| # Ist-Fortschritt Aktivität (tpppc1160s000) Mit diesem Programm verwalten Sie den aktivitätsbezogenen Fortschritt für ein Projekt. Sie können dieses Programm nur verwalten, wenn der Projektstatus "Aktiv/In Ausführung" lautet und das Feld Überwachung durch im Programm Projekte (tppdm6100m000) den Wert "Aktivitätenbudget" hat. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Projekt Der Code des Projekts. Projekt Der Status des Projekts. Datum Das Datum, für das der Fortschritt aufgezeichnet wird (nicht zwangsläufig das Systemdatum). Fortschrittsmengen und -prozentsätze sind auf dieses Datum bezogen. Aktivität Der Code der Aktivität. Fertiggemeldet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Produktion der ausgewählten Aktivität abgeschlossen. Der Fortschritt kann weiterhin erfasst werden. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget verrechnet werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) ist für die ausgewählte Aktivität markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld "Nachtragsart" im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist. Menge Ist-Fortschritt Die für die Aktivität festgelegte Menge. Der Fortschritt wird gegen den Betrag in diesem Feld erfasst. Dies ist für die Fakturierung nach Fortschritt wichtig. Kumuliert [Menge] Die kumulierte Menge des Aktivitätenfortschritts für das angegebene Datum. Kumuliert [%] Der Fortschritt der Aktivität, angegeben in einem kumulierten Prozentsatz. Das heißt, dass die Verkaufs- und Fortschrittsmenge verglichen werden. Datum [Menge] Die Fortschrittsmenge vom zuletzt erfassten Datum bis zum jetzigen Zeitpunkt. Hinweis Beim ersten Erfassen des Fortschritts ist der Wert in diesem Feld gleich der kumulierten Menge. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Text für den Aktivitätenfortschritt. |