| # PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) Mit diesem Programm zeigen Sie allgemeine Projektdaten an. Sie können Projektdaten im Unterprogramm verwalten. Diese Daten beziehen sich auf die Logistikaktionen und die finanziellen Auswirkungen eines kundenspezifischen Bedarfs. Hinweis Wenn Sie das Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) mit der Zoom-Option geöffnet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen PCS-Projektarten PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. Verwandte Themen PCS-Projektarten PCS-Projektstatus Der Status des PCS-Projekts. Dieser Status, der in den meisten Programmen angezeigt wird, gibt den Fortschritt des Projekts an. Abhängig vom Projektstatus können manche Programm nicht bzw. noch nicht ausgeführt werden. PCS-Projektphase Die aktuelle Ausführungsphase des Projekts. Geben Sie die Phasen im Programm PCS-Projektphasen (tipcs2110m000) ein. Voranschlag Das Projekt der Projektart Voranschlag, aus dem das eigentliche PCS-Projekt stammt. Fertigstellungsgrad Der Prozentsatz, zu dem die Arbeit am PCS-Projekt abgeschlossen ist. Der Prozentsatz, den Sie in diesem Feld eingeben, wird im Feld Fertigstellungsgrad (manuell) im Programm Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt (tipcs3190m000) angegeben. Der Prozentsatz kann bei der Berechnung der Erlöserkennung zur Ermittlung der vorläufigen Selbstkosten und Erlöse für ein PCS-Projekt verwendet werden. Verwandte Themen Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Investitionsprojekt Interne Projekte werden zur Zusammenfassung von Kosten, z. B. für Garantien, Produktentwicklung und Investitionen, verwendet. Diese Projekte dürfen nicht in die Arbeit-in-Umlauf (AiU) integriert werden, sondern müssen auf separate Bestands- bzw. Erfolgskonten im Hauptbuch gebucht werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Projekt um ein internes Projekt. Die Folge: Es können keine VK-Aufträge erstellt werden. Es erfolgen keine Finanz-Buchungen für die Kombination aus PCS und vorkalkulierten Selbstkosten oder für die Kombination aus PCS und den nachkalkulierten Werten der Selbstkosten. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, handelt es sich bei dem Projekt um ein externes Projekt. Die Folge: VK-Aufträge können erstellt werden. Finance-Buchungen können für eine Kombination aus PCS und vorkalkulierten Selbstkosten (mit dem Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) durchgeführt werden. Hinweis Dieses Feld können Sie nicht ändern, wenn eine oder mehrere Finanz-Buchungen bereits verarbeitet werden. Darüber hinaus kann ein internes Projekt nicht mit einer VK-Auftragsposition im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verknüpft werden. Verwandte Themen Integration - Übersicht Erwarteter Erlös Über dieses Kontrollkästchen wird angegeben, ob für das Projekt Umsatz erwartet wird. Anhand dieses Ergebnisses wird festgelegt, wann und wie die VK-Herstellkostenbuchungen durchgeführt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Buchungen der VK-Herstellkosten auf der Grundlage des tatsächlichen Umsatzes erstellt. Handelt es sich um tatsächlichen Umsatz, werden die korrekten VK-Herstellkostenbuchungen bei der nächsten Herstellkostenberechnung für das Projekt generiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Buchungen der VK-Herstellkosten auf der Grundlage der Projektteile erstellt. Sind VK-Aufträge für ein Projekt vorhanden, für das bereits die Fakturierung stattgefunden hat, oder liegen keine VK-Aufträge vor, werden Buchungen für die VK-Herstellkosten des Projekts für alle Projektteile bei der nächsten Herstellkostenberechnung durchgeführt. Net-Change Nachkalkulierte Kosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden nach der letzten Berechnung der nachkalkulierten Herstellkosten im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) Finanz-Buchungen für dieses Projekt erfasst. Bei einer Net-Change-Berechnung der nachkalkulierten Herstellkosten überspringt LN die Projekte, bei denen dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, weil sich die nachkalkulierten Herstellkosten seit der letzten Berechnung nicht verändert haben. Wenn Sie im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) die nachkalkulierten Herstellkosten berechnen, entfernt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens. Wenn für ein Projekt eine Finanz-Buchung erfasst wurde, markiert LN das Kontrollkästchen für dieses Projekt. Zum Durchführen einer Net-Change-Berechnung der nachkalkulierten Herstellkosten markieren Sie im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) das Kontrollkästchen Nur Net-Change. Verfahren Fertigstellungsgrad Mit Hilfe der Erlöserkennung können Sie