y el costo real de todos los proyectos asignados a un director de proyecto. El usuario puede ver el rendimiento del proyecto y la diferencia entre el importe planificado, obtenido y consumido en una fecha determinada. Este gráfico indica la variación de programación en relación con los importes, y también la variación de costos en relación con el importe de consumo. El director de proyecto puede utilizar la métrica Valor obtenido para iniciar acciones correctivas cuando la diferencia entre lo planificado y obtenido, o lo obtenido y el importe real, muestre un valor negativo. |