| # Ist-Fortschritt pro Element/Einsatzmittel (tpppc1524m000) Mit diesem Programm fragen Sie den Fortschritt für die Kombination des Elements und des Kostenobjekts "Einsatzmittel" ab. Hinweis Wenn Sie dieses Programm über die Zoom-Funktion aufgerufen haben, können Sie einen Datensatz nur suchen und auswählen. Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Projektstatus. Datum Das Datum, an dem der Fortschritt erfasst wird. Fortschrittserfassungsebene In diesem Feld wird angegeben, ob der Fortschritt für die Kostenart "Einsatzmittel" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wird. Element Der Code des Elements. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Einsatzmittel Der Einsatzmittelcode. Wenn das Feld Ist-Fortschritt Einsatzmittel im Programm Projekt (tppdm6100m000) auf Kostenobjekt gesetzt ist, können Sie ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Wenn das Feld auf Überwachungscode gesetzt ist, können Sie den Überwachungscode für ein budgetiertes Kostenobjekt auswählen. Verwandte Themen Einsatzmittel Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Plan-Menge Die in den Überwachungsdaten angezeigte budgetierte Gesamtmenge. Beendet In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Budgetierung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Elemente (tpptc1100m000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist. Ist-Fortschritt [%] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. Sie können dieses Feld für das ausgewählte Kostenobjekt oder Projekt nur verwalten, wenn das Feld Fortschritt erfassen im Programm Projekt (tppdm6100m000) auf Ja gesetzt ist. Der Wert im oben genannten Feld hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Fertiggemeldet markiert ist. Sie können den Fortschritt jederzeit erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Ist-Fortschritt > 100% zulässig im Programm Parameter Projektfortschritt (tpppc0100s000) markiert ist, können Sie für den Fortschritt einen Wert über 100% erfassen. Beispiel Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch 20 m³ zusätzlich erforderlich. In diesem Fall geben Sie 120% ein. Ist-Fortschritt [Menge] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Menge oder Zeitdauer. Ist-Fortschritt pro Element/KstObjekt nach Bereichen drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element/KstObjekt nach Bereichen drucken (tpppc1420m000), in dem Fortschrittsdaten für Elemente eines Projekts gedruckt werden. Ist-Fortschritt ausgewählter Elemente drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt ausgewählter Elemente drucken (tpppc1450m000), in dem eine Maske mit elementbezogenen Fortschrittsdaten gedruckt wird. Ist-Fortschritt pro Element drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element drucken (tpppc1428m000), in dem Fortschrittsdaten für Elemente eines Projekts gedruckt werden. Ist-Fortschritt pro Element/Kostenobjekt drucken Startet das Programm Ist-Fortschritt pro Element/Kostenobjekt drucken (tpppc1421m000), in dem eine Maske mit Fortschrittsdaten für eine Kombination aus Element und Kostenobjekt gedruckt wird. |