| # PCS-Projekt - Steuerung (tipcs0320m000) Mit diesem Programm können Sie mit dem PCS-Projekt verbundene Daten anzeigen, verwalten und erstellen. Anhand der Projekte im Modul Projektverwaltung (PCS) werden Produktions- und Einzelfertigungsprozesse unterstützt. Bei den PCS-Projekten handelt es sich im allgemeinen um eine Mischung aus Produktionsaufträgen und Aktivitäten. Das Programm PCS-Projekt - Steuerung (tipcs0320m000) wird typischerweise von Projektmanagern für beispielsweise folgende Aufgaben verwendet: Überwachung des Fortschritts eines PCS-Projekts. Auflistung des Materials, das für ein Projekt eingekauft werden muss. Anzeige der für das Projekt reservierten und verfügbaren Kapazität. Überprüfung, ob die Projektkosten unter dem Voranschlag liegen. So verwenden Sie das Programm Project Dashboard (tipcs0320m000) Mit den Feldern im Gruppenfeld Projekte filtern können Sie verwandte Projekte in einer Ansicht zusammenfassen. Wenn Sie ein PCS-Projekt aus der Projektliste im Programm PCS-Projekt - Steuerung (tipcs0320m000) auswählen, werden die Kosten und die Stunden in der Kopfzeile des Programms angezeigt. Die Markierungen in den einzelnen Kontrollkästchen zeigen an, welche Daten für ein PCS-Projekt verfügbar sind. Sie können hinter die Kontrollkästchen klicken, um Programme aufzurufen, mit denen Sie die Projektdaten anzeigen, verwalten oder erstellen können. Folgende Programme und grafische Darstellungen sind verfügbar: PCS-Projektstruktur PCS-Projektteile (tipcs2111m000) PCS-Projektstruktur (tipcs2115m000) Aktivitäten (tipcs4101m000) Installationen (Liste) (tsbsc1110m100) Projektplanung Baugruppenplanung (tipcs4120m000) Aktivitätenübersicht (tipcs4503m000) Auftragsvorschläge Projektressourcenplan (PCS)(tipcs0520s100) Die grafische Darstellung mit dem Titel "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht". PCS-Projektvorbereitung Gültigkeitseinheiten (tcuef0502m000) Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) 360°-Überblick Produktionsartikel (timfc1500m000) Strukturstückliste (Diagramm) Projektausführung VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) VK-Auftragspositionen - Übersicht (tdsls4510m000) Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) Lageraufträge (whinh2100m000) Produktionsaufträge (tisfc0501m000) Service-Aufträge (tssoc2100m000) Stunden nach PCS-Projekt (bptmm1170m000) 360°-Überblick Bestand (whwmd4300m000) Nachkalkulation für Projekt Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt (tipcs3190m000) Herstellkosten nach PCS-Projekt (tipcs3560m000) Rechnungslauf - Rechnungen (cisli2505m000) VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4110m000) Finanz-Buchungen nach Projekt (PCS) (tipcs3500m001) Warnungen Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) Die grafische Darstellung mit dem Titel "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht". Die grafische Darstellung mit dem Titel "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht". Ausnahmemeldungen nach Ressource (cprao1130m000) Hinweis Mit dem Programm 360°-Überblick Projekt (tppdm6500m100) können Sie mit dem Projekt verbundene Daten im Paket Projekt anzeigen, verwalten und erstellen. Filtern von Projekten Um sich nur die relevanten Projekte anzeigen zu lassen, können Sie Filter aktivieren. Zum Aktivieren von Filtern auf der Grundlage des Projektstatus klicken Sie im entsprechenden Menü auf einen der Befehle unter Ansicht oder Status anzeigen. Verwandte Themen Projektverwaltung (PCS) Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Projekte filtern PCS-Projektmitarbeiter In Ihrer Firma beschäftigte Person, die eine besondere Funktion hat, z. B. ein Vertriebsbeauftragter, Produktionsplaner, Einkäufer oder Kredit-Controller. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Berechnungsgruppe Eine Gruppe von PCS-Projekten, für die ein finanzieller Vergleich erstellt werden soll. Sie können eine Berechnungsgruppe folgenden Objekten zuordnen: Voranschlag PCS-Hauptprojekt (wenn die Berechnungsgruppe nicht einem anderen PCS-Projekt oder Einzelprojekt zugeordnet ist) Einzelprojekt (wenn die Berechnungsgruppe nicht einem anderen PCS-Hauptprojekt oder Einzelprojekt zugeordnet ist) PCS-Projektphase Die Phase, die das Projekt erreicht hat. Im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) können Sie einem Projekt eine bestimmte Phase zuweisen. Projektgesamtkosten Vorkalkulierte Kosten Die vorkalkulierten Kosten für das Projekt; sie enthalten die folgenden Werte: Die vorkalkulierten Artikelkosten (PCS-Projektteilkosten) auf der Grundlage der Stückliste, des Arbeitsplans etc. Die