| # Control por proyecto/subcontratación (tpppc4516m000) Utilice esta sesión para controlar los proyectos que se ejecutan. El control de costo real se agrega en el nivel de código de control de proyecto/subcontratación. Se trata de una de un rango de sesiones disponibles en el módulo Progreso de proyectos para control de proyectos. Cada una de esas sesiones proporciona un nivel de detalle diferente. Temas relacionados Utilizar consultas de control y listados Cómo LN calcula el Proyecto El código que identifica el proyecto. Divisa La divisa predeterminada de la sesión de resumen es la divisa del proyecto. Tanto si trabaja con un sistema de divisas dependiente o independiente, puede cambiar esta divisa por otras con la opción Rotar divisa, <CTRL-R> . Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa del proyecto Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Nota Sólo las tres últimas divisas son divisas propias. Divisa La divisa. Generado La fecha en que se creó el control de costo del proyecto actual. La sesión Crear control de costo real (tpppc4803m000) actualiza el valor de este campo. Código de control de subcontratación El código de control se utiliza para el nivel más detallado del control de costo. Presupuesto total El importe presupuestado mostrado en los datos de control. Valor obtenido Los costos permitidos al final del período actual. Cantidad de presupuesto La cantidad total presupuestada mostrada en los datos de control. Valor obtenido La cantidad permitida al final del período actual. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluyendo los pagos anticipados) contabilizada en la historia para todos los períodos hasta el actual. Período actual El año del período de control de costo real. / El período para el control de costo real Valor obtenidoinc. compromisos Los costos en los que puede incurrirse en el período actual. Real sin compromisos Los costos reales (sin los compromisos) contabilizados en la historia para el período actual. Valor obtenidoexc. compromisos El importe permitido sin incluir compromisos. Valor obtenidoinc. compromisos La cantidad que se puede fabricar en el período actual. Cantidad real sin compromisos La cantidad total de las transacciones de costo (excluidos los pagos anticipados) contabilizada en la historia para el período actual. Valor obtenidoexc. compromisos La cantidad permitida excluidos los compromisos. Costos reales El importe real. Variación El importe de resultado. Previsión de costos El costo previsto. Cantidad prevista La cantidad adicional prevista para el final del proyecto, anticipada para el final del período actual. |