| # Aktivitätsfortschritt Wenn Sie auf "Termintreue (OTP)" klicken, wird standardmäßig die Metrik "Aktivitätsfortschritt" angezeigt. Der Baseline-Ausführungsindex ist mit der Berechnung des Planleistungsindex (SPI) vergleichbar, wird jedoch anhand der Anzahl Aufgaben statt anhand von Beträgen berechnet. Mit dieser Metrik wird nur die Anzahl der Aufgaben erfasst, die in einer bestimmten Zeitperiode geplant und fertig gestellt werden. Der Aktivitätsfortschritt wird anhand der kumulativen Anzahl tatsächlich fertig gestellter Meilensteine/Aktivitäten im Verhältnis zur Anzahl Meilensteine/Aktivitäten berechnet, deren Fertigstellung periodenbezogen geplant wird. Sie können außerdem mithilfe der Umschaltoption die Metrik "Meilensteinfortschritt" anzeigen. |