| # Mit Meilensteinen verknüpfte Daten (Earned Value) (tpptc5111s000) Mit diesem Programm verwalten Sie den mit einem ausgewählten Meilenstein verknüpften Betrag oder Prozentsatz. Den Betrag bzw. Prozentsatz können Sie für den Meilenstein insgesamt oder einzeln nach Kostenart eines Meilensteins eingeben. Dabei müssen Sie das Projekt und die Version des zeitbezogenen Budgets des Meilensteins angeben. Verwandte Themen Verwenden eines Earned-Value-Verfahrens Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten Projekt Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Aktuelle Version In dieser Version können Sie Daten für das Projekt erfassen. Aktivität Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität. Verwandte Themen Aktivität Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Budgetstatus der Aktivität. Meilenstein Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Meilensteins. Verwandte Themen Meilenstein Meilenstein Der Budgetstatus. Version Die Version, in der die Daten der Aktivität gespeichert werden. Währung Der Code, der die Währung eindeutig festlegt. Verwandte Themen Projektwährung Meilensteinbetrag Der Betrag des Meilensteins. Restbetrag Aktivität Der Restbetrag der Aktivität. Der noch nicht verteilte Betrag der übergeordneten Aktivität. Falls es sich bei diesem Element um die oberste Aktivität handelt, ist dieser Betrag gleich dem Betrag der Version. Meilenstein % Der Prozentsatz des Budgets, den Sie freigeben möchten. Er wird auch als Geplanter Fortschritt gegenüber Plan-Kosten bezeichnet. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existiert zu der Aktivität ein Text, den Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Text" in der Symbolleiste anzeigen können. Materialbetrag Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Material", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld "Meilensteinbetrag" eingegebenen Betrags. In folgenden Fällen gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Material % Der veranschlagte Prozentsatz der Kostenart "Material", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Prozentsatzes stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % der im Feld "Meilenstein %" eingegebenen Zahl. Wenn der Betrag, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen, den Budgetbetrag der übergeordneten Ebene überschreitet (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden) gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können. Lohnkosten Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Lohnkosten", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld "Meilensteinbetrag" eingegebenen Betrags. In folgenden Fällen gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Lohnkosten % Der veranschlagte Prozentsatz der Kostenart "Lohnkosten", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Prozentsatzes stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % der im Feld "Meilenstein %" eingegebenen Zahl. Wenn der Betrag, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen, den Budgetbetrag der übergeordneten Ebene überschreitet (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden) gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können. Einsatzmittelbetrag Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Einsatzmittel", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld "Meilensteinbetrag" eingegebenen Betrags. In folgenden Fällen gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Einsatzmittel % Der veranschlagte Prozentsatz der Kostenart "Einsatzmittel", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Prozentsatzes stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % der im Feld "Meilenstein %" eingegebenen Zahl. Wenn der Betrag, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen, den Budgetbetrag der übergeordneten Ebene überschreitet (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden) gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können. Fremdleistungsbetrag Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Fremdleistung", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld "Meilensteinbetrag" eingegebenen Betrags. In folgenden Fällen gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Fremdleistung % Der veranschlagte Prozentsatz der Kostenart "Fremdleistung", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Prozentsatzes stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % der im Feld "Meilenstein %" eingegebenen Zahl. Wenn der Betrag, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen, den Budgetbetrag der übergeordneten Ebene überschreitet (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden) gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können. Betrag Sonstige Kosten Der veranschlagte Betrag der Kostenart "Material", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Betrags stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % des im Feld "Meilensteinbetrag" eingegebenen Betrags. In folgenden Fällen gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können: Wenn der Betrag einer Kostenart, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen der gleichen Kostenart, über dem Budgetbetrag des übergeordneten Elements liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Wenn der Gesamtbetrag (einer Kostenart) der untergeordneten Elemente dieser Aktivität über dem Betrag der Aktivität liegt (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden). Sonstige Kosten % Der veranschlagte Prozentsatz der Kostenart "Sonstige Kosten", der dem Meilenstein zugewiesen wurde. Die Währung dieses Prozentsatzes stimmt mit derjenigen des Meilensteins überein; der Standardwert beläuft sich auf 20 % der im Feld "Meilenstein %" eingegebenen Zahl. Wenn der Betrag, zusammen mit anderen untergeordneten Beträgen, den Budgetbetrag der übergeordneten Ebene überschreitet (wobei Währungsumrechnungen berücksichtigt werden) gibt LN eine Warnmeldung aus, die Sie akzeptieren oder ignorieren können. |