| # Fortschrittsüberwachung Organisationsstruktur (tpppc5560m000) Mit diesem Programm fragen Sie die Fortschrittsüberwachungsdaten für ein Projekt auf OBS-Ebene (Organisationsstruktur) ab. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Projekt Der Projektcode. Generierungscode Die erstellten Codes speichern Informationen über die Erstellung von Fortschrittsüberwachungsdaten. Währung Die angezeigte Währung ist eine der Hauswährungen. Bei der Fortschrittsüberwachung kann die Währungsstruktur vierschichtig sein. Wenn Sie ein freies Währungssystem verwenden, können Sie zwischen vier Währungen wechseln. Bei gebundenen Währungssystemen können Sie zwischen Projekt- und Hauswährungen wechseln. Verwandte Themen Währungssysteme Währung Die Währung. Verwandte Themen Währungssysteme OBS-Element Das OBS-Element, zu dem die Daten gehören. Kostenüberwachungsperiode Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. Wenn das Kontrollkästchen Kostenüberwachungsperiode = Rechnungsperiode im Programm Parameter Projektfortschritt (tpppc0100s000) markiert ist, ist das aktuelle Rechnungsjahr der voreingestellte Wert für dieses Feld. Kostenüberwachungsperiode Die Periode. Geplante Tätigkeiten Der Periodenbetrag der geplanten Arbeit. Geleisteter Aufwand Der Periodenbetrag der ausgeführten Arbeit. Ist-Daten Der Periodenbetrag der tatsächlichen Arbeit. Zeitplanabweichung Die Planabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten (BCWS) Kostenabweichung Die Kostenabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Ist-Werte. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der zu erwartende Betrag bei Fertigstellung. |