- | # Budget vs. Ist-Stunden nach Projekt/Aktivität/Kostenkomponente Der Bericht "Budget vs. Ist-Stunden nach Projekt/Aktivität/Kostenkomponente" zeigt die geplanten Stunden und die Ist-Stunden für das Projekt und das verfügbare Budget auf Kostenkomponentenebene an. Um den Bericht zu erstellen, geben Sie Folgendes an: Firma Der Code der Firma. Projekt Der Code des Projekts, für das der Budgetbericht angelegt wird. Aktivität In diesem Feld wird die Aktivität angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist. Der Bericht zeigt Folgendes an: Kostenkomponente In diesem Feld wird die Kostenkomponente angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist. Geplante Stunden Hierbei handelt es sich um die veranschlagten Stunden, die für den Projektabschluss erforderlich sind. Ist-Stunden Hierbei handelt es sich um die Ist-Stunden, die für den Projektabschluss verwendet wurden. Stundensaldo Der Stundensaldo wird anhand der folgenden Formel berechnet:
      (Geplante Stunden - Ist-Stunden)
- Plan-Wert % Der Stundensaldo, ausgedrückt als Prozentsatz:
      ((Geplante Stunden - Ist-Stunden)/ Geplante Stunden))*100