| # Plan-Kosten der geplanten Tätigkeiten pro Periode (tpptc5521m000) Mit diesem Programm zeigen Sie für das ausgewählte Projekt und den Analysecode die erstellten BCWS einer Aktivität nach Periode an. In diesem Programm werden außerdem die Version und die Basis für das zeitbezogene Budget abgefragt, für die die BCWS (Plankosten vor Ausführung) generiert werden. Verwandte Themen Generieren von geplanten Fortschritten gegenüber den Plankosten Projekt Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Analysecode Der Analysecode (Gruppencode) des zeitbezogenen Budgets. Version Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Version des zeitbezogenen Budgets. Version Die zum Code gehörende Bezeichnung. Version Der Budgetstatus. Baseline Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Baseline. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status der Baseline. Aktivität Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität. Verwandte Themen Aktivität Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Budgetstatus der Aktivität. Periode Die Periode, für die die Plankosten vor Ausführung (BCWS) berechnet werden. Periode Die Periode. Währung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Materialbetrag Die Plankosten vor Ausführung (BCWS) der Kostenart "Material". Lohnkosten Die Plankosten vor Ausführung (BCWS) der Kostenart "Lohnkosten". Einsatzmittelbetrag Die Plankosten vor Ausführung (BCWS) der Kostenart "Einsatzmittel". Fremdleistungsbetrag Die Plankosten vor Ausführung (BCWS) der Kostenart "Fremdleistung". Betrag Sonstige Kosten Die Plankosten vor Ausführung (BCWS) der Kostenart "Sonstige Kosten". Gesamtbetrag Der Gesamtbetrag. |