- - | # Projektfortschritt nach Projekt/OBS Der Bericht "Projektfortschritt nach Projekt/OBS" zeigt die Leistungsindizes des Projekts an. Diese werden anhand der auf Earned-Value bezogenen Daten und der Abweichungsdaten des Projekts für die aktuelle und die kumulierte Periode auf Ebene der Organisationsstruktur (OBS) berechnet. Um den Bericht zu erstellen, geben Sie Folgendes an: Firma Der Code der Firma. Projekt Der Code des Projekts, für das der Bericht angelegt wird. Währungssystem Das Währungssystem zum Anzeigen der Daten in den Berichten. Periode (monatlich) Die Periode/den Periodenbereich des Jahres, für die/den der Bericht angelegt wird. Der Bericht zeigt die folgenden Daten an: OBS (Bezeichnung) In diesem Feld wird die mit dem Projekt verknüpfte Organisationsstruktur (OBS) angegeben. Währung Die Währung, in der die Berichtsdaten angezeigt werden. Hinweis: Dieser Wert basiert auf dem ausgewählten Währungssystem. Periode/Kumuliert Jahr Das aktuelle/kumulierte Jahr, für das der Bericht angelegt wird. Periode Die aktuelle/kumulierte Periode des Jahres, für die der Bericht angelegt wird. Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten Die in der aktuellen/kumulierten Periode geplanten Arbeiten. Earned-Value Die in der aktuellen/kumulierten Periode fertig gestellte Arbeit. Ist-Daten Die für die Aufgabe entstandenen Istkosten in der aktuellen/kumulierten Periode. Kostenabweichung Die Differenz zwischen den Plankosten für die fertig gestellte Aufgabe und den Istkosten.
        Kostenabweichung = Earned-Value - Ist-Daten
  - Planabweichung Der Zeitraum, um den ein Projekt vom Zeitplan abweicht.
        Zeitplanabweichung = Earned-Value - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten
Kosteneffizienz Der Index wird durch Division des Earned-Value durch die Istkosten berechnet. Planleistungsindex Der Index wird durch Division des Earned-Value durch den Planned-Value berechnet.
Earned-Value-Methode in Infor LN | Earned-Value-Berechnung basiert auf
--- | ---
Fertigstellungsgrad | In Infor LN definierter Fortschritt für die Aktivität
Anfangs- und Endprozentsatz | Anfangs- und Enddatum der Aktivität
Meilenstein | Fertigstellungsdatum des Meilensteins
Schwierigkeitsgrad | Aufwand für Projektabschluss
Zugeteilt | Earned-Value-Verteilung