| # Elementbeziehungen (WBS) (tpptc1105s000) Mit diesem Programm verwalten Sie eine hierarchische Beziehung zwischen zwei Elementen. Wenn eine mehrstufige Baumstruktur der Elementbeziehungen erstellt werden soll, ist es sinnvoll, dieses Programm für alle Elemente des Projekts auszuführen. Diese Struktur bildet die Grundlage für das Elementbudget. Sie können eine unbegrenzte Anzahl hierarchischer Ebenen verwalten. Hinweis In jedem Programm können Sie jeweils nur ein über- und ein untergeordnetes Element angeben. Es ist möglich, ein Element in einem Programm als übergeordnet (oder untergeordnet) und in einem anderen als untergeordnet (oder übergeordnet) festzulegen. Mit Hilfe des Feldes Häufigkeit verknüpfen Sie ein untergeordnetes Element mehrmals mit demselben übergeordneten Element. In diesem Feld wird also angegeben, wie oft das untergeordnete Element in dieser hierarchischen Beziehung dem übergeordneten Element zugeordnet werden muss. Sie können ein untergeordnetes Element mit verschiedenen übergeordneten Elementen verknüpfen, indem Sie verschiedene übergeordnete Elemente für dieses untergeordnete Element eingeben. Sie müssen das Programm jedoch neu starten, um die einzelnen Datensätze zu erfassen. Sie können ein übergeordnetes Element mit verschiedenen untergeordneten Elementen verknüpfen, indem Sie verschiedene untergeordnete Elemente für dieses übergeordnete Element eingeben. Sie müssen das Programm jedoch neu starten, um die einzelnen Datensätze zu erfassen. Sie können hierarchische Beziehungen nur für Projekte verwalten, die den Projektstatus Frei oder Aktiv/In Ausführung aufweisen. Verwandte Themen Verwenden einer Elementstruktur Verwenden von Elementen Projekt Zeitlich und finanziell befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement (u. U. Krisenmanagement) erfordert. Status Eine Methode, das Projekt zu kennzeichnen. LN unterscheidet die folgenden Status: Frei Eine Projektdefinition wurde erfasst, doch das Projekt noch nicht ausgeführt. Es sind noch Änderungen möglich. Aktiv Während der Ausführung eines Projekts können Sie Bestellungen und Aufträge freigeben sowie Kosten buchen. Beendet Das Projekt ist beendet, jedoch (noch) nicht finanziell abgeschlossen. Kosten können weiterhin gebucht werden. Es dürfen jedoch keine aktiven Bestellungen für das Projekt mehr vorhanden sein. Abgeschlossen Das Projekt ist finanziell abgeschlossen. Es können keine Änderungen der Projektdefinition mehr vorgenommen werden. Archiviert Das Projekt wird in einer Archivfirma gespeichert. Die projektbezogene Archivfirma kann als Bibliothek für projektbezogene Historiedaten verwendet werden. Übergeordnetes Element Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Element Der Budgetstatus des Elements. Folgenummer Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Untergeordnetes Element Das untergeordnete Element. Häufigkeit In diesem Feld wird angegeben, wie oft das untergeordnete Element in dem ausgewählten Teil der Struktur vorkommt. Dieser ausgewählte Teil wird dabei anhand des Elements im Feld Übergeordnetes Element bestimmt. Hinweis Der Wert in diesem Feld beträgt 1, wenn das Feld Budgetierungsverfahren im Programm Projekt (tppdm6600m400) auf Produktionsrate gesetzt ist. Code der untergeordneten Aktivität In diesem Feld wird der mit dem Projekt verbundene gültige Plan angegeben. Dieses Feld wird nur in folgenden Fällen verwendet: Falls Sie das Elementbudget mit Hilfe des Programms Elementebudget in Aktivitätenbudget kopieren (tpptc1240m000) in ein Aktivitätenbudget kopieren möchten. Falls Sie mit Hilfe des Programms Überwachungsdaten aufbauen (tpptc1230m000) aktivitätenbezogene Überwachungsdaten auf Grundlage des Elementbudgets erzeugen möchten. Code der untergeordneten Aktivität Die Aktivität, die mit den Budgetpositionen des untergeordneten Elements verbunden werden soll. Dieses Feld wird nur in folgenden Fällen verwendet: Falls Sie das Elementbudget mit Hilfe des Programms Elementebudget in Aktivitätenbudget kopieren (tpptc1240m000) in ein Aktivitätenbudget kopieren möchten. Falls Sie mit Hilfe des Programms Überwachungsdaten aufbauen (tpptc1230m000) aktivitätenbezogene Überwachungsdaten auf Grundlage des Elementbudgets erzeugen möchten. Plan-Menge Die veranschlagte Anzahl von Elementen. Die Eingabe einer Zahl ist nur dann erforderlich, wenn Sie pro Element fakturieren. Wenn die Elemente in einer Baumstruktur angeordnet sind, führt LN Berechnungen mit Hilfe des Felds Häufigkeit durch. Dieses Feld gibt an, wie oft ein bestimmtes Element an dieser Stelle der Elementstruktur auftaucht. Einheit In diesem Feld wird die Maßeinheit der Plan-Menge angegeben. Budgetstatus Der Budgetstatus der hierarchischen Beziehung. Der Budgetstatus der Elementbeziehungen bestimmt, welche Funktionen von Projekt Anwendung finden. Der Budgetstatus, der auch Budgetpositionen zugewiesen werden kann, muss mindestens dem Status des Elements entsprechen, dem er angehört. Text Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem angepassten Budget. |