| # Standardaktivitäten (tppdm1110m000) Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie die projektbezogenen Standardaktivitäten, für die voreingestellte Werte definiert wurden. Hinweis Mit diesem Programm können Sie eine Bibliothek aus Standardaktivitäten verwalten. Diese können im Modul Bedarfsplanung in bestimmte Aktivitäten kopiert werden. Verwandte Themen Verwenden einer Aktivitätenstruktur Organisationsstruktur (OBS) verwenden Allgemein Aktivität In diesem Feld wird der Code angegeben, der die Standardaktivität kennzeichnet. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Suchbegriff In diesem Feld wird der Suchbegriff für die Aktivität angegeben. Aktivitätsart Eine Aktivitätenstruktur kann mehrere Ebenen mit Aktivitäten zur Aufteilung des Projektumfangs in übersichtliche Arbeitspakete enthalten. Aus diesem Grund können sich die Inhalte der Aktivitäten in der Aktivitätenstruktur voneinander unterscheiden. Weitere Arten von Aktivitäten werden abhängig von ihrer Position in der Aktivitätenstruktur häufig berücksichtigt. Zulässige Werte Art von Aktivität Einheit In diesem Feld wird die Maßeinheit für die zur Aktivität gehörende Menge angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zeiteinheit In diesem Feld wird die Zeiteinheit für die zur Aktivität gehörende Dauer angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kritische Kapazitätsart Dieses Feld zeigt an, welche der Kostenarten für die Lieferung dieser Aktivität kritisch ist. Zulässige Werte Kapazitätsart Earned-Value-Methode Die Art des Earned-Value-Verfahrens bestimmt, wie Planbeträge im zeitbezogenen Budget freigegeben werden. Zulässige Werte Earned-Value-Verfahren Anfangsprozentsatz Der Prozentsatz, der dem Anfangspunkt der Aktivität zugewiesen ist. Zu Beginn der Aktivität kann ein angegebener Prozentsatz des Projekts als Earned-Value betrachtet werden. Die Summe des Anfangs- und Endprozentsatzes muss 100% ergeben. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Status des Earned-Value-Verfahrens auf Anfangs- und Endprozentsatz gesetzt ist. Der Prozentsatz wird als Standardeinstellung beim Verwenden der Earned-Value-bezogenen Daten als Teil des zeitbezogenen Budgets verwendet. Endprozentsatz Der Prozentsatz, der dem Endpunkt der Aktivität zugewiesen ist. Die Summe des Anfangs- und Endprozentsatzes muss 100% ergeben. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Earned-Value-Verfahren auf Anfangs- und Endprozentsatz gesetzt ist. Meilenstein %% Der Meilenstein-Prozentsatz der Aktivität. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn für Art der Aktivität "Meilenstein" eingestellt ist. Die Summe aller Meilenstein-Prozentsätze, die mit der Aktivität verknüpft sind, muss 100% sein. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der aktuellen Aktivität ein Text verbunden, auf den Sie zugreifen können, indem Sie auf die Schaltfläche "Text" klicken. Überwachung Taktzeit In diesem Feld wird die erwartete Produktionsrate für diese Aktivität angegeben. Diese wird als Anzahl der Produktionseinheiten pro Zeiteinheit angegeben. Erfassungsebene für Ist-Fortschritt In diesem Feld wird die voreingestellte Ebene angegeben, auf der der Fortschritt hinsichtlich dieser Aktivität erfasst werden soll. Zulässige Werte Fortschritterfassungsebene Rechnungsdaten Fakturierung nach Fortschritt Gibt an, wie die aktuelle Aktivität fakturiert werden muss. Zulässige Werte Fakturierung basierend auf Ist-Fortschritt Verwandte Themen Verwenden der Fakturierung nach Meilenstein/Datum Fortschritt für Fakturierung Dieses Feld zeigt die Art der Arbeit an, die für die Aktivität gilt. Zulässige Werte Elementart Hinweis Dieser Wert basiert auf dem Wert im Feld Fakturierung nach Fortschritt. Wenn das Feld Fakturierung nach Fortschritt den folgenden Wert hat: Ja, sind die Werte Direkt und Indirekt aktiviert. Nein, sind die Werte Direkt und --- aktiviert. Zu verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann mit dieser Aktivität verbundener Mehraufwand verrechnet werden. Dies trifft nur dann zu, wenn die Fakturiermethode Fakturierung nach Fortschritt lautet und es sich bei der Arbeit um produktive Arbeit handelt. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn das Feld Fakturierung nach Fortschritt auf Ja gesetzt ist. Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Aktivität dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Service Standardleistung In diesem Feld wird die Standardleistung angegeben. Hinweis Die Daten zur Standardleistung können in das Programm "Aktivitäten" als Voreinstellung übernommen werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Häufigkeit In diesem Feld wird angegeben, wie oft eine Standardleistung als Teil einer Projektaktivität auftritt. Häufigkeit gilt für Das Verfahren, mit dem die Häufigkeit einer Standardleistung als Teil der Projektaktivität verwendet werden soll: Zulässige Werte Häufigkeit gilt für |