| # Previsión de horas por proyecto El listado Previsión de horas ayuda al director de proyecto a analizar las horas planificadas, las horas reales utilizadas para finalizar el proyecto y determinar la variación de horas. Este listado también permite al usuario definir manualmente el % de índice de previsión de inflación a nivel del código de control. Se pueden generar varios listados: Previsión de horas por proyecto Previsión de horas por proyecto/actividad Previsión de horas por proyecto/actividad/código de control El listado Previsión de horas muestra los datos siguientes: Horas planificadas: los datos de horas planificadas se basan en la última versión aprobada en BI. Horas reales: los datos de horas reales se transfieren de Infor LN. Progreso: los datos de progreso se transfieren de Infor LN. Previsión: los datos de previsión se definen en BI. Horas adicionales: aumento de precio (o % de descenso) que se debe aplicar en Estimación de horas para finalizar. Nota: Las horas adicionales se modifican en el nivel del código de control. Estimación para finalizar (ETC) Estimación para finalizar son las horas adicionales necesarias para finalizar una actividad o un proyecto. Estimación al finalizar (EAC): Estimación al finalizar es el número total de horas para finalizar una actividad o un proyecto. Estimación al finalizar = Estimación para finalizar + Horas reales Variación al finalizar (VAC): la variación al finalizar es la diferencia entre las horas reales y las horas planificadas al final del proyecto. Variación al finalizar = Horas planificadas – Estimación al finalizar Para generar el listado: Especifique el rango de datos para los que se debe generar el listado. Revise los datos. Haga clic en el código de proyecto en el campo Proyecto. Puede ver el listado Previsión de horas por proyecto/actividad en el nivel de actividad y también los datos de previsión de horas, como la estimación para finalizar, la estimación al finalizar y la variación al finalizar. Haga clic en el código de actividad en el campo Actividad. Puede ver el listado Previsión de horas por proyecto/actividad/código de control para obtener datos especificados en nivel del código de control. Nota En el nivel del código de control: El listado de previsión de horas se muestra sólo para el tipo de costo Mano de obra. Se pueden modificar las horas adicionales. |