| # PCS-Hauptprojekt und PCS-Teilprojektteile Das Arbeiten mit PCS-Haupt- und PCS-Teilprojekten hat folgende Auswirkungen: Das Hauptprojekt beinhaltet die gesamte Planung für die jeweiligen Teilprojekte. Folglich werden die Start- und Liefertermine für die Netzplantechnik der Teilprojekte direkt aus der gesamten Netzplantechnik des Hauptprojekts abgeleitet! Für das Hauptprojekt können Rahmenaktivitäten zur Verwaltung der Teilprojekte festgelegt werden. Dadurch wird Ihnen die Ausführung einer Kapazitätsgrobbedarfsplanung ermöglicht. Dies geschieht in Abhängigkeit von dem Wert des Kapazitätsgrobbedarfs, der im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) für jede Aktivität erfasst werden kann. Durch das PCS-Hauptprojekt können die Grobplanung und die Verwaltung der PCS-Teilprojekte ausgeführt werden. Ein Hauptprojekt ist für die detaillierte Planung des Material- und Kapazitätsflusses keine unbedingte Voraussetzung. Deswegen können für ein Hauptprojekt KEINE kundenspezifischen Produktstrukturen erfasst werden. Für ein Hauptprojekt können verschiedene Projektdaten erfasst werden, die auch für Teilprojekte gelten, es sei denn, die Daten sind für die Teilprojekte getrennt erfasst worden. Zu diesen Daten gehören folgende Elemente: Bearbeitungskostensätze Fremdbearbeitungskostensätze Herstellkostenzuschläge Kontenrahmen Die Rahmenaktivitäten des Hauptprojekts können in die vorkalkulierten Daten des (Haupt-)Projekts aufgenommen werden. Das Hauptprojekt kann als verdichtetes Projekt für die Teilprojekte dienen. So wird ein Teil der Daten der Teilprojekte automatisch in die Hauptprojekte verdichtet: Grobkapazität, verdichtete Kapazität und aufgewendete Stunden im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) Veranschlagte Kosten, vorkalkulierte Kosten und nachkalkulierte Kosten und Rechnungssumme im Programm Herstellkosten pro PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) Für das Hauptprojekt werden verschiedene Funktionen ausgeführt. Folgende Funktionen werden auch für die Teilprojekte ausgeführt: Netzplantechnik Herstellkostenrechnung Abschließen des Projekts Archivieren des Projekts Folgende Kosten- und Erlösbuchungen sind für Hauptprojekte möglich: Stunden, die, evtl. auch indirekt, auf eine Aktivität des Hauptprojekts gebucht werden VK-Aufträge oder -Rechnungen für Service-Leistungen |