die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse eines PCS-Projekts berechnen. Die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse basieren auf dem Prozentsatz, zu dem die Arbeit am PCS-Projekt abgeschlossen ist. In diesem Feld müssen Sie festlegen, wie der Fertigstellungsgrad für das PCS-Projekt ermittelt wird. Zulässige Werte Verfahren Fertigstellungsgrad Verwandte Themen Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Vorläufige Ergebnisse nach Kostenkomponente buchen Mit Hilfe der Erlöserkennung können Sie die vorläufigen Selbstkosten und Erlöse eines PCS-Projekts berechnen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die vorläufigen Selbstkosten nach detaillierter Kostenkomponente angegeben. Sie können die detaillierten vorläufigen Selbstkosten im Programm Selbstkosten nach Kostenkomponente (tipcs3191m000) abfragen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die vorläufigen Selbstkosten nicht nach detaillierter Kostenkomponente angegeben. Stattdessen werden die vorläufigen Selbstkosten auf die Kostenkomponente gebucht, die im Feld Kostenkomponente für vorläufige Buchungen angegeben wurde. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vorläufige Ergebnisse nach Kostenkomponente. Verwandte Themen Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Kostenkomponente für vorläufige Buchungen Die Kostenkomponente, auf die die vorläufigen Selbstkosten gebucht werden. Sie können nur dann eine Komponente eingeben, wenn das Kontrollkästchen Vorläufige Ergebnisse nach Kostenkomponente buchen markiert ist. Verwandte Themen Überblick über vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Ablauf für vorläufige Erlöserkennung in Projektverwaltung (PCS) Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle mit dem PCS-Projekt verbundenen Selbstkosten und Erlöse auf die kaufmännische Firma der zu dem PCS-Projekt gehörenden Abteilung für Auftragsbearbeitung gebucht. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden alle mit dem PCS-Projekt verbundenen Selbstkosten und Erlöse auf die kaufmännischen Firmen des Kundendienstes, der VK-Abteilung, und/oder des Lagers gebucht. Der Standardwert für dieses Feld wird vom entsprechenden Feld im Programm Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000) übernommen. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie die Markierung aufheben, können Sie das Kontrollkästchen nicht erneut markieren. Vor der erneuten Markierung des Kontrollkästchens könnten Sie mit dem PCS-Projekt verbundene Selbstkosten und Erlöse auf kaufmännische Firmen gebucht haben, die nicht mit der kaufmännischen Firma des PCS-Projekts identisch sind, was nicht erlaubt ist, wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist. Verwandte Themen Selbstkosten und Erlösbuchungen für PCS-Projekte in einer firmenübergreifenden Umgebung Grundlage für Selbtkostenverteilung Wenn das Kontrollkästchen Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts nicht markiert ist, werden die allgemeinen Selbstkosten auf mehrere Abteilungen - und nicht nur auf die Abteilung für die Auftragsbearbeitung des PCS-Projekts - verteilt. Anhand dieses Feldes können Sie festlegen, ob Sie die Verteilung der Selbstkosten manuell in das Programm Selbstkostenverteilung PCS-Projekt(tipcs3110m000) eingeben möchten oder ob LN die Verteilung der Selbstkosten basierend auf dem Erlös des VK-Auftrags, des Service-Auftrags und/oder des Lagerauftrags berechnen soll. Der Standardwert für dieses Feld wird vom entsprechenden Feld im Programm Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000) übernommen. Zulässige Werte Grundlage für Selbtkostenverteilung Verwandte Themen Selbstkosten und Erlösbuchungen für PCS-Projekte in einer firmenübergreifenden Umgebung Umbuchung zwischen PCS-Projekten wird als Verkauf betrachtet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, resultiert die Umbuchung von Artikeln von einem PCS-Projekt (dem Ursprungsprojekt) in ein anderes (dem Zielprojekt) in einem Erlös im Ursprungsprojekt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, resultiert die Umbuchung von Artikeln von einem PCS-Projekt (dem Ursprungsprojekt) in ein anderes (dem Zielprojekt) in einer Negativbuchung von Materialkosten im Ursprungsprojekt. Sie können eine solche Negativbuchung als Korrektur der nachkalkulierten Kosten im Ursprungsprojekt ansehen. PCS-Projektbuchungen am Tagesdatum buchen Das Datum, das in das betreffende Feld im Programm Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000) eingegeben wurde, wird immer dann hierhin kopiert, wenn ein PCS-Projekt erstellt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird beim Buchen von Kosten das Tagesdatum verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss ein Datum