vorkalkulierten Kosten für Projektaktivitäten, wenn das Kontrollkästchen Vorkalkulation für Aktivität im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) für eine Aktivität markiert ist. Die vorkalkulierten PCS-Projektzuschläge. Die vorkalkulierten Kosten für Teilprojekte, wenn das Projekt ein Hauptprojekt ist. Die Kosten für Aufträge, die mit dem PCS-Projekt verknüpft sind, beispielsweise VK-Aufträge und Service-Aufträge, sind in den vorkalkulierten Kosten nicht enthalten. Nachkalkulierte Kosten Die Kosten für Produktion, Zeiterfassung, Einkauf, Service, Vertrieb, Buchhaltung, Lagerwirtschaft und Projektverwaltung selbst, die tatsächlich auf das PCS-Projekt gebucht werden. Sie können die nachkalkulierten Kosten auf unterschiedlichen Ebenen ermitteln: Auf Projektebene: Sonstige Kosten, allgemeine Kosten aus Finanzwesen (beispielsweise Reisekosten), Zuschläge Auf der Ebene des kundenspezifischen Artikels: EK-Kosten, Bestandszuschläge, Produktionskosten Auf der Ebene des Standardartikels: Mit Verkaufsaufträgen und Service-Aufträgen für ein Projekt verknüpfte Standardartikel Auf der Ebene projektbezogener Artikel: Mit einem Projekt verknüpfte Artikelkosten. Dabei handelt es sich um eine separate Kostenkategorie (hauptsächlich Ergebnisse), die mit der PCS-AiU wie die Kosten auf Projektebene verknüpft werden müssen. Feste Reservierungen Die Summe für die Bestellobligos. Der Betrag gibt den Wert der verbundenen Bestellungen an, die noch geliefert werden müssen. Fakturiert Der Auftragsbetrag, für den bereits eine Rechnung versendet wurde. Der Betrag setzt sich aus allen VK-Aufträgen, Service-Aufträgen und Lageraufträgen auf der Lieferseite des PCS-Projekts zusammen, für die im Modul Fakturierung Rechnungen gedruckt wurden. Wenn es sich bei dem Projekt um ein Hauptprojekt handelt, werden die fakturierten Beträge für die Teilprojekte automatisch im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) im Hauptprojekt verdichtet. Der Rechnungsbetrag wird während der Projektkostenkalkulation im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) und im Programm PCS-Projekt abschließen (tipcs2250m000) aktualisiert. Fakturiert und bezahlt Der Rechnungsbetrag für das PCS-Projekt, der bereits gezahlt wurde. Fakturiert - nicht bezahlt Der Rechnungsbetrag für das PCS-Projekt, der noch nicht gezahlt wurde. Der Betrag wird wie folgt berechnet: Fakturiert- Fakturiert und bezahlt Verbleibende Kapazität PCS/SFC/EP Die Gesamtzahl der Stunden, die in den Modulen Projektverwaltung (PCS) und Produktion und im Paket Unternehmensplanung geplant wurde. Die verbleibende Kapazität ergibt sich aus der Summe der folgenden Stunden: Der Kapazitätsgrobbedarf für das PCS-Projekt abzüglich der bereits für das PCS-Projekt aufgewendeten Stunden. Die für die Produktion erforderliche verbleibende Produktionszeit. Die von Unternehmensplanung geplante Maschinen- und MA-Kapazität, die für das Rüsten und die Produktion erforderlich ist. Aufgewendete Stunden PCS/SFC Alle verarbeiteten Mitarbeiter- und Maschinenstunden im Paket Projekt für das PCS-Projekt, einschließlich der Stunden, die auf mit dem PCS-Projekt verknüpfte SFC-Aufträge gebucht sind. Gesamtkapazität PCS/SFC/EP Die Gesamtanzahl der Stunden, die sich aus einer Summierung der Werte in den Feldern Verbleibende Kapazität PCS/SFC/EP und Aufgewendete Stunden PCS/SFC ergibt. PCS-Projektstruktur PCS-Projektteile Klicken Sie auf diese Option, um das Programm PCS-Projektteile (tipcs2111m000) aufzurufen. Teilprojekte Klicken Sie auf diese Option, um das Programm PCS-Projektstruktur (tipcs2115m000) aufzurufen. Aktivitäten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) aufzurufen. Service-Installation Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Installationen (Liste) (tsbsc1110m100) aufzurufen. Projektplanung Baugruppenplanung Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Baugruppenplanung (tipcs4120m000) aufzurufen. Aktivitätenübersicht Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Aktivitätenübersicht (tipcs4503m000) aufzurufen. Auftragsvorschläge Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Auftragsvorschläge aufzurufen. Projektressourcenplan (PCS) Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Projektressourcenplan (PCS)(tipcs0520s100) aufzurufen. Das Kontrollkästchen ist markiert, wenn das Projekt Kapazitäten von einer oder mehreren Abteilungen benötigt. Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht Klicken Sie auf diese Option, um die Darstellung "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht" aufzurufen. In dieser Darstellung können Sie alle Verkaufsauftragspositionen anzeigen, die mit dem PCS-Projekt verbunden sind. Für jede Verkaufsauftragsposition werden die damit verbundenen Lieferaufträge angezeigt. Wenn der Auftrag rot dargestellt ist, liegt ein Disponentensignal-Code vor. Von der Darstellung "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht" können Sie den damit verbundenen Auftrag aufrufen. PCS-Projektvorbereitung Gültigkeitseinheiten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Gültigkeitseinheiten (tcuef0502m000) aufzurufen. Konstruktionsartikel Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) aufzurufen. Artikel - Steuerung Klicken Sie auf diese Option, um das Programm 360°-Überblick Produktionsartikel (timfc1500m000) aufzurufen. Grafische Produktstruktur Klicken Sie auf diese Option, um den Strukturstückliste aufzurufen, in dem Sie eine grafische Darstellung der mehrstufigen Stückliste anzeigen und verwalten können. Projektausführung VK-Angebotspositionen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) aufzurufen. VK-Auftragspositionen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm VK-Auftragspositionen - Übersicht (tdsls4510m000) aufzurufen. Bestellpositionen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) aufzurufen. Umlagerungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Lageraufträge (whinh2100m000) aufzurufen. Produktionsaufträge (SFC) Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) aufzurufen. Service-Aufträge Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) aufzurufen. Zeitwirtschaft Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Stunden nach PCS-Projekt (bptmm1170m000) aufzurufen. Lagerbestand Klicken Sie auf diese Option, um das Programm 360°-Überblick Bestand (whwmd4300m000) aufzurufen. Nachkalkulation für Projekt Vorläufige Selbstkosten und Erlöse Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt (tipcs3190m000) aufzurufen. Projektkosten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt (tipcs3560m000) aufzurufen. Rechnungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Rechnungslauf - Rechnungen (cisli2505m000) aufzurufen. Teil-/Schlussrechnungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4110m000) aufzurufen. Finanz-Buchungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Finanz-Buchungen nach Projekt (PCS) (tipcs3500m001) aufzurufen. Warnungen Erwartete nicht eingegangene Bestellmenge Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) aufzurufen. PCS-Projektmanager möchten wissen, ob eingekauftes Material pünktlich geliefert wurde. Wurde Material nicht pünktlich geliefert, so können Sie eine Erinnerung an den entsprechenden Lieferanten senden. Im Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) können Sie die Bestellungen abfragen, deren geplanter Wareneingang in der Vergangenheit liegt, die aber noch nicht geliefert wurden. Übersicht Planungssignale Klicken Sie auf diese Option, um die Darstellung "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht" aufzurufen. In dieser Darstellung können Sie alle VK-Auftragspositionen anzeigen, die mit dem PCS-Projekt verbunden sind und für die ein Planungssignal-Code vorliegt. Die Planungssignalpriorität kann zwischen 0 und 100 liegen. Für jede Verkaufsauftragsposition werden die damit verbundenen Lieferaufträge angezeigt. Übersicht Planungsignale mit hoher Priorität Klicken Sie auf diese Option, um die Darstellung "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht" aufzurufen. In dieser Darstellung können Sie alle VK-Auftragspositionen mit einer bestimmten Planungssignalpriorität anzeigen, die mit dem PCS-Projekt verbunden sind. Die Priorität kann zwischen 0 (null) und dem Wert liegen, den Sie in das Feld Priorität eingeben. Für jede Verkaufsauftragsposition werden die damit verbundenen Lieferaufträge angezeigt. Priorität Wenn Sie auf die Option Übersicht Planungsignale mit hoher Priorität klicken, werden alle VK-Auftragspositionen in der Darstellung "Ermittlung Bedarfsverursacher - Übersicht" angezeigt, die mit dem PCS-Projekt verbunden sind und die eine Planungssignalpriorität bis einschließlich dem in diesem Feld eingegeben Wert haben. Ressourcensignale Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Ausnahmemeldungen nach Ressource (cprao1130m000) aufzurufen. Sie können überprüfen, ob Ressourcensignale für eine im Projekt verwendete Ressource vorliegt. Ressource Für ein bestimmtes PCS-Projekt kann die Abteilungsauslastung in einer Woche über 100 % liegen. Es erscheinen die erste Woche und die erste Abteilung, für die dies zutrifft. Kreditlimit für HP