| # Actividades estándar (tppdm1110m000) Utilice esta sesión para crear y mantener actividades estándar relacionadas con el proyecto para las que se han definido valores predeterminados. Nota Puede utilizar esta sesión para mantener una biblioteca de actividades estándar. Se pueden copiar en actividades específicas en el módulo Planificación de necesidades. Temas relacionados Utilizar una estructura de actividad Uso de una estructura de desglose de organización General Actividad El código que identifica la actividad estándar. Descripción La descripción o nombre del código. Clave de búsqueda La clave de búsqueda de la actividad. Tipo de actividad Una estructura de actividad puede contener varios niveles de actividad con el fin de subdividir el alcance del proyecto en paquetes de trabajo manejables. Por este motivo, el contenido de la actividad en la estructura de actividad puede diferir. A menudo están implicados otros tipos de actividad, en función del lugar que ocupan en la estructura de actividad. Valores permitidos Tipo de actividad Unidad La unidad de medida apropiada para la cantidad de la actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Unidad de tiempo La unidad de tiempo apropiada para la actividad para la duración. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de capacidad crítica Indica qué tipo de costo es crítico para la entrega de esta actividad. Valores permitidos Tipo de capacidad Método de valor obtenido El tipo de método de valor obtenido determina la forma de disponer de los importes de presupuesto en el presupuesto decalado en el tiempo. Valores permitidos Método de valor obtenido Porcentaje de inicio El valor de porcentaje asignado al punto inicial de la actividad. Al inicio de la actividad, un porcentaje especificado de la actividad del proyecto se puede considerar un valor obtenido. La suma del porcentaje inicial y final debe ser del 100%. Nota Este campo sólo está habilitado si el estatus del Método de valor obtenido tiene el valor Porcentaje inicial y final. El porcentaje se utiliza como valor predeterminado para Utilizar datos relativos al valor obtenido como parte del presupuesto decalado en el tiempo. Porcentaje final El valor de porcentaje asignado al punto final de la actividad. La suma del porcentaje inicial y final debe ser del 100%. Nota Este campo sólo se habilita cuando la opción Método de valor obtenido está establecida en Porcentaje inicial y final. Porcentaje de hito El porcentaje de hito de la actividad. Nota Este campo sólo está habilitado si Tipo de actividad es Hito. La suma de todos los porcentajes de hito vinculados a la actividad debe ser 100%. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad actual tiene un texto asociado, al que se puede acceder haciendo clic en el botón Texto. Control Tasa de producción La velocidad de producción prevista para esta actividad. Se expresa en número de unidades de fabricación por unidad de tiempo. Registro de progreso físico El nivel predeterminado en el que se desea registrar el progreso respecto a esta actividad. Valores permitidos Nivel de registro de progreso Detalles de facturación Facturación según el progreso Indica cómo se debe facturar la actividad actual. Valores permitidos Facturación basada en progreso físico Temas relacionados Utilizar facturación a plazos Progreso para factur. Indica el tipo de trabajo del que consta la actividad. Valores permitidos Tipo de elemento Nota Este valor se basa en el valor del campo Facturación según el progreso. Si la opción Facturación según el progreso se establece en: Sí, se habilitan los valores Directo e Indirecto. No, se habilitan los valores Directo y No aplicable. A liquidar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede liquidar trabajo adicional relacionado con esta actividad. Se aplica únicamente cuando el método de facturación es Factura de progreso y el trabajo es Directo. Nota Esta casilla de verificación sólo está habilitada si el campo Facturación según el progreso está establecido en Sí. Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad seleccionada se puede facturar al cliente. Servicio Actividad de referencia La actividad de referencia. Nota Los datos de actividad de referencia pueden aplicarse de manera predeterminada en la sesión Actividades. Descripción La descripción o nombre del código. Frecuencia El número de veces que una actividad de referencia tiene lugar como parte de una actividad de proyecto. Aplicar frecuencia hasta El método según el cual se debe utilizar la frecuencia de una actividad de referencia como parte de la actividad de proyecto: Valores permitidos Aplicar frecuencia hasta |