| # PRP-Bestellvorschlag (Fremdleistung) (tppss6112s000) Mit diesem Programm verwalten Sie PRP-Bestellvorschläge für Fremdleistungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geplante Zeit einlesen", um die Lieferzeit aus der geplanten Bestellzeit zuzüglich der Laufzeit zu berechnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anfangszeit einlesen", wenn Sie die Bestelltermine zurücksetzen möchten. Hinweis Zu Beginn werden der geplante Auftrags- sowie Liefertermin auf Basis von Überwachungsbudget und Laufzeit gesetzt. Die geplante Lieferzeit wird folgendermaßen bestimmt: Hat das Überwachungsbudget die Art "Aktivität", wird die geplante Lieferzeit aus der Aktivitätsbudgetposition erstellt. Hat das Überwachungsbudget die Art "Element", wird die geplante Lieferzeit aus dem Element erstellt. Wird der Bedarf durch einen Nachtrag verursacht und liegt das Nachtragsdatum später, wird das Nachtragsdatum die geplante Lieferzeit. Wird kein Startdatum gefunden, wird die geplante Projektlieferzeit verwendet. Wenn eine erstellte geplante Auftragszeit in der Vergangenheit liegt, wird sie in das aktuelle Tagesdatum geändert. Dadurch verschiebt sich auch die geplante Lieferzeit. Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Projektstatus. Dieser Status muss für alle PRP-Aufträge in diesem Programm "Frei" oder "Aktiv" lauten. Auftrag/Satz Code zur eindeutigen Kennzeichnung des PRP-Bestellvorschlags für Einsatzmittel. Wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, wird in diesem Feld der gewählte Auftragsnummernkreis angezeigt. Wenn Sie den PRP-Auftrag speichern, wird ihm automatisch die laufende Nummer des Nummernkreises zugeordnet. Auftrag/Satz Bei der Übertragung des PRP-Bestellvorschlags wird diese Bezeichnung des Nummernkreises zur Erstellung der Bestellnummer verwendet. Fremdleistung Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Fremdleistungs artikels. Referenzart Referenzart des PRP-Bestellvorschlags. Menge Die Bestellmenge. Menge Die Maßeinheit der Menge. Auftragsstatus Status des aktuellen Auftrags. Zeigt an, inwieweit der Auftrag verarbeitet wurde. Dauer Anzahl an Zeiteinheiten, während der auf die Fremdleistung zurückgegriffen werden soll. Dauer Maßeinheit der Zeit. Element Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Elements, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört. Aktivität Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität, zu der das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört. Nachtrag Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Nachtrags, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört. Kostenkomponente Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Kostenkomponente des Kostenobjekts dieses Auftrags. Auftragstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Bestellung geplant am Termin für die Aufgabe der Bestellung. Klicken Sie auf "Zeit bestimmen", um die geplante Bestellzeit zu berechnen. Diese berechnet sich aus der geplanten Lieferzeit abzüglich der in Auftragsverwaltung festgelegten Bestelllaufzeiten. Beginn am Datum und Zeitpunkt, an dem der Fremdleister mit der Leistung beginnen muss. Ende am Datum und Zeitpunkt des geplanten Abschlusses der geleisteten Arbeit durch den Fremdleister. Buchung am Buchungsdatum und -uhrzeit des Bestellvorschlags. Lieferant Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Lieferanten. Wenn Sie dieses Feld leer lassen und den PRP-Bestellvorschlag übertragen, erstellt LN eine Angebotsanfrage (anstelle einer Bestellung). Lieferant Name des Lieferanten. Warenversender Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Warenversenders. Warenversender Name des Warenversenders. Einkäufer Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Einkäufers. Der Einkäufer ist ein Mitarbeiter des Unternehmens. Hinweis LN gibt den Wert vor, wenn die PRP-Bestellvorschläge generiert werden, und verwendet dazu das Programm PRP-Vorschläge generieren (tppss6200m000). Name In diesem Feld wird der Name des Einkäufers angegeben. Einkaufsabteilung Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Einkaufs abteilung, die gemäß den überführten PRP-Bestellvorschlägen das Material beschafft. Bestellart Die voreingestellte Einkaufsart. Sie können den Wert ändern oder dieses Feld leer lassen. Verwandte Themen Sammelkonten Auswählen der Bestellart für PRP-Bestellvorschläge Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Vertragsdaten Liefervertrag (in Auftragsverwaltung definiert), nachdem der Artikel eingekauft wird. Lieferverträge sind nur auf Standardkostenobjekte anwendbar. LN erstellt eine Beziehung zwischen EK-Verträgen und einem Projekt entweder im Programm Projekt - Produktverträge (tppdm6520m000) oder Projekt - Preisgruppenverträge (tppdm6521m000). Vertragsposition Positionsnummer des EK-Vertrags, mit dem der Bestellvorschlag verknüpft ist. Einkaufspreis Währung des Einkaufspreises des Bestellvorschlags. Einkaufspreis Durch Klicken auf die Schaltfläche "Preis berechnen" berechnen Sie den Einkaufspreis. Dieser wird anhand der Informationen im Modul Preisfindung in Auftragsverwaltung ermittelt. Wenn die Währung übereinstimmt, können Sie aus den Preismatrizen die Preise abrufen. Wenn in den Matrizen keine Preise verfügbar sind, orientiert LN sich an den Verträgen und dem Preis des Kostenobjekts. Rabatt Rabatt, der auf den Bestellvorschlag gewährt wird. Betrag Endsumme des Bestellvorschlags. Zeit bestimmen Berechnet die geplante Bestellzeit aus der geplanten Lieferzeit abzüglich der Auftragslaufzeit entsprechend der Definition in Auftragsverwaltung. Einkaufspreis berechnen Berechnet den Einkaufspreis. |