erreicht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kreditlimit des Rechnungsempfängers überschritten. Fakturiert - überfällig Der Rechnungsbetrag für das PCS-Projekt, der überfällig ist. Mit Verlust Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, übersteigt die Summe der vorkalkulierten Kosten die Summe der vorkalkulierten Erlöse. PCS-Projekte PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. PCS-Projektart PCS-Projektart Abteilung für Auftragsbearbeitung Eine Abteilung, die die Unternehmenseinheit für ein PCS-Projekt oder einen Produktionsauftrag darstellt. Sie hat Verwaltungsaufgaben. Für Produktionsaufträge können Arbeitsgänge in der Abteilung für Auftragsbearbeitung ausgeführt werden, da die Abteilung für Auftragsbearbeitung auch als normale Abteilung dienen kann. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger PCS-Projektmitarbeiter A human member of an organization model. Typically, employees are Workflow users who carry out activities with the Worklist Handler. PCS-Projektstatus PCS-Projektstatus PCS-Projektphase Hier wird die aktuelle Ausführungsphase des Projekts angegeben. Sie können Projektphasen im Programm PCS-Projektphasen (tipcs2110m000) eingeben. Beginn am Das gewünschte oder geplante Startdatum des Projekts. Dieses Datum wird von der Netzplanung verwendet oder ermittelt. Hinweis Ein Startdatum können Sie nur in folgenden Fällen eingeben: Bei dem Projekt handelt es sich um ein Haupt- oder Einzelprojekt. Es wurde das Planungsverfahren Vorwärtsplanung ausgewählt. Verwandte Themen Netzplantechnik Fertigstellung am Das gewünschte oder geplante Fertigstellungsdatum für das Projekt. Sie können ein Lieferdatum nur in folgenden Fällen eingeben: Bei dem Projekt handelt es sich um ein Haupt- oder Einzelprojekt. Es wurde das Planungsverfahren Rückwärtsplanung ausgewählt. Anpassungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind alle Endprodukte des PCS-Projekts auftragsbezogene Standardartikel. Daher können keine kundenspezifischen Stücklisten oder Arbeitspläne verwaltet werden. Sobald ein kundenspezifischer Artikel dem PCS-Projekt hinzugefügt wird, markiert LN automatisch dieses Kontrollkästchen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind die folgenden PCS-Funktionen nicht verwendbar: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung Projektstrukturen (Haupt-/Teilprojekte) Aktivitäten Netzplantechnik Baugruppenplanung Allgemeine Kosten Service-Aufträge für das PCS-Projekt. PCS-Projektzuschläge Herstellkostenberechnung auf Projektebene Hinweis Projekte, für die das Kontrollkästchen Anpassungen zulässig im Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) nicht markiert ist, können nicht kopiert werden. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt zusätzlicher Text zum Projekt vor. Allgemeine PCS-Projektdaten Ruft das Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0552m000) auf. PCS-Projektdaten Ruft das Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) auf. Voranschlagsdaten Ruft das Programm Voranschlagsdaten (tipcs2140m000) auf. Projektstatus aktualisieren Ruft das Programm Globale Aktualisierung der PCS-Projektstatus (tipcs2280m000) auf. PCS-Projekt abschließen Ruft das Programm PCS-Projekt abschließen (tipcs2250m000) auf. Netzplanung generieren Ruft das Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) auf. Auftragsplanung generieren Ruft das Programm Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) auf. Kapazität nach Projekt drucken Ruft das Programm Kapazitätsgrobauslastung nach PCS-Projekt oder Abteilung drucken (tipcs4450m000) auf. Fortschrittsbericht drucken Ruft das Programm Fortschrittsbericht drucken(tcuef0414m000) auf. Herstellkosten pro PCS-Projekt berechnen Ruft das Programm Kapazitätsgrobauslastung nach PCS-Projekt oder Abteilung drucken (tipcs4450m000) auf. Zuschläge Ruft das Programm PCS-Projektzuschläge (tipcs3120m000) auf. Sonstige Kosten Ruft das Programm Allgemeine nachkalkulierte PCS-Projektkosten (tipcs3140m000) auf. Herstellkosten nach PCS-Projekt Startet das Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt (tipcs3560m000). Herstellkosten nach kundenspezifischem Artikel und Projekt Startet das Programm Herstellkosten nach kundenspezifischem Artikel und Projekt (tipcs3555m000). Alle Projekte Zeigt PCS-Projekte aller Projektarten und aller Statusarten an. Nur Plan-Werte Zeigt nur PCS-Projekte der Projektart Voranschlag an. Simuliert Zeigt nur PCS-Projekte mit dem Projektstatus Simuliert an. Aktiv Zeigt nur PCS-Projekte mit dem Projektstatus Aktiv an. Summen Zeigt im Gruppenfeld Projektgesamtkosten Kosten und Stunden an. |