| # Auslastungsausgleich (Terminplanung) Bei der Gruppenplanung wird der Auslastungsausgleich verwendet, um die Anzahl der Gruppen festzulegen, die für eine Kombination aus parallel terminierten Planungsattributen generiert werden muss. Der Auslastungsausgleich legt mehrere Gruppen für eine einzelne Kombination dieser Attribute an. Bei einem auf dem Terminplan basierenden Auslastungsausgleich werden die geplanten Anfangs- und Beendigungszeiten der Service-Leistungen dazu verwendet, die Service-Leistungen über die Gruppen in einem Gruppensatz zu verteilen. Der terminplanabhängige Auslastungsausgleich besteht aus: Auswählen der Service-Leistungen Wählen Sie alle Service-Leistungen aus, für die ein Auslastungsausgleich vorgenommen werden soll. Die ausgewählten Service-Leistungen werden für den Auslastungsausgleich in eine andere Gruppe verschoben, außer: Festgeschriebene und fest geplante Gruppen Festgeschriebene und fest geplante Leistungssätze Fest geplante Leistungen Sortieren der Service-Leistungen Sortieren Sie die ausgewählten Service-Leistungen. Das erste Sortierkritierium ist der Gruppensatz. Innerhalb eines Gruppensatzes werden die Service-Leistungen nach den Anfangs-/Beendigungszeiten sortiert. Die Service-Leistungen werden sortiert nach: dem frühesten Beginn dem geplanten Beginn dem spätesten Beginn (Die Berechnung des spätesten Beginns einer Service-Leistung basiert auf dem spätesten Ende, der Leistungsdauer, dem gültigen Kalender, dem Einsatzbereich und der Zeitzone.) dem geplanten Ende dem spätesten Ende Hinweis Wenn der Beginn nicht angegeben ist, wird der Wert Null voreingestellt. Wenn das Ende nicht angegeben ist, wird der späteste mögliche Termin angenommen. Die Service-Leistungen ohne Anfangsdatum (Beginn am) werden in einem Plan immer zuerst eingeplant und die Service-Leistungen ohne Beendigungstermin werden zuletzt eingeplant. Verteilen von Service-Leistungen über die Gruppen Die ausgewählten Service-Leistungen werden auf die Gruppen eines Gruppensatzes verteilt. Jede Service-Leistung wird jeweils der Gruppe mit der frühesten Beendigungszeit zugeteilt. Die Beendigungszeit der Gruppe wird entsprechend aktualisiert. Der Vorgang wird fortgesetzt, bis alle Service-Leistungen einer Gruppe hinzugefügt wurden. Wenn eine Service-Leistung auf ein früheres oder späteres Datum/einen früheren/späteren Zeitpunkt umgelegt oder zu einem früheren/späteren Termin neu eingeplant wird, werden der geplante Beginn und das geplante Ende entsprechend aktualisiert. Hinweis Wenn im Programm Parameter Service-Planung (SPC) (tsspc0100m000) die Kontrollkästchen Frühesten Beginn berücksichtigen für den Service-Auftrag, den Arbeitsauftrag und die geplanten Service-Leistungen markiert sind, kann mit der Leistung niemals vor der für sie angegebenen frühesten Anfangszeit begonnen werden. Der terminplanabhängige Auslastungsausgleich erfolgt folgendermaßen: Wenn im Programm Parameter Service-Planung (SPC) (tsspc0100m000) die Kontrollkästchen Frühesten Beginn berücksichtigen für den Service-Auftrag, den Arbeitsauftrag und die geplanten Service-Leistungen markiert sind, beginnt die Service-Leistung immer zur spätesten Beendigungszeit der Gruppe, der sie hinzugefügt wurde. Wenn zum Zeitpunkt, zu dem eine Service-Leistung einer Gruppe hinzugefügt wird, der früheste Beginn einer Service-Leistung nicht berücksichtigt wird, tritt kein Leerlauf auf. Nachdem die Service-Leistung hinzugefügt wurde, wird der Vorgang mit den nachfolgenden Service-Leistungen fortgesetzt. Wenn im Programm Parameter Service-Planung (SPC) (tsspc0100m000) die Kontrollkästchen Frühesten Beginn berücksichtigen für den Service-Auftrag, den Arbeitsauftrag und die geplanten Service-Leistungen nicht markiert sind, kann mit der Leistung nicht vor der frühesten Anfangszeit begonnen werden. Daher kann Leerlaufzeit auftreten, nachdem einer Gruppe die Service-Leistung hinzugefügt wurde. |