| # Überwachung nach Projekt/Element/Kostenkomponente (tpppc4522m000) Mit diesem Programm überwachen Sie die Projekte, die ausgeführt werden. Die Ist-Kostenüberwachung wird auf der Ebene Projekt/Element/Kostenkomponente verdichtet. Dies ist eines von mehreren Programmen, die im Modul Projektfortschritt für die Projektüberwachung verfügbar sind. Jedes dieser Programme bietet eine unterschiedliche Detailtiefe. Verwandte Themen Verwenden von Anfragen und Berichten zur Überwachung Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Projekt Der Code, der das Projekt kennzeichnet. Summenart Gibt an, ob die Daten sich auf das Projekt selbst oder auf das Projekt und die untergeordneten Teilprojekte beziehen. Generiert Das Datum, an dem die aktuelle Projektkostenüberwachung erstellt wurde. Der Wert in diesem Feld wird vom Programm Projektüberwachung aufbauen (tpppc4803m000) aktualisiert. Element Das verwendete Element. Währung Die voreingestellte Währung im Hauptprogramm ist die Projektwährung. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Projektwährung Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Hinweis Nur die letzten drei Währungen sind Hauswährungen. Währung Die Währung. Kostenkomponente Die Kostenkomponente. Gesamtbudget Der in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Betrag. Erwartetes Ist (BCWP) Die zulässigen Kosten am Ende der aktuellen Periode. Erlöse Die in die Historie gebuchten Erlöse für alle Perioden bis zur aktuellen. Voranschlag Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Gesamtmenge. Erwartetes Ist (BCWP) Die am Ende der aktuellen Periode zulässige Menge. Ist-Menge ohne Bestellobligo Die Gesamtmenge der Kostenbuchungen (ohne unterwegs befindliche Zahlungen), die für alle Perioden bis zur aktuellen in die Historie gebucht wurden. Aktuelle Periode Das Jahr der Überwachungsperiode der Ist-Kosten. / Die Periode für die Überwachung der Ist-Kosten. Erwartetes Ist (BCWP) mit Bestellobligo Die Kosten, die Sie in der aktuellen Periode eingehen können. Ist-Kosten ohne Bestellobligo Die Ist-Kosten (ohne Bestellobligos) der aktuellen Periode, die in die Historie gebucht wurden. Erwartetes Ist (BCWP) ohne Bestellobligo Der zulässige Betrag, ohne Bestellobligos. Erlöse Die Erlöse der aktuellen Periode, die in die Historie gebucht wurden. Erwartetes Ist (BCWP) mit Bestellobligo Die Menge, die innerhalb der aktuellen Periode produziert werden darf. Ist-Menge ohne Bestellobligo Die Gesamtmenge der Kostenbuchungen (ohne unterwegs befindliche Zahlungen), die für die aktuelle Periode in die Historie gebucht wurden. Ist-Kosten Der Ist-Betrag. Abweichung Der Ergebnisbetrag. Prognose Kosten Die prognostizierten Kosten. Prognose Sondererlöse Der prognostizierte Zusatzerlös für das Ende des Projekts, der am Ende der aktuellen Periode erwartet wird. Prognosemenge Die prognostizierte zusätzliche Menge für das Ende des Projekts, die am Ende der aktuellen Periode erwartet wird. |