- | # Horas presupuestadas frente a reales por proyecto/actividad El listado Horas presupuestadas frente a reales por proyecto/actividad muestra las horas planificadas frente a las horas reales del proyecto para el presupuesto disponible en el nivel de actividad. Seleccione la actividad necesaria y haga clic en Horas presupuestadas frente a reales por proyecto/actividad/componente de costo o en Horas presupuestadas frente a reales por nivel de proyecto/actividad/código de control para ver el listado de: Los datos de horas presupuestadas frente a reales en el nivel de proyecto/actividad/componente de costo Los datos de horas presupuestadas frente a reales en el nivel de proyecto/actividad/código de control Para generar el listado, especifique: Compañía El código de la compañía. Proyecto El código del proyecto para el que se debe generar el listado de presupuesto. El listado muestra: Actividad La actividad vinculada al proyecto. Estatus El estatus del presupuesto. Horas planificadas Las horas presupuestadas necesarias para la conclusión del proyecto. Horas reales Las horas reales usadas para la conclusión del proyecto. Horas de saldo Las horas de saldo se calculan mediante la fórmula:
      (Horas planificadas - Horas reales)
- % de presupuesto Las horas de saldo, expresadas como un porcentaje:
      ((Horas planificadas - Horas reales)/Horas planificadas))*100