| # Ist-Fortschritt pro Aktivität/Sonstige Kosten (tpppc1144s000) Mit diesem Programm verwalten Sie den Fortschritt für die Kombination des Kostenobjekts "Aktivität" und des Kostenobjekts "Sonstige Kosten". Verwandte Themen Verwenden der Fortschrittsverarbeitung Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Projektstatus. Datum Das Datum, an dem der Fortschritt für dieses Projekt und das Element bzw. die Aktivität erfasst wird. Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Sonstige Kosten Der Code der sonstigen Kosten. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ist-Fortschritt Sonstige Kosten Die Ebene, auf der der Fortschritt für die Kostenart "Sonstige Kosten" in der Projektüberwachung pro Kostenobjekt oder pro Überwachungscode erfasst wurde. Dieses Feld dient der Anzeige. Fertiggemeldet In diesem Feld wird angegeben, ob das ausgewählte Kostenobjekt als abgeschlossen gemeldet wurde. Ein Kostenobjekt kann auch dann als abgeschlossen gemeldet werden, wenn der Fortschritt nicht 100% beträgt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird. Im Modul Planung haben Sie 100 m³ Erdboden budgetiert. Es waren jedoch nur 80 m³ Erdboden erforderlich. Nach Abschluss der Arbeiten wählen Sie dieses Feld aus und geben in das Feld Ist-Fortschritt [%] 80% ein, weil Sie nur 80% der kalkulierten Gesamtmenge benötigt haben. Beträgt der Fortschritt nicht 100%, kann die Differenz im Vergleich zum Budget in den folgenden Fällen verrechnet werden: Das Kontrollkästchen Zu verrechnen im Programm Elemente (tpptc1100m000) ist für das ausgewählte Element markiert. Das ausgewählte Kostenobjekt gehört zu einem Nachtrag, für den das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist. Ist-Fortschritt [%] Der Fortschritt des ausgewählten Kostenobjekts oder Überwachungscodes, angegeben als Prozentsatz der insgesamt kalkulierten Menge oder Zeit. |