| # Baselines (tppss0520m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Baselines (Planung) für ein Projekt an, die Sie im Unterprogramm Baseline (tppss0120s000) verwalten. Verwandte Themen Verwenden von Baselines im Paket Projekt Projekt Der Code des Projekts. Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Eine Methode, das Projekt zu kennzeichnen. LN unterscheidet die folgenden Status: Frei Eine Projektdefinition wurde erfasst, doch das Projekt noch nicht ausgeführt. Es sind noch Änderungen möglich. Aktiv Während der Ausführung eines Projekts können Sie Bestellungen und Aufträge freigeben sowie Kosten buchen. Beendet Das Projekt ist beendet, jedoch (noch) nicht finanziell abgeschlossen. Kosten können weiterhin gebucht werden. Es dürfen jedoch keine aktiven Bestellungen für das Projekt mehr vorhanden sein. Abgeschlossen Das Projekt ist finanziell abgeschlossen. Es können keine Änderungen der Projektdefinition mehr vorgenommen werden. Archiviert Das Projekt wird in einer Archivfirma gespeichert. Die projektbezogene Archivfirma kann als Bibliothek für projektbezogene Historiedaten verwendet werden. Baseline Die Baseline ist eine Art Momentaufnahme, die die Anfangs- und Endtermine für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit sowie die damit verbundenen Daten der im gültigen Plan aufgeführten Aktivitäten enthält. Baselinestatus Wenn Sie ein neues zeitbezogenes Budget erstellen, lassen sich anhand des Status der aktuellen Baseline verschiedene Baselines voneinander unterscheiden. Hinweis Die Baselinedaten können nicht mehr geändert werden, wenn die Baseline den Status Genehmigt erhält. Genehmigt am Datum und Uhrzeit der Genehmigung der Baseline. Ursprüngliche Baseline Die Baseline, von der die aktuelle Baseline abgeleitet ist. Erstellt am Datum und Uhrzeit der Erstellung der Baseline. Letzte Aktualisierung am Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Baseline. |