| # Utilizar datos relativos al valor obtenido Si desea generar un valor planificado (PV) para un proyecto con la sesión Generar presupuesto decalado en el tiempo (tpptc5200m000), debe asignar los datos relativos al método de valor obtenido a las actividades en un presupuesto decalado en el tiempo. El valor planificado o BCWS se calcula para los nodos hoja y se agregan mediante la estructura de actividad. Los datos del método de valor obtenido de una versión sólo se pueden mantener para las actividades que tienen un importe de presupuesto en la versión. Con los datos relacionados con el método de valor obtenido puede aplicar métodos de medición de rendimiento generando el valor obtenido (EV) y el costo real. Se utilizan las sesiones siguientes para definir el valor obtenido. Todas las sesiones se inician en la sesión Datos relacionados con métodos de valor obtenido (tpptc5511m000) seleccionando la opción Detalles de método de valor obtenido... en el menú Vistas, Referencias o Acciones: Use la sesión Datos relativos a hitos EV (tpptc5111s000) para definir el importe o porcentaje correspondiente a actividades que tengan el método de valor obtenido Hito. Utilice la sesión Datos relativos a porcentaje de inicio/finalización EV (tpptc5112s000) para definir los porcentajes inicial y final para actividades que tengan el método de valor obtenido Porcentaje inicial y final. Utilice la sesión Datos relativos a porcentaje máximo de EV (tpptc5113s000) para definir el porcentaje máximo para las actividades que tengan el método de valor obtenido Porcentaje de programación terminado o Nivel de esfuerzo. Utilizar un método de valor obtenido: si los datos de actividad se almacenan en una versión distinta de la actual, puede utilizar la opción de menú Copiar en versión actual en la sesión Datos relativos a porcentaje de inicio/finalización EV (tpptc5112s000) y en la sesión Datos relativos a porcentaje máximo de EV (tpptc5113s000) para copiar dichos datos en la versión actual. Esto sólo es posible si el estatus de la versión actual es Libre o Real y el estatus del proyecto es Libre o Activo. Temas relacionados Utilizar un presupuesto decalado en el tiempo Utilizar importes distribuidos Crear un código de análisis de presupuesto decalado en el tiempo |