| # Fortschrittsüberwachung Aktivität/Kostenart (tpppc5541m000) Mit diesem Programm fragen Sie Fortschrittsüberwachungsdaten für ein Projekt auf Ebene der Kostenart für die Aktivität ab. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Erfassen einer Kostenprognose Projekt Der Projektcode. Generierungscode Die erstellten Codes speichern Informationen über die Erstellung von Fortschrittsüberwachungsdaten. Aktivität Der Code der Aktivität. Währung Die angezeigte Währung ist eine der Hauswährungen. Bei der Fortschrittsüberwachung kann die Währungsstruktur vierschichtig sein. Wenn Sie ein freies Währungssystem verwenden, können Sie zwischen vier Währungen wechseln. Bei gebundenen Währungssystemen können Sie zwischen Projekt- und Hauswährungen wechseln. Verwandte Themen Währungssysteme Währung Die Währung. Verwandte Themen Währungssysteme Kostenart Dabei handelt es sich um eine Methode, Kostenobjekte und Überwachungscodes entsprechend der Art der für sie erfassten Kosten in Kategorien (Gruppen) zusammenzufassen. LN Projekt unterscheidet diese Kostenarten: Materialkosten Personal Einsatzmittelkosten Fremdleistungskosten Sonstige Kosten Gemeinkosten Kostenüberwachungsperiode Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. Wenn das Kontrollkästchen Kostenüberwachungsperiode = Rechnungsperiode im Programm Parameter Projektfortschritt (tpppc0100s000) markiert ist, ist das aktuelle Rechnungsjahr der voreingestellte Wert für dieses Feld. Kostenüberwachungsperiode Die Kostenüberwachungsperiode. Geplante Tätigkeiten Der Periodenbetrag der geplanten Arbeit. Geleisteter Aufwand Der Periodenbetrag der ausgeführten Arbeit. Ist-Daten Der Periodenbetrag der tatsächlichen Arbeit. Zeitplanabweichung Die Planabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Geplanter Fortschritt gegenüber Plankosten (BCWS) Kostenabweichung Die Kostenabweichung wird wie folgt berechnet: Erwartetes Ist (BCWP) - Ist-Werte. Ist-Daten Der Betrag der tatsächlichen Arbeit. Kostenabweichung Der Betrag der Kostenabweichung. Geplante Tätigkeiten Der Betrag der geplanten Arbeit. Geleisteter Aufwand Der Betrag der durchgeführten Arbeit. Ist-Daten Der Betrag der tatsächlichen Arbeit. Zeitplanabweichung Der Betrag der geplanten Abweichung. Kostenabweichung Der Betrag der Kostenabweichung. Ist-Daten Der Betrag der tatsächlichen Arbeit. Kostenabweichung Der Betrag der Kostenabweichung. Plankosten bei Fertigstellung (BAC) Der Betrag des zu erwartenden Budgets. Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) Der zu erwartende Betrag bei Fertigstellung. Kostenabweichung bei Fertigstellung Der zu erwartende Abweichungsbetrag. |