| # Materialverfügbarkeit bei der Gruppenplanung Materialverfügbarkeit bei der Gruppenplanung Durch den neuen Parameter Materialverfügbarkeit prüfen für den Arbeitsauftrag, den Service-Auftrag und den Werkstattauftrag kann die Materialverfügbarkeit als zusätzliche Beschränkung in die Gruppenplanung und den Auslastungsausgleich aufgenommen werden. Die Gruppenplanung basiert jetzt auf dem frühesten Beginn einer Service-Leistung in Kombination mit der Materialverfügbarkeit der zur Ausführung der Service-Leistung erforderlichen Teile. Beim Generieren eines Plans muss das Materialverfügbarkeitsdatum berücksichtigt werden. Das Materialverfügbarkeitsdatum wird aus den Parametern für die gültige Leistungsherkunft (Service-Auftrag / Arbeitsauftrag) abgerufen. Für die ausgewählte Service-Auftragsleistung oder Arbeitsauftragsleistung wird dieses Datum (ATP-Datum, geplantes Verfügbarkeitsdatum, erforderlicher Liefertermin) aus dem Programm Service - Materialverfügbarkeit (tstdm2520m000) abgerufen. Das Materialverfügbarkeitsdatum wird als Beschränkung für den neu geplanten Beginn der Auftragsleistung verwendet, falls das Kontrollkästchen Materialverfügbarkeitsdatum berücksichtigen in den Programmen Gruppen für Service-Aufträge (tsspc3100m000), Gruppen für Arbeitsaufträge (tsspc3100m100) und Gruppen für geplante Service-Leistungen (tsspc3100m200) markiert ist. Wenn das Material verfügbar ist, wird der erforderliche Liefertermin als ATP-Datum und geplantes Verfügbarkeitsdatum (Datum der Verfügbarkeit des geplanten Bestands) verwendet. Wenn das Material nicht verfügbar ist, werden ATP-Datum und geplantes Verfügbarkeitsdatum (Datum der Verfügbarkeit des geplanten Bestands) mit dem Datum vorbelegt, an dem das Material verfügbar wird. Der erforderliche Liefertermin wird im Programm Leistungen für Service-Aufträge (tsspc3120m000) als Ausweichdatum (Fallback) für das Materialverfügbarkeitsdatum verwendet. Das Materialverfügbarkeitsdatum wird beim Auslastungsausgleich und der Planung verwendet. In beiden Fällen kann der Beginn einer Service-Leistung nicht vor dem Materialverfügbarkeitsdatum liegen. Es ist möglich, das Kontrollkästchen Materialverfügbarkeitsdatum berücksichtigen sowohl für Gruppensätze als auch für Gruppen zu markieren bzw. die vorhandene Markierung aufzuheben, daher können Auslastungsausgleichs- und Planungsläufe mit und ohne Berücksichtigung des Materialverfügbarkeitsdatums ausgeführt werden. Auf Basis der Kontrollkästchen Gruppenplanung automatisch aktualisieren (Service-Auftrag) und Gruppenplanung automatisch aktualisieren (Arbeitsauftrag) wird das Materialverfügbarkeitsdatum für Gruppenleistungen aktualisiert. Eine Änderung des ATP-Datums, des geplanten Verfügbarkeitsdatums oder des erforderlichen Liefertermins muss mit der verbundenen Gruppenleistung synchronisiert werden. Verwandte Themen Einführung in die Materialverfügbarkeit Beschränkungen für die Materialentnahme Materialverfügbarkeit prüfen Anlegen von Materialverfügbarkeitspositionen Aktualisieren der geplanten Lieferzeiten |