| # Disponibilidad de materiales en Planificación de grupo Disponibilidad de materiales en Planificación de grupo Gracias al nuevo parámetro Comprobar disponibilidad de material para órdenes de trabajo, de servicio y de venta de mantenimiento, se puede incluir la disponibilidad de materiales como una limitación adicional en la planificación de grupo y en el proceso de redistribución de carga de trabajo. La planificación de grupo ahora se basa en la primera fecha de inicio de una actividad combinada con la disponibilidad de materiales de los componentes necesarios para ejecutar la actividad. Al generar un plan, debe tenerse en cuenta la fecha de disponibilidad de materiales. La Fecha de disponibilidad de materiales se recupera de los parámetros del origen de actividad aplicables (Órdenes de servicio/Órdenes de trabajo). Para la Actividad de orden de servicio o Actividad de orden de trabajo seleccionadas, el valor predeterminado de esta fecha (Fecha de ATP/Fecha planificada disponible/Fecha de entrega requerida) se toma de la sesión Disponibilidad material de servicio (tstdm2520m000). La fecha de disponibilidad de materiales se utiliza como limitación para la nueva fecha planificada de inicio de la actividad de orden si está seleccionada la casilla de verificación Respetar fecha de disponibilidad de materiales en las sesiones Grupos para órdenes de servicio (tsspc3100m000), Grupos para órdenes de trabajo (tsspc3100m100) y Grupos para actividades planificadas (tsspc3100m200). Si el material está disponible, se utiliza la fecha de entrega requerida como Fecha de ATP y Fecha planificada disponible. Si el material no está disponible, Fecha de ATP y Fecha planificada disponible se cumplimentan con una fecha en la que el material estará disponible. La fecha de entrega requerida se utiliza como fecha de seguridad para Fecha de disponibilidad de materiales en la sesión Actividades para órdenes de servicio (tsspc3120m000). La fecha de disponibilidad de materiales se utiliza durante la redistribución de carga de trabajo y la planificación. En ningún de los dos casos, la fecha de inicio puede ser anterior a la fecha de disponibilidad de materiales. Es posible marcar o desmarcar la opción Respetar fecha de disponibilidad de materiales tanto para conjuntos de grupos como para grupos de tal manera que la redistribución de carga de trabajo y la planificación se puedan ejecutar teniendo en cuenta o no la fecha de disponibilidad de materiales. En función de las casillas de verificación Actualizar automáticamente planificación de grupo (orden de servicio) y Actualizar automáticamente planificación de grupo (orden de trabajo), la fecha de disponibilidad de materiales se actualiza para las actividades de grupo. Los cambios en Fecha de ATP, Fecha planificada disponible o Fecha de entrega requerida se deben sincronizar con la actividad de grupo relacionada. Temas relacionados Introducción a la disponibilidad de materiales Restricciones de entrega de material Comprobar disponibilidad de material Crear líneas de disponibilidad de materiales Actualizar fechas planificadas de entrega |