| # Prognose Lohnkosten (tpppc2136s000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Kostenprognose für die Kombination aus Projekt und Erfassungsdatum für verschiedene Lohnkostencodes. Diese Werte werden in Programmen für Überwachungsanfragen und -berichte zur Berechnung von Prognosebeträgen verwendet. Hinweis Alle Beträge gelten für die Kombination aus Kostenobjekt und Element/Aktivität. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Zulässige Werte Projektstatus Konstruktion Erfasst am Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung. Kostenobjekt Element Der Code des Elements. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Elementstatus Der Genehmigungsstatus des Elements. Zulässige Werte Genehmigungsstatus Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Leistungsstatus Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Zulässige Werte Genehmigungsstatus Tätigkeit/Lohnkosten Der Lohnkosten code. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente Der Code der Kostenkomponente. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Art der Tätigkeit Der Code der Stundenlohnart. Wenn Sie den Wert im Feld ändern, wird der interne Kostensatz auf Basis des neuen Zuschlagsprozentsatzes neu berechnet. Die Formel lautet:
    Interner Kostensatz = Alter interner Kostensatz * (1 + (
    		Zuschlagsprozentsatz/100))
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Währung interner Kostensatz Die Währung des internen Kostensatzes. Interner Kostensatz Der Code des internen Kostensatzes. Kurs/Kursfaktor Der zum angezeigten Wechselkurs gehörende Kurs. Kurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Kosten Budgetdaten Der gesamte budgetierte Betrag für Arbeit für das Element oder die Aktivität. Earned-Value Die Kosten, die bezüglich des Budgets zulässig sind. Ist-Fortschritt Der Fortschrittsprozentsatz. Ist-Kosten Die Lohn-Istkosten. Prognose Prognose Stunden Die Anzahl der Stunden für die Prognosekostenabweichung. Kosten insgesamt Die Lohngesamtkosten. Wenn Sie den erstellten Kostenbetrag ändern, wird der Kostensatz pro Einheit automatisch angepasst. Hauswährung Die Hauswährung, in der die Gesamtkosten angegeben sind. Kostenbetrag in Hauswährung Die Gesamtkosten in der Hauswährung. Kalkulierte Sonderkosten Bei dem Betrag, den Sie hier eingeben, handelt es sich um die Plan-Sonderkosten, die zum aktuellen Budget hinzukommen. Hinweis Sie können dieses Feld nur anzeigen, wenn das Feld Gültiges Prognoseverfahren im Programm Parameter Projektfortschritt (tpppc0100s000) auf Plansonderkosten gesetzt ist. Geschätzte Restkosten (ETC) Die erwarteten Zusatzkosten, die für den Abschluss einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert und sichtbar, wenn das Feld Gültiges Prognoseverfahren im Programm Parameter Projektfortschritt (tpppc0100s000) auf Geschätzte Restkosten (ETC) gesetzt ist. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der Wert des zu erwartenden Gesamtaufwands wird dazu verwendet, die Kosten bei Projektende zu bestimmen. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert und sichtbar, wenn das Feld Gültiges Prognoseverfahren im Programm Parameter Projektfortschritt (tpppc0100s000) auf Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) gesetzt ist. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die prognostizierten Gesamtkosten genehmigt. Bei Kostenüberwachung und Zwischenergebnissen werden nur genehmigte Kostenprognoseberichte berücksichtigt. Hinweis Nach der Genehmigung des prognostizierten Betrags erlaubt LN keine Änderung der Prognosedaten mehr. Abweichung Abweichung Das Projektergebnis. Prognoseabweichung Das prognostizierte Projektergebnis. Voreinstellung interner Kostensatz Verwenden Sie diese Funktion, um den Standard-Kostensatz für diesen Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden. Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken Startet das Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt drucken (tpppc2416m000), in dem die Prognose für das Endergebnis gedruckt wird. |