| # Actividad/tipo de costo de medición de rendimiento (tpppc5541m000) Utilice esta sesión para enumerar datos de medición de rendimiento para un proyecto en el nivel de tipo de costo de actividad. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Registrar la previsión de costos Proyecto El código de proyecto. Generar código Los códigos generados almacenan información sobre la generación de datos de medición de rendimiento. Actividad El código de actividad. Divisa La divisa que se muestra es una de las divisas propias. En la medición de rendimiento, la matriz de divisas puede incluir cuatro. Si utiliza un sistema de divisa independiente, puede rotar entre cuatro divisas. En una situación de dependencia, puede rotar entre el proyecto y las divisas propias. Temas relacionados Sistemas de divisa Divisa La divisa. Temas relacionados Sistemas de divisa Tipo de costo Forma de clasificar los objetos de costo y códigos de control según la naturaleza de los costos que representan. LN Proyecto distingue entre estos tipos de costo: Materiales Mano de obra Equipamiento Subcontratación Costos varios Costos generales Período de control de costo El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha de entrada del período de control de costo. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Período de control de costo = Período fiscal en la sesión Parámetros de progreso de proyecto (tpppc0100s000), el valor predeterminado para este campo es el ejercicio fiscal actual. Período de control de costo El período de control de costo. Valor planificado El importe de período del trabajo programado. Valor obtenido El importe de período del trabajo ejecutado. Costo real El importe de período del trabajo real. Variación de programación La variación de programación se calcula del siguiente modo: Trabajo ejecutado - Trabajo programado Variación de costo La variación de costo se calcula del siguiente modo: Ejecutado - Reales Costo real El importe del trabajo real. Variación de costo El importe de la variación de costo. Valor planificado El importe del trabajo programado. Valor obtenido El importe del trabajo ejecutado. Costo real El importe del trabajo real. Variación de programación El importe de la variación programada. Variación de costo El importe de la variación de costo. Costo real El importe del trabajo real. Variación de costo El importe de la variación de costo. Presupuesto al finalizar El importe del presupuesto al finalizar. Estimación al finalizar El importe de estimación al finalizar. Variación de costo al finalizar El importe de la variación al finalizar. |