| # Elemente (tpptc1100m000) Mit diesem Programm verwalten Sie ein Element des ausgewählten Projekts. Verwandte Themen Verwenden von Elementen Verwenden einer Elementstruktur Fakturierung Verwenden der Fortschrittserfassung Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Element Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Elements. Element Allgemein Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Suchbegriff Der Suchbegriff. Einheit Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Maßeinheit. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Beginn am Der geplante Beginn (Datum und Uhrzeit) für die Ausführung der zum Element gehörigen Arbeiten. Verwandte Themen Eingeben eines Datums Eingeben einer Uhrzeit Ende am Das geplante Ende, an dem die mit dem ausgewählten Element zusammenhängenden Arbeiten ausgeführt sein sollen. Verwandte Themen Eingeben eines Datums Eingeben einer Uhrzeit Budgetstatus Der Budgetstatus des Elements. Hinweis Wenn der Status "Definitiv" lautet und Sie Änderungen hinzufügen, können Sie den Status nicht auf "Aktiv" zurücksetzen. Überwachung Ist-Fortschritt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für das Element den Fortschritt erfassen. Mit dem Feld Ebene des Ist-Fortschritts können Sie die Ebene angeben, auf der Sie den Fortschritt für das Projekt erfassen möchten. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Fortschrittsdaten für das Element auf einer tieferen Ebene des Budgetaufbaus verwalten. Ebene des Ist-Fortschritts Die Ebene, auf der der Fortschritt standardmäßig erfasst werden soll. Zulässige Werte Fortschritterfassungsebene Kostenüberwachung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden für das Element in die Budgetpositionen eingegebene Kosten zusammen mit dem Element an das Überwachungsbudget übertragen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Budgetpositionen des Elements in demjenigen Element verdichtet, das in der Budgethierarchie als übergeordnet gilt und für das das Kontrollkästchen "Kostenüberwachung" markiert ist. Hinweis Eine Kostenüberwachung für das Element ist nur dann möglich, wenn dieses in der Budgetstruktur nur einmal vorhanden ist. Taucht dasselbe Element mehrfach in der Budgetstruktur auf und ist das Kontrollkästchen "Überwachungsbudget" markiert, gibt LN eine Meldung aus und entfernt die Markierung aus dem Kontrollkästchen. Genehmigungsstatus Der Genehmigungsstatus des Elements. Gesperrt am Das Datum, nach dem die Arbeitsausführung für das Element ausgesetzt werden soll. Hinweis Voreingestellt ist das Tagesdatum. Das Feld ist ein Anzeigefeld. Grund Der Grund für die Aussetzung der Arbeitsausführung für das Element. Das Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Genehmigungsstatus auf Ausgesetzt gesetzt ist. Grund Die zum Code gehörende Bezeichnung. Anlage Anlage Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Element einem für die Anlagenbuchhaltung aktivierten Projekt zugeordnet. Hinweis Wenn ein Element aktiviert wird, können weder das untergeordnete noch das übergeordnete Element aktiviert werden. Anlage-Nr. Die Anlagennummer. Hinweis LN aktiviert die Felder für die Anlagennummer und den Nachtrag nur für Projekte mit der Projektart "Investitionsprojekt". Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Erweiterung Anlagenummer Die Anlagennummernergänzung. Fakturierung Fakturierung nach Fortschritt In diesem Feld wird angegeben, ob das Element fakturiert werden kann. Fortschritt für Fakturierung Die Art des Elements. Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) den Wert Fakturierung nach Fortschritt lautet und gleichzeitig das Feld Fakturierung nach Fortschritt im aktuellen Programm ausgewählt ist: Wenn dieses Feld "Ja" lautet und das Element indirekt ist, kann der Fortschritt auf das direkte übergeordnete Element gebucht werden. Ist das Element direkt, wird der Fortschritt auf das Element selbst gebucht. Wenn das Feld "Ist-Fortschritt Projekt" lautet und das Element indirekt ist, wird der Fortschritt auf dieses Element übertragen. Wenn das Feld "Nein" lautet, wird kein Fortschritt übertragen oder auf dieses Element gebucht. Gruppe für indirekte Tätigkeiten Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld "Fakturierung nach Fortschritt" auf "Ist-Fortschritt Projekt" gesetzt wurde. Das Feld "Elementart" zeigt dann den Status "Indirekt". Es zeigt die Nummer einer Gruppe von Kosten an, die mit den indirekten Lohnkosten in Verbindung stehen. Sie können für jede Gruppe die Kosten auf der Fortschrittsrechnung addieren. Auf diese Weise können Sie die Endsumme der indirekten Lohnkosten pro Gruppe anzeigen, was gelegentlich vom Auftraggeber gewünscht wird. Die Nummerierung der Gruppen steht Ihnen frei, jedoch werden die Gruppen