| # Fortschrittsüberwachung Aktivität (tpppc5540m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Fortschrittsüberwachungsdaten an. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Projekt Der Code des Projekts, für das die Fortschrittsüberwachungsdaten angezeigt werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Generierungscode In den Generierungscodes werden die Fortschrittsüberwachungsdaten gespeichert. Währung Die angezeigte Währung ist eine der Hauswährungen. Bei der Fortschrittsüberwachung kann die Währungsstruktur vierschichtig sein. Wenn Sie ein freies Währungssystem verwenden, können Sie zwischen vier Währungen wechseln. Bei einem gebundenen Währungssystem können Sie zwar auch zwischen den Hauswährungen wechseln, aber es wird nicht der Betrag multipliziert mit dem angezeigten Wechselkurs angezeigt, sondern der Betrag wird anhand der Referenzwährung berechnet. Verwandte Themen Währungssysteme Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenperiode Das Jahr der Kostenüberwachungsperiode. Dies ist ein Anzeigefeld. Kostenperiode Die Folgenummer der mit den Beträgen verknüpften Periode. Kumuliert mit BO Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten Der kumulierte geplante Fortschritt gegenüber den Plankosten einschließlich der Daten der festen Reservierung. Earned-Value Der kumulierte Earned-Value einschließlich der Daten der festen Reservierung. Ist-Daten Die kumulierten Ist-Kosten einschließlich der Daten der festen Reservierung. Kostenabweichung Die kumulierte Kostenabweichung einschließlich der Daten der festen Reservierung. Folgende Regel wird angewendet:
    Kostenabweichung = Earned-Value - Ist-Kosten
CPI Die kumulierte Kosteneffizienz einschließlich der Daten der festen Reservierung. Zeitplanabweichung Die kumulierte Zeitplanabweichung. Folgende Regel wird angewendet:
    Zeitplanabweichung = Earned-Value - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten
SPI Der kumulierte Planleistungsindex. Kumuliert ohne BO Ist-Daten Die kumulierten Ist-Kosten ohne die Bestellobligodaten. Kostenabweichung Die kumulierte Kostenabweichung ohne die Bestellobligodaten. Perioden mit BO Earned-Value Der Earned-Value für die definierte Periode einschließlich der Daten der festen Reservierung. Ist-Daten Die Ist-Kosten für die definierte Periode einschließlich der Daten der festen Reservierung. Kostenabweichung Die Kostenabweichung für die definierte Periode einschließlich der Daten der festen Reservierung. Zeitplanabweichung Die Zeitplanabweichung für die definierte Periode. Perioden ohne BO Kostenabweichung Die Kostenabweichung für die definierte Periode ohne die Bestellobligodaten. Bei Fertigstellung Plankosten bei Fertigstellung (BAC) Das Budget bei Fertigstellung (BAC) für das Projekt. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) für das Projekt. Abweichung bei Fertigstellung (VAC) Die Kostenabweichung bei Fertigstellung des Projekts. Die Abweichung wird anhand der folgenden Formel berechnet:
    Abweichung bei Fertigstellung (VAC) = Plankosten bei Fertigstellung (BAC) - Progn. Kosten bei Fertigstellung (EAC)