| # Horas decaladas en el tiempo por proyecto El listado Rendimiento decalado en el tiempo le permite revisar los datos del presupuesto decalados en el tiempo y las horas reales utilizadas para el período actual y el acumulado. El decalado en el tiempo se basa en el método de valor obtenido (EV), definido para la actividad. Se pueden generar los siguientes listados: Horas decaladas en el tiempo por proyecto Horas decaladas en el tiempo por proyecto/actividad Horas decaladas en el tiempo por proyecto/actividad/componente de costo Horas decaladas en el tiempo por proyecto/actividad/código de control Para generar el listado: Especifique el rango de datos para los que se debe generar el listado. Revise los datos. Haga clic en el código de proyecto en el campo Proyecto. Haga clic en Horas decaladas en el tiempo por proyecto/actividad para ver el listado de horas decaladas en el tiempo para el período actual y acumulado, en el nivel de actividad. Revise los datos de las horas decaladas en el tiempo para el período actual y acumulado en el nivel de la actividad para el proyecto. Haga clic en el código de actividad en el campo Actividad. Haga clic en Horas decaladas en el tiempo por proyecto/actividad/componente de costo o en Horas decaladas en el tiempo por proyecto/actividad/código de control para ver el listado de horas decaladas en el tiempo para el período actual y acumulado, en el nivel del componente del costo o del código de control. Revise los datos de horas decaladas en el tiempo en el nivel del componente de costo o del código de control para la actividad, para el período actual y acumulado. Nota En el nivel del componente de costo y del código de control, el listado de horas decaladas en el tiempo se muestra sólo para tipo de costo, Mano de obra. |