| # Stammdaten Ist-Fortschritt pro Element/Aktivität generieren (tpppc1110m000) Mit diesem Programm erstellen Sie Fortschrittsstammdaten für Elemente und Aktivitäten auf Kostenobjektebene. Sie können Stammdaten erstellen, wenn sowohl das Projekt als auch die Elemente und die Aktivitäten dieses Projekts die folgenden Bedingungen erfüllen: Projektbedingungen: Der Status des Projekts lautet Aktiv/In Ausführung. Wenn Sie Stammdaten für Elemente erstellen möchten, ist das Feld Überwachung durch im Programm Projekt (tppdm6100m000) auf Element gesetzt. Wenn Sie Stammdaten für Aktivitäten erstellen möchten, ist das Feld Budget durch im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf Aktivität gesetzt. Das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekte (tppdm6100m000) ist auf Ja gesetzt. Elementbedingungen: Der Status des Elements lautet Aktiv oder Definitiv. Das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt im Programm Elemente (tpptc1100m000) ist markiert. Das Feld Ebene des Ist-Fortschritts im Programm Elemente (tpptc1100m000) ist auf Element / Überwachungscode gesetzt. Aktivitätsbedingungen: Der Status der Aktivität lautet Aktiv oder Definitiv. Das Feld Ebene des Ist-Fortschritts im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) ist auf Aktivität/Überwachungs-Code gesetzt. Je nach Wert der Felder wird der Fortschritt auf der Ebene der Kostenobjekte oder der Kostenüberwachung verwaltet. Ist-Fortschritt am Das Datum, für das die Fortschrittsdaten erstellt werden sollen. Artikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Fortschrittsdaten für die Kostenart "Material". Tätigkeit/Lohnkosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Fortschrittsdaten für die Kostenart "Lohn". Einsatzmittel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Fortschrittsdaten für die Kostenart "Einsatzmittel". Fremdleistungskosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Fortschrittsdaten für die Kostenart "Fremdleistung". Sonstige Kosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Fortschrittsdaten für die Kostenart "Sonstige Kosten". Frühere Zahlen übernehmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Fortschritt aus dem vorherigen Ist-Fortschritt von den neu erstellten Positionen übernommen. Bei neuen Plan-Elementen hat der Fortschritt eine leere Position. Wenn Sie für das angegebene Datum noch keinen Fortschritt erfasst haben, werden nur die Kostenobjekte und deren Mengen in die jeweiligen Kostenartentabellen eingefügt. Mit Endergebnis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Stammpositionen für das Projekt oder Kostenobjekt unabhängig vom Wert des Felds Fortschritt erfassen erstellt. Vorhandene Daten löschen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ersetzt der für vorhandene Positionen neu erstellte Fortschritt die älteren erstellten Überwachungsdaten für diese Positionen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, fügt LN die Positionen, die nach der Erstellung der Überwachungsdaten gelöscht wurden, wieder in die Historie ein, wenn Sie den Fortschritt hier erstellen. Mit abgeschlossenen Elementen/Aktivitäten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Stammdaten unabhängig vom Wert des Felds Fertiggemeldet in den folgenden Programmen erstellt. Ist-Fortschritt pro Element/Sonstige Kosten (tpppc1100s000) Ist-Fortschritt pro Element/Material (tpppc1120s000) Ist-Fortschritt pro Element/Tätigkeit (tpppc1122s000) Ist-Fortschritt pro Element/Einsatzmittel (tpppc1124s000) Ist-Fortschritt pro Element/Fremdleistung (tpppc1126s000) |