| # Planung Das Modul Planung enthält die Termindaten für die Projekte. In diesem Modul definieren Sie die Projektpläne und die damit verbundenen Aktivitäten und Meilensteine. Plan Der Planungsparameter Pläne umfasst den Standardprojektplan und Daten, die sich auf das externe Planungsprogramm beziehen, darunter Währung, Zeiteinheit und Angaben zu Codelängen. Meilenstein Eine Aktivität ohne zeitliche Ausdehnung, die normalerweise ein einschneidendes Ereignis im Projekt repräsentiert, wird Meilenstein genannt. Häufig markiert ein Meilenstein das Ende einer Phase mit der Fertigstellung einer größeren Projektlieferung. Durch das Erreichen eines Meilensteins können zum Beispiele die Fakturierung und die Berechnung des Wertzugewinns (Earned Value) ausgelöst werden. Aktivitätsbeziehungen Eine Aktivitätsbeziehung stellt sicher, dass eine bestimmte Aktivität (Nachfolger) nicht beginnen oder enden kann, bevor nicht eine andere Aktivität (Vorgänger) begonnen hat oder beendet wurde. Die Aktivitäten müssen sorgfältig der Reihe nach angeordnet werden, um einen realistischen Terminplan zu erhalten. Baselines Die Baseline ist eine Art Momentaufnahme der Anfangs- und Endtermine der im gültigen Plan enthaltenen Aktivitäten. Externes Planungsprogramm Das Paket Projekt verwendet externe Planungsprogramme wie zum Beispiel Microsoft Project zur Bestimmung der Planungsdaten (Termine) in der Aktivitätenstruktur. Diese Planungsdaten können Sie für ein Aktivitätenbudget und ein zeitabhängiges Budget verwenden. Schnittstelle zum externen Planungsprogramm Exportieren Sie mithilfe einer XML-Datei ein Projekt in ein externes Planungsprogramm wie Microsoft Project. Nachdem Sie den Projektplan im externen Planungsprogramm bearbeitet haben, können Sie die aktualisierten Planungsdaten/Termine zurück in LN importieren. |