im Feld Buchungsdatum Herstellkosten/VK-Umsatz eingegeben werden. Buchungsdatum Herstellkosten/VK-Umsatz Das Datum, an dem die Herstellkosten und der VK-Umsatz beim Projektabschluss eingegeben werden müssen. Der Wert dieses Feldes kann während der Ausführung des Programms PCS-Projekt abschließen (tipcs2250m000) überschrieben werden. Fakturierter Betrag Der Gesamtrechnungsbetrag für das betreffende Projekt. Wenn es ein Hauptprojekt ist, werden die fakturierten Beträge für die Teilprojekte automatisch im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) im Hauptprojekt verdichtet. Der Rechnungsbetrag wird während der Projektkostenkalkulation im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) und im Programm PCS-Projekt abschließen (tipcs2250m000) aktualisiert. Der Betrag setzt sich aus allen VK-Aufträgen, Service-Aufträgen und Lageraufträgen auf Lieferseite des Projekts zusammen, für die im Modul Fakturierung Rechnungen gedruckt wurden. Wenn das Verfahren für den Fertigstellungsgrad --- lautet, was bedeutet, dass keine Erlöserkennung verwendet wird, wird der fakturierte Prozentsatz basierend auf diesem Betrag und dem erwarteten Gesamt erlös berechnet. Dieser Prozentsatz wird dann als Grundlage für die Buchung der Selbstkosten für nicht abgeschlossene Projekte verwendet. Die Buchungen der vorläufigen Selbstkosten basieren auf dem Prozentsatz der vorläufigen Selbstkosten im Programm Vorläufige Selbstkosten und Erlöse nach Projekt (tipcs3190m000). Fakturierter Betrag Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. Planungsalgorithmus Der Planungsalgorithmus gibt an, ob Start- oder Fertigstellungsdatum innerhalb der Netzplanung für das Projekt als fest betrachtet werden sollen. Hinweis Einen Planungsalgorithmus können Sie nur bei Haupt- oder Einzelprojekten auswählen. Ein Teilprojekt übernimmt automatisch die Planungsdaten des Hauptprojekts. Beginn am Das gewünschte oder geplante Startdatum des Projekts. Dieses Datum wird von der Netzplanung verwendet oder ermittelt. Hinweis Ein Startdatum können Sie nur in folgenden Fällen eingeben: Bei dem Projekt handelt es sich um ein Haupt- oder Einzelprojekt. Es wurde das Planungsverfahren Vorwärtsplanung ausgewählt. Verwandte Themen Netzplantechnik Fertigstellung am Das gewünschte oder geplante Fertigstellungsdatum für das Projekt. Sie können ein Lieferdatum nur in folgenden Fällen eingeben: Bei dem Projekt handelt es sich um ein Haupt- oder Einzelprojekt. Es wurde das Planungsverfahren Rückwärtsplanung ausgewählt. Aktualisiert am Das Datum, an dem die Herstellkosten und Bewertungspreise für das PCS-Projekt im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) berechnet und aktualisiert wurden. Beachten Sie, dass das Aktualisierungsdatum von Gültigkeitsbeginn der Herstellkostenberechnung abweichen kann. Sie müssen den Gültigkeitsbeginn im Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) angeben. Abgeschlossen am Das Datum, an dem das PCS-Projekt abgeschlossen wird. Endgültig abgeschlossen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Finanz-Buchungen für das Projekt durch das Programm Finanz-Buchungen nach PCS-Projekt löschen (tipcs3200m000) gelöscht. Sie können den Projektstatus nicht mehr zurücksetzen. H Der insgesamt vorkalkulierte Kapazitätsbedarf für das Projekt. Mit dem Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) wird dieser Wert auf Grundlage des vorkalkulierten Kapazitätsbedarfs pro Aktivität automatisch ermittelt. Bei Hauptprojekten wird der vorkalkulierte Kapazitätsbedarf der Teilprojekte automatisch im Hauptprojekt verdichtet. [Std] Der insgesamt verdichtete Kapazitätsbedarf für das Projekt. Mit dem Programm Vorkalkulierte Kapazität in PCS-Projekt verdichten (tipcs4201m000) wird dieser Wert automatisch auf Grundlage der Projektstruktur und der Montage pro kundenspezifischen Fertigungsartikel ermittelt. Bei Hauptprojekten wird der verdichtete Kapazitätsbedarf für die Teilprojekte automatisch mit dem Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) im Hauptprojekt verdichtet. [Std] Die Gesamtzahl an Stunden, die für projektbezogene Aktivitäten aufgewendet wurden. Dieser Wert wird im Programm Stunden und Aufwendungen verarbeiten (bptmm1203m000) automatisch aktualisiert. Bei Hauptprojekten wird die Anzahl der Stunden auch für die Teilprojekte im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) verdichtet. Nachkalkulierte MA-Stunden Die nachkalkulierten MA-Stunden, die in Mitarbeiterdaten gebucht und dort verarbeitet werden. Nachkalkulierte Maschinenstunden Die nachkalkulierten Maschinenstunden, die im Paket Mitarbeiterdaten gebucht und dort verarbeitet werden. PCS-Projektstatus Mit dieser Option rufen Sie das Programm PCS-Projektstatus (tipcs2102m000) auf. |