auf der Fortschrittsrechnung in numerischer Reihenfolge gedruckt. Gewährleistungseinbehalt verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Gewährleistungseinbehalt für dieses Element ansetzen. Zu verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können die Kosten des Mehraufwands (direkte Arbeit) verrechnet werden. Das bedeutet, dass diese Kosten zu einem besonderen Verrechnungspreis bei der Fakturierung nach Fortschritt berücksichtigt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können die Kosten des Mehraufwands (direkte Arbeit) nicht verrechnet werden. Hinweis Zusatzkosten können nur verrechnet werden, wenn das Feld Fortschritt für Fakturierung im aktuellen Programm auf Direkt gesetzt ist und das Feld "Rechnungsart" im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) auf Fakturierung nach Fortschritt gesetzt ist. Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Kunden die Elementkosten in Rechnung gestellt. Budgetierung Plan-Menge Die veranschlagte Anzahl von Elementen. Die Eingabe einer Zahl ist nur dann erforderlich, wenn Sie pro Element fakturieren. Gehört das Element zu einer Elementstruktur, führt LN Berechnungen mit der im Programm Elementbeziehungen (WBS) (tpptc1105s000) erfassten Häufigkeit durch. Mit der Häufigkeit wird angegeben, wie oft das Element im Projekt vorkommt. Zeiteinheit Die mit dem Element verknüpfte Zeiteinheit. Taktzeit Die in Mengen pro Zeiteinheit angegebene Produktionsrate. Anzahl Zeiteinheiten Die Anzahl der Zeiteinheiten. Ist-Fortschritt (Menge) Feld zur Kostenüberwachung und Fortschrittserfassung. Wenn das Fakturierverfahren für das Projekt "Preis pro Einheit" oder "Nach Fortschritt" lautet, muss die Fortschrittsmenge angegeben werden. Diese Menge ist die erwartete Menge multipliziert mit dem zu fakturierenden Verkaufspreis. Bei Fakturierung nach "Preis pro Einheit" können Ist- und kalkulierte Menge voneinander abweichen. Bei Fakturierung "Nach Fortschritt" kann die Arbeit nur in Rechnung gestellt werden, wenn der Fortschritt der Ist-Fortschrittsmenge entspricht. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittserfassung Preisfindung Verkaufspreis Die Währung des Handelspartners. Verkaufspreis Der Preis pro Einheit des Elements. Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Rechnungsart" im Programm Projekt (tppdm6100m000) Fakturierung nach Fortschritt oder Kostensatz pro Einheit lautet. Verkaufspreis Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Kurs/Kursfaktor Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Kurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Verrechnungspreis Die Hauswährung für die Gesamtkosten. Verrechnungspreis Der Preis pro Einheit des Mehraufwands, der bei der Fakturierung nach Fortschritt in Rechnung gestellt werden kann. Dieser Preis weicht unter Umständen vom VK-Preis der veranschlagten Lohnkosten ab. Der Verrechnungspreis wird unter dem Titel "Mehraufwand" in den Bericht im Programm Spezifikationen für Fakturierung nach Fortschritt drucken (tppin1410m000) aufgenommen. In diesem Feld können Sie nur dann einen Wert eingeben, wenn das Kontrollkästchen Zu verrechnen markiert ist. Verrechnungspreis Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Kurs/Kursfaktor Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Kurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Verschiedenes Verschiedenes Vorrangiges Lager Das Lager, in das die Lieferungen für mehr als ein Projekt eingehen. Die Waren werden vom vorrangigen Lager zum Projektlager geschickt. Der Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld "Vorrangiges Lager" im Programm "Projekte (tppdm6100m000)" übernommen. Hinweis Wenn eine Aktivität in einem Projekt an mehreren Standorten ausgeführt wird, wird der Warenversand vereinfacht, wenn das Lager auch auf Aktivitäten-/Elementebene definiert wird. ERP verwendet beim Generieren von PRP-Aufträgen zur Bestandsprüfung den folgenden Suchpfad: Den Bestand im vorrangigen Lager, wie im Programm "Aktivität (tppss2100m000)" bzw. Elemente (tpptc1100m000) definiert. Den Bestand im vorrangigen Lager, wie im Programm "Projekte (tppdm6100m000)" definiert. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Voreingestelltes Projektlager Code des Projektlagers für das Element. Sortierschlüssel Der Sortierschlüssel, mit dem die Elemente in Ausgangsberichten mithilfe folgender Programme sortiert werden: Programm Projektüberwachungsbericht für Auftraggeber drucken (tpppc4412m000) Programm Projektüberwachungsbericht für Projektleiter drucken (tpppc4413m000) Dieser Wert wird aus dem Feld Sortierschlüssel im Programm Standardelement (tppdm0180s000) voreingestellt. Dieser Wert kann nicht geändert werden. Berichte können auf der Auswahl des Sortierarguments basieren. |