| # Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000) Utilice esta sesión para enviar un presupuesto desde la línea de estimación. Se deben borrar las líneas de presupuesto, ya que las líneas de estimación enviadas no sobrescriben las líneas de presupuesto. No se pueden enviar todos los tipos de estructura de la versión de estimación. Valores predeterminados En la ficha Valores predeterminados debe especificar valores para los campos predeterminados. Estos valores se utilizan si LN no encuentra los valores en la versión de estimación e intenta enviar el proyecto de estimación. Nota Para incluir los recargos/costos indirectos en una versión de estimación, debe establecer el importe de recargo en las líneas de presupuesto en cero, o bien cambiar las líneas de estimación con costos indirectos por costos directos cuando envíe una estimación. Utilice los costos varios para actualizar el presupuesto con los recargos. En el cuadro de grupo Enviar como líneas de costos varios, seleccione las casillas de verificación Importe de recargo, Cantidad para reajuste de precios y Cantidad para contingencias para saldar el valor total de la estimación y el presupuesto. Temas relacionados Lanzar una estimación a un presupuesto Enviar estimación Origen Proyecto El código de proyecto. Proyecto El estatus del proyecto. Para enviar una estimación a un presupuesto de proyecto, el estatus del proyecto debe ser Libre o Activo. Versión El código de la versión de estimación. Estatus El estatus de la versión de estimación puede ser Libre o Final si envía una estimación. Si el estatus de la versión de estimación es Libre, puede añadir estructuras a la versión de estimación, cambiar el importe de la versión, etc. Por ejemplo, todavía puede cambiar la estructura primaria por una de las otras estructuras que se han añadido adicionalmente. Si el estatus de la versión de estimación es Final, la versión de estimación está congelada. Sólo puede cambiar el estatus de nuevo a Libre o cambiar la estructura de clasificación. Opciones de envío Presupuesto descendente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía el presupuesto descendente. Presupuesto de elemento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía el presupuesto de elemento. Presupuesto de actividad Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía un presupuesto de actividad. Volver a enviar las líneas ya enviadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a enviar líneas de estimación. Nota En el presupuesto, debe borrar las líneas de estimación ya enviadas. Explosionar activ. referencia a presupuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba la actividad de referencia y crea líneas de presupuesto en función de los recursos vinculados a la actividad de referencia y la asignación definida para los recursos y los objetos de costo del proyecto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN vincula la actividad de referencia a la actividad de proyecto. Para vincular varias actividades de referencia a una actividad de proyecto, LN crea actividades adicionales que están vinculadas a cada actividad de referencia. Enviar como líneas de costos varios Importe de recargo Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes de recargo de la estimación se añaden como una línea de presupuesto con el tipo de costo Costos varios. Importe de recargo Los importes de recargo de la estimación se añaden como una línea de presupuesto con el tipo de costo Costos varios. Cantidad para reajuste de precios Si esta casilla de verificación está seleccionada, las cantidades para reajuste de precios de la estimación se añaden como líneas de presupuesto con el tipo de costo Costos varios. Cantidad para reajuste de precios La cantidad para reajuste de precios de la estimación se añade como líneas de presupuesto con el tipo de costo Costos varios. Cantidad para contingencias Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad para contingencias de la estimación se añade al proyecto como una línea de presupuesto con el tipo de costo Costos varios. Cantidad para contingencias La cantidad para contingencias de la estimación se añade al proyecto como una línea de presupuesto con el tipo de costo Costos varios. Destino Versión de presupuesto La versión de presupuesto descendente. Plan El código del plan. El plan puede ser diferente del plan de la versión de estimación. Sin embargo, el plan debe ser el plan principal del proyecto. Ampliación El código de ampliación. Las líneas de estimación de esta ampliación se envían como líneas de presupuesto. Nota Sólo puede vincular una ampliación si ha vinculado una estructura de tipo Ampliación en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000). Opciones de listado Mensajes informativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de proceso que muestra los mensajes de información y de error que se producen durante el envío. Todos los mensajes de información y error se pueden ver en la sesión Registro de mensajes (tpest0505m000). Errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de proceso que muestra los mensajes de información y de error que se producen durante el envío. Todos los mensajes de información y error se pueden ver en la sesión Registro de mensajes (tpest0505m000). Valores predeterminados Datos de presupuesto Elemento El elemento que está vinculado al proyecto. Actividad La actividad vinculada al proyecto. Componente de costo Tipo de costo El tipo de costo predeterminado para las líneas de estimación que no tienen un tipo de costo especificado en la línea. Las líneas de presupuesto, para una línea de estimación donde no se ha especificado el tipo de costo, se crean según el objeto de costo predeterminado correspondiente que se haya definido para el tipo de costo seleccionado. Por ejemplo, si está seleccionado el tipo de costo Materiales, se utiliza el objeto de costo predeterminado que se haya definido para Material. Estatus de presupuesto El estatus de las líneas de presupuesto creadas por el envío de la estimación para presupuesto. Objeto de costo Material Si el tipo de costo es Materiales y la línea de estimación no tiene un objeto de costo, se crearán líneas de presupuesto para este objeto de costo. Mano de obra Si el tipo de costo es Mano de obra y la línea de estimación no tiene un objeto de costo, se crearán líneas de presupuesto para este objeto de costo. Equipamiento Si el tipo de costo es Equipamiento y la línea de estimación no tiene un objeto de costo, se crearán líneas de presupuesto para este objeto