| # Fortschrittsüberwachung generieren (tpppc5200m000) Mit diesem Programm erstellen Sie Fortschrittsüberwachungsdaten bis zu einer festgelegten Periode. Es stehen vier Ebenen der Erfassung (Ermittlung) zur Verfügung: Aktivität, Aktivität/Kostenart, Projekt-OBS und OBS/Kostenart. Die Fortschrittsüberwachung kann auch für die alte Baseline und die alte Version (falls verfügbar) erstellt werden. Ein Generierungscode ist aktiv, wenn die verwendete Baseline die zuletzt genehmigte Baseline ist und die verwendete Version den Status Aktiv hat. Zwischen Anfangszeit und Beendigungszeit gilt eine Version als aktiv. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Auswahlbereich Bis Periode Das Kostenüberwachungsjahr, bis zu dem die Fortschrittsüberwachung erstellt wird. Bis Periode Die Kostenüberwachungsperiode, bis zu der die Fortschrittsüberwachung erstellt wird. Generierungscode Der Generierungscode enthält den Code einer Top-down-Budgetversion und eine Baseline. Für diesen Generierungscode werden die Fortschrittsüberwachungsdaten erstellt. Wenn Sie für den Generierungscode den Wert Null eingeben, erstellt LN einen neuen Generierungscode, der aus der aktiven Version des Projekts und der neuen genehmigten Baseline besteht. Ein Generierungscode ist aktiv, wenn die verwendete Baseline die zuletzt genehmigte Baseline ist und die verwendete Version des zeitbezogenen Budgets aktiv ist. Wenn der Generierungscode den Status Aktiv hat, können Sie die bereits erstellten Fortschrittsdaten mit diesem Generierungscode aktualisieren. Wenn der Generierungscode nicht "Aktiv" lautet, werden die Fortschrittsdaten dieses Codes überschrieben. Wenn ein Generierungscode wieder verwendet wird, werden alle alten Fortschrittsdaten gelöscht, die zu diesem Generierungscode gehören. Hinweis Wenn Sie mehr als ein Projekt auswählen, wird das Feld des Generierungscodes deaktiviert. LN sucht in diesem Fall in absteigender Reihenfolge nach einem Generierungscode im Programm Generierungscodes Fortschrittsüberwachung (tpppc5500m000). Vorhandene Codes verarbeiten Aktive Generierungscodes Wählen Sie Erstellen oder Aktualisieren. Nicht aktive Generierungscodes Wählen Sie Erstellen oder Überschreiben. Optionen Geplante Tätigkeiten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden geplante Tätigkeiten bei der Fortschrittsüberwachung verwendet. Budget bei Fertigstellung (BAC) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag des Budgets bei Fertigstellung (BAC) bei der Fortschrittsüberwachung berücksichtigt. Geleisteter Aufwand Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Datum der letzten Aktualisierung des erwarteten Ist (BCWP) bei der Fortschrittsüberwachung berücksichtigt. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Wert des verbleibenden Fertigstellungsumfangs dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen. Ist-Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Datum der letzten Aktualisierung von Ist-Werten und Bestellobligos bei der Fortschrittsüberwachung verwendet. |