| # Verschieben der Produktionsplanung Sie können dieses Programm nur für Produktionsaufträge mit dem folgenden Status verwenden: Geplant Dokumente gedruckt Freigegeben Sie können nur Arbeitsgänge in einem Produktionsauftrag verschieben, die noch nicht fertiggemeldet wurden. Wenn Sie die Planung eines Produktionsauftrags verschieben, können ein oder mehrere Arbeigsgänge bereits den Status Fertig aufweisen. In diesem Fall werden diese Arbeitsgänge übersprungen, und die Verschiebung beginnt mit dem ersten Arbeitsgang, der noch nicht den Status Fertig aufweist. Sie können also nur Arbeitsgänge verschieben, für die noch Arbeit auszuführen ist. Wenn ein Teil einer Menge eines Arbeitsgangs bereits fertiggemeldet wurde und ein Teil der Menge noch nicht fertiggemeldet wurde, wird der Arbeitsgang entsprechend dem Wert im Feld Rest Beginn am verschoben. Folglich ändert sich der Wert im Feld Rest Beginn am. Wenn Sie die Produktionsplanung verschieben, hat das folgenden Auswirkungen auf die Termine von Produktionsauftrag und Arbeitsgang: Der Anfangstermin des Produktionsauftrags ändert sich. Wenn jedoch der erste Arbeitsgang oder mehrere Arbeitsgänge bereits fertiggemeldet wurden, ändert sich dieser Termin nicht. In diesem Fall wird der Anfangstermin des ersten noch nicht fertiggmeldeten Arbeitsgangs verschoben. Der geplante Liefertermin des Produktionsauftrags ändert sich. Der angeforderte Liefertermin des Produktionsauftrags bleibt unverändert. Die Termine der fertiggemeldeten Arbeitsgänge bleiben unverändert. Es kann nur das letzte Fertigstellungsdatum eines fertiggemeldeten Arbeitsgangs geändert werden. Die Termine von verschobenen Arbeitsgängen werden geändert. Damit ändert sich auch der geplante Liefertermin des Produktionsauftrags. Die Verschiebungsverfahren für Arbeitsgänge, die im Unterprogramm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) definiert worden sind, werden für ein Verschieben auf Produktionsauftragsebene nicht berücksichtigt. Im Gruppenfeld Verschiebungsverfahren AGs werden die Werte in den Feldern Vorige Arbeitsgänge und Folge-Arbeitsgänge nur beim Verschieben einzelner Arbeitsgänge verwendet. Verwandte Themen Produktionsaufträge Planen von Produktionsaufträgen in SFC |