| # Stundenprognose nach Projekt Mit dem Bericht "Stundenprognose" können Projektmanager die geplanten Stunden und die Ist-Stunden zum Abschließen des Projekts analysieren und die Abweichung bestimmen. Außerdem kann der Anwender in diesem Bericht den prognostizierten prozentualen Inflationsindex auf Überwachungscode-Ebene manuell definieren. Die folgenden Berichte können generiert werden: Stundenprognose nach Projekt Stundenprognose nach Projekt/Aktivität Stundenprognose nach Projekt/Aktivität/Überwachungscode Der Bericht "Stundenprognose" enthält die folgenden Daten: Geplante Stunden: Plan-Stunden-Daten basieren auf der letzten genehmigten Version in BI. Ist-Stunden: Ist-Stunden-Daten werden von Infor LN übertragen. Fortschritt: Die Fortschritt sdaten werden aus Infor LN übertragen. Prognose: Die Prognosedaten werden in BI definiert. Zusätzliche Stunden: Zuschlag (oder Abschlag in %), der auf die geschätzten Reststunden anzuwenden ist. Hinweis: Zusätzliche Stunden werden auf Überwachungscode-Ebene geändert. Geschätzte Restkosten (ETC): Die geschätzten Restkosten sind die zusätzlichen Stunden, die zur Fertigstellung einer Aktivität oder eines Projekts erforderlich sind. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC): Bei den prognostizierten Kosten bei Fertigstellung handelt es sich um die zur Fertigstellung einer Aktivität oder eines Projekts erforderlichen Gesamtstunden. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) = Geschätzte Restkosten (ETC) + Ist-Stunden Abweichung bei Fertigstellung (VAC): Die Abweichung bei Fertigstellung ist die Differenz zwischen den Ist- und den Plan-Stunden bei Projektende. Abweichung bei Fertigstellung (VAC) = Geplante Stunden - Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) So generieren Sie den Bericht: Geben Sie den Datenbereich an, für den der Bericht angelegt werden soll. Überprüfen Sie die Daten. Klicken Sie im Feld "Projekt" auf den Projektcode. Sie können den Bericht "Stundenprognose nach Projekt/Aktivität" auf Aktivitätenebene sowie Prognosedaten wie die geschätzten Restkosten, die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung und die Abweichung anzeigen. Klicken Sie im Feld "Aktivität" auf den Aktivitätscode. Sie können den Bericht "Stundenprognose nach Projekt/Aktivität/Überwachungscode" für die angegebenen Daten auf Überwachungscode-Ebene anzeigen. Hinweis Auf Überwachungscode-Ebene: Der Bericht mit zeitbezogenen Stunden wird nur für die Kostenart Tätigkeit/Lohnkosten angezeigt. Die Anzahl der zusätzlichen Stunden kann geändert werden. |