| # Ist-Fortschritt pro Nachtrag/Tätigkeit (tpppc1582m000) Mit diesem Programm fragen Sie den Fortschritt für die Kombination des Nachtrags und des Kostenobjekts für Lohnkosten ab. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Projekt Der Code des Projekts. Projekt Der Status des Projekts. Datum Das Datum, für das die Prognose erstellt wird. Fortschrittserfassungsebene In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für die Kostenart "Lohnkosten" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wurde. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Nachtrag Der Status des Nachtrags. Nachtrag Der Status des Nachtrags. Tätigkeit/Lohnkosten Der Lohnkostencode. Verwandte Themen Lohnkosten Plan-Menge Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Gesamtmenge. Fertiggemeldet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird davon ausgegangen, dass die Produktion des ausgewählten Elements abgeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, ist es weiterhin möglich, einen Fortschritt einzugeben. Ist-Fortschritt [%] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Ist-Fortschritt [Menge] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer. |