de costo. Subcontratación Si el tipo de costo es Subcontratación y la línea de estimación no tiene un objeto de costo, se crearán líneas de presupuesto para este objeto de costo. Costos varios Si el tipo de costo es Costos varios y la línea de estimación no tiene un objeto de costo, se crearán líneas de presupuesto para este objeto de costo. Unidad El código de unidad. Nota Las unidades se deciden en función de las unidades especificadas en las líneas de estimación. Si la unidad especificada es diferente de las unidades del objeto de costo estándar basado en la información proporcionada por el usuario en el formulario de envío, se genera un nuevo objeto de costo. Unidad de tiempo El código de la unidad de tiempo. Nota Las unidades se deciden en función de las unidades especificadas en las líneas de estimación. Si la unidad especificada es diferente de las unidades del objeto de costo estándar basado en la información proporcionada por el usuario en el formulario de envío, se genera un nuevo objeto de costo. Generación de objeto de costo Objeto de costo no cumplimentado Material Si esta casilla de verificación está seleccionada, con un código de objeto de costo vacío en la línea de estimación, se genera un código predeterminado o se usa un objeto de costo predeterminado para generar un objeto de costo específico del proyecto. Mano de obra Si esta casilla de verificación está seleccionada, con un código de objeto de costo vacío en la línea de estimación, se genera un código predeterminado o se usa un objeto de costo predeterminado para generar un objeto de costo específico del proyecto. Equipamiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, con un código de objeto de costo vacío en la línea de estimación, se genera un código predeterminado o se usa un objeto de costo predeterminado para generar un objeto de costo específico del proyecto. Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, con un código de objeto de costo vacío en la línea de estimación, se genera un código predeterminado o se usa un objeto de costo predeterminado para generar un objeto de costo específico del proyecto. Costos varios Si esta casilla de verificación está seleccionada, con un código de objeto de costo vacío en la línea de estimación, se genera un código predeterminado o se usa un objeto de costo predeterminado para generar un objeto de costo específico del proyecto. Objeto de costo de tipo 'código de control' Material Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usan los valores correspondientes especificados en el cuadro de grupo Grupo de números y serie en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Por consiguiente, cuando un código de control se vincula a una línea de estimación, se genera un nuevo código de objeto de costo añadiendo un número de secuencia al código de control. La longitud del número de secuencia depende del valor de longitud máximo y de la longitud del código de objeto de costo que se define en el diccionario de datos. Mano de obra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usan los valores correspondientes especificados en el cuadro de grupo Grupo de números y serie en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Por consiguiente, cuando un código de control se vincula a una línea de estimación, se genera un nuevo código de objeto de costo añadiendo un número de secuencia al código de control. La longitud del número de secuencia depende del valor de longitud máximo y de la longitud del código de objeto de costo que se define en el diccionario de datos. Nota LN siempre asigna el siguiente número de secuencia libre al código de control. Equipamiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usan los valores correspondientes especificados en el cuadro de grupo Grupo de números y serie en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Por consiguiente, cuando un código de control se vincula a una línea de estimación, se genera un nuevo código de objeto de costo añadiendo un número de secuencia al código de control. La longitud del número de secuencia depende del valor de longitud máximo y de la longitud del código de objeto de costo que se define en el diccionario de datos. Por ejemplo, el código de control 20 aparece dos veces y la longitud de la secuencia es de dos dígitos. Se generan los códigos 2001 y 2002. El número máximo de posiciones del código de equipamiento es 10. El código original especificado en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) debe contener menos de 10 posiciones, de modo que se pueda asignar un número de secuencia. Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usan los valores correspondientes especificados en el cuadro de grupo Grupo de números y serie en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Por consiguiente, cuando un código de control se vincula a una línea de estimación, se genera un nuevo código de objeto de costo añadiendo un número de secuencia al código de control. La longitud del número de secuencia depende del valor de longitud máximo y de la longitud del código de objeto de costo que se define en el diccionario de datos. Costos varios Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usan los valores correspondientes especificados en el cuadro de grupo Grupo de números y serie en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Por consiguiente, cuando un código de control se vincula a una línea de estimación, se genera un nuevo código de objeto de costo añadiendo un número de secuencia al código de control. La longitud del número de secuencia depende del valor de longitud máximo y de la longitud del código de objeto de costo que se define en el diccionario de datos. Factores de conversión Factores de conversión El factor de conversión del artículo. Valores permitidos Sí: LN copia los factores de conversión en el artículo de destino y los aprueba directamente. No: LN copia los factores de conversión en el artículo de destino. Sin embargo, debe utilizar la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000) para aprobar los factores de conversión manualmente. No aplicable: LN copia los factores de conversión en el artículo de destino. Los factores de conversión aprobados permanecen aprobados y los factores de conversión no aprobados siguen sin aprobarse. Enviar Envía la estimación al presupuesto. Registro mensajes Inicia la sesión Registro de mensajes (tpest0505m000), que muestra los mensajes que se crean durante la comprobación de coherencia descendente o durante el proceso de envío para presupuesto. |